別紙様式第３号

平成２６年度 公共工事等一覧表（変更）
契約の相手方
種 別工

事

名工事場所

工
商号又は名称委託

番号制度に伴うシステ
明和町役場
ム改修

平成26年度 明和町老建築 人福祉センタートイレ・ 新里311-3
浴室等改修工事事概

当初契約金額（円）

当初工期

変更後契約金額（円）

変更後工期

要

住所

(株)両毛システ 群馬県桐生市広沢
システム改修ムズ
町3丁目4025番地

荒井建設㈱

住民福祉課

男女トイレ改修工事
群馬県邑楽郡明和
男女脱衣室改修工事
町大佐貫687番地
男女浴室改修工事

変2,055,000円
1,884,000円
17,172,000円

更理由

H26.10.20～H27.3.31 システム構築変更に伴う減額
H26.10.20～H27.3.31
H26.12.25～H27.3.25 男子浴室廊下側壁の修繕工事を追加したため

17,528,400円

H26.12.25～H27.3.31

環境水道課
明和町公共下水道事
建設ｺﾝ
業枝線管渠実施設計
ｻﾙﾀﾝﾄ（26-14工区）

矢島大佐貫

明和町公共下水道事
地質調
業地質調査業務委託
査（26-14工区）

矢島大佐貫

明和町公共下水道事
土木 業枝線管渠築造工事（26-15-14工区）

矢島

明和町公共下水道事
土木 業枝線管渠築造工事（26-15-16工区）

明和町公共下水道事
土木 業枝線管渠築造工事（26-14-4工区･その1）

管渠実施設計都市開発設計 前橋市新前橋町１
VUφ150㎜ L=2,016.8m(株)
４－２６
VPφ200㎜ L=550.2m

17,928,000 H26. 6. 9～H27. 2.20
開削部分の設計量が増えたことによる増額変更

18,986,400－

3,726,000 H26. 6. 9～H26.10.15
三陽技術コン 前橋市天川大島町
地質調査ボーリング3箇所
サルタンツ(株) ３－８－３

ボーリング調査項目の変更による増額変更

3,758,400 H26. 6. 9～H26. 9.15
19,224,000 H26. 7. 14～H26.10.31(有)司建設明和町中谷１００

開削工法
VUφ150㎜ L=128.3m

地盤改良工が不要となったこと、及び施工延長が減工となったことによる減額

10,314,000

矢島田島

開削工法
明和町新里８５６－(有)明石工業
VUφ150㎜ L=109.8m
３
VPφ200㎜ L=49.0m

開削工法・推進工法
荒井建設(株) 明和町大佐貫６８７
VPφ200㎜ L=121.8m－

19,440,000 H26. 7. 14～H26.10.31
地盤改良工が不要となったことによる減額

17,139,600－

17,604,000 H26. 7. 14～H26.11.25 施工延長が増工になったこと、及び取19,342,800－付推進工が2箇所増工になったことにより増額

契約の相手方種 別工事名工事場所

工
商号又は名称事

概住所

当初契約金額（円）

当初工期

変更後契約金額（円）

変更後工期

要変

更理

由

19,872,000 H26. 8. 4～H27. 1.15

明和町公共下水道事
土木 業明和3号幹線管渠築造工事（26-14-8工区）

田島

明和町公共下水道事
土木 業枝線管渠築造工事（26-15-17工区）

矢島(有)司建設明和町中谷１００推進工法
VPφ200㎜ L=85.3m

県道施工のため交通誘導員が増工したことによる増額

20,034,000 H26. 8. 4～H26. 11.20
18,576,000 H26. 9.22～H26.12.15(有)司建設明和町中谷１００推進工法
VPφ200㎜ L=51.0m

推進部の地層が礫及び玉石層であり、推進機の変更に伴う増額

20,638,800－18,036,000 H26.10.10～H27. 1.30

明和町公共下水道事
土木 業枝線管渠築造工事（26-14-6工区･その1）

田島

明和町公共下水道事
土木 業枝線管渠築造工事（26-14-6工区･その2）

田島

明和町公共下水道事
土木 業枝線管渠築造工事（26-15-10工区）

大佐貫
矢島

邑楽町大字中野２ 開削工法
真仁田土建(株)２０７
VUφ150㎜ L=210.7m

地盤改良工が不要となったことによる減額

13,554,000 H26.10.10～H27. 2.20
14,904,000 H26.10.10～H27. 2.20
荒井建設(株) 明和町大佐貫６８７

開削工法
VUφ150㎜ L=308.0m

施工延長が増工になったこと、及び公共桝が増工になったことによる増額

15,357,600

荒井建設(株)明和町
大佐貫６８７推進工法
VPφ200㎜ L=113.0m－26,460,000 H26.11.13～H27. 2.20 122号線の道路改良工事と同時施工と25,650,000 H26.11.13～H27. 3. 5なり、工程の調整により交通誘導員が減工したことによる減額

14,688,000 H26.11.13～H27. 2.20

明和町公共下水道事
土木 業枝線管渠築造工事（26-15-18工区）

矢島

明和町公共下水道事
土木 業枝線管渠築造工事（26-14-7工区･その1）

田島

明和町新里８５６－ 推進工法(有)明石工業３
VPφ200㎜ L=60.0m

推進部の地層が礫及び玉石層であり、推進機の変更に伴う増額

17,269,200 H26.11.13～H27. 1.30
4,536,000 H27. 1.20～H27. 2.25
(有)司建設明和町中谷１００

開削工法
VUφ150㎜ L=35.6m

マンホールを減工したことによる減額

4,222,800－

契約の相手方
種 別工

事

名

工事場所

工
商号又は名称新里

明和町公共下水道事業明和町中谷地区マ土木
ンホールポンプ電気設備移設工事

中谷

町道53号線上水道配土木
水管布設替工事

概当初契約金額（円）

当初工期

変更後契約金額（円）

変更後工期

要

住所

変更理

由

3,024,000 H27. 1.20～H27. 2.25

明和町公共下水道事
土木 業枝線管渠築造工事（26-2-4工区）

県道今泉館林線上水土木
道配水管布設替工事

事

明和町新里８５６－ 開削工法(有)明石工業３
VUφ150㎜ L=41.76m

施工延長が減工したことによる減額

2,937,600－

6,372,000 H26.10.10～H27. 2.10(有)司建設明和町中谷１００

中谷地区
マンホールポンプ移設 1式

使用材料の減工に伴う減額

6,091,200 H26.10.10～H27.3.5

千津井下江黒平成26年度 単独公共
町道66号外8線
造園
大輪・外2
街路樹維持管理業務
委託

㈲司建設

荒井建設㈱

明和町中谷100

配水管布設工事
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管φ100
L=264.4m
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管φ50
L=30.7m
分水取り出し 9箇所

配水管布設工事
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管φ100
L=395.1m
明和町大佐貫687
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管φ75
L=12.8m
分水取り出し 5箇所

管理延長：2953.1m 巡回【月1回】：12回
雑草抜取【年3回＋年2回】：
6036.8m2
防除【年3回】高木：1,065本
中木：459本 寄植：
3572.7m2
施肥【年2回】高木：657本（株）新緑造園 千代田町大字福島
中木：306本 寄植：
土木642-332339.2m2
剪定【年1回】高木・中木：1
式 寄植：1190.9m2
伐採（新里地内）：一式
伐採（南大島地内）：一式
切枝処分（資材置場）：一式
交通誘導員：6人日

12,420,000 H26.11.25～H27.2.13
既設管の位置確認による掘削費の増
加、安全確保による交通誘導員の増加

13,284,000 H26.11.25～H27.3.20

17,820,000 H26.11.25～H27.2.27
他事業工事との同時施工による掘削費の削減

17,172,000 H26.11.25～H27.3.27

経済建設課

2,916,000 H26.5.16～H27.3.31
官地に生えた木の伐採・処分と町資材置場にストックしてある切枝の処分を行ったため。

3,088,800

契約の相手方
種 別工

事

名

工事場所

工
商号又は名称

平成26年度 単独公共土木 町道3-384号線
須賀・外1
道路改良工事
平成26年度 単独公共土木 町道60号外1線
南大島・外2
舗装補修工事
平成26年度 社会資本整備総合交付金
委託
大輪・外1
橋梁補修設計業務委
託
平成25年度繰越事業単独公共土木
町道1-204号線
道路改良工事千津井

平成26年度 単独公共工事 町道3号線
上江黒
溝蓋設置工事

平成26年度 単独公共土木 町道58号線
新里
側溝整備工事

荒井建設㈱

荒井建設㈱

事概

住所

荒井建設㈱

平成26年度 農業基盤
土木 整備促進事業
梅原外４地内
簡易ほ場整備工事㈲明石工業

変更後契約金額（円）

変更後工期

変

5,238,000 H26.5.16～H26.8.8

延長:379.1m
切削工:4,713.6㎡
明和町大佐貫687
表層工:2,534.4㎡
轍掘れ切削:1,020.4㎡

20,412,000 H26.5.21～H26.9.16

延長:215.5m
自由勾配側溝:351.3m
土留型自由勾配側㈲明石工業 明和町新里856-3 溝:46.0m
暗渠工:12.7m、集水桝：2基
上層路盤工:962.8㎡
畦畔ﾌﾞﾛｯｸ撤去・再設:13.4m
溝蓋：1,064枚（W=325）
溝蓋：31枚（W=310）
グレーチング：49枚（有）明石工業 明和町新里856-3
縞鋼板：8枚
外側線：1,704.7m
間詰めコンクリート：2.4m3

平成26年度 単独公共
ほ装 町道66号線
大輪
舗装補修工事

当初工期

延長:20.6m
L型擁壁:30.7m
明和町大佐貫687
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ:8.6m
表層工:80.2㎡

三陽技術コンサ 前橋市天川大島町
橋梁補修設計:2橋
ルタンツ㈱
3-8-3

㈲明石工業

当初契約金額（円）要

延長:213.2m
自由勾配側溝:91.0m
溝蓋:72枚、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ:9枚
明和町新里856-3
溝蓋（240用）:187枚
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（240用）:20枚
集水桝:1基、警戒標識:1基
延長:90m
切削工:706㎡
表層工:706㎡
明和町大佐貫687
ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ:90m
外側線:387.9m
ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ:15t

明和町新里856-3

簡易ほ場整備3.54ha
明和町梅原外13箇所

5,119,200

更理由

県道との取り付け舗装を県で施工したため

轍堀れ切削面積が増えたため

20,476,800
3,229,200 H26.6.16～H26.9.30
詳細調査を実施したため

3,499,200
13,284,000 H26.8.4～H27.2.27
製品を変更したため

13,791,600

7,452,000 H26.10.10～H27.3.17

7,732,800

5,346,000 H26.11.25～H27.3.17

溝蓋・縞鋼板の設置枚数が増えたため及び外側線の延伸及び間詰めコンクリートを施工したため。

グレーチングの設置枚数が増えたため及び警戒標識（通学路）を撤去・新設したため

5,659,200

4,536,000 H26.12.18～H27.3.17
穴埋め等の補修箇所が増えたため

5,594,400
1,998,000 H27.2.12～H27.3.20
畦畔撤去の処分量が増加したため

2,008,800 H27.2.12～H27.3.31

都市計画課
契約の相手方種 別工事名工事場所

工
商号又は名称

平成２６年度 単独公
土木 共 川俣駅周辺鉄道敷 中谷地内
地内 分筆登記業委託

平成２６年度 単独公共川俣駅周辺地域整備事
土木 業 東口駅前広場等整備 中谷地内工事に伴う土壌調査業務
委託

事概

当初契約金額（円）

当初工期

変更後契約金額（円）

変更後工期

要

住所

作業計画：１業務 現地調
査：１業務 公図等の転写：
11,900m2 地積測量図転
写：290m2 土地登記記録
調査：11,900m2 公図等転写連続図作成：11,900m2
復元測量：2,500m2 境界確
認：2,500m2 補助基準点の設置：2,500m2 境界測量：
東日本総合計 群馬県前橋市大利 2,500m2 用地境界杭設置：
画(株)根町1-37-937本 境界点間測量：
2,500m2 面積計算：
2,500m2 用地実測図原図
作成：11,900m2 用地平面
図作成：11,900m2 測量に関する報告書：2,500m2 表示・分筆登記申請：7筆 現地調査書：7筆 作業指揮者：2人 列車見張員：4人
打合せ協議書：1式
土地利用履歴調査(4,600m2)
現況利用調査、登記履歴調査・住宅地図等調査
地形図等調査、聞き取り調
査、報告書作成(株)環境科学
土壌調査
群馬県藤岡市浄法
コーポレーショ
土壌ガス採取・分析(ベン寺456ン
ゼン)：38検体
表層土壌試料採取（鉛）：50検体
表層土壌資料分析（鉛）：
41検体
報告書作成 ボーリング調
査：9m ベンゼン：11検体

変2,430,000

更理

由

平成２６年５月１５日
平成２６年７月３１日
橋上駅舎および自由通路の実施設計書と現地詳細測量との整合を図った結果、用地境界杭設置本数が当初の30本から37本必要となったため。
また、今回の測量業務等にあたり、東武鉄道㈱の現地立会が必要となり、当初予定していた敷地内作業が１日増加したため、列車見張員等が当初3人から6人に増加したため。

2,786,400

平成２６年５月１５日
平成２６年７月３１日

2,376,000

平成２６年８月４日
平成２６年１０月３１日

3,747,600

平成２６年８月４日
平成２６年１２月１２日

旧橋本産業㈱用地の地歴調査を実施
し、群馬県環境保全課と協議したとこ
ろ、地歴調査対象地の追加及び鉛分析の追加調査が必要となったため。
また、旧橋本産業㈱用地の土壌ガス採取・分析をしたところ、ベンゼン詳細分析の追加調査が必要となったため。

契約の相手方
種 別工

事

名

工事場所

工
商号又は名称

平成２６年度 単独公
共 大輪公園・やじま
土木
大輪・外２地内
公園・外２植栽維持管
理業務委託

平成２６年度 単独公
土木 共 庁舎・外１植栽維
持管理業務委託

新里・外１地内

事概

住所【大輪公園、やじま公園】
除草剤散布：１式、手取り除草：１式、消毒：１式、施肥：１式、芝刈り込み：１式、剪定：１式、トイレ清掃：１式
群馬県邑楽郡千代【明和第三工業団地公園予（有）君島造園 田町大字新福寺４
定地】
５５番地１
除草剤散布：１式、除草：１式、施肥：１式、芝刈り込み：１式【グリーンバンク予定地】
除草：１式

多田造園

当初契約金額（円）

当初工期

変更後契約金額（円）

変更後工期

要

【庁舎】
除草剤散布：１式、手取り除草：１式、消毒：１式、施肥：１式、芝刈り込み：１式、剪定：群馬県邑楽郡明和
１式、種まき：１式町上江黒９９４番地【谷田川廃河川敷】
除草：１式【橋本産業跡地】
除草：１式
除草剤散布：１式、手取り除草：１式、消毒：１式、施肥：１
群馬県邑楽郡明和
式、芝刈り：１式、剪定：１
町下江黒２１６番地
式、枝下ﾔｺﾞ取り：１式、種まき：１式、トイレ清掃：１式

平成２６年度 単独公
共 桜並木路・桜中央
土木
田島・外３地内
公園・スズカケ公園植栽維持管理業務委託（有）キムケン

平成２６年度 単独公
土木 共 谷田川廃河川敷土 南大島地内
砂掘削工事

掘削・運搬：628.0m3、敷砂
利：660.0m2、高質塩化ビ
群馬県邑楽郡明和（有）明石工業
ニール管：12.0m、転落防止
町新里２１６番地
柵：1式、立入防止柵：1式、雑木伐採：1式

変

3,618,000

更理

由

平成２６年５月１５日
平成２７年３月３１日
大輪公園及びやじま公園内のトイレ（２箇所）の清掃業務を行う必要が生じたため。

3,769,200

平成２６年５月１５日
平成２７年３月３１日

2,808,000

平成２６年５月１５日
平成２７年３月３１日
空き地除草工の追加、消毒（高木）の回数（数量）の増加、堤防除草工の回数（数量）が減少したため。

2,635,200

平成２６年５月１５日
平成２７年３月３１日

2,592,000

平成２６年５月１５日
平成２７年３月３１日

2,754,000

平成２６年５月１５日
平成２７年３月３１日

2,538,000

平成２７年２月２５日
平成２７年３月２７日

2,343,600

平成２７年２月２５日
平成２７年３月２７日

大輪公園及びやじま公園内のトイレ（２箇所）の清掃業務を行う必要が生じたため。

掘削・運搬土量の変更、敷鉄板から天端敷砂利への変更、転落防止柵（ガードレール）から（単管パイプ）への変更、盛土工の取り止めを行ったため。
また、硬質塩化ビニール管設置、雑木伐採、立入防止柵を追加したため。