別紙様式第３号

令和２年度 公共工事等一覧表（変更）
契約の相手方
種別

工

事

名

工事場所

工
商号又は名称

令和元年度繰越事業
社会資本整備総合交
土木 付金 町道３－１０８号 矢島地内線
道路改良工事

令和元年度繰越事業
社会資本整備総合交
土木 付金 町道３－４０３号 入ヶ谷地内線
道路改良工事

令和元年度繰越事業
社会資本整備総合交
土木 付金 町道３－４０５号 入ヶ谷地内線
道路改良工事

令和元年度繰越事業
単独公共土木町道２－２９４号線
道路改良工事

令和２年度
農地耕作条件改善事
舗装 業
明和８地区【梅原】農道整備工事

新里地内

梅原地内

事

概

住所

荒井建設㈱

延長L=107.0ｍ
GBX側溝L=185.7m
路床置換V=1204.3m3
明和町大佐貫687 下層・上層・基層・表層
番地
A=945.3～990.2㎡
透水性舗装A=453.3㎡
排水性舗装A=136.6㎡～
215.1㎡㈲司建設

延長L=100.0m
自由勾配側溝L=119.9m
明和町中谷100番
土留自由勾配側溝L=54.0m
地山砕置換V=865.1m3
下層・上層A=1,227.7㎡㈲明石工業

延長L=62.5ｍ
GBX側溝300×400
L=117.3m
VS側溝300×500 L=57.4m
明和町新里856-3 路床置換V=534.6m3
下・上層路盤A=477.1㎡
歩道 路盤 A=406.8㎡
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸL=132.4m
地先境界ﾌﾞﾛｯｸL=50.5m㈲明石工業

延長L=120.4m
自由勾配側溝L=104.53m
集水桝5箇所
明和町新里856-3 下層・上層A=554.1㎡
表層A=567.1㎡
地先境界ﾌﾞﾛｯｸL=107.5m
仮設駐車場整備1式㈲明石工業

延長L=246m
表層A=361.2㎡
明和町新里856-3 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽL=242.4m
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ1式
区画線1式

当初契約金額（円）

当初工期

変更後契約金額（円）

変更後工期

要

変

更理由

令和2年9月11日から
令和3年1月29日まで 隣接する矢島集客施設造成事業との調整により施工延長が減少したことによる減額及び二次製品の納期が遅れたことによる工期延長
令和2年9月11日から
44,561,000
令和3年3月31日まで
45,650,000

令和2年9月11日から
令和3年1月29日まで 排水構造物や路盤工の増工による増額及び仮置きされた残土の搬出
令和2年9月11日から の遅延による工期延長
18,216,000
令和3年3月31日まで
16,830,000

令和2年9月1日から令和3年1月29日まで 残土を矢島集客施設区域に搬入するための土質及び土壌試験を追加
及び湧水の発生に伴う水替工の増工による増額
19,976,000
18,348,000

17,600,000

令和2年11月19日から
令和3年3月26日まで

18,590,000-

3,520,000

令和2年9月28日から令和3年1月29日まで全面通行止めに伴い、沿線居住者用の仮設駐車場を整備したことによる増額

間詰コンクリートの増工による増額
3,718,000-令和２年度
農地耕作条件改善事
舗装 業
明和９地区【大輪】
農道整備工事

大輪地内

令和元年度繰越事業
社会資本整備総合交
入ヶ谷・矢島地
舗装 付金 町道３－４０５号
内線
舗装新設工事

令和2年度 単独公共
町道60号外６
造園
大輪 外1地内
街路樹維持管理業務
委託

令和2年度 単独公共舗装 町道55号線
上江黒地内
舗装補修工事

令和2年度 単独公共舗装 町道60号線
南大島地内
舗装補修工事

荒井建設㈱

㈱徳川組

㈱新栄造園

荒井建設㈱

荒井建設㈱

延長L=210m
表層A=319.9㎡
明和町大佐貫687
溝蓋100枚番地
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ5枚
区画線1式邑楽町大字赤堀1111番地

延長:300.55ｍ
No.4+15.7～No.8
表層【車道】A=534.5㎡〃 【歩道】A=183.9㎡№9+19～№21+15.25
基層【車道】A=1,851.3㎡
表層【車道】A=1,835.9㎡〃 【歩道】A=1,374.6㎡
不陸整正【歩道】A=1,315.4㎡

管理延長:3168.0m
巡回【月1回】:12回
雑草抜取:4,157.0m2
防除【年3回】
高木：858本 中木:147本
寄植：1,521m2
施肥【年2回】
館林市上三林町乙 高木:568本 中木:98本
1592-1
寄植:1,011.5m2
剪定【年1回】
高木:10本 中木:49本
寄植:519.3m2
交通誘導員:8.5人/日
支障木伐採・撤去:5本
支柱補修・撤去:1式
処分費:1式
延長:140.0m 幅員:7.2m
路面切削:1,004.8m2
基層:983.4m2
明和町大佐貫687
表層:1,004.8m2
番地
外側線:296.0m
ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ:151.0m
交通誘導員:4人/日
延長:307.0m 幅員:6.6m
路面切削:2,040.8m2
基層:2,038.1m2
明和町大佐貫687 表層:2,040.8m2
番地
外側線:690.0m
ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ:306.0m
交通誘導員:35人/日
欠損部補修工:1式

令和2年9月28日から
2,178,000 令和2年12月25日ま 取り付け舗装が不要となり、表層工の施工面積が減ったことによる減額で及び二次製品の納期が遅れたこと
令和2年9月28日から
2,156,000による工期延長
令和3年1月29日まで

18,370,000

令和2年12月24日から
令和3年3月19日まで
歩道部の不陸整正工の増工による増額

19,404,000-

3,905,000

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで
当初設計よりも詳細な調査の結果、高木剪定作業を行う必要がなくなったため減額

3,113,000-

13,090,000

令和2年5月1日から
令和2年6月30日まで

12,056,000-

25,630,000

令和2年5月1日から
令和2年6月30日まで

24,552,000-

当初設計よりも詳細調査の結果、路面切削等の数量が減少したため減額

当初設計よりも詳細調査の結果、路面切削等の数量が減少したため減額

令和2年度 単独公共土木 明和第三工業団地内 大輪地内
調整池 浚渫業務委託

令和2年度 単独公共土木 町道2-190号線
南大島地内
道路改良工事

令和2年度 単独公共土木 町道3-406号線
大輪地内
道路改良工事

令和2年度 単独公共建設コ
町道2-279号外3線
新里地内
ンサル
道路概略設計業務委
タント託

令和2年度 道路メンテ
土木 ナンス事業補助事業 矢島地内橋戸橋 橋梁補修工事

令和2年度 単独公共建設コ
間々下橋自転車歩行大輪地内
ンサル
者橋 予備設計業務委
タント
託

㈲司建設

掘削:1,285.0m3
明和町中谷100番
土砂等運搬:1,285.0m3
地
整地:647.5m3

荒井建設㈱延長:69.8m 幅員:5.0m
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ:5.4m
自由勾配側溝:57.7m
集水桝:3基
明和町大佐貫687
下層路盤:325.0m2
番地
上層路盤:325.0m2
表層:328.4m2
外側線:154.5m
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ工:13.2m2㈲司建設

延長:84.5m 幅員:4.0m
自由勾配側溝:76.7m
明和町中谷100番 下層路盤:301.3m2
地上層路盤:301.3m2
表層:323.7m2
外側線:172.0m【道路概略設計】
町道2-279号外2線
三陽技術コンサ 前橋市天川大島町 延長:769.8m
ルタンツ(株) 3-8-3
町道16号線
延長:162.8m
打合せ(中間打合せ2回)

荒井建設㈱伸縮継手補修:1式（15.5m）
明和町大佐貫687
交通誘導員:3人/日番地
表層:61.2m2㈱アイ・ディー 高崎市倉賀野町
エー4221番地13

地質調査
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ:38.0m
標準貫入試験:38回
孔内水平耐荷試験:1回
橋梁予備設計自転車歩行者橋:12.0m

令和2年9月28日から
4,180,000 令和2年12月11日ま当初設計よりも詳細調査の結果、掘で削面積が増加したため増額
4,873,000【工期】
令和2年11月19日から当初の予定よりも新型コロナウイルス
令和3年2月26日までの影響により、電柱移設業者の作業に遅れが出たことによる工期延長【金額】
当初設計よりも詳細調査の結果、下令和2年11月19日から 層路盤等の数量が増加したため増7,920,000
令和3年3月27日まで 額
7,480,000

令和2年10月26日から令和3年2月26日まで 当初設計よりも詳細調査の結果、下層路盤等の数量が減少したため減額4,356,000
4,378,000

令和2年6月22日から
1,705,000 令和2年12月18日ま 当初、中間打合せを標準回数であでる5回を予定していたが、メール等で打合せを行い、2回で済んだため減額
1,254,000
令和2年7月22日から
11,550,000 令和2年12月18日ま 伸縮継手装置の補修にあたり、そので前後における既存舗装との段差解消にあたり、擦り付け舗装の実施が必要となったため増額
11,958,000
令和2年7月22日から
6,028,000 令和2年12月18日ま ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査において、耐震検討のでため当該箇所の地盤種別を判定する必要があり、調査深度が深くなったため増額
6,116,000-令和2年度 単独公共新里地内
土木 町道2-291号線
道路改良工事

令和2年度 単独公共土木 町道3-241号線
大輪地内溝蓋設置工事

令和2年度 明和町公
共下水道事業 枝線管土木
矢島地内
渠築造工事（32-15-6工区）
令和2年度 明和町公
共下水道事業 枝線管土木
千津井地内
渠築造工事（32-4-1工区）
令和2年度 明和町公
共下水道事業 枝線管土木
矢島地内
渠築造工事（32-15-1工区）
令和2年度 明和町公
共下水道事業 枝線管土木
矢島地内
渠築造工事（32-15-3工区）
令和2年度 明和町公
共下水道事業 枝線管土木
千津井地内
渠築造工事（32-4-2工区）

㈲明石工業

㈲明石工業

㈲司建設

荒井建設㈱

延長:58.6m
ボックス：3.5m
U型側溝:59.5m
路床置換:106.9m2
明和町新里856-3
上層路盤:213.7m2
表層:213.7m2
外側線:120.0m
現場打ち集水桝：3箇所延長：500m
溝蓋：825枚
グレーチング：50枚
明和町新里856-3 既設溝蓋撤去・再設：78枚
既設グレーチング撤去・再設：51枚
浚渫土運搬・敷均し：3.0m3
明和町中谷100番 開削工法 PRPφ150
地
路線延長 L＝193.30ｍ

明和町大佐貫687 推進工法 VPφ200
番地
路線延長 L＝48.25ｍ

4,070,000

詳細調査の結果、排水構造物の数量が増加したため、増額
4,257,000-

5,390,000

令和2年5月1日から令和2年6月30日まで
詳細調査の結果、当初設計より溝蓋の数量が減少したため、減額

5,313,000-

19,250,000

令和2年4月1日から令和2年7月15日まで

19,327,000-

明和町新里856番 推進工法 VPφ200
地3
路線延長 L＝54.00ｍ

明和町中谷100番 推進工法 VPφ200
地
路線延長 L＝60.40ｍ

明和町大佐貫687 推進工法 VPφ200番地
路線延長 L＝33.70ｍ-

令和2年7月22日から16,500,000 令和2年10月28日まで公共桝の増設に伴う増額
17,028,000

荒井建設㈱

-

令和2年7月22日から16,060,000 令和2年10月28日ま
で推進延長の減少に伴う減額
15,939,000㈲司建設

公共桝の増設に伴う増額

令和2年7月22日から
15,400,000 令和2年10月28日まで交通誘導員の減少に伴う減額
15,136,000㈲明石工業

令和2年10月26日から令和3年2月26日まで-

令和2年9月11日から15,950,000 令和2年11月30日まで公共桝の増設に伴う増額
16,456,000-令和2年度 明和町公
共下水道事業 枝線管土木
大佐貫地内
渠築造工事（32-16-2工区）
令和2年度 明和町公
共下水道事業 枝線管土木
矢島地内
渠築造工事（32-15-2工区・その1）
令和2年度 明和町公
共下水道事業 枝線管土木
南大島地内
渠築造工事（32-7-1工区）
令和2年度 明和町公
共下水道事業 枝線管土木
千津井地内
渠築造工事（32-4-3工区）
令和2年度 明和町公
共下水道事業 枝線管土木
矢島地内
渠築造工事（32-15-5工区・その1）
令和2年度 明和町公
共下水道事業 枝線管土木
矢島地内
渠築造工事（32-15-5工区・その2）
令和2年度 明和町公
共下水道事業 県道麦舗装
田島地内
倉川俣停車場線 舗装
本復旧工事
令和2年度 明和町公
建設コ
共下水道事業 マン
矢島外１地内ンサル
ホールポンプ修正設計
タント等業務委託㈲司建設

明和町中谷100番 推進工法 VPφ200
地
路線延長 L＝35.00ｍ

令和2年9月11日から
14,080,000 令和2年11月30日まで推進延長等の減少に伴う減額
13,431,000㈲明石工業㈲司建設

明和町新里856番 推進工法 VPφ200
地3
路線延長 L＝55.00ｍ

令和2年9月28日から
14,575,000 令和2年12月15日まで推進延長等の増加に伴う増額
14,894,000-

14,960,000

令和2年10月9日から
令和3年1月25日まで

明和町中谷100番 推進工法 VPφ200
地
路線延長 L＝49.52ｍ

交通誘導員の減少に伴う減額
14,597,000

荒井建設㈱明和町大佐貫687 推進工法 VPφ200
番地
路線延長 L＝60.00ｍ㈲司建設

明和町中谷100番 推進工法 VPφ200
地
路線延長 L＝45.00ｍ

㈲司建設

荒井建設㈱

推進工法 VPφ200
明和町中谷100番 路線延長 L＝40.00ｍ
地
開削工法 PRPφ150
路線延長 L＝65.00ｍ
路面切削（t=10㎝）:387.3m2
明和町大佐貫687 路面切削（t=5㎝）:18.5m2
番地
基層:387.3m2
表層:405.9m2㈱アイ・ディー・ 高崎市倉賀野町
エー4221番地13

マンホールポンプ修正設計
等:1式

-

-

令和2年10月9日から
令和3年1月25日まで 推進工法の変更に伴う増額及び工
令和2年10月9日から 期延長
19,635,000
令和3年2月25日まで
17,600,000

12,430,000

令和2年10月26日から
令和3年2月12日まで

12,342,000-

17,050,000

令和2年11月9日から
令和3年2月25日まで

17,215,000-

4,730,000

令和2年12月24日から
令和3年3月25日まで

交通誘導員の減少に伴う減額

公共桝の増設に伴う増額

基層面積の減少に伴う減額
4,708,000-

令和2年6月22日から
令和3年2月25日まで
推進工法の追加に伴う増額
令和2年6月22日から
6,842,000
令和3年3月15日まで5,269,000令和2年度 単独公共
ふるさとの広場・外１箇
造園 所
新里・外２地内
植栽維持管理業務委
託

令和2年度 単独公共土木 町営住宅新田団地
南大島地内
駐車場整備工事(有)キムケン【ふるさとの広場Ａゾーン（新里・南大島地内）】
高中木：181本 低木：471.8m2 生垣：271.0m 芝
生：1,845.0m2
花壇：3.0m2 インターロッ
キング：242.0m2【ふるさとの広場Ｂゾーン（新里・南大島地内）】
高中木：130本 低木：441.5m2 生垣：193.1m 芝
生：203.0m2
花壇：12.0m2 グラウンド：
10,066.0m2 インターロッキ
ング：890.0m2
明和町下江黒216 【ふるさとの広場Ｃゾーン（新里・南大島・田島地内）】
高中木：309本 低木：
1,531.4m2 生垣：339.0m
芝生：4,400.0m2
花壇：8.6m2 インターロッ
キング：3,084.0m2【清掃】
外堀：320.0m せせらぎ：50.0m【役場（新里・南大島地内）】
高中木：177本 低木：616.7m2 生垣：33.6m 芝
生：3,408.4m2
インターロッキング：950.0m2 空地：617.1m2

土工：１式
構造物撤去工：１式構造物設置工：１式
車止め工：１式
舗装工：１式
区画線工：１式
外灯移設・交換工：１式(有)明石工業 明和町新里856-3
新田団地西側空地除草：１式
ポストコーン設置：1式
新田団地西側空地単管パイプ柵設置：1式
新田団地B棟北側植栽間引
き：1式

7,689,000

令和2年4月1日から
令和3年3月31日まで

役場庁舎周辺の高中木を伐採、強剪定等による増額

9,163,000-

令和2年9月11日から
1,848,000 令和2年12月18日まで新田団地西側空地の除草作業、単管パイプ柵設置等による増額

2,376,000-令和2年度 都市構造
建設コ 再編集中支援事業 明ンサル 和町総合的交通ネット 明和町全域
タント ワーク検証策定業務委
託業務計画：1式
道路をとりまく諸環境の整
三陽技術コンサ 前橋市天川大島町 理：1式
ルタンツ(株) 3-8-3
住民アンケート調査結果の分析：1式
道路整備状況の整理：1式

2,750,000

1,243,000

令和2年10月26日から
令和3年3月19日まで

新型コロナウィルス感染症拡大により交通量調査を次年度へ見送ったことによる減額-

小中学校校内情報通信ネッ
トワーク整備：一式
明和東小学校
ルータ、L3スイッチ：各 1基、PoEスイッチ： 3基
無線アクセスポイント： 9基、充電保管庫 ： 6台
明和西小学校公立学校情報通信ネッ
ルータ、L3スイッチ：各 1
トワーク環境施設整備
基、PoEスイッチ： 4基
電気通 費補助金事業 明和町 千津井・外2地 東日本電信電 高崎市高松町3番無線アクセスポイント：14
信 立小中学校校内情報 内
話(株)群馬支店 地基、充電保管庫 ：14台
通信ネットワーク整備
明和中学校
業務委託
ルータ、L3スイッチ：各 1基、PoEスイッチ： 5基
無線アクセスポイント：11基、充電保管庫 ： 9台
合計
ルータ、L3スイッチ：各 3基、PoEスイッチ：12基
無線アクセスポイント：34基、充電保管庫 ：29台

【現地詳細調査による施工数量の増減】
明和東小学校、明和西小学校、明和中学校のネットワーク整備において、受託業者による詳細調査の結
令和2年11月30日から 果、下記のとおり機器が新たに必要17,380,000
令和3年3月26日まで となった。
・Cat6Aモジュラープラグ （0個→33個）
・ルーター（ファイアウォール）マウン
トキット （0式→1式）
・PoEスイッチ（フロアスイッチ）マウン
トキット （0式→1式）
・OAタップ3m （0式→1式）
・25台収納用充電保管庫（職員用）（0台→3台）・無線アクセスポイント（70台以上同時接続用） （21基→22基）
17,336,000
また、災害時におけるネットワーク接続に必要な設備（無線LANコントローラ）を受託業者との協議の結果、当初予定していた機能の一部を省略することでも運用できる設備に変更。

明和町立明和中学校テニスコート改修工事（２面） 一式
既設ラインテープ撤去・処分
２面
荒井建設(株) 明和町大佐貫687
表層工 886㎡
表面処理工 886㎡
仕上工 886㎡
ラインテープ工 ２面

令和2年6月22日から 【テニスコート利用方法に伴う数量の2,420,000 令和2年11月30日ま 増加】・シングルス対応のサービスサイドラでインを追加したため。※テニス部顧問から要請【その他雑工】
・荒木田土搬入に伴いテニスコート2,552,000
外周ネットフェエンスの一部を撤去新設したため。

令和2年度 単独公共土木 明和町立明和中学校 新里地内
テニスコート改修工事

令和2年度 単独公共土木 明和町立明和こども園 南大島地内
駐車場整備工事

管管

令和２年度 新型コロ
ナウイルス感染症対応
地方創生臨時交付金田島地内
事業 明和町立明和こども園 空調設備改修
工事

令和2年度 新型コロ
ナウイルス感染症対応
地方創生臨時交付金
田島地内
事業 明和町立明和こども園 換気設備設置
工事

建設コ 令和２年度 明和東部
ンサル 工業団地造成事業 周 斗合田地内
タント 辺道路測量設計委託

上層路盤：2,300㎡
表層：100㎡
防草コンクリート：82.5㎡
ロープ区画線：448㎡（76台分）
立入防止柵：190m㈲司建設

明和町中谷100(株)神寛

天井吊型（シングル）
2馬力相当： 1台
4馬力相当： 9台
館林市松原二丁目 5馬力相当：16台
6番26号
6馬力相当： 1台
ルームエアコン
6畳用 ： 4台
合計：31台(株)神寛(株)アイ・
ディー・エー

全熱交換器
1,000m3/h（天井埋込形）： 2台
800m3/h（天井埋込形）： 3台
500m3/h（天井カセット
館林市松原二丁目 形）： 2台
6番26号350m3/h（天井カセット形）： 6台
250m3/h（天井カセット形）： 5台
150m3/h（天井カセット形）： 5台
合計：23台高崎市倉賀野町
4221番地13【駐車場利用に伴う外構工事の追令和2年6月22日から 加】
7,018,000 令和2年11月30日ま ・駐車場用地を明確にするため外周にメッシュフェンスを設置
で・夜間時における駐車場利用者の安全性を確保するためLED外灯を設置
・駐車場利用者の利便性向上のため車止めを設置
8,162,000
・こども園西側駐車場における送迎車の安全確保のため一方通行表示を設置

基準点測量（3級:3点、4級：11点）
現地測量：0.038ｋｍ２
路線測量：0.65ｋｍ
道路予備設計 ：0.65ｋｍ
交差点予備設計：1箇所

43,670,000-

13,750,000

令和2年12月24日から 【作業工程の調整による工期延期】
令和3年3月26日まで ・こども園事業（保育、卒業式、入園式等各種事業）と機器設置における各部屋の利用を調整した結果、工期内に完成させることが困難であ
令和2年12月24日から るため完成末日を延期するものであ令和3年5月31日まで る。

令和2年12月24日から令和3年3月26日まで 【作業工程の調整による工期延期】
・こども園事業（保育、卒業式、入園式等各種事業）と機器設置における各部屋の利用を調整した結果、工期内に完成させることが困難である
ため完成末日を延期するものであ
令和2年12月24日から る。

-

令和3年5月31日まで

令和2年6月22日から令和3年3月12日まで 用地交渉の結果事業用地の確定ができないため主な測量業務を削除したことによる減額
3,718,000-

13,739,000

建設コ 令和元年度 明和矢島
ンサル 地区造成事業 造成設 矢島地内
タント 計業務委託

建設コ 平成30年度 明和東部
ンサル 工業団地造成事業
下江黒外地内タント 測量業務委託(株)アイ・ディー・エー

高崎市倉賀野町4221番地13

路線測量L=1.46km
造成設計A=12.5ha
調整池設計1式
道路詳細設計L=0.70km
交差点設計N=4箇所
歩道詳細設計L=0.10km
開発許可申請書、都計法第32条協議書、治水協議資料
修正 各1式

基準点測量（2級:3点、3級:2点、4級:84点）
現地測量 0.2km2
境界測量 64,200m2
技研コンサル 前橋市下小出町一用地平面図作成(株)丁目15番地3200,000m2
復元測量 1,150m2
公共用地境界確定協議 一式

21,967,000

28,314,000

令和元年8月6日から
令和2年3月31日まで 分譲計画に合わせて造成計画を変更したことによる増額及び関係機関との調整に不測の日数を要したため
令和元年8月6日から 履行期限を延期
令和3年3月31日まで

平成31年2月19日から
22,356,000 令和元年7月31日ま
関係機関との調整に不測の日数をで要したため履行期限を延期及び関係機関協議により履行不可となる業
平成31年2月19日から 務を削除したことによる減額
21,848,400
令和3年3月31日まで