Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

福島第一廃炉10年の歩み©Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

無断複製・転載禁止

原子力損害賠償・廃炉等支援機構

2011年3月11日の事故
GoogleMapよりGoogleMapより2011年3月11日
地震発生 14:46頃
津波襲来 15:37頃

6号機 6号機5号機 5号機
１号機
２号機
３号機

炉心溶融
炉心溶融
炉心溶融

５号機
６号機

停止中
停止中

1号機 1号機
2号機 2号機
3号機 3号機
4号機 4号機 ４号機 上屋破損

©Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

無断複製・転載禁止

原子力損害賠償・廃炉等支援機構

原子炉で起こったこと
津波襲来
電源喪失

１・３・４号機:水素爆発

使用済燃料貯蔵プール

格納容器からの放射性核種の漏洩水素が発生 ・放射性核種が蒸発燃料集合体、溶融、崩落
ドライベント・ウェット
ベントによる放射性核種の放出

溶融した燃料が落下

原子炉圧力容器(RPV)
原子炉格納容器
(PCV)©Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

無断複製・転載禁止

原子力損害賠償・廃炉等支援機構

廃炉はなにを目指すのか？

発電所の設備の解体などを進めていき、放射性物質によるリスクから人と環境を守る活動
リスクを十分低いレベルにまで下げることが廃炉の目的リスクが高い状態

リスクが低い状態

コントロールされ安定しているが…不確実性の残る状態

放っておいても安全で…
誰もが安心できる状態

廃炉を行うことで…

一定のリスクが残る

積極的な管理で安全を確保©Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

リスクは限りなく低い

サイトを別な用途に使える
無断複製・転載禁止

原子力損害賠償・廃炉等支援機構

主なリスク源への対策

1

使用済み燃料の取り出し回収して安全な保管に持ち込む

2 燃料デブリ取り出し
回収して安全な保管に持ち込む

23

汚染水対策

浄化・発生量を減らす・滞留分を削減

4 固体廃棄物
一旦保管し安定化・減容と発生低減・性状を調査
長期的には処分

5

その他の様々な汚染物等©Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

適宜安定化して低リスク状態に移行

無断複製・転載禁止

原子力損害賠償・廃炉等支援機構

廃炉の中長期計画（政府方針）
2011年3/11から
初期

事故

2011年12月

2013年11月から

2022年頃から

第１期

第２期

第３期

完了

第３期ー②期

第３期ー①期●冷温停止●放射性物質放出の大幅な抑制

••
•
•
•

●初号機の使用済燃料取出し開始まで●初号機の燃料デブリ
取り出し開始まで

原子炉の内部調査
燃料デブリ取出しの研究開発・工法検討
建屋内滞留水処理
３・４号機使用済燃料取出し
１・２号機使用済燃料取出し準備

••
•
•
•

2031年頃から●第２期終了～廃止措置終了まで
目標はステップ２完了から３０～４０年後

１～６号機の使用済燃料取出しの完了
燃料デブリの試験的取出しに着手
段階的に取出し規模の拡大を進める。
汚染水発生量を最小限に減らす
廃棄物の保管を進める
使用済燃料取り出し

燃料デブリ取出し
上から取出

横から取出
3号機使用済燃料の取り出し|東電

3号機内部調査水中ROV|東電©Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

無断複製・転載禁止

原子力損害賠償・廃炉等支援機構

Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

廃炉の道のり国際的に考えられている事故炉の廃炉工程
事故

非常事態対応

冷温停止

安定化

クリーンアップ開始

任意の安全保管
解体
及び修復

汚染物の除去・浄化

完了

放射性廃棄物管理

福島第一で進められている事故炉の廃炉工程
2011年3月11日
事故

初期

2011年12月

2013年11月

第１期

2021年10月
2021年

第２期

第３期
第３期－①期

冷温停止
放射性物質放出の大幅な抑制

初号機の使用済燃料の取り出し開始まで初号機の燃料デブリ取り出し開始まで

2031年頃第３期－ ②期完了

第２期終了～廃止措置終了まで
目標はステップ２完了から３０～４０年後

汚染水対策→→→→→→→→処理水対策
廃棄物対策©Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

無断複製・転載禁止

原子力損害賠償・廃炉等支援機構

原子炉の危険度は、時間の経過に沿って格段に下がっている
原子炉の発熱量
100%

0.04%
事故直後

現在

原子炉の放射能100%

0.18%
事故直後

現在

©Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

３号機計算値
無断複製・転載禁止

原子力損害賠償・廃炉等支援機構

この10年で放射線安全環境は大幅に改善した
港湾南エリアでの海水中セシウム137濃度

１～４号機からのセシウム137放出量の推移

一般の皆さんも防護具なしで見学できる

作業者の各月における平均被ばく線量
作業者
被ばく線量（Sv/人月）
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2020年2月 周辺住民の皆さんの視察|経産省©Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

無断複製・転載禁止

原子力損害賠償・廃炉等支援機構

2011年事故後

Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

1号機

2号機

3号機

292

587

514

使用済燃料

使用済燃料

使用済燃料

燃料デブリ

燃料デブリ

燃料デブリ

400相当

548相当

548相当

4号機

5号機

6号機

1331

826

692

使用済燃料

使用済燃料

使用済燃料

炉心燃料

炉心燃料

548

764

注：実際の６号機は格納容器の型が異なります©Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

無断複製・転載禁止原子力損害賠償・廃炉等支援機構

2021年

Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

1号機

2号機

292

587

3号機

使用済燃料

使用済燃料

燃料デブリ

燃料デブリ

燃料デブリ

400相当

548相当

548相当

4号機

5号機

6号機

1374

1456

使用済燃料

使用済燃料

注：実際の６号機は格納容器の型が異なります©Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

無断複製・転載禁止

原子力損害賠償・廃炉等支援機構

2031年 頃以降

Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

1号機

2号機

3号機

燃料デブリ

燃料デブリ

燃料デブリ

400相当

548相当

548相当

4号機

5号機

6号機

注：実際の６号機は格納容器の型が異なります©Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

無断複製・転載禁止

原子力損害賠償・廃炉等支援機構

Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

安全な保管に持ち込む事が優先課題

 事故炉から回収した使用済燃料は、乾式キャスク（保管容器）等において厳重に保管される

 一時保管されてきた多量の固体放射性廃棄物については、今後の発生量低減や減容に取り組むと共に、増設中の頑丈な廃棄物保管庫において貯蔵される

ガレキ貯蔵施設

使用済燃料保管容器
雑固体廃棄物焼却設備

新廃棄物貯蔵施設©Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

無断複製・転載禁止

原子力損害賠償・廃炉等支援機構

根性だけでは成立しない廃炉（技術・組織・体制・地元）状況を十分に掌握し、体制や仕組みを整える。

技術

東電組織を固める
技術力を高める

状況を把握する

リスクを下げる組織

廃炉作業を実施

１

廃炉事業を確実に早く、安全に執行していくこと
地元の理解をいただく

政府とNDFの仕事

２

長期の廃炉事業の出口戦略を定めていくこと

復興と整合させる総力結集の仕組みを作る
政府以下の指揮協力体系を構築する

地域との連携長期にわたる廃炉資金を確保する
廃炉の技術戦略を考える©Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

無断複製・転載禁止

原子力損害賠償・廃炉等支援機構

廃炉のための連携と役割

廃炉を安全・着実に進めるため国を挙げた組織連携を構築してきた。

大方針の策定・進捗管理

政府
東電の監督と技術的支援

安全規制の実施

原子力損害賠償・廃炉等支援機構

原子力規制委員会

研究開発の実施

大学や研究機関廃炉の着実な実施
東京電力HD(福島第一廃炉推進カンパニー)©Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

無断複製・転載禁止

原子力損害賠償・廃炉等支援機構

海外の例に学ぶ（国際協力は必須だ）

世界の事例に学ぶ。
1979年ー1989年

米国スリーマイルアイランド
2号機の燃料デブリ回収作業

圧力容器の中にデブリ閉じ込められた事例。作業員が遠隔作業で、10年間で取り出し完了。しかし福島第一の場合は、圧力容器の外にデブリが存在しているため、大規模である。参考なる事例。

ここ１０年、各国や国際機関との強い連携を構築してきた。
©Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

無断複製・転載禁止

原子力損害賠償・廃炉等支援機構

Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

道半ばの「技術判断と安心の問題」

ALPS処理水の問題
燃料デブリ

情報が不足
不安・・
風評被害の可能性

環境
影
響度

環境に絶対に出してはいけない
廃炉最大の取組を要す

固体廃棄物
環境中に存在事故前も放出
膨大な敷地に保管環境に出してはいけない
慎重な取組を要す

トリチウム

数十年

©Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

数百年

数万年

無断複製・転載禁止

原子力損害賠償・廃炉等支援機構

情報の提供・地元の皆さんとの対話
廃炉に関わる関係者・関係機関による対話
廃炉・汚染水・処理水対策福島評議会

特定原子力施設監視・評価検討会

福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会

福島第一廃炉国際フォーラムでの住民の皆様や若者達との対話©Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

無断複製・転載禁止

原子力損害賠償・廃炉等支援機構

今後の廃炉の展望
2011年3/11から
事故

初期

2011年12月

2013年11月から

2022年頃から

第１期

第２期

第３期

完了

第３期－ ②期

第３期－①期●冷温停止●放射性物質放出の大幅な抑制

施設安全汚染水対応●初号機の使用済燃料取出し開始まで●初号機の燃料デブリ取り出し開始まで

事故炉を安定に維持
放射能漏洩を極小化・モニタリングを確立
津波や地震への耐性を確保
高リスク源への処置を進めた
放射線安全環境を改善
汚染水発生量削減策を実施
建屋内滞留水を削減
ALPS処理水が徐々に蓄積

使用済燃料

3号・4号機の使用済燃料を回収完了
1号・2号機の使用済燃料回収の準備工事を開始
一部の使用済燃料を乾式キャスクに保管

燃料デブリ

事故炉の内部を点検・内部状況を推測
燃料デブリ取出し装置の開発と試験的取出し準備

放射性廃棄物

廃棄物保管庫増設・減容施設を稼働
一時保管廃棄物の保管状況の改善を実施
放射性廃棄物の性状分析を実施
放射性廃棄物分析施設を建設©Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

2031年頃から●第２期終了～廃止措置終了まで
目標はステップ２完了から３０～４０年後

放射能閉込めや環境改善を厳重に継続不要施設の解体や整備を進める
汚染水発生量削減
建屋滞留水を低減
ALPS処理水の放出を計画中
使用済燃料取出し完了
原子炉内部点検
2号機での燃料デブリの小規模な取出し

1～3号機燃料デブリの取出規模拡大

瓦礫屋外保管を解消
廃棄物保管・減容・安定化
分析施設にて廃棄物やデブリを分析
状況確認や工法の進展に沿って、長期的な出口戦略（廃止措置計画）を慎重に検討する
無断複製・転載禁止

原子力損害賠償・廃炉等支援機構

廃炉は復興と同時に進んでいく

2011

2021

2050

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
インフラの更なる強化

環境の除染

教育人材育成などの活性化

避難指示の解除

特定復興
再生拠点の活性化

国際教育研究拠点の稼働

イノベーションコースト構
想等の産業創出

特定復興再生拠点整備

生活インフラの整備・帰還・生業再興・他

特定復興再生拠点外地区の除染

帰還住民の増加
移住人口・交流人口の拡大

周到な準備による廃炉の山越え
福島第一サイトの地元による将来利用©Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

無断複製・転載禁止

原子力損害賠償・廃炉等支援機構

Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

ありがとうございました©Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation

無断複製・転載禁止

原子力損害賠償・廃炉等支援機構