平成年度「富岡製糸場と絹産業遺産群」年報

29

平成29年度「富岡製糸場と絹産業遺産群」
年報

富岡製糸場

田島弥平旧宅

高山社跡

荒船風穴

群
馬
県

群

馬

県

平成２９年度「富岡製糸場と絹産業遺産群」年報

群 馬 県

例 言

目 次

１．本書は、「富岡製糸場と絹産業遺産群」の世界遺産

第１章 平成 29 年度の主な出来事

登録年度を起点とし、各年度における出来事や、保存修理、モニタリング結果、普及啓発及び調査研究等の１ 保存修理事業の進展… 2

事業の実施状況の概要を年度ごとに記録して冊子と２ 「春秋館跡」の寄贈… 4

してまとめることで、今後の世界遺産関係事業の実施

３ 世界遺産センター（仮称）展示設計… 6のための参考とするとともに、本書を公開し、世界遺産を将来の世代に継承するための取組について広く

第２章 構成資産の保全管理・調査研究等に関する状況周知することを目的として作成したものである。

２．本書の編集は、富岡市、伊勢崎市、藤岡市、下仁田町の協力のもと、群馬県企画部世界遺産課が行った。

１ 主な文化財保存事業の実施状況…10

２ 主な現状変更及びき損届一覧…13

３ 群馬県世界遺産協議会及び各市町における有識者委員会の実施状況…16

４ 各構成資産への来訪者数の推移…18

５ 周辺整備の状況…20

６ 群馬県及び各市町における基金の状況…22

７ 調査研究事業の実施状況…23

８ 日本遺産・ぐんま絹遺産…24

第３章 普及関連事業の実施状況

１ 周遊アプリ「きぬめぐり」～絹の国ぐんまナビ～…26

２ シルク博 in 伊勢崎…27

３ 絹文化継承プロジェクト…28

４ 富岡製糸場における企画展示…29

５ 各市町における普及関連事業…30

６ 主な民間の活動…31

７ 群馬県及び各市町からの発行物一覧
群馬県提供写真利用許諾件数

表紙写真
左上 富岡製糸場 乾燥場・繭扱場保存整備
右上 田島弥平旧宅 秋の特別公開
左下 高山社跡 長屋門瓦葺き工事
右下 荒船風穴 ３号風穴はばき石積み間詰め修復工事

利用案内

…33

第１ 章
平成29年度の主な出来事

１.保存修理事業の進展（１）富岡製糸場
富岡市では、平成 24 年 10 月に策定された「史跡・重要文化財（建造物）旧富岡製糸場 整備
活用計画」に基づき、今後 30 年に及ぶ建造物群の保存修理が計画されており、その最初となる
西置繭所の修理が平成 26 年度から７か年計画で開始され、
平成 29 年度はその４か年目にあたる。
・西置繭所
平成 26 年度から３か年で進めてきた仮設及び解体工事が終了し、前年度からの２か年計画の保存修理（組立１）工事に加えて、平成 29 年度から３か年工事として、保存修理（組立２）工事を発注し、組立１と組立２を並行して施工してきた。組立１工事は主に煉瓦壁アラミドロッド
補強、煉瓦壁頂部モルタル充填等を行い、組立２工事は主に基礎工事、屋根工事、塗装工事等を行った。
平成 29 年度は屋根の野地板の修理、土居葺きが完了し、桟瓦葺きの準備が終了した。また、煉瓦壁については目地部分に補強材料を入れながら保存修理工事を行った。木部軸組部等については塗装をはがし、傷んでいるものは一部を新材により繕う方法で保存修理工事を行った。

土居葺き
煉瓦壁アラミドロッド補強

ヴェランダ繕い・組立

土居葺き
2

瓦製作
瓦製作

１階耐震補強基礎施行中

１階耐震補強基礎施工状況

第１章

平成 29 年度の主な出来事（２）高山社跡
藤岡市では、平成 25 年 3 月に策定した「史跡高山社跡整備活用基本計画」に基づき、保存修
理や整備活用を計画している。最も腐朽の進んでいた焚屋（風呂や炊事に使用したと考えられる
建物）と外便所の保存修復工事は平成 27 年度に完了し、平成 29 年度は、前々年に着手した長屋門の修復・補強工事の第 3 期工事を実施した。
・長屋門
長屋門は、江戸時代の建築と伝わっており、高山社の古写真でも確認することができる。当初
は、建材の腐朽状態や改築・補修の痕跡調査を行いつつ、ジャッキアップして腐朽部分を交換す
る半解体工事を予定していたが、部材の腐朽・損傷が予想以上に激しかったことから、全解体工事に変更となった。長屋門全体を保護する素屋根とシートを設置し、内部で保存修理作業を進めている。工事の様子は門内に設けたアクリル窓越しに見学できるようになっている。
第 1 期工事で解体、礎石の据え直し等を、第 2 期工事で建屋の組み立てを行い、そのなかで水平ブレース・荒壁パネルの設置といった耐震補強を実施した。
第 3 期工事となった平成 29 年度は、木舞搔き・荒壁付け・中塗りといった左官工事、瓦桟木取付け・瓦葺き等の屋根工事、長屋門内部の造作・床板張り・下見板張り等の木工事を実施した。
また、棟積み内部には耐震補強金具を設置した。

荒壁付け
荒壁付け

瓦葺き工事の様子
瓦葺き工事の様子

中塗り
中塗り

外部下見板取付後
外部下見板取付後

棟積み内部耐震補強金具設置状況
棟積み内部耐震補強金具設置状況
3

２.「春秋館跡」の寄贈（１）「春秋館」とは「春秋館」とは、荒船風穴蚕種貯蔵所の経営母体であり、下仁田町西野牧根小屋で蚕種生産、養蚕を行っていた庭屋静太郎が設立した。荒船風穴の管理をおこなう蚕種貯蔵部のほか、蚕種製造部（蚕種の製造・改良など）
・蚕種委託販売部（蚕種の販売・取次など）があった。また、1905 年（明治 38 年）には荒船風穴の番舎（管理棟）との間に私設電話を設置し、1909 年頃（明治 42 年頃）に高山社の分教所を併設した。
1901 年（明治 34 年）～1938 年（昭和 13 年）頃まで営業し、従来、自家用であった蚕種貯蔵風穴を専業個別化し新たなビジネスモデルを構築し、全国規模の取引を実現した先駆的存在であり、生糸の大量生産に寄与した。
「春秋館」の名は、荒船風穴を利用し、春から秋まで蚕種製造と種紙受託業や蚕種委託販売事業ができることに由来している。
荒船風穴に貯蔵する蚕種は、鉄道網を利用して、大口の場合は下仁田駅から荷馬車や自動車
で春秋館に届けられ、小口の場合は郵送で本宿郵便局を経て春秋館に届けられた。届いた蚕種は春秋館で「荷受帳」、「蚕種受付帳」、「入穴帳」などに記録され、土蔵に一旦貯蔵保管された
後、荒船風穴に入穴されており、荒船風穴と一体的かつ重要な施設であった。
現在の春秋館跡には、主屋・土蔵 2 棟・蚕室があり、1912 年（明治 45 年）とみられる営業案内に掲載されている写真と同じ形態で残されている。
なお、庭屋静太郎の地縁者から寄贈された荒船風穴と春秋館に係る資料「春秋館文書」は、
平成 25 年 1 月に下仁田町指定重要有形文化財に指定されており、平成 26 年にぐんま絹遺産に登録されている。また、春秋館内部に残る資料や建屋については下仁田町教育委員会で調査中である。
（２）寄贈の経緯
平成 29 年 12 月に春秋館跡の建屋と土地について下仁田町へ寄附申込書の提出があり、同年12 月 14 日付で名義変更が終了、平成 30 年 1 月に鍵の引き渡しを受けて事務的な手続きは終了した。その後、平成 30 年 3 月 20 日に下仁田町指定史跡となった。
（３）所在・面積
所在：群 馬県 甘 楽 郡下 仁 田 町大 字 西野 牧 字 根小 屋 甲 4737 他
建 屋 :主 屋 （ 居宅 兼 事 務所 ）蚕室

4

計 1,022.95 ㎡

394.21 ㎡ （ 119.25 坪 ）80.99 ㎡ （ 24.5 坪 ）土 蔵 １ （ 貯 蔵前 後 蚕種 保 管 倉庫 ）82.64 ㎡ （ 25.0 坪 ）土 蔵 ２ （ 貯 蔵前 後 蚕種 保 管 倉庫 ）33.0 ㎡ （ 10.0 坪 ）第１章

平成 29 年度の主な出来事（４）現状
蚕室の一部と土蔵２が平成 26 年の雪害により倒壊しており、建屋の多くの部分が保護シートを掛けてある状態である。見学は敷地外からのみとしている。

現在の春秋館跡（南東から）※保護シートを掛ける前に撮影
手前：主屋（居宅兼事務所）奥：蚕室

史跡荒船風穴蚕種貯蔵所跡

春秋館跡

荒 船 風 穴 と 春 秋 館 跡 の 位 置 （ 両 者 は 約 ７ km の 距 離 に あ る 。）

5

３．世界遺産センター（仮称）の展示設計
平成２９年１月に、富岡市から群馬県に、富岡市が建物を取得した富岡倉庫１号倉庫内に世界遺産センター（仮称）（以下、「センター」とする。
）を設置してはどうかと提案があり、提案を総合的に検討した結果、富岡倉庫１号倉庫内にセンターを設置することを決定した。
富岡倉庫１号倉庫の改修は富岡市が実施し、県は、改修後の建物を活用して、センターを整備する。そのため、平成２９年度はセンターの展示内容に関する検討委員会を開催するとともに、具体的な展示の設計を実施した。なお、展示の設計に当たっては、展示設計業者を公募型プロポ
ーザルにより選定した。
（１）センターの目的「富岡製糸場と絹産業遺産群」の価値や概要をわかりやすく解説し、日本遺産、ぐんま絹遺産、本県の絹産業なども含め総合的に情報を発信する。また、それらの調査研究を行う。来場者がこれらの情報に触れることで、世界遺産の各構成資産や絹遺産などへ実際に足を運ぶよう促す。
（２）センター設置場所＜富岡倉庫１号倉庫＞
・所在地 富岡市富岡 1450
上信電鉄上州富岡駅前
・明治 36 年築、煉瓦造、総二階・延べ床面積 約 500 ㎡（３）「富岡製糸場と絹産業遺産群」世界遺産センター（仮称）展示検討委員会①概要
世界遺産センターの展示に関して、具体的・実務的な面から助言を得るため「「富岡製糸場と絹産業遺産群」世界遺産センター（仮称）展示検討委員会」を開催した。
委員会は、県立日本絹の里館長の茂原璋男氏を委員長とし、その他１０名の委員（学識経験者（文化財、観光、映像等）、県関係所属、構成資産所在４市町）により構成した。
②委員会開催経過

6

回数

開催日

検討内容

第１回

8月 2日

展示のコンセプト、考え方

第２回

9 月 14 日

ゾーニング、展示構成、世界遺産に関する展示

第３回

11 月 22 日

世界遺産に関する展示、ぐんまの絹文化に関する展示

第４回

1 月 17 日

全体的な調整第５回

3 月 20 日

展示案の報告第１章

平成 29 年度の主な出来事（４）センターの展示案概要
建物のゾーニング及び各コーナーのコンセプトは次のとおり【１階平面図】【２階平面図】

６ 絹の国ぐんま
情報コーナー
３ 映像シアター
２ 導入展示１ エントランスコーナー

５ ぐんまの絹文化

４ 世界遺産の各構成資産

コンセプト

１ エントランス

繭を素材とする芸術作品で来館者を迎え、絹の魅力を印象づける。

２ 導入展示「富岡製糸場と絹産業遺産群」の世界遺産としての価値や時代背景等の基本情報を伝える。

３ 映像シアター

高精細ＣＧにより、現地で見ることのできない当時の情景などを伝える。大スクリーンを用い、臨場感を演出する。

４ 世界遺産の各構成資産

各資産の価値（技術革新と技術交流）や４資産の連携について詳しく解説する。

５ ぐんまの絹文化

世界遺産の背景となった群馬県内各地の絹産業や絹文化を伝える。

６ 絹の国ぐんま

世界遺産や絹遺産へのルート案内や周辺観光情報等を提供する。

情報コーナー

映像シアター
イメージパース図

世界遺産の各構成資産
イメージパース図（５）センターの開設時期
平成３１年３月（予定）※平成２９年度の時点では、平成３０年度中の開設を目標としていたが、改修工事の遅れ等から、開設が１年延期となった。
（平成３０年１２月時点）

7

第２ 章構成資産の保全管理・調査研究等に関する状況

１．主な文化財保存事業の実施状況
平成 29 年度に各構成資産で行われた主な文化財保存事業については以下のとおりである。
（１）富岡製糸場①西置繭所（詳細は第１章１（２頁）を参照）
平成 26 年度からの６か年計画の４か年目にあたり、継続して保存修理工事を行った。
②乾燥場・繭扱場ほか２棟保存修理工事
平成 26 年２月の大雪により被災した乾燥場、繭扱場について解体した木部の繕いを実施し、これに伴い、損傷がない部分に関しても保存のため、解体調査を行った。
（次年度以降も継続）③社宅 76 保存整備工事
社宅 76 仮設解体工事を行った。
④南面崩落対策工事
平成 24 年度に富岡製糸場の南側を流れる鏑川に面している法面中段部が崩落した。法面の風化と砂岩のオーバーハングが見られたため、史跡保護を目的とした恒久工事として、崩落対策工事を行った。
（次年度以降も継続）⑤社宅 85 実施設計
社宅 85 仮設解体工事を行うために実施設計を行った。
⑥総合防災計画実施設計
総合防災計画における見直しにより、各防災設備の設置に向けた実施設計を行った。
⑦世界遺産記念銘設置「富岡製糸場と絹産業遺産群」統一デザインによる世界遺産記念銘を設置した。
⑧発掘調査
西置繭所・乾燥場及び繭扱場・社宅 76・社宅 84（旧候門所）
・東置繭所・総合防災配管等設置に伴う発掘調査を行った。
（２）田島弥平旧宅①別荘・冷蔵庫跡実施設計
平成 30 年度に行う別荘・冷蔵庫跡の整備に先立ち、実施設計を行った。整備は劣化や破損等の防止、また来訪者が正確に史跡の価値を理解するために行う。
②発掘調査
平成 30 年度以降に行う整備に先立ち、香月楼跡、別荘内部について発掘調査を行った。
香月楼を建設する時の地盤工事である掘込地業、香月楼の基礎の可能性がある礎石が見つかった。また香月楼跡の基壇は、北側が建物の正面、南側が建物の裏面であるが、裏面の使用の様子が分かった。

10

第２章

構成資産の保全管理・調査研究等に関する状況（３）高山社跡（３）高山社跡①長屋門修復・補強工事（詳細は第１章１（３頁）を参照）①長屋門修復・補強工事（詳細は第１章１（３頁）を参照）
当初は半解体工事を予定していたが、建材の腐朽状態や改築・補修の痕跡調査の結果、予当初は半解体工事を予定していたが、建材の腐朽状態や改築・補修の痕跡調査の結果、予想以上に部材の腐朽・損傷が激しかったことから全解体工事に変更し、平成 27 年度から実想以上に部材の腐朽・損傷が激しかったことから全解体工事に変更し、平成 27 年度から実施している。平成 29 年度は３か年目にあたり、継続して事業を行った。
施している。平成 29 年度は３か年目にあたり、継続して事業を行った。
（４）荒船風穴（４）荒船風穴①番舎周辺石積み調査①番舎周辺石積み調査
・番舎北東端の見学路頭上にある石積み部分で、特に崩落の危険がある二ヶ所でトレンチ調査・番舎北東端の見学路頭上にある石積み部分で、特に崩落の危険がある二ヶ所でトレンチ調査を実施し、石積みの積み直し、修復作業を行った。
を実施し、石積みの積み直し、修復作業を行った。
・荒船風穴蚕種貯蔵所入口付近の石積みの残存状況や構造等の詳細が不明のため、トレンチ調・荒船風穴蚕種貯蔵所入口付近の石積みの残存状況や構造等の詳細が不明のため、トレンチ調査を実施した。
査を実施した。
・3 号風穴本体の石積みを補強するはばき石積みについて、応急的な対策として東西両面の補・3 号風穴本体の石積みを補強するはばき石積みについて、応急的な対策として東西両面の補修を実施した。
修を実施した。

３号風穴東側はばき石積み修復前
３号風穴東側はばき石積み修復前

３号風穴東側はばき石積み修復後
３号風穴東側はばき石積み修復後②番舎東法面対策②番舎東法面対策
見学路の法面が、シカやイノシシの踏み荒らしにより植生が剥離し岩が露出しており、このままでは見学路の法面が、シカやイノシシの踏み荒らしにより植生が剥離し岩が露出しており、このままでは風化が進行するため、金網付きの植生マットを敷設した。
風化が進行するため、金網付きの植生マットを敷設した。
③落石対策
③落石対策
1 号風穴上部南西の岩塊において下部の石が小さく不安定なため、現在のバランスを崩さず、か1 号風穴上部南西の岩塊において下部の石が小さく不安定なため、現在のバランスを崩さず、かつ景観に配慮した、ロープ掛け工を実施した。
つ景観に配慮した、ロープ掛け工を実施した。

実施前
実施前

実施中
実施中

11

④遺構・隣接地岩塊破損危険箇所への定点設置、観測
石積みの不具合が生じている場所、隣接地岩塊で今後施設に影響を与える可能性が大きい岩塊など 19 ヶ所に定点を設置し、歪みなどの変化を継続的に把握するため 3 号風穴石積みに伸縮計を設置し、デジタルノギスで 13 ヶ所（平成 28 年度まで 11 ヶ所だったが、平成 29 年 6 月に 2 ヶ所増やし、その後 1 ヶ所が間詰石設置で計測不可になったため、平成 30 年 2 月は 12 ヶ所）
、観測を実施した。平成 29 年度は 6 月、8 月、11 月、2 月の 4 回観測した。

12

第２章

構成資産の保全管理・調査研究等に関する状況

２．主な現状変更及びき損届一覧
平成29年度 文化財保護法に基づく現状変更届一覧※重要文化財は文化財保護法第43条、史跡は同第125条による。
富岡製糸場
No. 許可申請者

現状変更等の概要

申請日

許可年月日

許可権者

施工期間

終了届日

1

富岡市長

社宅76保存修理に伴う鉄板追加、桜伐採、足場仮置き

H29.4.1

H29.4.3

富岡市教育委 H29.4.4～
員会教育長 H31.3.31

2

富岡市長

正門前アスファルト空隙埋修繕作業の実施

H29.5.22

H29.5.22

富岡市教育委 H29.5.21～
員会教育長 H30.9.30

3

富岡市長

繰糸所屋根瓦補修に伴う便所15西側への足場設置

H29.5.22

H29.5.22

富岡市教育委 H29.6.1～
員会教育長 H29.6.16

H29.6.19

4

富岡市長 ポンプ小屋素屋根設置

H29.5.22

H29.5.22

富岡市教育委 H29.6.26～
員会教育長 H29.6.30

H29.7.3

5

富岡市長

熱中症予防の為に一時的にミストシャワーを見学通路上に設置

H29.6.6

H29.6.6

富岡市教育委 H29.6.7～
員会教育長 H29.9.30

H29.10.2

6

富岡市長

乾燥場内部部材（配管、モーター
等）外し作業の実施

H29.7.4

H29.7.4

富岡市教育委 H29.7.10～
員会教育長 H31.7.3

7

富岡市長 食堂内空調機器設置

H29.8.12

H29.8.12

富岡市教育委 H29.8.24～
員会教育長 H29.8.31

H29.9.7

8

富岡市長

H29.8.23

H29.8.23

富岡市教育委 H29.9.6～
員会教育長 H29.9.6

H29.9.12

9

富岡市長 首長館床束補強実施

H29.9.30

H29.9.30

富岡市教育委 H29.12.15～
H29.12.26
員会教育長 H29.12.22

10

富岡市長 世界遺産記念銘の設置

H29.10.20

H29.10.20

富岡市教育委 H29.10.21～
員会教育長 H31.10.19

11

富岡市長

検査人館及び首長館床保護のため、
H29.10.27
ゴムシートを通路上に設置

H29.10.27

富岡市教育委 H29.12.15～
H29.12.26
員会教育長 H29.12.22

12

富岡市長

富岡製糸場内樹木支えの為の養生等の実施

H29.12.6

H29.12.6

富岡市教育委 H30.1.29～
員会教育長 H30.1.31

H30.2.1

13

富岡市長 煙突き損に伴う緊急修繕工事

H29.12.18

H29.12.18

富岡市教育委 H30.3.17～
員会教育長 H30.3.31

H30.4.3

14

富岡市長

食堂外南東の配水管凍結による破損のため部材を交換

H30.1.19

H30.1.19

富岡市教育委 H30.1.19～
員会教育長 H30.1.19

H30.1.19

15

富岡市長

首長館及び繰糸所内に防犯カメラ設置

H30.2.9

H30.2.9

富岡市教育委 H30.2.13～
員会教育長 H30.2.16

H30.2.19

16

富岡市長

建造物塗膜調査のための擦りだし作業の実施

H30.2.13

H30.2.13

富岡市教育委 H30.2.16～
員会教育長 H30.2.23

H30.2.26

繰糸所屋根部に取り付くサイレンを覆う櫓の取り外し13

田島弥平旧宅
No. 許可申請者

現状変更等の概要

申請日

許可年月日

許可権者

施工期間

終了届日

1 伊勢崎市長

別荘・冷蔵庫跡の整備に先立つ香月楼跡の発掘調査

H29.3.14

H29.4.21

文化庁長官

H29.5.15～
H29.7.21

H29.9.12

H29.11.10

H29.11.17

伊勢崎市教育 H29.11.17～
H30.3.12
委員会教育長 H29.12.28

申請日

許可年月日

許可権者

施工期間

H30.2.13

H30.3.27

文化庁長官

H30.3.27～
H30.10.31

申請日

許可年月日

許可権者

施工期間

終了届日

1 下仁田町長 番舎跡周辺石積調査事業

H29.3.29

H29.4.21

文化庁長官

H29.7.7～
H30.2.28

H30.3.26

2 下仁田町長 番舎東法面対策事業

H29.3.29

H29.4.21

文化庁長官

H29.11.28～
H30.3.26
H30.2.28

3 下仁田町長 落石対策事業

H29.3.29

H29.4.21

文化庁長官

H29.11.28～
H30.3.26
H30.2.28

2 伊勢崎市長 発掘調査に伴う地盤調査

高山社跡
No. 許可申請者

1

現状変更等の概要（計画変更書により期間変更）
藤岡市長 長屋門の修復・補強工事及び腐朽状
態の調査

終了届日

荒船風穴
No. 許可申請者

14

現状変更等の概要

第２章

構成資産の保全管理・調査研究等に関する状況

平成29年度 文化財保護法に基づくき損届一覧※重要文化財は文化財保護法第33条、史跡は同第120条による。
富岡製糸場
N0. き損場所

き損の状況

き損の
生じた日

事実を
知った日

き損届日

備考

1 正門前

正門前のアスファルト舗装に穴を確認。舗装下に生じた空隙が原因と考
えられる

不明

H29.5.12

H29.5.17

史跡
応急措置として補修を実施

H29.6.2

H29.6.2

H29.6.12

史跡不明

H29.6.13

H29.6.13

史跡応急措置として補修を実施

H29.10.23

H29.10.26

史跡

2

診療所北便 ２本のバラの木が害虫の影響により
所北側
折損

3 煙突

配筋が剥き出しの状態。特に煙突頂部の劣化が激しい。

4 乾燥場

ベルトコンベアの架台が根元部分よH29.10.23
り折損

富岡製糸場
水路上のコンクリート床板が爆裂
北東側道路

H30.2.22

H30.2.22

H30.3.2

史跡
応急措置として補修を実施

企画展時に使用したパーテーション
6 東置繭所内 が倒れガラス建具に直撃し、ガラス１枚破損

H30.2.22

H30.2.22

H30.3.2

国宝

内部足場組立中、足場用単管の落下により、床材をき損

H30.3.3

H30.3.5

H30.3.8

国宝

き損の状況

き損の
生じた日

事実を
知った日

き損届日

備考

き損の状況

き損の
生じた日

事実を
知った日

き損届日

備考

き損の状況

き損の
生じた日

事実を
知った日

き損届日

備考

5

7 西置繭所内

田島弥平旧宅N0. き損場所
1

該当無し

高山社跡
N0. き損場所
1

該当無し

荒船風穴
N0. き損場所
1

該当無し

15

３．群馬県世界遺産協議会及び各市町における有識者委員会の実施状況
群馬県世界遺産協議会は、県及び構成資産の所在する４市町、またオブザーバーとして「田島弥平旧宅」の緩衝地帯がかかっている埼玉県及び本庄市を構成員とし、「富岡製糸場と絹産業遺産群」の価値を恒久的かつ確実に保存するため、関係者が相互連携を図りながら、包括的保存管理計画に定める基本方針に基づき、統一的な運用を図ることを目的として、平成 24 年５月に設置された。
また、世界遺産登録後も、顕著な普遍的価値を次世代に確実に継承するにあたり、学術的・専門的な指導助言を得るため、群馬県世界遺産専門委員会が平成 27 年２月 10 日に設置されている。
さらに、構成資産が所在する各市町では、世界遺産登録前後から、その価値を将来に継承するための保存修理や活用方法について、有識者による委員会を立ち上げ、議論を重ねてきた。
ここでは、各会議等の実施状況を簡潔にまとめる。
（１）群馬県世界遺産協議会
平成 30 年 ３ 月 22 日

第 10 回群馬県世界遺産協議会
包括的保存管理計画の改定について協議、平成 30 年度に作業を行うことを決定世界遺産センターの内容、平成 29 年度実施事業、平成 30 年度実施
予定事業について確認（２）群馬県世界遺産専門委員会
平成 29 年 ８ 月 1 日

第４回群馬県世界遺産専門委員会
平成 28 年度モニタリング調査結果について協議
世界遺産センター（仮称）の整備計画を報告（３）富岡市平成 29 年 ８ 月 ４ 日

第７回富岡製糸場遺構調査検討部会
発掘調査、遺構保護のレベル設定について協議

平成 29 年 ８ 月 24 日

第 13 回富岡製糸場保存修理委員会
社宅 76・乾燥場・繭扱場保存整備、総合防災計画について協議

平成 29 年 11 月 25 日

第 14 回富岡製糸場保存修理委員会
西置繭所・社宅 76 保存整備、総合防災基本設計について協議

平成 29 年 11 月 25 日

第９回富岡製糸場整備活用計画実行委員会
西置繭所・社宅 76 保存整備、総合防災基本設計について協議

平成 30 年 ２ 月 23 日

第 15 回富岡製糸場保存修理委員会
乾燥場・繭扱場保存整備について協議

16

第２章

構成資産の保全管理・調査研究等に関する状況（４）伊勢崎市
平成 29 年 ６ 月 ９ 日

第 13 回田島弥平旧宅調査整備委員会小委員会
発掘調査、別荘・冷蔵庫跡の実施設計

平成 29 年 ７ 月 18 日

第 13 回田島弥平旧宅調査整備委員会
別荘・冷蔵庫跡の実施設計、応急修繕

平成 29 年 10 月 17 日

第 14 回田島弥平旧宅調査整備委員会
別荘・冷蔵庫跡の実施設計、主屋の修繕計画、新年度事業

平成 30 年 １ 月 25 日

第 14 回田島弥平旧宅調査整備委員会小委員会
別荘・冷蔵庫跡の実施設計

平成 30 年 ２月 23 日

第 15 回田島弥平旧宅調査整備委員会
別荘・冷蔵庫跡の実施設計、史跡整備予定の見直し、発掘調査（５）藤岡市平成 29 年 ９ 月 22 日

第 1 回史跡高山社跡保存整備計画策定委員会
長屋門修復補強工事、工事に伴う発掘調査について協議

平成 29 年 12 月 22 日

第 2 回史跡高山社跡保存整備計画策定委員会
長屋門修復補強工事について協議

平成 30 年 ２ 月 14 日

第 3 回史跡高山社跡保存整備計画策定委員会
長屋門及び石垣修復補強工事、
史跡前人道橋建設工事について協議（６）下仁田町
平成 29 年 10 月 18 日

第１回史跡荒船風穴蚕種貯蔵所跡保存整備委員会
見学者広場冷風体験及びトイレ等設計についての協議

平成 30 年 ２ 月 19 日

第２回史跡荒船風穴蚕種貯蔵所跡保存整備委員会
平成 30 年度荒船風穴事業計画についての協議

17

４．各構成資産への来訪者数の推移
富岡製糸場
平成29年度

平成28年度

平成27年度4月

54,376 4月

63,927 4月

87,3375月

71,820 5月

92,845 5月

141,975

6月

54,134 6月

72,462 6月

109,817

7月

53,171 7月

75,644 7月

92,741

8月

94,315 8月

94,493 8月

123,6039月

59,934 9月

71,680 9月

111,674

10月

74,537 10月

100,275 10月

149,606

11月

69,778 11月

86,660 11月

142,635

12月

24,227 12月

32,230 12月

43,3201月

21,447 1月

27,716 1月

38,3372月

21,237 2月

27,021 2月

37,6823月

38,312 3月

55,277 3月

65,979

合計

637,288

800,230

160,000

140,000

120,000

100,000

80,00060,00040,00020,00001,144,706

平成29年度

平成28年度

平成27年度田島弥平旧宅平成29年度

平成28年度

平成27年度3,500

4月

1,570 4月

1,263 4月

2,303

5月

1,800 5月

1,851 5月

3,173

6月

1,975 6月

1,832 6月

2,234 2,500

7月

1,216 7月

1,014 7月

1,362

8月

1,152 8月

1,120 8月

1,294 2,000

9月

1,110 9月

1,153 9月

2,375

10月

1,346 10月

1,574 10月

2,677

11月

1,445 11月

1,509 11月

2,199 1,000

12月

1,515 12月

808 12月

1,004

1月

920 1月1,069 1月

1,037

2月

1,063 2月

1,172 2月

1,103

3月

1,199 3月

1,436 3月

1,590

合計

16,31115,801

22,351

18

3,000

1,500

500

0
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成29年度

平成28年度

平成27年度

第２章

構成資産の保全管理・調査研究等に関する状況

高山社跡
平成29年度

平成28年度

平成27年度4月

2,466 4月

2,448 4月

4,146

5月

2,762 5月

3,208 5月

5,091

6月

1,533 6月

1,688 6月

3,147

7月

1,538 7月

1,650 7月

2,793

8月

1,897 8月

2,099 8月

3,724

9月

1,444 9月

1,441 9月

2,627

10月

1,476 10月

2,422 10月

3,754

11月

2,562 11月

2,576 11月

4,716

12月

955 12月

1,183 12月

2,123

1月

716 1月796 1月

1,244

2月

904 2月1,015 2月

1,403

3月

1,075 3月

1,594 3月

1,663

合計

19,32822,12036,431

荒船風穴

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月12月 1月 2月 3月
平成29年度

平成28年度

平成27年度※12月～３月は冬期閉鎖

平成29年度

平成28年度

平成27年度

878 4月

1,228 4月

2,956

5月

2,053 5月

2,672 5月

3,307

6月

1,065 6月

1,188 6月

1,685

7月

1,299 7月

1,629 7月

1,853

8月

1,785 8月

2,605 8月

3,063

9月

1,486 9月

1,210 9月

2,463

10月

959 10月

1,435 10月

2,378

11月

1,273 11月

1,194 11月

1,644

12月

12月

12月

1月

1月

1月

2月

2月

2月

3月

3月

3月

10,798

13,161

3,500

3,000

2,500

冬期閉鎖

4月

合計

6,000

2,000

1,500

1,000

500

0
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

19,349平成29年度

平成28年度

平成27年度19

５．周辺整備の状況
世界遺産登録を機に、資産そのものの整備のみならず、緩衝地帯内では見学者のアクセスや利便性向上のための整備や修景等が並行して行われている。
（１）富岡製糸場
新しい市庁舎の完成に伴い庁舎前広場整備工事を実施し、市民の利便性及び観光客等の回遊性向上を図った。

市庁舎前広場（しるくる広場）（２）田島弥平旧宅
平成 30 年度内に田島弥平旧宅案内所の移転を行うことに伴い、移転先である旧境島小学校(写真右)の 1 階西側の改修工事を行った。

田島弥平旧宅案内所展示
田島弥平旧宅案内所展示

20

旧境島小学校
旧境島小学校第２章

構成資産の保全管理・調査研究等に関する状況（３）高山社跡
資産の前を流れる三名川の対岸に整備した「藤岡市世界遺産高山社跡交流センター」で遊歩道脇の景観をかたちづくる竹林の整備等を随時行ったほか、ガイダンス施設「高山社情報館」前に整備された花壇では、地元の群馬県立藤岡北高等学校の協力を得て季節の植物の植栽等を実施した。
高山社情報館では、私立甲種高山社蚕業学校や高山社分教場、授業員等の解説や養蚕資料の展示を行い、高山社跡本体と一体的な利用を目指している。
また、資産前のバス停脇に 4 資産共通デザインによる世界遺産登録記念銘の設置を行ったほか、資産前から駐車場に至る県道では、群馬県藤岡土木事務所による電線地中化工事が進んでいる。

藤岡北高校生による植栽作業

世界遺産登録記念銘（４）荒船風穴
冬季閉鎖期間である 12 月～3 月の間に風穴山の緩衝地帯で、雑木の伐採や粉砕を行い、散策路を整備した。

21

６．群馬県及び各市町における基金の状況
群馬県及び構成資産が所在する各市町では、主に世界遺産となった資産を将来の世代に引き継ぐための保存修理や周辺整備、活用を目的として基金を設置している。
（１）群馬県「富岡製糸場と絹産業遺産群」をはじめとする「ぐんま絹遺産」の継承に資する事業に役立てるため、平成 26 年 10 月 17 日に「世界遺産・ぐんま絹遺産継承基金」を設置した。平成 29 度には 4,458,977 円を受け入れ、1,406,000 円を文化財保存事業に、3,594,000 円をぐんま絹遺産保存活用総合支援事業に充当した。
平成 30 年３月 31 日時点 基金残高 11,806,663 円（２）富岡製糸場
世界遺産・国宝である富岡製糸場の文化遺産としての価値を適切に保存し、後世に引き継ぐとともに、富岡製糸場の保存活用及びその周辺整備事業の財源に充てるため平成 20 年９月 24 日に「富岡製糸場基金」を設置した。平成 29 年度は 2,954,154 円を受け入れ、100,000,000 円を富岡製糸場保存整備事業に充当した。
平成 30 年 3 月 31 日時点 基金残高 895,653,364 円（３）田島弥平旧宅
田島弥平旧宅を活用する事業の財源に充てるため、平成 26 年 12 月 16 日に「伊勢崎市田島弥平旧宅活用基金」を設置した。平成 29 年度には 30,001 円を受け入れた。
平成 30 年 3 月 31 日時点 基金残高 25,149,190 円（４）荒船風穴
荒船風穴の保存活用および今後の周辺整備事業の財源に充てるため平成 26 年 9 月 16 日に「荒船風穴基金」を設置した。平成 29 年度には 8,011,029 円を受け入れ、6,322,000 円を文化財調査
保護事業に、3,942,000 円を歴史館運営事業に充当した。
平成 30 年３月 31 日時点 基金残高 19,264,854 円

22

第２章

構成資産の保全管理・調査研究等に関する状況

７．調査研究事業の実施状況（１）調査研究事業
事業名

内容

事業主体

「富岡製糸場と絹産業遺産群」に関する資料のデジタル化（田島弥平旧 群馬県企画部世界遺産課
宅関連）

平成27年度に整理、目録を作成した田島信孝家（田島武平家）文書の一部についてデジタル化作業を行った。

富岡製糸場内発掘調査

西置繭所、乾燥場・繭扱場、社宅76、社宅84（旧候
富岡市教育委員会文化財保 門所）東置繭所及び総合防災配管設置に伴う発掘調査。平成24～29年度発掘調査の遺物洗浄、註記、実
護課
測及び図面整理作業。

元従業員ネットワークづくり

富岡製糸場の女性労働者の労働環境に関する調査の富岡市世界遺産部富岡製糸 一環として、元従業員のネットワーク（連絡名簿）を作成。併せて富岡製糸場元従業員を参集させた交場保全課
流会を開催。

筑波大学松井研究室との共同研究

礎石の劣化防止や建物内の環境調査など、保存科学
富岡市世界遺産部富岡製糸的観点から、文化財建造物の保存環境についての調
場保全課
査研究。

女性労働環境等研究委員会を設置し、富岡製糸場の女性労働環境等研究委員会による調 富岡市世界遺産部富岡製糸
女性労働者による国内及び海外への技術移転や、労査研究
場保全課
働環境等に関する専門的な調査研究。
田島弥平旧宅発掘調査

伊勢崎市教育委員会文化財 基壇の使用変遷についての調査。香月楼建設の掘込地業や香月楼の基礎の可能性がある基礎石を確認。
保護課

田島弥平旧宅史資料調査

伊勢崎市教育委員会文化財 田島弥平旧宅所蔵史資料のうち、島村蚕種株式会社の未整理資料の整理（目録作成、写真撮影）。
保護課

田島弥平旧宅建具調査

伊勢崎市教育委員会文化財 別荘、桑場、種蔵の建具について、数量・寸法形状の確認、使用箇所の検討、写真撮影等の調査。
保護課

長屋門修復工事に係る調査

藤岡市教育委員会文化財保 長屋門西部屋腰板に墨書を確認。また、長屋門南東の下見板に渋墨の塗布を確認。
護課

高山社関係分教場建物等調査

旧氏家分教場母屋・蚕室・蔵（小）の棟書き調査、
藤岡市教育委員会文化財保
蔵（小）収蔵品調査、旧折茂家分教場地下式桑貯蔵護課
庫計測

番舎周辺石積み調査

下仁田町教育委員会

３号風穴東側作業道等の石積みの確認調査。調査結果は下記『荒船風穴蚕種貯蔵所跡調査報告書７』にて刊行。

（２）報告書等の刊行
書名

発行機関

平成29年度富岡製糸場総合研究セン 富岡市富岡製糸場総合研究
ター報告書
センター

荒船風穴蚕種貯蔵所跡調査報告書７ 下仁田町教育委員会

発行日

内容

H30.3.31

下記、４論文を掲載。
下記、４論文を掲載。
①今井幹夫「碑文から読み取る養蚕製糸事業に尽くした人々-市内に残製糸事業に尽くした人々 - 市内に残る石碑を通して-」る石碑を通して -」②腰塚徳司「史跡 旧富岡製糸場の確認調査について-埋蔵文化財調査
確認調査について - 埋蔵文化財調査の成果を受けて-」の成果を受けて -」③岡野雅枝「昭和20年代後半から30③岡野雅枝「昭和 20 年代後半から年代初頭の片倉製糸工場女性労働環
30 年代初頭の片倉製糸工場女性労境について-組合機関紙にみる女性
働環境について - 組合機関紙にみる労働者の要望-」女性労働者の要望 -」④馬場裕子「尾高藍香先生之肖像④馬場裕子「尾高藍香先生之肖像（明（明治６年）に関する一考察-富岡治６年）に関する一考察 - 富岡製糸製糸場初代場長
尾高惇忠の肖像-」
場初代場長 尾高惇忠の肖像-」

H30.3.16

3号風穴東側作業道等の石積み調
査・積み直し報告書。平成25年度作
成の風穴の詳細地形図について、新たに確認された遺構等を組み込み修
正した。

23

８．日本遺産・ぐんま絹遺産（１）日本遺産
群馬県からは、平成 27 年 4 月に「かかあ天下－ぐんまの絹物語－」が認定された。これは、絹産業に従事した女性の活躍の物語である。桐生市・甘楽町・中之条町・片品村に所在する
計 13 件の構成文化財からストーリーが成り立っている。
平成 29 年 1 月 16 日、構成文化財に

永井いと像

永井いと像を加えることを文化庁に追永井流養蚕術を確立した

加申請し、平成 29 年 4 月 28 日に認定

永井紺周郎の妻のいとが、された。

養蚕について講義を行う姿を描いた掛け軸。

（２）ぐんま絹遺産
群馬県では、県内各地に残る絹に関連する遺産を再評価し、保存活用を図るため、平成 23 年度から「ぐんま絹遺産」の登録を行っている。
絹遺産をネットワーク化することにより、世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」と各地に残る絹遺産の連携を推進し、本県の地域振興、観光及び文化的事業の新たな核にしようとするものである。また、今も群馬県に息づく養蚕、製糸、織物などの絹産業を、観光文化産業的な面から再生を図る一助とするものでもある。
平成 29 年度の追加申請・登録はなかったが、平成 28 年度までに 97 件の養蚕・製糸・織物・流通に関わる文化財等が「ぐんま絹遺産」に登録されており、県内の 25 市町村に所在している。

24

第３ 章
普及関連事業の実施状況

１．周遊アプリ「きぬめぐり」～絹の国ぐんまナビ～
世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」をはじめとして、日本遺産「かかあ天下－ぐんまの絹物語－」やぐんま絹遺産などの多数存在する絹遺産の情報入手を容易にし、複数の資産・施設や観光スポット等をあわせて総合的に発信することにより、県内の広域周遊や滞在型の周遊観光を図るためのアプリを制作した。
平成 29 年 9 月末に公開し、様々な周遊チャレンジ（スタンプラリー）を開催し周遊促進を図っている。
（１）公開日：平成 29 年 9 月 29 日（金）（２）言 語：日本語、英語（対象外部分あり）（３）特 徴：・世界遺産、日本遺産を含めた「ぐんま絹遺産」、観光スポット等を紹介
・いろいろなスポット検索が容易にできる・検索したスポットをマイルートに登録しオリジナルルートの作成が可能
・周遊チャレンジ（スタンプラリー）を自由に登録、削除が可能 など（４）活 用：スタンプを集めると抽選等で記念品がもらえる、公開記念周遊チャレンジの開催や、他部局・他市町村と連携したチャレンジ、イベントとタイアップしたチャレンジを開催した。
・公開記念世界遺産周遊チャレンジ、公開記念日本遺産周遊チャレンジ・シルク博 in 伊勢崎、かかあ自慢の祭典、校旗を作ろうプロジェクト発表会
・藤岡市まちなか絹市歴史散歩、ぐんま三大梅林とのタイアップスタンプラリー

きぬめぐりリーフレット

26

アプリ画面

第３章

普及関連事業の実施状況

２．シルク博 in 伊勢崎
群馬県と上毛新聞社は、世界遺産やぐんま絹遺産をはじめとする県内の絹遺産や、絹に関する歴史文化を活用した新しい地域づくりの更なる強化充実を図るため、平成 24 年度に「シルクカントリー群馬プロジェクト実行委員会」を発足。この実行委員会が主体となり県内各地で多彩なイベント等を展開している。
平成 29 年度は「富岡製糸場と絹産業遺産群」の構成資産である「田島弥平旧宅」のある伊勢崎市で普及啓発イベントを実施した。
（１）日程：平成 29 年 12 月 17 日（日）（２）会場：田島弥平旧宅、旧境島小学校体育館、境赤レンガ倉庫（３）主催：群馬県、伊勢崎市、伊勢崎市教育委員会、群馬歴史文化遺産発掘・活用・発信実行委員会、シルクカントリー群馬プロジェクト実行委員会、シルクカントリーぐんま連絡協議会、富岡製糸場世界遺産伝道師協会、フィールドミュージアム「21 世紀のシルクカントリー群馬」推進委員会、上毛新聞社（４）内容：・開会式
・シルクカントリーシンポジウム○事例発表「明治 150 年・産業の視座から～『上武絹の道』が日本と世界に果たした役割～」講師：佐滝 剛弘○パネルディスカッション
テーマ：「上武地域の絹遺産を結ぶ 連携・交流で生まれるもの」
パネリスト：栗原 知彦（ぐんま島村蚕種の会会長）
日下部 邦彦（富岡製糸場世界遺産伝道師協会理事）
垣堺 はつえ（片倉シルク記念館管理員）
塚田 允（渋沢栄一記念館解説員）
根岸 久（ＮＰＯ法人ネットワークひがしこだいら事務局長）
佐滝 剛弘（ＮＰＯ産業観光学習館専務理事）
コーディネーター：藤井 浩（上毛新聞社顧問論説員）
・みんなで歌おう！
絹の歌「おかいこさん」動画表彰式
・関連講演会「松代に伝わった富岡製糸場の技術～伝習工女たちのその後～」
講師：藤井 清美（脚本家／演出家）
絹の歌「おかいこさん」動画表彰式の様子

27

３．絹文化継承プロジェクト
県内には、世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」をはじめとした絹遺産が多く残っており、絹文化や絹産業も脈々と受け継がれてきた。しかし、子ども達がこれらに触れる機会が減少し、次世代への継承が困難になっている。そこで、絹文化を知る機会として、本事業を実施した。
（１）校旗を作ろうプロジェクト①内容○小学校１校当たり約 600 頭の蚕を飼育○繭を製糸し、できた生糸を利用して 100ｃｍ×75ｃｍの布を作成○布に刺繍や描画で校章をあしらい、校旗を完成させた。
②事業の実施状況
4～ 5 月 参加校の募集・決定（50 校）、教員向け説明会及び飼育講習会の実施
6～ 7 月 蚕の飼育と繭の収繭 (合計 45.0ｋｇの繭ができた)
7 月 製糸 (合計 8.14ｋｇの生糸ができた)
8～11 月 機織・染織
11～12 月 刺繍

小学校でのカイコの飼育の様子（２）絹文化継承プロジェクト発表会
完成した校旗の展示及び参加校の活動記録の展示を次のとおり開催した。
○ 県 庁 県 民 ホ ー ル…平成 30 年 1 月 13 日（土）～15 日（月）○ 県総合教育センター…平成 30 年 2 月 3 日（土）～20 日（火）完成した校旗28

県庁での展示県教育センターでの展示

第３章

普及関連事業の実施状況

４．富岡製糸場における企画展示
昨年度に引き続き富岡製糸場東置繭所の一角で「富岡製糸場と絹産業遺産群」の紹介を行う企
画展を２回実施した。企画展では、富岡製糸場世界遺産伝道師による解説やアンケート調査等を実施し、その結果を今後整備する世界遺産センターの展示内容の検討に活用することとしている。
（１）企画展「富岡製糸場と絹産業遺産群－明治の養蚕風景－」
日 程：平成 29 年 6 月 8 日（木）～22 日（木）（15 日間）会 場：富岡製糸場東置繭所
内 容：高山社蚕業学校の養蚕風景の写真や養蚕関係資料をとおして養蚕風景の再現を行った。また、触ることができる養蚕道具なども配置し養蚕の実態を知る契機とした。
来場者：16,718 人

展示風景（高山社蚕業学校の養蚕風景）

さわれる養蚕道具を体験する来場者（２）企画展「富岡製糸場と絹産業遺産群－絹産業のあゆみと世界遺産－」
日 程：平成 30 年 2 月 7 日（水）～2 月 21 日（水）（15 日間）会 場：富岡製糸場東置繭所
内 容：「富岡製糸場と絹産業遺産群」と、関連する地域の遺産（県内 97 件の絹関連遺産）
を総合的に紹介した。併せて遺産へのアクセスや見どころの紹介を行った。
来場者：5,853 人

会場入り口

ぐんま絹遺産と世界遺産展示29

５．各市町における普及関連事業
構成資産の所在する４市町においても様々な普及啓発事業が行われた。主な事業は以下のとおりである。
（１）富岡市平成 29 年 6 月 24 日

世界遺産コンサート平成 29 年 7 月 25 日～27 日

世界遺産キッズプログラム

平成 29 年 10 月 21 日～22 日

セミナーワークショップ

平成 29 年 12 月 1 日～8 日

解説員養成講座（左記日程のうち 4 日間）

平成 29 年 12 月 18 日、平成 30 年 1 月 12 日

座繰りボランティア養成講座

平成 30 年 2 月 9 日～18 日

富岡市出土品展（２）伊勢崎市
平成 29 年 5 月 21 日

第 22 回島村渡船フェスタに伴う田島弥平旧宅公開イベント

平成 29 年 6 月 18 日

世界遺産登録 3 周年記念フェスタ

平成 29 年 11 月 19 日

田島弥平旧宅秋の特別公開

平成 30 年 2 月 18 日

田島弥平旧宅と絹産業遺産めぐり（３）藤岡市平成 29 年 4 月 15 日

講演会「あした、あさって やのあさって 新しい未来がやってくる－養蚕ことばに傾（かし）いで－」

平成 29 年 7 月 22 日～23 日

藤岡まつり 世界遺産フェア

平成 29 年 11 月 23 日～12 月 25 日

「錦絵 上州新町駅紡績所」及び版木の公開（４）下仁田町
平成 29 年 7 月 31 日

荒船風穴ボランティアガイド講義（ぐんまコミュニティー・ハイスクール指定校 群馬県
立下仁田高等学校）

30

第３章

普及関連事業の実施状況

６．主な民間の活動（１）富岡製糸場と絹産業遺産群全体
活動名

活動団体

実施時期

活動概要

各種普及広報活動

富岡製糸場世界遺産伝道師協会

通年
イベント会場や学校での解説、体（のべ234回） 験等

世界遺産キャンペーン

シルクカントリーぐんま連絡協議会他

H29.8.5～8.6

伝道師養成講座

富岡製糸場世界遺産伝道師協会

H29.8.26～9.3 新たな伝道師の養成

シルク博in伊勢崎

シルクカントリー群馬プロジェク
ト実行委員会他

H29.12.17

絹の歌「おかいこさん」表彰式

活動団体

実施時期

活動概要

ショッピングモールでの展示・体験イベント（２）富岡製糸場関係
活動名
お富ちゃんボランティア

群馬県立富岡東高等学校

通年

来場者の写真撮影対応等のボラン
ティア活動

ポイント解説ボランティア

群馬県立富岡高等学校

通年

富岡製糸場のポイント解説ボラン
ティア

観桜会

観桜会実行委員会

H29.4.8～9

場内の桜の花見と各種交流イベン
ト

清掃ボランティア

まちづくり推進協議会、鉄道ＯＢ会富岡支部、富岡市職員共済会、
あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険株式会
社群馬支店富岡支社、(株)ミツバ

花壇維持管理

群馬県立富岡実業高校

工女まつり

認定NPO法人富岡製糸場を愛する会 H29.11.3～11.4

通年（第2･4土曜、 場内の除草等を実施
第4日曜）

随時

年間数回、富岡製糸場内の花壇の維持管理
工女等の姿で街中を通り富岡製糸場まで向かう（３）田島弥平旧宅関係
活動名

活動団体

実施時期

活動概要

来訪者へのおもてなし活動

島村蚕のふるさと会

通年（毎日曜、 おもてなし広場での桑茶の提供や団体予約時） 地元農産物の販売等

ふかや花フェスタでの活動

みちくさ塾

H29.4.29～30 まゆクラフトの作製体験

島村渡船フェスタでの活動

ぐんま島村蚕種の会

H29.5.21

田島弥平旧宅上段の間の公開、ス
タンプラリー等
パネル展示と資料販売、ガイド付
き島村散歩

31

活動名

実施時期

活動概要

世界遺産登録3周年記念フェ 世界遺産登録3周年記念フェスタ実
スタ行委員会

H29.6.18

大型養蚕農家公開、野菜等の販
売、芸能発表会、写真展、お茶会
等

田島弥平旧宅秋の公開イベン
みちくさ塾
トH29.11.19

まゆクラフトの作製体験

解説ボランティア

活動団体

ぐんま島村蚕種の会

通年（毎週末） 島村地域ボランティアガイド

（４）高山社跡関係
活動名

活動団体

実施時期

活動概要
「高山社学」を中心とした解説（一般団体客、イベント等）

解説ボランティア

高山社顕彰会

通年

清掃ボランティア

まゆ花の会H29.10.13

まちづくりシンポジウム

まちづくりシンポジウム実行委員会

花壇の維持管理

群馬県立藤岡北高等学校

高山社跡の清掃活動

H29.12.6、26 フリートーキング及びワーク
H30.1.22、2.15 ショップ
通年

高山社跡周辺花壇の定植等（５）荒船風穴関係
活動名

活動団体

実施時期

活動概要

荒船風穴除草作業

荒船風穴友の会

風穴友の会学習会

荒船風穴友の会

H29.5.24

下仁田町歴史館館長秋池武氏による学習会の開催

風穴サミットin信州小諸

荒船風穴友の会

H29.9.2

研究成果の発表等

荒船風穴安全祈願祭

荒船風穴友の会

H30.3.31

見学者の安全祈願

32

H29.4.25、7.15 史跡内の外来植物の除草等

第３章

普及関連事業の実施状況

７．群馬県及び各市町からの発行物一覧、群馬県提供写真利用許諾件数（１）群馬県名称
平成28年度「富岡製糸場と絹産業遺産群」年報

発行部数

概要

700 平成28年度における出来事や事業記録をまとめた冊子

富岡製糸場と絹産業遺産群メインパンフレット

60,000

富岡製糸場と絹産業遺産群の世界遺産としての価値を普及するための冊子の増刷

富岡製糸場と絹産業遺産群子ども向けパンフ
レット

20,000

富岡製糸場と絹産業遺産群の世界遺産としての価値を子ども向けに解説するパンフレットの増刷

富岡製糸場と絹産業遺産群ブックレット(英語)2,000

富岡製糸場と絹産業遺産群をより深く理解してもらうことを目的とした冊子の増刷

世界遺産等周遊アプリ「きぬめぐり」チラシ
世界遺産、日本遺産を含めた「ぐんま絹遺産」や観光ス（Ａ５ 詳細版） 100,000
ポット等を紹介するアプリのチラシ作成（Ａ４ 簡易版） 100,000（２）富岡市名称
平成29年度富岡製糸場総合研究センター報告書

発行部数

概要

700 調査研究報告書

富岡製糸場しおり（一般用・日本語版）

500,000 一般用・見学者用しおり

富岡製糸場しおり（子供用）

50,000 子供用・見学者用しおり

富岡製糸場チラシ（日本語版）

150,000 富岡製糸場場外で配布する案内チラシ

お富ちゃん見学ポイント街中おもしろマップ

50,000

富岡製糸場内ガイダンス展示室内用４種類パン
フレット

160,000 ガイダンス展示室内に置くパンフレット

おかいこを育てるとみおかの農家さん

22,500 富岡市の養蚕農家を紹介する冊子

富岡製糸場の見学ポイントと街中のポイントを載せたマップ（３）伊勢崎市
名称

発行部数

概要

田島弥平旧宅ポスター

1,500 ロゴと主屋の絵を掲載

田島弥平旧宅パンフレット

20,000 世界遺産について、田島弥平旧宅の概要、周辺関連資産

田島弥平旧宅子ども用パンフレット

20,000 世界遺産について、子どもにも分かりやすく解説した冊子

田島弥平旧宅と島村散策

20,000田島弥平旧宅物語300

田島弥平旧宅と周辺島村地区を地図と写真で紹介したマップ
田島弥平の人物像、旧宅や周辺地域についての概要を紹介した冊子

情報満載マップ

14,000 市内観光スポット及び市内公共施設を掲載

まっぷるいせさき

21,000 市内観光スポット及び市内公共施設を掲載

33

（４）藤岡市
名称

発行部数

概要

高山社跡リーフレット

40,000

高山社跡リーフレット（フランス語版）

1,000

高山社跡リーフレット（ジュニアガイド）

1,000 高山社跡の歴史や功績等を子ども向けに解説

高山社跡ポスター

高山社跡の歴史や功績等を解説

300 世界遺産登録３周年記念ポスター（５）下仁田町
名称

発行部数

荒船風穴蚕種貯蔵所跡調査報告書７

概要

300 発掘調査報告書

荒船風穴観光リーフレット

40,000

富岡市方面から荒船風穴までのアクセス、見学情報を紹介したパンフレットの増刷

荒船風穴リーフレット（現地配布用）

12,000荒船風穴見学者へ配布するリーフレット、平成28年度改訂版（６）群馬県提供写真利用許諾件数
国機関･･･1件、県内市町村…2件、他県…2件、民間企業等（※）…10件（※）民間企業等の利用目的の主な内訳
広告・広報…8件、書籍・雑誌…2件

34

利用案内
�����

����

[場所] 富岡市富岡１－１[交通] 公共交通機関／上信電鉄上州富岡駅から徒歩約１５分
車 ／上信越自動車道富岡Ｉ．Ｃ．から各市営駐車場まで約１０分、有料駐車場から徒歩約１０分、無料駐車場から徒歩約２０分[時間] ９時～１７時（受付は１６時３０分まで）※夏期は（９時～１８時まで）[休日] １２月２９日～３１日※点検・整備等で臨時休場となる場合があります。
[料金] 大人１，０００円、高校・大学生（要学生証）
２５０円、小・中学生１５０円[見学ガイド]定時解説（約４０分）あり（有料１人１回２００円）[問合せ先]
富岡市観光おもてなし課
ＴＥＬ ０２７４－６２－５４３９※本書記載事項に関する問い合わせ先
富岡市富岡製糸場保全課
ＴＥＬ ０２７４－６４－０００５[ホームページ]
http://www.tomioka-silk.jp/hp/index.html[場所] 藤岡市高山２３７[交通] 公共交通機関／ＪＲ高崎線新町駅またはＪＲ
八高線群馬藤岡駅からバス約３５分、ＪＲ八高線群馬藤岡駅からタクシー約２０分（観光タク
シーあり）
車 ／上信越自動車道藤岡Ｉ．Ｃ．から約２０分、駐車場から徒歩約５分[時間] ９時～１７時（高山社情報館では、高山社に関する資料を展示しているのでご利用ください。）[休日] １２月２８日～１月４日[見学ガイド] 解説員が常駐（無料）[問合せ先]
高山社情報館
ＴＥＬ ０２７４－２３－７７０３
藤岡市教育委員会文化財保護課
ＴＥＬ ０２７４－２３－５９９７[ホームページ]
http://www.city.fujioka.gunma.jp/������

����

[場所] 伊勢崎市境島村２２４３[交通] 公共交通機関／ＪＲ高崎線本庄駅からタクシ
ー約２０分、東武伊勢崎線境町駅からタクシー約１５分、ＪＲ上越新幹線本庄早稲田駅からタクシー約２５分、土日祝のみ東武伊勢崎線境町駅から無料シャトルバス約２５分
車／関越自動車道本庄児玉Ｉ．Ｃ．から駐車場まで約２０分、駐車場から徒歩約１０分[時間] ９時～１６時※個人宅で現在も居住しているため、見学の際はご配慮ください。見学範囲は庭及び桑場１階。その他の建物内部は原則非公開。
※第 3 日曜日に主屋 1 階上段の間を公開しています。
[見学ガイド]サポートガイド職員による解説／団体見学の際は案内所に問い合わせください。
[問合せ先]
田島弥平旧宅案内所
ＴＥＬ ０２７０－６１－５９２４
伊勢崎市教育委員会文化財保護課
ＴＥＬ ０２７０－７５－６６７２[ホームページ]
http://www.city.isesaki.lg.jp[場所] 下仁田町南野牧甲１０６９０－2 外[交通] 公共交通機関／上信電鉄下仁田駅からタク
シー約３０分（観光タクシー）
車 ／上信越自動車道下仁田Ｉ．Ｃ．から約５０分、駐車場から徒歩約２０分【注意】急勾配な山道のため、動きやすい服
装でお越しください。
[時間] ９時３０分～１６時（受付は１５時３０分まで）[休日] １２月～３月は冬季閉鎖（下仁田町歴史館では、荒船風穴に関する資料を展示しているのでご利用ください。）[料金] 大人５００円（高校生以下、下仁田町在住者、障害者の方は無料）[見学ガイド]解説員が常駐（無料)[問合せ先]
下仁田町歴史館
ＴＥＬ ０２７４－８２－５３４５[ホームページ]
https://www.town.shimonita.lg.jp/

平成 29 年度「富岡製糸場と絹産業遺産群」年報
編集・発行

群馬県企画部世界遺産課〒371-8570 群馬県前橋市大手町 1-1-1

発 行 日

平成 31 年 2 月

印刷・製本

第一印刷株式会社