資料２

県都にぎわい創生協議会〇令和２年度新幹線開業準備部会の活動について
１ 開催履歴・これまでの協議内容

新幹線開業準備部会
第１回 令和２年 ８月２５日（火） ハピリン３階 ハピリンホール（１）第１回県都にぎわい創生協議会および第１回エリアマネジメント部会の報告（２）「福井駅周辺で整備が進む新たな都市機能」について
新幹線開業準備部会の検討内容・スケジュールについて（３）「ＦＩＲＳＴ２９１～北陸新幹線開業プラン～」の概要（４）「北陸新幹線福井開業アクションプラン」の概要「福井市イメージ戦略事業」の概要（５）「北陸新幹線開業に向けたみんなにとって快適な福井駅に向けて」の概要
調査

令和２年１０月１４日（水） ～ ２３日（金）部会委員へ各検討テーマ（「観光客の受入態勢の整備」、「県内観光地とのアクセスの充実」、「機運醸成、情報発信の強化」）に関するアイデア、データ募集

第２回 令和２年１２月２５日（金） ＡＯＳＳＡ６階 研修室６０１（１）新幹線開業準備部会の今後のスケジュールについて（２）先行開業地（金沢市）調査報告（３）観光客の受入態勢の整備について（４）県内観光地とのアクセスの充実
第３回 令和３年 ２月１２日（金） 福井商工会議所ビル 地下 国際ホール（１）機運醸成、情報発信の強化について（２）意見交換を踏まえた今後の対応について
第４回 令和３年 ３月２２日（月） 福井商工会議所ビル 地下 コンベンションホール

（１）令和２年度新幹線開業準備部会の議論のとりまとめ（２）令和３年度以降の新幹線開業準備部会の進め方について１令和２年度新幹線開業準備部会 活動報告
福井駅周辺
３つの検討の視点、６つの分野について議論を実施し、「福井駅周辺に訪れた観光客など、来県者が当エリアでの滞在時間を延ばすような仕掛けをまず検討」することとした。

検討の視点

分 野

新幹線開業に向けた取組みのイメージ

令和３年度以降の取り組み[観光コンテンツの魅力向上]

１

福井を代表するブランドを活かした仕掛け

観光コンテンツの魅力向上

食恐竜Ⅰ

伝統工芸
歴史・文化

・越前おろしＳＯＢＡＲプロジェクト
・ウェルカム恐竜 増殖プロジェクト
・美と福の歴史 見える化プロジェクト

観光客の受入態勢の整備

２

おもてなし向上
ワーキンググループにおいて具体化検討

３

おもてなしの土台のレベルアップ

案内の充実

・徹底した情報の見える化（店舗情報、観光コンテンツ、案内の充実、多言語対応 e.t.c.）
・個店の魅力アップ（おもてなし研修、メニュー開発 e.t.c.）

恐竜バス

きょうりゅう電車

オープントップバス[おもてなし向上、案内の充実]
・アプリ等を活用し、情報の「見える化」の促進策検討[県内観光地とのアクセスの充実]

Ⅱ・二次交通 エンタメ化プロジェクト

県内観光地とのアクセスの充実

４

二次交通対策ワーキンググループにおいて具体化検討
・福井駅周辺から県内観光地への周遊促進
・移動時間を楽しめる仕掛けづくり[開業イベント]・カウントダウンイベントと民間イベントの連携体制を構築し、相乗効果が得られるよう調整

Ⅲ
機運醸成、情報発信の強化

５

６

開業イベント

観光情報発信[観光情報発信][開業イベント]
官民が協力し、時期を合わせたイベントの企画・調整[観光情報発信]・福いいネ！の活用
・福井駅周辺情報の効果的な発信・「地味にすごい、福井」の活用方法検討
・福いいネ！のさらに効果的な活用方法検討
・効果的な情報発信手法検討※ ワーキンググループは必要に応じ随時追加※ 福井駅周辺をモデルに、官民連携と役割分担の下、“稼ぐ”“儲かる”プレイヤーを増やすことに必要な仕組みや手法も併せて検討 （検討例）事業資金の拠出、ブランドの誘致”、滞在促進に向けた環境整備

２

新幹線開業準備部会における北陸新幹線福井開業に向けた準備スケジュール
令和３年度

令和４年度

令和５年度

項目
4～６月

7～９月

10～１２月

1～３月

4～６月

7～９月

10～１２月

1～３月

4～６月

7～９月

10～１２月

1～３月「越前おろしSOBARプロジェクト」の具体化検討

食
民間への出店依頼 等
観光
コン
テン
ツの魅
力
向上

「ウェルカム恐竜 増殖プロジェクト」の具体化検討

恐竜
恐竜活用エリアの拡大、民間への出店依頼 等

北歴伝
史統・工文芸化、「美と福の歴史 見える化プロジェクト」の具体化検討

陸新

民間への出店依頼 等

幹案お内ものて充な実し向上

二次交
通対策
開業
イ
ベン
ト観
光情報
発
信線
アプリ等を活用し、情報の「見える化」の促進策検討

福井
開「二次交通 エンタメ化プロジェクト」の具体化検討

業
民間への実施依頼 等

開業１年前イベント

開業２年前イベント

カウントダウンイベントと民間イベントの連携体制を構築し、相乗効果が得られるよう調整・ 福いいネ！のさらに効果的な活用方法検討
・ 効果的な情報発信手法検討

３

開業200日前

開業100日前
イベント

開業イベント新幹線開業準備部会で検討しているプロジェクト(案)１．越前おろし SOBAR プロジェクト【食】

３．美と福の歴史 見える化プロジェクト【歴史・文化】

１．内容

１．内容

（１）おろしそばと地酒の味わえる「SOBAR」の認定制度創設とブランド化（１）歴史スポット（柴田神社・福井城址等）の目的地化（聖地化）（２）ＪＲ福井駅周辺での福井のそば、地酒、酒の肴を提供する「SOBAR」店舗の誘致（２）時間を消費できる歴史観光コンテンツ造成、歴史スポット等周辺整備

２．取り組み事項

２．取り組み事項（１）越前おろし SOBAR（１）まちなかの歴史スポット、パワースポット、福井にゆかりのある歴史人物の掘り起こし①「SOBAR」企画案作成（２）人物・スポットにまつわる歴史エピソードの脚色・演出・エンタメ化②関係機関、事業者との企画会議（３）歴史スポットをつなぐ動線等の環境整備、VR アプリ等の活用③「SOBAR 参加」意向、および「駅前出店」意向調査④参加意向店舗との会議【歴史スポット・人物例】①北の庄城址（柴田神社）、西光寺（２）そば打ち名人の店

SOBA × BAR ＝ SOBAR・・・柴田勝家、お市、三姉妹（茶々、初、江）等①素人そば打ち名人受賞者等の「地元そば打ち名人」の調査②福井城址（福の井）、福井神社、養浩館②「週替わりそば打ち名人の店」への参加意向調査

・・・結城秀康、松平忠直、松平春嶽 等③出店地、予算等の調査③足羽山、足羽神社、毛谷黒龍神社、藤島神社 他

県観光連盟「福井県ゆかりの戦国ｷｬﾗｸﾀｰ」より・・・継体天皇、新田義貞 等

２．ウェルカム恐竜 増殖プロジェクト【恐竜】

４．二次交通 エンタメ化プロジェクト

１．内容

１．内容

（１）福井駅周辺での「恐竜」の情報発信強化（１）観光地が点在している福井において、移動時間を楽しめる（２）民間ビジネスでの「恐竜」活用促進と福井駅周辺への集積

仕掛けづくり（３）県民、市民レベルでの恐竜キッズおもてなし意識の醸成（２）ＡＩ、ＩｏＴを活用した快適な観光案内システムの導入

２．取り組み事項

２．取り組み事項（１）福井駅周辺での『恐竜』情報発信の強化【交通】（１）二階建てオープントップバス（いわゆるロンドンバス）の福井駅周辺の恐竜オブジェ①恐竜オブジェの追加や配置の検討・調査

イベント運行②SNS 等で発信したくなる恐竜スポットの企画・提案

オープントップバス（２）ボンネット型のレトロバス（旧車）や電気自動車の③ハピリン内プラネタリウム等を活用した映像コンテンツの充実・PR 促進

レトロバスの導入検討、周遊運行企画（３）アニメキャラ等によるバーチャルアテンダントや（２）『恐竜』商品・サービスコンテンツの充実

バスガイドが乗車せずにバス車内に設置されたモニターを①『恐竜』キーワードの商品やサービスを提供するホテル、通じて観光地案内を行うオンラインガイドの導入検討

ショップ等の情報収集とフォロワーの創出（４）地元交通関連業者との連携による観光型 MaaS の導入②ホテルの恐竜ルーム改修など、補助金制度等の活用促進③伝統工芸とのコラボ商品など、恐竜関連グッズの拡大

観光型 MaaS の例（JR 西日本）

恐竜ホテル例（ホテルリバージュアケボノ HP より）４