後志利別川水系流域治水プロジェクト【位置図】～全国有数の清流が育む地域の産業と暮らしを守る治水対策の推進～○令和元年東日本台風では、各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、道南地域を代表する穀倉地帯を貫流する後志利別川水系においても、水田等の貯留機能活用にむけた調整や被害軽減のための避難等の対策を含む事前防災対策を進める必要があり、国管理区間においては後志利別川の堤防が決壊し、流域で甚大な被害が発生した戦後最大の昭和37年8月洪水と同規模の洪水を安全に流下させ、流域における浸水被害の軽減を図る。
【位置図】●氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・河道掘削、堤防整備、堤防強化、樋門遠隔化 等
・既存2ダムにおける事前放流等の実施、体制構築（関係者：国、北海道、市町村、土地改良区など）
・内水排除作業場所の整備

治山対策

森林整備

せたな町

・治山対策
・森林整備
・流出抑制対策（農地等活用）の推進検討

今金町

自然公園の整備・保全

真駒内ダム

まるごとまちごとハザー
ドマップの整備促進

内水排除作業場所整備

水災害リスク情報提供（防災無線、Ｌアラート等）

水災害リスク情報提供（防災無線、Ｌアラート等）

流出抑制対策（水田等の貯留活用）の推進検討

流出抑制対策（水田等の貯留活用）の推進検討

事前放流等

・下水道雨水管の整備

まちづくりでの活用を視野にした多段的な浸水リスク情報の検討

美利河ダム

河川掘削土を活用した内水氾濫頻発地域の地盤嵩上げ等の検討

事前放流等

50k

45k

河道掘削・堤防整備

日本海

河道掘削・樹木伐採

樋門遠隔化

樋門改築

←鯎川 樋門遠隔化

河道掘削

堤防強化

農業施設整備

堤防強化

40k

15k

10k

流出抑制対策（水田等の貯留活用）の推進検討（せたな町、今金町、土地改良区など）※イメージ

・まちづくりでの活用を視野にした多段的な浸水リスク情報の検討
20k

5k

既存2ダムにおける事前放流等の実施、体制構築（関係者：国、北海道、市町村、土地改良区など）●被害対象を減少させるための対策

下水道雨水管等の整備

下水道雨水管等の整備

河道掘削、堤防整備、堤防強化、樋門遠隔化 等（函館開発建設部、渡島総合振興局）

等

25k
30k

堤防強化
河道掘削

河道掘削・堤防整備
水防資機材の備蓄35k

凡例
浸水範囲（S37洪水実績）
市街地

水害タイムラインの運用

大臣管理区間

水防災講習会、防災教育

市町村防災訓練への協力

水害リスク空白域の解消に向けた取り組み

防災気象情報の利活用推進※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

頻発地域の地盤嵩上げ等の検討●被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

後志利別川圏域
河川整備

避難場所見直し、訓練等

・河川掘削土を活用した内水氾濫頻発地域（農地等）の地盤嵩上げ
河川掘削土を活用した内水氾濫等の検討 等

河道掘削・堤防整備・堤防強化
樋門改築・樋門遠隔化
下水道雨水管等の整備

・水防資機材の備蓄
・水災害リスク情報の提供（防災無線、Lアラート等）
・避難場所・方法の見直し、避難経路検討、避難訓練
・水害タイムラインの運用
・まるごとまちごとハザードマップの整備促進
・水防災に関する講習会、防災教育の実施
水災害リスク情報の提供（防災無・的確な水防活動のための水防訓練
線、Ｌアラート等）（せたな町、今金町）
・水害リスク空白域の解消に向けた取り組み
・ハザードマップの周知と住民の水害リスク理解促進の取り組み
・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成促進、避難訓練
・市町村防災訓練への協力
・防災気象情報の利活用推進等●グリーンインフラの取り組み

詳細次ページ

まるごとまちごとハザードマップの整備促進（せたな町）後志利別川水系流域治水プロジェクト【ロードマップ】～全国有数の清流が育む地域の産業と暮らしを守る治水対策の推進～
後志利別川では、上下流・本支川の流域全体を俯瞰し、国、道、町が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。併せて洪水時の的確な行動判断のための「流域タイムラインの運用」、「まるごとまちごとハザードマップの整備推進」等によるソフト対策を推進し、被害の軽減を図る。
【短 期】 流域の人口・資産が集中するせたな町市街地の浸水被害を解消するため、河道掘削及び堤防整備等を実施。
【中 長 期】 支川における浸水被害を防ぐため、河道掘削及び堤防整備等を実施し、流域全体の安全度向上を図る。
区分

対策内容

実施主体

流域の人口・資産が集中する後志利別川中下流
函館開発建設部部を守る河道掘削及び堤防強化等
後志利別川圏域の市街地等を守る河道掘削及び堤防整備等

渡島総合振興局

工程
中期

短期

中長期

河道掘削、堤防強化等

河道掘削、堤防整備等

既存ダムにおける洪水調節機能強化のための事 函館開発建設部
前放流等の実施、体制構築
せたな町、今金町 等
内水による浸水被害から市街地を守るための内 函館開発建設部
水排除対策
今金町
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策 山地災害から流域を守る治山対策

調査・検討

治山施設等の整備

渡島森林管理署
檜山振興局

森林の有する洪水緩和機能の適切な発揮のための森林整備渡島森林管理署
檜山振興局、町等
森林整備センター

河川への急激な雨水流出を抑制する流出抑制対策（水田等の貯留活用）の推進検討

せたな町、今金町、土地改良区 等

植栽・間伐など の森林整備広報活動、農家への働きかけ

水田等を 活用した雨水貯留の推進【 事 業 費 】
下水道雨水管等の整備

浸水被害の軽減を図り市街地を守る下水道
せたな町、今金町
雨水管等の整備
被害対象を減少させるための対策

まちづくりでの活用を視野にした多段的な浸水リ
函館開発建設部
スク情報の検討

まるごとまちごとハザードマップの整備促進

函館開発建設部
せたな町

被害軽減対策函館開発建設部、渡島総合振興局、檜山振興局、せたな町、今金町、
函館地方気象台

自然環境保全・復元などの自然再生（魚道）治水対策における多自然川づくり

函館開発建設部渡島総合振興局

魅力ある水辺空間・賑わい創出

函館開発建設部
せたな町・今金町

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

気候変動を踏まえた更なる対策を推進

内水排除作業場所の整備

河川対策
対策内容

浸水リスク情報の提供

調査・検討

調査・検討

■事業規模
（約４１億円）河道掘削、堤防整備、堤防強化、樋門遠隔化
等

下水道対策（約２億円）
対策内容 下水道雨水管等の整備
等

整備・周知

※1：国・北海道の河川整備計画の残事業を記載※2：各市町における下水道事業計画の残事業費（雨水関連）を記載

流域タイ ムラ インの運用 等

魚道調査検討河道掘削における 表土復元・河畔林の連続性確保

グリーンインフラの取組
かわたびほっかいど う等※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

後志利別川水系流域治水プロジェクト【グリーンインフラ】～全国有数の清流が育む地域の産業と暮らしを守る治水対策の推進～●グリーンインフラの取り組み『豊かな自然と清流の保全に配慮した多自然川づくりの推進』○流域の肥沃な大地と比較的温暖な気候から水田を中心とした農業地帯が広がる北部檜山の社会・経済・文化の中心地域である。また、国土交通省による水質調査では、過去20回の水質日本一に輝くなど、清流に対する地域住民の意識も高いほか、サケ・サクラマスやアユなどの豊富な資源を活かした、増殖事業や稚魚放流活動など恵まれた自然環境資源を誇りを持って次世代に引き継ぐことが重要である。
○サケ・サクラマス等の生息・産卵環境に配慮した河道整備を目指し、今後概ね5年以内に実施する河道掘削後の裸地化による濁水防止対策として、表土復元による草本類の早期再生の取り組みの展開により、自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンインフラの取組を推進する。
凡例

【位置図】

●自然環境の保全・復元などの自然再生

流域界

・美利河ダム魚道（Ⅰ期）の検証とⅡ期魚道に向けた検討と関係機関との調整

大臣管理区間市街地
治水メニュー●治水対策における多自然川づくり

今金町

せたな町

・生物の生息環境確保に配慮した河道整備
・河道掘削面への表土敷均しによる、草本類の再生・河畔林の連続性確保●魅力ある水辺空間・賑わい創出

魚道モニタリング

真駒内ダム
表土復元による草本類の再生

美利河ダム

河畔林の連続性確保
水辺の賑わい空間創出

日本海

45k

50k

河道掘削・堤防整備
河道掘削

5k

・既存施設を活用した交流人口の促進・支援・小学校などにおける河川環境学習の促進・支援

水辺空間利用
(パークゴルフ)

水辺空間利用(アユ釣り)

多自然川づくり(河道掘削直後)

自然環境保全・復元(魚道)河川環境学習多自然川づくり(植生回復状況)

20k
10k40k15k25k30k

←鯎川

河道掘削
河道掘削

35k

水辺の賑わい空間創出
河道掘削・堤防整備【全域に係る取組】
・地域のニーズを踏まえた賑わいのある水辺空間創出への連携・支援
・魅力的な水辺空間のPRや水辺利活用を促進し地域振興を図る（かわたびほっかいどう）※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

後志利別川水系流域治水プロジェクト【事業効果（国直轄区間）の見える化】～全国有数の清流が育む地域の産業と暮らしを守る治水対策の推進～
短期整備（５カ年加速化対策）効果 ：

河川整備率 約78％→約100％

西丹羽・愛知地区の河道掘削のR5完了に伴い、S37.8洪水規模の洪水でもHWL以下で流下させることができ、せたな町（北桧山）市街地の浸水被害解消が可能となる。

実施箇所・対策内容
河口①西丹羽地区
樋門遠隔化
N=1基①西丹羽地区
河道掘削
V=15(千m3)

①神丘地区
樋門改築
N=1基

③花石上流地
堤防強化
L=0.96km

花石

大富
今金

5か年加速化メニュー：赤字

住吉
せたな町
②愛知地区
樋門遠隔化
N=1基

現状

今金町

②愛知地区
河道掘削
V=29(千m3)

①鈴金地区
堤防強化
L=0.62km

短期※外水氾濫のみを想定したものである。

せたな町

せたな町

※河道掘削等の水位低減効果によりせたな町（北檜山）市街地周辺で中高頻度（1/30規模）の浸水が解消

工程
対策内容

河道掘削
0% → 100%氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

堤防強化
0% → 100%①西丹羽地区

樋門遠隔化
0% →100%

100%

①鈴金地区

100%

樋門改築
0% → 100%

100%

②田代地区
100%

100%

①西丹羽地区
②愛知地区
①神丘地区

R8頃

100%

②愛知地区

③花石上流地区

R7

整備計画終了R3

短期完了【5カ年加速化対策】
短期（R3-R8年）
1/25→1/30

区間

100%
100%

後志利別川

※外水氾濫のみを想定したものである。
※国直轄事業の実施によるものである。

今金町※資産・人口が集中する
せたな町（北檜山）市街地周辺で浸水被害発生

区分

凡 例
水位観測地点②田代地区
堤防強化
L=0.41km【短期整備完了時の進捗】①西丹羽地区 河道掘削
②愛知地区
河道掘削
0％→100％
①鈴金地区
堤防強化
②田代地区
堤防強化
③花石上流地区 堤防強化
0％→100％①西丹羽地区
樋門遠隔化
②愛知地区
樋門遠隔化
0％→100%①神丘地区
樋門改築
0％→100％今金町

注：外水氾濫のみを想定したものであり、内水氾濫を考慮した場合には浸水範囲の拡大や浸水深の増大が生じる場合がある。

※治水安全度は、短期間の河道掘削区間における安全度を記載している。
※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

後志利別川水系流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取組】※指標は暫定値今後変更の可能性有り（要精査）
戦後最大洪水等に対応した河川の整備率

整備率

100％

（令和７年度末時点）～全国有数の清流が育む地域の産業と暮らしを守る治水対策の推進～
集計中

集計中

農地・農業用施設の活用

流出抑制対策の実施

山地の保水機能向上・土砂・流木対策

２町

○○施設

治山対策・森林整備
７箇所（令和４年３月時点）（令和４年３月時点）（令和４年３月時点）

砂防関連施設の整備箇所数○○施設（令和４年３月時点）

立地適正化計画における防災指針の作成

0町（令和３年１２月時点）

被害をできるだけ防ぐ・減らすための対策

被害対象を減少させるための対策＝＝人口資産が集中する中・下流部の河川整備＝＝＝＝公共施設更新に伴う浸水リスクへの対応＝＝

後志利別川（国管理）（河道掘削）

真駒内川（道管理）（河道掘削・堤防整備）

2町

水害リスク情報の提供

高齢者等避難の実効性の確保

洪水浸水想定１河川（令和３年１２月時点）

避難確保計画
１３施設（令和３年９月時点）

内水浸水想定０団体（令和３年１１月時点）

個別避難計画１町（令和４年１月時点）

被害の軽減、早期の復旧・復興のための対策

せたな町市街地＝＝避難訓練の実施＝＝
避難訓練状況

炊出し訓練状況・9月の防災週間や町主催のイベント時に、防災訓練や備蓄品の展示による啓発活動を実施 （今金町）

・S37.8洪水への対応と下流市街地の水害リスク軽減に向けた河道掘削について実施中 （国管理）・H22およびH24洪水に対応した河道掘削・堤防整備について優先整備中 （道管理）※協議会参加市町村数

後志利別川浸水想定区域図（想定最大規模）
今金町市街地・自治会単位での防災訓練に対する支援（せたな町）＝＝タイムラインの策定・運用＝＝
タイムライン検討会状況

コミニュティータイムライン検討会状況＝＝市街地の浸水被害軽減対策（流出抑制対策）＝＝
市街地浸水状況

下水道整備

後志利別川浸水想定区域図（想定最大規模）

・近年降雨による市街地浸水被害が多い地区について雨水下水道管を整備中 （せたな町・今金町）

・人口資産が集中する市街地を中心に、今後の公共施設の更新のタイミングにおいて、浸水リスク解消に向けた対策について検討する （せたな町・今金町）

・H29年9月に流域自治体や気象台を含めた、後志利別川流域タイムラインを策定・運用開始
・一部自治会ではコミュニティータイムラインの作成済（今金町）