資 料３

福島第一原発の廃炉プロセスの現状について

原子力災害対策本部 廃炉・汚染水対策チーム
平成２７年２月

福島第一原子力発電所の現況
１号機

水素爆発

燃料
溶融

３号機

水素
爆発

使用済燃料
プール(SFP)

建屋カバー

燃料溶融

構台

原子炉建屋(R/B)

原子炉
格納容器
(PCV)

原子炉
圧力容器
(RPV)

注水

福島第一
安全第一
福島第一
福島第一安全第一安全
第一 飛散防止対策を徹底した上で、本年４月頃からカバー撤去予定。

注水

燃料デブリ

 使用済燃料プー
ルからの燃料取り出しに向けてガレキ撤去作業を実施中。

福島第一安全第一

ベント管
トーラス室
圧力抑制室
(S/C)

２号機

ﾌﾞﾛｰｱｳﾄﾊﾟﾈﾙ（閉止完了）

注水

燃料
溶融

４号機

水素爆発

 ２０１４年１２月２２日に４号機使用済燃料プール内の全ての燃料（１５３３本）取り出しを完了。

1廃炉に向けた工程（中長期ロードマップ（２０１３年６月２７日改訂））
２０１１年１２月 ２０１３年１１月 現在
安定化に向けた取組
冷温停止達成・冷温停止状態・放出の大幅抑制 使用済燃料プールからの燃料取り出し

４号機（取り出し完了）

第２期

第１期
使用済燃料プール内の燃料取り出し開始までの期間（２年以内）①②③

瓦礫撤去準備中

２号機

除染中

３号機

瓦礫撤去、除染を実施中
除染、原子炉内調査、止水30～40年後

第３期

燃料デブリ取り出しが開始されるまでの期間（１０年以内）１号機

 １～３号機燃料デブリ（溶融燃料）取り出し

２０２１年１２月

機密性○廃止措置終了までの期間（３０～４０年後）①瓦礫撤去、除染②燃料取り出し設備の設置③燃料取り出し

燃料デブリ
取り出し
設備の設置

燃料デブリ取り出し◇ 中長期ロードマップは、今後の現場状況や研究開発成果等を踏まえ、継続的に見直すこととしている。
◇ 昨年８月に発足した原子力損害賠償・廃炉等支援機構が策定を進めている「戦略プラン（仮称）」を踏まえ、改訂に向けた検討を開始している。
2

中長期ロードマップ改訂の主な視点
福島評議会における中長期ロードマップに関する御指摘・御要望事項
 第２期についての期間や工程を細分化、具体化すべき。スパンが長すぎて工程管理が出来ない。
 「いつまでに何をやるか」というロードマップの基本的要素が欠けている。
 中長期ロードマップの進捗状況が分かりにくい。
 短期のロードマップを工夫して作成して欲しい。
 作業の進展、各種調査により新たに判明したリスクも折り込み、住民目線で手の届く形での見直しを期待。
 工程を進める上での必要な条件、リスクをあらかじめロードマップ上に記載しておくべき。

改訂の主な視点【マイルストーン（目標工程）の明確化】
 中長期ロードマップの進捗管理のための分かりやすいマイルストーン（目標工程）を明確化する。
【リスクについての考え方の明確化】
 リスクごとの特質を踏まえ、廃止措置等におけるリスク低減及び廃炉作業の優先順位の考え方等を明確化する。（原子力損害賠償・廃炉等支援機構「戦略プラン」、原子力規制委員会の検討状況の反映）【「リスクの最小化」と「可能な限り速やかな廃炉」の両立】
 上記のリスクの考えとこれまでの知見を踏まえ、リスクの最小化と可能な限り速やかな廃炉を両立させる最適な工程の確立に向けた道筋を提示する。
【作業員の被ばく線量の低減等】
 法定被ばく線量限度（100mSv/5年、50mSv/年）を確実に遵守するのみならず、更に可能な限り被ばく線量の低減を図るとともに、作業の安全衛生水準の向上を図ることを明確化する。
【世界の叡智の結集】 福島第一原子力発電所の廃止措置等は、世界に前例の無い困難な事業であるため、国内外への公募や国内外の研究機関等による共同研究開発を通じ、燃料デブリ取り出し等について、世界の叡智を引き続き結集する。
【より幅広い関係者（ステークホルダー）への情報発信】 風評被害への対応のため、より幅広い関係者に対し、廃炉・汚染水対策に関する情報提供を充実させること等を通し、風評被害対策
3にも対応する。

原賠・廃炉支援機構「戦略プラン」におけるリスク低減の考え方

リスクの考え方④ 福島第一原子力発電所のリスク評価① 放射性物質によるリスクリスク低減

 リスク は、 影響度 と 起こりやすさで決まる。
影響度

② 影響度
• 閉じ込め機能を失うと、放射線影響（被ばく、環境汚染）が生じる。

燃料デブリ

可及的速やかに対処すべきリスク

建屋内汚染水二次廃棄物

 影響度 は、放射能量と 性状（固体・液体・気体）で決まる。

長期的な措置をすべきリスク③ 起こりやすさ• 閉じ込め機能を失わせる要因として、自然現象、故障、誤操作等がある。
• 上記要因が発生したときの施設の脆弱性を考慮する必要がある。

固体廃棄物

 起こりやすさ は、要因発生の可能性と施設の脆弱性で決まる。

プール内燃料トレンチ内汚染水
タンク内汚染水

周到な準備と技術でもって安全・確実・慎重に対処し、より安定な状態に持ち込むべきリスク

起こりやすさ⑤ リスク低減の進め方• より安全・安定な施設への移動
起こりやすさを低減• 放射能の減衰や性状の変化
影響度を低減

２０１５年１月７日 廃炉・汚染水対策福島評議会資料（原子力損害賠償・廃炉等支援機構提出）より抜粋

4

汚染水対策の概要①多核種除去設備

１．汚染源を取り除く① 多核種除去設備による汚染水浄化⑨タンク設置予定地

地下水の流れ３つの基本方針② トレンチ内の高濃度汚染水の除去
等

２．汚染源に水を近づけない③ 地下水バイパスによる地下水の汲
み上げ

タンク設置
エリア

⑥土壌浸透を抑える敷地舗装④ 建屋近傍の井戸（サブドレン）での汲み上げ③地下水バイパス④サブドレン

⑤ 凍土方式の陸側遮水壁の設置

４⑥ 雨水の土壌浸透を抑える敷地舗装
等

３．汚染水を漏らさない

３

２

１

⑤陸側遮水壁②トレンチ内高濃度汚染水除去⑧海側遮水壁

⑦ 水ガラスによる地盤改良⑦地盤改良⑧ 海側遮水壁の設置⑨ タンクの増設（溶接型タンクへのリプレイス等）
等

提供：日本スペースイメージング（株）、（C）DigitalGlobe

5主な廃炉・汚染水対策の進捗状況
対策①

多核種除去設備（汚染水から放射性物質を除去する設備）による汚染水浄化

進捗
運用中

既にタンク内約５６万トンのうち過半の処理が完了
ストロンチウム浄化設備も活用し、できるだけ速やかに、タンク内の全ての汚染水処理を目指している（現状のペースでは５月末 完了見込）

着手済

トレンチ内の高濃度汚染水１１,７００トンのうち２,５１０トンの除去を完了（昨年１２月１８日）
今年度中のトレンチ内の汚染水除去完了を目指している「取り除く」②

建屋の海側にある地中トンネル（トレンチ）内の高濃度汚染水の除去
建屋山側の井戸から海へ排水（地下③
汚水バイパス）
染建屋周辺の井戸（サブドレン）から地水④ 下水を汲み上げ、浄化した上で、海対 「近づけない」 へ排水策

昨年５月下旬より排水を開始
汚染水の増加量 ： ４００ｍ３／日 ⇒ ３００ｍ３／日

着手済

地下水の浄化試験等の結果を関係者に説明中⑤

陸側遮水壁の設置着手済

昨年６月より工事着手、今年度末に山側の先行凍結開始を目指している⑥

地下水流入抑制のための敷地舗装着手済

今年度末までの概成を目指している⑦

タンク堰のかさ上げ、二重化完了・運用中

昨年７月中旬に完了。今年度の台風時にも効果を発揮

水ガラスによる地盤改良完了・運用中

昨年３月に完了「漏らさない」 ⑧ 海側遮水壁の設置⑨

労働環境改善等完了・運用中着手済

９割以上の工事が進捗

タンクの増設着手済

中長期ロードマップより２年前倒し、平成２６年度内に８０万トン整備予定

全面マスク着用省略可能エリアの拡大

着手済

現状の６５％（敷地面積比）を、平成２７年５月までに９０％へ拡大することを目指している

大型休憩所、給食センターの設置着手済

平成２７年３月末 完成予定

6