平成２７年度 大分県における事業計画（Ｈ２７.２）（水管理・国土保全局関係）
対象科目

全体事業規模H26年度当初（百万円）

全体事業費（億円）

H26年度事業内容

河川事業
河川改修費
一般河川改修事業負担額（注）

4,042.073

970.097

1,302.073

312.497

1,302.073

312.497

山国川

直轄管理区間 L=29.0km（福岡県、大分県含み）

206*

153.000

36.720 外馬場地区：浸透対策L=300m 等

大分川

直轄管理区間 L=26.8km

217

363.000

87.120大野川

直轄管理区間 L=32.3km

102

270.000

64.800番匠川

直轄管理区間 L=33.8km

154

255.000

筑後川

直轄管理区間 L=175.8km（福岡県、佐賀県、大分県含み）

1,774**

261.073

河川激甚災害対策特別緊急事業
筑後川（花月川）

激特区間 L=8.7km

91

床上浸水対策特別緊急事業
山国川

床上区間 L=10.2km

69

直轄管理区間 Ｌ＝175.8km-

河川工作物関連応急対策事業費
筑後川ダム事業
多目的ダム建設事業費

大分川大分川ダム

合工事関係費

ロックフィルダム （H=92m L=498m）***

計-～2.2

中島地区：築堤L=100m、橋梁架替1式、用地A=0.4ha、補償1式
横瀬・国分地区：河道掘削V=10千m3、用地A=0.4ha 等

中島地区：築堤、橋梁架替（平成28年度完成予定）
横瀬・国分地区：河道掘削（平成28年度完成予定） 等

0.8～4.2

利光地区：築堤L=140m、用地A=0.2ha
鶴崎地区：水制工1式 等

利光地区：築堤（平成28年度完成予定）
鶴崎地区：水制工（平成31年度以降完成予定） 等-～3.2

灘地区：築堤L=230m、補償1式
61.200 稲垣地区：浸透対策L=80m
波寄地区：築堤L=40m 等

波寄地区：築堤（平成28年度完成予定） 等

0.09～2.9

62.657 高瀬地区：築堤L=300m 等

高瀬地区：築堤（平成27年度完成予定） 等

0.01～1.2

友田地区外：河道掘削V=21千m3、築堤L=320m、橋梁架替1式、樋管N=1基、用地A=0.75ha、補償1式 等

友田地区外：築堤、堰改築、橋梁架替（事業期間：平成24年度～概ね5年間） 等

1.8～17平田地区外：河道掘削V=60千m3、築堤L=170m、橋梁架替1式、用地A=6.76ha、補償1式 等

平田地区外：河道掘削、築堤、橋梁架替、樋管改築（平成29年度完成予定） 等

2.0～18328.800

1,370.000

328.800

1,355.000

325.200

1,355.000

325.200

15.0003.600

15.0003.600 竹田排水樋管ゲート改善

4,161.609

840.645

4,161.609

840.645

4,161.609

840.645 本体工事、水理水文調査 等

1,810.742（注） 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。
「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。
個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。
*：一般河川改修の全体事業費には、同水系の床上浸水対策特別緊急事業の予算額を含んでいます。
**：一般河川改修の全体事業費には、同水系の河川激甚災害対策特別緊急事業の予算額を含んでいます。
***：現在、基本計画の変更手続き中です。

H27年度事業進捗見込み（億円）

山国川 河川改修推進

1,370.000

8,203.682

H27年度事業内容--本体工事、付替道路工事 等

76

備考

***

平成27年度 大分県における事業計画（H27年2月）（道路関係〔直轄〕）
改築事業（幹線道路ネットワーク整備）
路線名箇所名

事業規模（単位：百万円）
全体事業費
(億円）

H２６年度当初事業費負担金

H２６年度事業内容
・調査推進：
佐伯地区水文調査

東九州自動車道 佐伯～蒲江

L=20.4km

776

10,030・工事推進：
佐伯トンネル(L=1,561m)
山口第二トンネル(L=1,056m)
蒲江トンネル(L=2,819m)
1,454
番匠川橋(L=539m)上部工
長谷橋(L=203m)上部工
大越川橋(L=195m)上部工
青山地区改良 L=200m
佐伯トンネル舗装 L=1,561m
佐伯～蒲江間道路付属物 L=20,400m
・調査推進：
朝地・竹田地区(埋蔵文化財調査)
朝地・竹田地区(水文調査)
道路詳細設計・用地買収推進：
朝地・竹田地区 A=12,000m2

国道57号

国道212号

大野竹田道路三光本耶馬渓道路

L=12.3km

L=12.8km

376

426

4,357963

・工事推進：
屋原地区改良 L=1,100m
桑原地区改良 L=900m
1,046
市万田地区改良 L=1,000m
尾峰地区改良 L=300m
朝地ＩＣ改良 L=500m
桑原跨道橋（L=87m）上部工
下野跨道橋（L=76m）上部工
大野・朝地地区舗装 L=6,300m
朝地・竹田地区改良 L=200m

231

H２７年度予定事業内容
・調査推進：
水文調査
事業損失調査・用地補償：
事業損失補償・工事推進：
佐伯地区工事用道路撤去 L=1,500m

・調査推進：
三光田口地区（埋蔵文化財調査）
水文調査
道路詳細設計・用地買収推進：三光田口～曽木地区 A=20,000m2
跡田地区 A=6,400m2

・用地買収推進：<三光田口～跡田地区 A=20,000m2>
・工事推進：
三光西秣～三光田口地区改良 L=910m
三光第一トンネル（L=610m）

考佐伯IC～蒲江IC
L=20.4km(2/4)
平成27年3月21日開通予定
９～１１億円程度

用地進捗率：約９９％
事業進捗率：約７０％
大野IC～朝地IC
L=6.3㎞(2/4)
平成27年2月15日開通済

・用地買収推進：
朝地・竹田地区 A=7,500m2
・工事推進：<朝地・竹田地区改良 L=2,500m>
平井川橋（L=198m）下部工
笹無田橋（L=154m）上部工
笹無田川橋（L=86m）下部工<竹田ＩＣランプ橋（L=22m）下部工>
坪泉跨道橋（L=45m）上部工

備
用地進捗率： １００％
事業進捗率：約９７％・調査推進：
朝地・竹田地区(埋蔵文化財調査)
道路詳細設計・調査推進：
三光田口地区（埋蔵文化財調査）三光西秣～跡田地区(水文調査)
道路詳細設計・工事推進：
三光第二トンネル（L=176m）
三光田口地区改良 L=200m

H２７年度事業進捗見込み

朝地IC～竹田IC
L=6.0㎞(2/4)
平成30年度開通予定
開通必要額
３９～４４億円程度

用地進捗率：約５０％
事業進捗率：約１１％
中津IC～田口IC
L=2.8km(2/2)
平成30年度開通予定

開通必要額
１２～２３億円程度

田口IC～本耶馬渓IC
L=10.0km(2/2)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成27年度 大分県における事業計画（H27年2月）（道路関係〔直轄〕）
改築事業（幹線道路ネットワーク整備）
路線名

箇所名

事業規模

（単位：百万円）
全体事業費(億円）

H２６年度当初事業費負担金H２６年度事業内容
・調査推進：
道路詳細設計

国道10号

豊前拡幅

L=5.9km

60

20

計

高江拡幅

L=2.8km

8550

1215,420

2,748

H２７年度事業進捗見込み

考

事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、福岡県区間を含む・工事推進<新山国大橋(L=201m)下部工>

用地進捗率： １００％
事業進捗率：約６２％―～２億円程度(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある(注）Ｈ２７年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである(注）備考欄の用地進捗率は、平成２７年１月末時点である(注）備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成２６年度補正投入時点である(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある

備・調査推進：<道路設計>

5・調査推進：
測量、道路設計

国道10号

H２７年度予定事業内容

・調査推進：<測量、道路設計>

唐原交差点～新山国大橋交差点
L=0.5km(4/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

用地進捗率： ０％
事業進捗率：約１％―～１億円程度

大分市鴛野～同市中判田
L=2.8km(4/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

残事業費:約６０７億円

平成27年度 大分県における事業計画（H27年2月）（道路関係〔直轄〕）
改築事業（防災対策等）
路線名

国道210号

箇所名

天瀬改良（単位：百万円）
事業規模

全体事業費
(億円）

L=1.0km計(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある(注）備考欄の用地進捗率は、平成２７年１月末時点である(注）備考欄の事業進捗率は、平成２６年度補正投入時点である(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある

75

H２６年度当初事業費負担金21050

21050

H２６年度事業内容

H２７年度予定事業内容

H２７年度事業進捗見込み

備考

・調査推進：
道路設計

・調査推進：
道路設計

用地進捗率：１００％
事業進捗率：約４５％・工事推進：
天瀬１号橋(L=83m)上部工・工事推進：
天瀬１号橋（L=83m）上部工

日田市天瀬町赤岩字湯ノ釣～同市天瀬町赤岩字湯道
L=1.0km(2/2)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

７億円程度

平成２７年度 大分県における事業計画（H27年2月）（道路関係〔直轄〕）
交通安全事業（Ⅰ種）
箇所名等(単位：百万円）事業規模

全体事業費（億円）

平成２６年度当初
Ｈ２６年度事業内容
事業費

国道10号

国道57号

国道210号

大分10号交差点改良等

－

－

318

四日市歩道整備－－

15

辛島歩道整備－－15宇佐神宮入口交
差点改良

－－

30

畑中交差点改良

－

－

99

・調査設計
・用地買収

Ｈ２７年度事業進捗見込み

備考

106

・調査設計
・調査設計
・用地買収
・工事
・調査設計

・調査設計
・用地買収
・調査設計
・用地買収
・工事
・調査設計
・用地買収
・工事・調査設計・用地買収
・工事

早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

－

平成26年度完成予定

・調査設計
・用地買収
・工事

早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

野津市地区事故
対策

－－

147

・調査設計
・用地買収
・工事

弥生江良自歩道整備－－

12・調査設計－－81

大野町田中歩道整備－－

12・調査設計
・用地買収

・調査設計
・用地買収
・工事

早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

拝田原歩道整備

－－

69

・調査設計
・工事

－

平成26年度完成

－

－

117

恵良入口交差点
改良

－－

15

・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計
・工事

早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

東庄内小学校入口交差点改良

－－

18

・調査設計
・工事

－

平成26年度完成予定

大龍歩道整備－－15－

平成26年度完成予定

挾間歩道整備

－－

69

・調査設計
・用地買収
・工事

早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

－516

大分57号交差点改良等

大分210号交差点改良等

合

Ｈ２７年度予定事業内容

負担金計（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
（注）平成27年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。
（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

４～５億円程度

2739・調査設計
・用地買収
・工事
・調査設計
・用地買収
・工事
172

平成２７年度 大分県における事業計画（H27年2月）（道路関係〔直轄〕）
交通安全事業（Ⅱ種）
箇所名等（単位：百万円）
事業規模

全体事業費
（億円）

平成２６年度当初
Ｈ２６年度事業内容
事業費負担金

Ｈ２７年度予定事業内容

国道10号

－－－

340

170

防護柵、区画線、視線誘導標、情報提供機器（情報提防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、道路照明、供板）、情報収集機器（ＩＴＶ）、簡易パーキング（道の情報提供機器（情報提供板）、情報収集機器（ＩＴＶ）
駅「やよい」）

国道57号－－－5628

防護柵、区画線、視線誘導標、簡易パーキング（道の 防護柵、区画線、視線誘導標、情報収集機器（ITV）、駅「あさじ」）
簡易パーキング（道の駅「あさじ」）

国道210号

－－－

414

207

防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供
機器（情報提供板）、簡易パーキング（玖珠町）

－810

405

合

計

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
（注）平成27年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

道路照明、防護柵、区画線、視線誘導標、簡易パーキング（玖珠町）

Ｈ２７年度事業進捗見込み

８～１０億円程度

備考平成２７年度 大分県における事業計画（H27.2）（港湾関係［直轄］）
港湾整備事業
港名

プロジェクト名

全体事業費
（億円）

平成26年度当初
（百万円）
負担基本額

平成26年度

平成27年度予定

平成27年度

事業内容

事業内容 (注)

事業進捗見込 （注）

備考負担額

中津港

中津港田尻地区航路整備事業

1020

7 航路(-12m)

別府港

別府港石垣地区旅客対応ターミナル整備事業

81

550

205 防波堤

大分港西大分地区複合一貫輸
送ターミナル改良事業

42356

133

大分港予防保全事業

5100

37 岸壁(-12m)(改良)

佐伯港女島地区岸壁整備事業

1

岸壁(-7.5m)(改良)(耐震)、
泊地(-7.5m)、防波堤(北)航路(-12m)- ～ 1億円程度

H30年代前半完成予定※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

防波堤

2 ～ 6億円程度

H30年代前半完成予定※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

岸壁(-7.5m)(改良)(耐震)、泊地(-7.5m)、防波堤(北)- ～ 12億円程度

H20年代後半完成予定※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

岸壁(-12m)(改良)- ～ 2億円程度

H20年代後半完成予定※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定岸壁(-14m)- ～ 1億円程度

H28年度完成予定

大分港

佐伯港

計

1,026383(注)H27年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。
※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。
※今後、事業箇所を追加する場合があります。

平成２７年度 大分県における事業計画（H27.2）（空港関係）

箇所名等

大分空港

計

空港整備事業

事業規模－

全体事業費（億円）－

平成２６年度（百万円）

平成２７年度
平成２６年度事業内容

負担基本額

負担額

53135313（注）H27年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

備考

平成２７年度予定事業内容（注）

事業進捗見込み

場周道路改良滑走路改良
エプロン改良等- ～ 8.4億円程度