平成２６年度 大分県における事業計画（Ｈ２６.２）（水管理・国土保全局関係）
対象科目

全体事業規模

全体事業費
（億円）

河川事業
河川改修費
一般河川改修事業費
山国川
大分川

直轄管理区間 L=29.0km（福岡県、大分県含み）
直轄管理区間 L=26.8km

H25年度当初（百万円）
H25年度事業内容
工事関係費
3,876.000

930.240

1,379.000

330.960

1,379.000

330.960

206＊
217

30.000363.000

大野川

直轄管理区間 L=32.3km

234270.000

番匠川

直轄管理区間 L=33.8km

154575.000

筑後川

直轄管理区間 L=175.8km（福岡県、佐賀県、大分県含み）

1,774＊

河川激甚災害対策特別緊急事業費
筑後川（花月川）

91

床上浸水対策特別緊急事業費
山国川

1,624.000
873.000

床上区間 L=10.2km

69873.000

河川工作物関連応急対策事業
筑後川0.000
直轄管理区間 L=175.8km
樋門・樋管等改善0.2

ダム事業
多目的ダム建設事業費
大分川大分川ダム

ロックフィルダム（H=92m L=498m）

967＊＊

総合水系環境整備事業費（ダム）
筑後川松原・下筌ダム
合7.200 河川整備計画検討

33.840 高瀬地区：用地取得A=0.13ha、築堤L=150m 等

計

筑後川水系
56

友田地区外：用地取得A=0.81ha、補償1式、389.760 河道掘削V=37千m3、築堤L=660m、護岸A=3.8千m2、樋管N=2基 等
209.520
青地区：補償1式、築堤=40m、樋管N=1基、道路嵩上げ1式
209.520
蕨野地区：河道掘削V=26千m3、護岸L=200m 等
0.000

－－

3,616.256735.907－3,598.056

726.8073,598.056

726.807 本体工事、水理水文調査 等9.100 保育工 １式 等1,666.147（注） 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。
「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。
個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。
＊：一般河川改修の全体事業費には、同水系の床上浸水対策特別緊急事業、河川激甚災害対策特別緊急事業の予算額を含んでいます。
＊＊：全体事業費・工期については、現計画に基づいて記載しています。

山国川 河川改修推進 等

1.1～1.9

中島地区：築堤、橋梁架替（平成28年度完成予定）
横瀬・国分地区：河道掘削（平成30年度以降完成予定） 等-～4.4

利光地区：築堤（平成27年度完成予定）
鶴崎地区：水制工（平成28年度完成予定） 等

0.5～3.3

灘地区：築堤（平成26年度完成予定） 等

0.5～5.8

高瀬地区：築堤（平成26年度完成予定） 等

1.0～2.9

河道掘削、築堤、橋梁架替 等（事業期間：H24年度～概ね5年間）-～16

河道掘削、築堤、橋梁架替 等（平成29年度完成予定）-～15

竹田排水樋管ゲート改善（平成26年度完成予定）-～0.2

本体工事、水理水文調査 等

42

9.100

18.2007,492.256

H26年度事業進捗見込み
（億円）

備考

389.760

18.200松原・下筌ダム水環境整備 １式等

中島地区：用地取得A=0.3ha、補償1式、築堤L=250m、橋梁架替
87.120 （道路付替）1式、樋管1式
横瀬・国分地区：用地取得A=0.3ha、河道掘削V=20千m3 等
利光地区：用地取得A=0.1ha、築堤L=200m
64.800鶴崎地区：水制工1式 等
灘地区：補償1式、築堤護岸L=140m
138.000
女島地区：堤防液状化対策L=1,100m 等

141.000
1,624.000

激特区間 L=8.7km

H26年度事業内容負担額（注）－－平成29年度完成予定＊＊平成26年度 大分県における事業計画（H26年2月）（道路関係〔直轄〕）
改築事業（幹線道路ネットワーク整備）
路線名

箇所名

事業規模

（単位：百万円）
全体事業費(億円）

H２５年度当初
事業費負担金

H２５年度事業内容
・調査推進：
佐伯地区水文調査
道路詳細設計・用地補償：
佐伯ＩＣ地区 A=1,000m2

東九州自動車道 佐伯～蒲江

L=20.4km

763

11,360・工事推進：
上岡トンネル(L=516m)
佐伯トンネル(L=1,561m)
谷川トンネル（L=261m)
山口第一トンネル（L=341m)
1,647
山口第二トンネル(L=1,056m)
蒲江トンネル(L=2,819m)
番匠川橋(L=539m)上部工
元越大橋(L=376m)上部工
長谷橋(L=203m)上部工
大越川橋(L=195m)上部工
虚空蔵１号橋(L=24m）上部工
上城地区改良 L=200m
佐伯南ＩＣ地区改良 L=400m
青山地区改良 L=200m
・調査推進：
朝地地区(埋蔵文化財調査)
道路詳細設計・用地買収推進：
大野・朝地地区 A=2,000m2
朝地・竹田地区 A=30,000m2

国道57号

国道212号

大野竹田道路三光本耶馬渓道路

L=12.3km

L=12.8km

3234262,874766

・工事推進：
大野・朝地地区改良 L=2,200m
朝地・竹田地区改良 L=200m
屋原橋（L=27m）上部工
690
酒井寺川橋（L=34m）上部工
加原川橋（L=21m）上部工
向原川橋（L=42m）上部工
桑原跨道橋（L=87m）上部工
宮迫跨道橋（L=70m）上部工
池田跨道橋（L=72m）上部工
下野跨道橋（L=76m）上部工
水路橋（L=37m）上部工
笹無田橋（L=151m）下部工

H２６年度予定事業内容

考

用地進捗率： １００％
事業進捗率：約８５％・工事推進：
佐伯トンネル(L=1,561m)
山口第二トンネル(L=1,056m)
蒲江トンネル(L=2,819m)
番匠川橋(L=539m)上部工
長谷橋(L=203m)上部工
大越川橋(L=195m)上部工
青山地区改良 L=200m
佐伯トンネル舗装 L=1,561m
佐伯～蒲江間道路付属物 L=20,400m

佐伯IC～蒲江IC
L=20.4km(2/4)
平成26年度供用予定

供用必要額
９０～１００億円

・調査推進：<朝地・竹田地区(埋蔵文化財調査)><朝地・竹田地区(水文調査)><道路詳細設計>

用地進捗率：約９３％
事業進捗率：約６８％
大野IC～朝地IC
L=6.3㎞(2/4)
平成26年度供用予定

・用地買収推進：<朝地・竹田地区 A=12,000m2>
・工事推進：
屋原地区改良 L=1,100m
桑原地区改良 L=900m
市万田地区改良 L=1,000m
尾峰地区改良 L=300m
朝地ＩＣ改良 L=500m
桑原跨道橋（L=87m）上部工
下野跨道橋（L=76m）上部工
大野・朝地地区舗装 L=6,300m<朝地・竹田地区改良 L=200m>

・調査推進：<三光田口地区（埋蔵文化財調査）><三光西秣～跡田地区(水文調査)><道路詳細設計>

・用地買収推進：三光田口～跡田地区 A=14,000m2

・用地買収推進：<三光田口～曽木地区 A=20,000m2>
跡田地区 A=6,400m2

・工事推進：
三光田口地区改良 L=120m
三光第二トンネル(L=176m)

備・調査推進：
佐伯地区水文調査・調査推進：
三光田口地区(埋蔵文化財調査)三光西秣～跡田地区水文調査
道路詳細設計184

H２６年度事業進捗見込み

・工事推進：
三光第二トンネル（L=176m）<三光田口地区改良 L=200m>

供用必要額
２９～４４億円程度

朝地IC～竹田IC
L=6.0km(2/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

用地進捗率：約５０％
事業進捗率：約 ９％

５～１０億円程度

中津IC～本耶馬渓IC
L=12.8km(2/2)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成26年度 大分県における事業計画（H26年2月）（道路関係〔直轄〕）
改築事業（幹線道路ネットワーク整備）
路線名

箇所名

事業規模

（単位：百万円）
全体事業費(億円）

H２５年度当初事業費負担金H２５年度事業内容
・調査推進：
道路詳細設計

H２６年度予定事業内容

H２６年度事業進捗見込み

・調査推進：<道路詳細設計>

備考

事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、福岡県区間を含む
用地進捗率： １００％
事業進捗率：約６１％

国道10号

豊前拡幅

L=5.9km60

30

7－～１億円程度

・調査推進：
道路詳細設計日出地区(埋蔵文化財調査)

国道10号

別大拡幅

L=22.6km

833

220

53

・用地補償：
日出地区支障物件移設

唐原交差点～新山国大橋交差点
L=0.5km(4/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

日出地区
L=0.6km(4/4)
平成25年度供用予定
Ｈ25完了－―・工事推進：日出地区改良・舗装 L=600m
日出地区歩道橋（L=28m）上部工

計

15,2502,581(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある(注）Ｈ２６年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである(注）備考欄の用地進捗率は、平成２６年１月末時点である(注）備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成２５年度補正投入時点である(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある

残事業費:約６１５億円

平成26年度 大分県における事業計画（H26年2月）（道路関係〔直轄〕）
改築事業（防災対策等）
路線名

国道210号

計箇所名

天瀬改良（単位：百万円）
事業規模

L=1.0km

全体事業費
(億円）

75H２５年度当初
事業費負担金H２５年度事業内容

1202912029

H２６年度予定事業内容

H２６年度事業進捗見込み

備考

・調査推進：
道路詳細設計・調査推進：
道路設計

用地進捗率：１００％
事業進捗率：約４２％

・工事推進：
天瀬１号橋(L=83m)下部工・工事推進：<天瀬１号橋（L=83m）上部工>

日田市天瀬町赤岩字湯ノ釣～同市天瀬町赤岩字湯道
L=1.0km(2/2)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある(注）Ｈ２６年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである(注）備考欄の用地進捗率は、平成２６年１月末時点である(注）備考欄の事業進捗率は、平成２５年度補正投入時点である(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある

０．３～２億円程度

平成２６年度 大分県における事業計画（H26年2月）（道路関係〔直轄〕）
交通安全事業（Ⅰ種）
箇所名等(単位：百万円）
事業規模

全体事業費
（億円）

平成２５年度当初
Ｈ２５年度事業内容
事業費

国道10号

国道57号

国道210号

大分10号交差点改良等

Ｈ２６年度予定事業内容

Ｈ２６年度事業進捗見込み

備考

地方負担額

－－384

宇佐神宮入口交
差点改良

－－

30

・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計
・用地買収
・工事

畑中交差点改良

－－

24

・調査設計

・調査設計
・用地買収

宮崎自歩道整備

－－

165

・調査設計
・工事

－

平成25年度完成予定

辛島歩道整備

－－

18

・調査設計
・用地買収

野津市地区事故
対策

－

－

147

・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計
・用地買収
・工事
・調査設計
・用地買収
・工事

早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

－－90

拝田原歩道整備

－－75

・調査設計
・用地買収

・調査設計
・工事

大野町田中歩道整備－－

15・調査設計

・調査設計
・用地買収

大分210号交差点改良等

－－

135

大龍歩道整備

－－57

・調査設計
・用地買収
・工事

挾間歩道整備

－－48

・調査設計

恵良入口交差点
改良

－－18

・調査設計
・工事

東庄内小学校入口交差点改良－－

12・調査設計
・移転補償

－609

大分57号交差点改良等

合計（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
（注）平成26年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。
（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

128
早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

30
４～５億円程度

早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

45

203

・調査設計
・用地買収
・工事・調査設計・用地買収・工事・調査設計
・用地買収
・工事

早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

・調査設計
・工事

平成26年度完成予定

平成２６年度 大分県における事業計画（H26年2月）（道路関係〔直轄〕）
交通安全事業（Ⅱ種）
箇所名等（単位：百万円）
事業規模

全体事業費
（億円）

平成２５年度当初
事業費

地方負担額

Ｈ２５年度事業内容

Ｈ２６年度予定事業内容

国道10号－－－

246

123

防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器（情報提供板）、情報ハイウェイ（光ファイバー）防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、道路照明、情報提供機器（情報提供板）、情報収集機器（ＩＴＶ）

国道57号

－－－

32

16

防護柵、区画線、視線誘導標

防護柵、区画線、視線誘導標、簡易パーキング

国道210号－－－388194

防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、簡易パーキング

防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器（情報提供板）、簡易パーキング

－666

333

合計

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
（注）平成26年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

Ｈ２６年度事業進捗見込み

７～８億円程度

備考平成２６年度 大分県における事業計画（H26年2月） （道路関係〔直轄〕）
電線共同溝事業（単位：百万円）
Ｈ２５年度当初

箇所名等

事業規模

全体事業費
（億円）

Ｈ２５年度事業内容
事業費

国道10号

大分10号電線共同溝

Ｈ２６年度予定事業内容

Ｈ２６年度事業進捗見込み

備考

地方負担金

50

22-宮崎地区電線共同溝

合計(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

L=2.1km

3150

50

調査設計、連系設備工事、路面復旧工事

22-

平成25年度供用予定

平成２６年度 大分県における事業計画（H26.2）（港湾関係［直轄］）
港湾整備事業
港名

プロジェクト名

全体事業費
（億円）

平成25年度当初
（百万円）
負担基本額

平成25年度

平成26年度予定

平成26年度

事業内容

事業内容 (注)

事業進捗見込 （注）

備考

負担額

中津港田尻地区国際物流ターミ
ナル整備事業302

100

37 航路(-12m)

航路(-12m)- ～ 1億円程度

H20年代後半完成予定※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

中津港田尻地区臨港道路整備事業

55

400

149 道路道路

10 ～ 13億円程度

H26年度完成予定

別府港石垣地区旅客対応ターミ
ナル整備事業

81780

291 防波堤

防波堤- ～ 6億円程度

大分港西大分地区複合一貫輸
送ターミナル改良事業

42900336

大分港予防保全事業

510037 岸壁(-12m)(改良)

145

20

72,300857

中津港

別府港

岸壁(-7.5m)(改良)(耐震)、泊地(- 岸壁(-7.5m)(改良)(耐震)、泊地(7.5m)、防波堤(北)7.5m)、防波堤(北)- ～ 4億円程度

大分港

佐伯港女島地区国際物流ターミ
ナル整備事業

佐伯港

計岸壁(-14m)、泊地(-14m)、航路(-14m)

岸壁(-12m)(改良)- ～ 1億円程度

岸壁(-14m)- ～ 1億円程度(注)H26年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。
※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。
※今後、新規事業箇所を追加する場合があります。

H30年代前半完成予定※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
H20年代後半完成予定※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
H20年代後半完成予定※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
H26年度完成予定

平成２６年度 大分県における事業計画（H26.2）（空港関係）

箇所名等

大分空港計

空港整備事業

事業規模

－

全体事業費
（億円）

－

平成２５年度（百万円）

平成２６年度
平成２５年度事業内容

負担基本額

負担額

128

31

128

31

（注）H26年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

備考

平成２６年度予定事業内容（注）

事業進捗見込み
耐震対策
場周柵（越波対策）

場周道路改良- ～ 0.6

億円程度