令和４年度

鹿嶋市中心市街地活性化基本計画の定期フォローアップに関する報告
令和５年５月鹿嶋市（茨城県）○計画期間：令和元年１２月～令和７年３月（５年４か月）
Ⅰ．中心市街地全体に係る評価
１． 令和４年度終了時点（令和５年３月 31 日時点）の中心市街地の概況
本市では，令和元年 12 月以降，認定基本計画に基づき将来像として掲げる「鹿島神宮門前エリアをまちのにぎわいと暮らしの中心に」に向けて，「魅力的な商業地の再生を中心とした，市民や周辺地域住民が日常的に訪れたくなるまちづくり」及び「常陸国一之宮・鹿島神宮を訪れる人々を楽しく滞遊させるための魅力ある観光まちづくり」という基本方針のもとに各事業を実施している。
平成 30 年度には，まちづくり鹿嶋(株)が設立され，これまで，遊休不動産オーナーと新規出店を希望する事業者の橋渡しを行う，まちなか空き店舗マッチング事業を継続して実施してきており，令和元年度より，新規出店の成果が表れるなど，中心市街地での賑わいを創出させる基盤が整い始めている。さらに，地域産品を活用した定例イベントである「かみの市」では，認知度の向上に伴い，訪れる市民や足を止める観光客などで賑わいを見せており，活性化に向けたソフト事業の取組が効果を見せ始めている。
また，ハード事業の面では，本市の玄関口となる JR 鹿島神宮駅の駅前広場リニューアル工事が完了し，利用者の利便性向上や交流の場として活用されている。さらに，令和 4 年度には，宮中地区駐車場が整備され供用開始したほか，駐車場から鹿島神宮をつなぐ動線として，市道 5693号線及び市道 5695 号線が完成し，歩行導線の確保がなされている。
その他のハード事業は，目に見える変化として，子育て支援施設が完成し，想定を上回る施設利用者により地域の賑わい創出につながっている。
令和 4 年度は，計画期間の開始から 4 年を迎えたところであり，計画の周知と先行実施しているソフト事業の展開により，地域住民の意識改革が進んでいるところである。今後は，先行着手している都市再生整備計画事業でのハード整備事業の全面完成や，認定基本計画に基づく支援措置を活用したソフト事業が実施されることで賑わい創出につながっていくものと考える。

1【【中心市街地の状況に関する基礎的なデータ】（１）居住人口（基準日：毎年度 3 月 31 日）（単位：人）（中心市街

平成 30 年度

令和元年度

令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和 5 年度

令和 6 年度

地区域）(計画前年度)(1 年目)(2 年目)(3 年目)(4 年目)(5 年目)(最終年度)

1,319

1,303

1,285

1,249

1,224

人口増減数

▲16▲18▲36

▲25

自然増減数

▲6▲15▲16▲27

社会増減数▲10▲3▲20

２

転入者数

57

57

5364

人口

（２）地価公示
中心市街地（単位：円／㎡）

平成 30 年

令和元年度

令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和 5 年度

令和 6 年度

度(計画前(1 年目)(2 年目)(3 年目)(4 年目)(5 年目)(最終年度)

25,70025,80025,70025,60025,50027,40027,50027,50027,50027,500年度)
鹿嶋 5-1
宮中 1-9-30
鹿嶋 5-2
宮中 3-1-20

２．令和 4 年度の取組等に対する中心市街地活性化協議会の意見
令和 4 年度は，鹿嶋市中心市街地活性化協議会を 2 回開催し，計画事業の進捗状況を共有した中で，チャレンジショップ支援事業の継続を求める意見や街路樹などの緑化推進を求める意見が出された。

2

Ⅱ．目標ごとのフォローアップ結果
１．目標達成の見通し
目標

人が集う魅力的な商業エリ
アの再生

目標指標

新規出店数

来街者が滞

平休日平均

遊するまちづ

歩行者通行

くり量

基準値

目標値

7 店舗/6 年

10 店舗/6間

年間（H24-29 年（R1～6 年度）度）

3,260 人/12h（H30.3）

最新値

基準値からの改善状況

前回の見通し今回の見通し

A

①①C

①

①

11 店舗/4年間（R4 年度）4,260 人2,773 人/12h/12h（R7.3）（R5.3）＜基準値からの改善状況＞
Ａ：目標達成、Ｂ：基準値より改善、Ｃ：基準値に及ばない＜目標達成に関する見通しの分類＞①目標達成が見込まれる ②目標達成が見込まれない※関連する事業等の進捗状況が順調でない場合はそれぞれ１、２とする。

２．目標達成見通しの理由「新規出店数」については，目標指標として 10 店舗/6 年間を設定しており，1 年あたりでは，約 1.66 店舗が目標となる（計画 4 年目では 6.64 店舗）。今後，空き店舗のマッチングが進むにつれて借りやすい空き店舗が減っていくことも考えられるが，計画 4 年
目でも 3 件の新規出店があり，目標達成がなされた。
「平休日平均歩行者通行量」については，新型コロナウイルス感染拡大による影響により，基準値を下回る結果となったが，平日の通行量については，基準値を超えていることから，市民の中心市街地への来街が増えているものと考えられる。今後，新型コロ
ナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが現在の「2 類相当」から「5 類」に移行されることで，観光客が戻ってくることも想定され，目標達成が可能であると見込まれる。

３．前回のフォローアップと見通しが変わった場合の理由
前回から変更はない。

3４．目標指標ごとのフォローアップ結果（１）「新規出店数」※目標設定の考え方認定基本計画 P.58～P.59 参照●調査結果の推移
年度(店舗/6 年間)

8H246～297（基準年値）

4R122

R1～230

R1～38

R1～4111210

R1～5R1～6
基準値

R1R2R3R4R5R6

目標値

R1～610（目標値）※調査方法： 各種支援措置の適用状況や聞き取り等により新規出店数を求める※調 査 月： 令和 5 年 4 月※調査主体： 鹿嶋市※調査対象： 計画対象区域全域
新規出店位置図〈分析内容〉

新規出店数の増加傾向については，事業者支援策の周知がなされたことによる，新規出店エリアとしての魅力向上が，要因の一つになっているものと考えられる。
4

●目標達成に寄与する主要事業の進捗状況及び事業効果①．鹿島神宮門前まちづくり会議（まちづくり会社）
事業実施期間

平成 30 年度～【実施中】

事業概要

中心市街地活性化に関わるプレイヤー，商店主，市民有志，有識者等の幅広い参加によるまちの活性化のための意見交換の場を設ける。

国の支援措置名 国の支援措置なし
及び支援期間
事業目標値・最新 ・中心市街地活性化に関わるプレイヤーが，定期的に集まるような値及び進捗状況 奉仕活動を開催し，意見交換の場として活用されているほか，移住者と地元民とのコミュニティを形成し，意見交換する場をもうけるなど，活性化に向けた機運が高まっている。新規出店数として，10店舗／6 年間を見込んでおり，現時点で 11 店舗／4 年間を達成している。

事業の今後につ ・今後も継続して，まちづくりに係るプレイヤーが集まる機会を設け，活性化に向けた取組を推進する。
いて②．まちなか空き店舗マッチング事業（まちづくり会社）
事業実施期間

平成 30 年度～【実施中】

事業概要

起業や居住を検討する方と空き店舗をマッチングする事業。中心市
街地の空き店舗・空き事務所・空き家等の情報（位置・規模・構造・賃貸意向等）について，現地調査や聞き取り調査等によりデータベース化し，出店を希望する事業者との橋渡しを行う。

国の支援措置名 国の支援措置なし［認定基本計画：地方創生推進交付金（内閣府）（平成 30 年度～令及び支援期間
和 2 年度）］

事業目標値・最新 ・令和 4 年度の新規出店 3 件については，賃貸での出店が 2 件あ値及び進捗状況 り，計画区域内の空き店舗オーナーにも計画の周知が進んでいると推測される。新規出店数として，10 店舗／6 年間を見込んでおり，現時点で 11 店舗／4 年間を達成している。

事業の今後につ ・新規出店数は，計画 4 年目で 11 店舗と目標を達成しており，今後，出店を希望する事業者とのマッチングを推進することで，更ないてる新規出店数の増加を図る。

② 空き店舗リノベーション事業（まちづくり会社，商店街組織，民間企業，特定非営利活動法人等）
事業実施期間

令和元年度～【実施中】［認定基本計画：令和 2 年度～令和 6 年度］

事業概要

店舗を開設する際に必要となる改修費用を支援する事業。中心市街
地には，後継者不足等により廃業した店舗併用住宅が多いが，本事業により，現状のままでは店舗部分のみ賃貸することが難しい建物に対する店舗・住宅間の隔壁設置を支援し，空き店舗部分の活用を5促進する。

国の支援措置名 国の支援措置なし［認定基本計画：商店街活性化・観光消費創出事業（経済産業省）
及び支援期間（令和 2 年度～令和 6 年度）］

事業目標値・最新 ・お土産とすることができる店舗の新規出店や市民が利用できるア値及び進捗状況 パレル店の新規出店により，市民や観光客等の買い回りが発生し，中心市街地の賑わいや回遊性向上に寄与した。新規出店数として，10 店舗／6 年間を見込んでおり，現時点で 11 店舗／4 年間を達成している。

事業の今後につ ・新規出店数は，計画 4 年目で 11 店舗と目標を達成している。今
いて後は，市のチャレンジショップ支援事業などの支援措置の周知を図り，更なる新規出店数の増加を図る。

6（２）「平休日平均歩行者通行量」※目標設定の考え方認定基本計画 P.60～P.62 参照●調査結果の推移
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

年月

(人/12h)H30.3

3,260（基準年値）

H31.3

1,921

R2.3

2,878

R3.3

2,425

R4.3

2,631

R5.3

2,773

R6.3
R7.3
基準値

計測値

目標値

R7.3

4,260（目標値）※調査方法： 歩行者を 4 地点において，平休日の 7～19 時で計測
※調 査 月： 令和 5 年 3 月※調査主体： 鹿嶋市※調査対象： 4 地点（大町通り，角内通り，仲町通り，桜町通り）における歩行者（ランニング含む。自転車・軽車両は含まない。）の通行量
調査地点図

7

（単位：人）
平成 29 年度

平成 30 年度

令和元年度

令和２年度

令和 3 年度

令和 4 年度

令和 5 年度

令和 6 年度（基準年）(計画前年度)

(１年目)

(２年目)

(３年目)

(４年目)

(５年目)

(6 年目)

No.1 休

4,340

2,219

2,652

2,945

2,921

2,813

No.1 平

810

1,061

1,684

988

1,047

1,409

No.2 休

272

78

239

169

164

200

No.2 平

151

125

189

113

150

193

No.3 休

274

67

247

193

269

212

No.3 平

126

95

140

129

129

103

No.4 休

408

76

442

189

340

299

No.4 平

139

122

163

124

243

318

休日計5,2942,440

3,580

3,496

3,6943,524

平日計

1,226

1,403

2,176

1,354

1,569

2,023

合計

6,520

3,843

5,756

4,850

5,263

5,547

平均

3,260

1,921

2,878

2,425

2,631

2,773

〈分析内容〉

歩行者通行量の増加に資する事業については，令和 4 年度調査時点では，着手はしていたものの完了はしていなかった。
調査地点全箇所で，計画 3 年目と大差ない結果となり，新型コロナウイルス感染拡大による影響は避けられない状況となっており，基準年と比較しても休日では，歩行者通行量の増加効果は発現していない。また，No.3 平日については，道路工事中であったことから他の地点と比較しても，増加効果は発現していない。
平日の通行量については， No.1，2，4 が増加傾向であることから，平日の観光客の来街が増加していることがわかり，今後，来街者を回遊させるための取組が進むことにより，増加効果が発現するものと考えられる。また，新型コロナウイルス感染症の感染症
法上の位置付けが現在の「2 類相当」から「5 類」に移行されることで，観光客をはじめとした更なる来街者の増加が期待でき，歩行者通行量調査の増加効果が発現するものと考えられる。
●目標達成に寄与する主要事業の進捗状況及び事業効果④．鹿島神宮周辺地区再開発事業（鹿嶋市）
事業実施期間

平成 30 年度～令和 4 年度【済】

事業概要

道路の新設・拡幅及び土地の整形化を行い，鹿島神宮と調和した街並み景観を創出して新たな土地利用の推進を図る事業。

国の支援措置名 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業（鹿島神宮周辺地及び支援期間区））（国土交通省）（平成 30 年度～令和 4 年度）

事業目標値・最新 ・区画道路 1 号線（市道 5693 号線）及び区画道路 2 号線（市道8値及び進捗状況5695 号線）の整備が完了し，別途主要事業として完了した駐車場と門前町を繋ぐ導線として活用されており，歩行者通行量の増加を見込んでいる。平休日平均歩行者通行量として，4,260 人／12hを見込んでおり，現時点では，2,773 人／12h となっている。

事業の今後につ ・事業が完了し，鹿島神宮と調和した街並み景観が創出された。今後，周辺目的施設等の周知により，回遊性向上を図る。
いて⑤．交流センター整備事業（鹿嶋市）
事業実施期間

令和 3 年度～令和 4 年度【済】

事業概要

市民や来街者，子育て中のファミリーなどが日常的に街なかで集い活動する場を整備する事業。

国の支援措置名 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業（鹿島神宮周辺地区））（国土交通省）（平成 30 年度～令和 4 年度）
及び支援期間
［認定基本計画：社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業（鹿島神宮周辺地区））（国土交通省）（令和 3 年度～令和 4 年度）］

事業目標値・最新 ・令和 4 年度に事業が完了し，令和 5 年 4 月 13 日より供用開始
値及び進捗状況 となった。令和 5 年度の調査時点では，約 400 人/12h の平休日平均歩行者通行量の増加を見込んでいる。全体としては，平休日平均歩行者通行量として，4,260 人／12h を見込んでおり，現時点では，2,773 人／12h となっている。

事業の今後につ ・事業が完了し，市民や来街者，子育て中のファミリーなどが日常的に街なかで集い活動する場が創出された。今後，周辺目的施設等
いての周知により，歩行者通行量の増加を図る。

⑥．共同駐車場整備事業（鹿嶋市）
事業実施期間

令和 2 年度～令和 4 年度【済】［認定基本計画：平成 30 年度から令和 4 年度］

事業概要

混雑時の臨時駐車場として利用されている第三駐車場を常設の共同駐車場として整備し，柔軟な料金設定を導入し，日常的な来街を促す。ピーク期を除く，通常時のイベント広場等としての活用も図る。

国の支援措置名 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業（鹿島神宮周辺地区））（国土交通省）（平成 30 年度～令和 4 年度）
及び支援期間
事業目標値・最新 ・令和 4 年度に事業が完了し，約 150 台の駐車スペースを確保可値及び進捗状況 能となり，まち歩きの拠点となっている。平休日平均歩行者通行量
として，4,260 人／12h を見込んでおり，現時点では，2,773 人／12h となっている。

事業の今後につ ・事業が完了し，まち歩きの拠点となる受入基盤が整備された。今いて後，周辺目的施設等の周知により，歩行者通行量の増加を図る。

⑦．鹿島神宮宝物館整備事業（鹿島神宮）事業実施期間

令和 4 年度～【未】

9

事業概要

鹿島神宮が所蔵する国宝等の宝物を公開する常設展示施設の更新整備。

国の支援措置名 重要文化財等（美術工芸品・民俗文化財）保存活用整備事業（文部科学省）（令和 2 年度～）
及び支援期間
事業目標値・最新 ・完了時には，約 400 人/12h の平休日平均歩行者通行量の増加
値及び進捗状況 を見込んでいる。全体としては，平休日平均歩行者通行量として，4,260 人／12h を見込んでおり，現時点では，2,773 人／12hとなっている。

事業の今後につ ・今後，設計・工事等に着手する予定。
いて⑧．鹿嶋市歴史資料館整備事業（鹿嶋市）
事業実施期間

令和 3 年度～令和５年度【実施中】事業概要

鹿嶋市の歴史や文化を保存・展示する施設を整備し，市民の郷土への誇りと愛着を醸成する。文化財保存活動の場となり，市内外へ伝統文化の情報発信を行う。

国の支援措置名 社会資本整備総合交付金（暮らし・にぎわい再生事業（鹿島神宮周辺地区））（国土交通省）（令和 3 年度～令和 5 年度）
及び支援期間
事業目標値・最新 ・令和 4 年度に行財政改革に取り組む中で，本市を取り巻く状況は値及び進捗状況 大きく変化しており，財政や人財面，市の将来を見据え，現計画における場所・規模・時期・費用での歴史資料館整備は妥当ではないと判断を下し，事業取止めの協議を行いました。

事業の今後につ ・令和 5 年度には，計画変更を申請していく。
いて●目標達成の見通し及び今後の対策
計画期間 4 年目となり，新規出店に向けた支援として，チャレンジショップ支援事業の継続実施や空き店舗マッチング事業などのソフト事業が進捗しており，目標達成が図られた。更なる賑わい創出のため，継続して新規出店に向けた支援事業を実施していく。
また，歩行者通行量の増加に資する事業は，多くが完了したが，調査後の完了であったため効果が発現されていない。なお，新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが現在の「2 類相当」から「5 類」に移行されることで，観光客をはじめとした更なる来街者の増加が期待できるため目標達成は可能と思われる。今後は，計画に位置付けた事業を実施していく中で，効果が中心市街地全体に及ぶよう留意しながら，計画を推進していきたい。

10