扱い：配布後解禁
令和３年７月７日
記 者 発 表北陸地方整備局 i-Construction 推進本部会議
i-Construction の令和３年度実施方針を決定
北 陸 地 方 整 備 局 で は 、平 成 28 年 2 月 に「 北 陸 地 方 整 備 局 i-Construction 推 進 本 部 会 議 」を 設
置 し 、 i-Construction の 現 場 へ の 導 入 や 地 方 公 共 団 体 及 び 業 界 団 体 へ の 普 及 活 動 の 推 進 に 取 り
組 ん で い ま す 。令 和 3 年 度 は 、6 月 28 日 (月 )に 第 1 回 推 進 本 部 会 議 を 開 催 し 、｢i-Construction」の ３ 本 柱 で あ る ｢ICT の 全 面 的 な 活 用 ｣、｢規 格 の 標 準 化 ｣、｢施 工 時 期 の 平 準 化 ｣に つ い て 、令 和 ３
年度の実施方針を決定しました。

北陸地方整備局における i-Construction の推進体制

開催状況～ 令 和３ 年度 の 新たな 取 り組 み～① Ｉ Ｃ Ｔ 活用 工 事（ 土 工） の 対 象土 量 を拡 大
② Ｉ Ｃ Ｔ 普及 促 進型 工 事（ 試 行 ）Ｉ Ｃ Ｔ 土工 の 測量 か ら納 品 ま での ３ 次元 デ ータ を 活 用す る 一連 技 術を 、実際 の ＩＣ Ｔ 活用 工 事 現場 を フィ ー ルド に 実 技講 習 する モ デル 工 事 を試 行。Ｉ ＣＴ未 経 験 の工 事 業者 や自 治 体 職員 を 対象 と し、 北 陸 全体 で ＩＣ Ｔ 技術 者 の 育成 拡 大を 図 る。
③ Ｉ Ｃ Ｔ 人材 育 成企 業 （仮 称 ） 表彰
Ｉ Ｃ Ｔ 活用 工 事現 場 をフ ィ ー ルド に 受注 者 自ら が 自 社職 員（下 請 企業 含 む ）の ス キル ア
ッ プ の ため の 講習 会 を開 催 し た企 業 を表 彰 する 制 度 を創 設 。
④ 遠 隔 臨 場監 督 検査 （ 試行 ）原 則 全 ての 工 事で 遠 隔臨 場 の 試行 を 継続 。また 、本 官工 事 及び 各 主任 監 督 員工 事 で１ 件
程 度 を 対象 に、Web を活 用 し た検 査（ 対 象は中 間 技 術検 査 とす る が、完 成検 査 は受 発 注者 協 議 によ る ）の 試 行を 実 施 。
⑤ BIM/CIM 対 象 の 拡 大
R5 年 度 ま でに 小 規模 を除 く 全 ての 公 共工 事 で BIM/CIM 原 則 適用 に 向け て 、 R3 年 度 か ら
橋 梁 、ト ンネ ル 、河川構 造 物（ 樋門・樋 管 ）、ダ ム 等 の大 規 模構 造物 詳 細 設計 に おい て
BIM/CIM を 原 則適 用 。また 、大 規 模構 造 物 以外や 概 略 設計 、予 備 設計に お い て も BIM/CIMの 導 入 を積 極 的に 推 進。

そ の 他の 取り 組 み
Ⅰ．ＩＣＴ技術の全面的な活用
１．ＩＣＴ活用工事の実施方針(1)ＩＣＴ土工【対象の拡大】
土工の土木工事施工管理基準（出来形管理基準及び規格値）を適用している工事を対象として、以下の発注方式を適用するとともに、簡易型ＩＣＴ活用工事の活用を推進。
・発注者指定型【対象の拡大】予定価格(消費税含む)が３億円以上または土工数量が 10,000m3 以上（盛土は 8,000m3 以上）。
・施工者希望型【対象の拡大】予定価格(消費税含む)が３億円未満かつ掘削工 5,000m3 以上はⅠ型、5,000m3 未満はⅡ型。
(2)ＩＣＴ舗装工【継続】・発注者指定型【継続】予 定 価 格 (消 費 税 含 む )が ３ 億 円 以 上 又 は ア ス フ ァ ル ト 舗 装 Ａ 等 級 か つ 舗 装
面積(路盤工)5,000 ㎡以上。
・施工者希望型【継続】予定価格(消費税含む)が３億円未満かつ舗装面積(路盤工)5,000 ㎡以上はⅠ型、5,000 ㎡未満はⅡ型。なお、5,000 ㎡未満であっても、施工箇所が現道交通(乗り入れを含む)の影響を受けない場合は施工者希望Ⅰ型。
(3)ＩＣＴ河川浚渫工【継続】対象は河川浚渫工(バックホウ浚渫船)を含む工事。
(4)ＩＣＴ地盤改良工【継続】対象は路床安定処理工、表層安定処理工、固結工 (中間層混合処理工）、固結工(スラリー撹拌工)を含む工事。
(5)ＩＣＴ法面工【継続】対象は植生工、吹付工、法枠吹付工を含む工事。
(6)ＩＣＴ舗装工(修繕工)【継続】
対象は切削オーバーレイ工事。
(7)チャレンジ砂防プロジェクト｢ＩＣＴ砂防・ほくりく｣試行【継続】対象は発注規模(土工量・金額)に関わらずＩＣＴ建機での施工が困難で、かつＵＡＶ／レーザスキャナ測量による施工効率・安全性の向上を図ることが出来る工事。(施工者希望Ⅱ型で発注)(8)ＩＣＴ構造物工（橋脚・橋台）【試行】令和３年度は試行し、令和４年度から本格導入。
(9)ＩＣＴ路盤工（加速度応答による密度管理）【試行】令和３年度は試行し、令和４年度から本格導入。
(10)ＩＣＴ浚渫工（港湾関係）【継続】対象は水路測量を伴う浚渫工事。
(11)ＩＣＴ基礎工（港湾関係）【継続】対象は基礎捨石、捨石均しを含む工事。
(12)ＩＣＴブロック据付工（港湾関係）【継続】対象は消波ブロック工、根固ブロック工、被覆ブロック工を含む工事。
(13)ＩＣＴ本体工（港湾関係）【継続】対象はケーソン据付（ウインチ方式）を含む工事から、モデル工事（ケーソン据付自動化による施工）として実施。
(14)ＩＣＴ海上地盤改良工（港湾関係）【新規】
対象は床掘工・置換工を含む工事。
２．ＩＣＴ活用のための講習会・研修等
・北陸ＩＣＴ戦略推進委員会(整備局、事務所、自治体、業団体)で分担連携し、参加者のレベルやニーズにあわせた各種講習会、見学会等を企画開催。
３．監督・検査官研修
・発注者（自治体を含む）を対象としたＩＣＴ活用工事の監督検査研修等を開催するとともに、自治体主催のＩＣＴ講習会等へ整備局職員を派遣するなど、職員の養成や自治体への支援拡大を図る。
４．ＢＩＭ／ＣＩＭについて
・建設現場での活用を前提とした３次元モデルの導入・活用を推進する。過年度のＢＩＭ／ＣＩＭ活用業務成果は、全てＢＩＭ／ＣＩＭ活用工事とする。
・ＢＩＭ／ＣＩＭの活用、普及について、令和２年度に指定したＢＩＭ／ＣＩＭモデル事業（「信濃川大河津分水路改修事業」を含む 12 事業）において、設計から施工、維持管理までの事業全体を通して３次元データを活用し、令和５年度までのＢＩＭ／ＣＩＭ原則適用に向け取り組みを推進する。
・ＩＣＴ活用の推進を図るため、ＵＡＶ等を用いた３次元公共測量、土工・舗装工の３次元設計を推進する。
・地元企業の参入拡大の取り組みとして、簡易（特別）型を活用した概略・予備設計等の発注及び、要求事項（リクワイヤメント）の選択項目数の緩和（２項目以内）は引き続き実施し、地元企業の技術力向上を図る。
・伏木富山港湾事務所の「伏木富山港（新湊地区）中央ふ頭再編整備事業」において、ＢＩＭ／ＣＩＭ活用を継続。
Ⅱ．全体最適の導入（コンクリート工の規格の標準化）
・ プ レ キャ ス ト製 品 の適 用 拡 大を 図 るた め 、評 価 指 標及 び 配点 案 を標 準 化 し、 設 計
時 の 総 合評 価 手法 を 北陸 地 整 が全 国 に先 駆 けて 試 験 的に 運 用。 評 価指 標 と 配点 案
は、「北陸地方のプレキャストコンクリート製品活用事例」に収録予定。
・ 新 た な評 価 指標 と 配点 案 を 用い て プレ キ ャス ト 製 品の 適 用検 討 、試 行 工 事（ 8 工事）を実施し、将来的な「PCa 一括採用試行工事」に向けた検証を実施。
・伏木富山港（新湊地区）岸壁（－１２ｍ）（北）において、リプレイサブル桟橋の現地実証試験（モニタリング）を継続。
Ⅲ．施工時期の平準化について・債務負担行為（ゼロ国含む）、繰越制度の活用、早期発注及び発注サイクルの見直し等により、工事、業務において以下の目標達成を図る。
【工事】ブロック目標であり平準化率 0.8 以上【業務】3 月納期 15％以下、第 4 四半期納期 35％以下

以上【問い合わせ先】国土交通省北陸地方整備局
TEL：025-280-8800（代）企 画 部 技術管理課長 増田 純夫（内線 3311）
港湾空港部 事業計画官
宮丸 克巳 (内線 6204）