フジタ技術研究報告第 49 号 2013 年

タブレット端末を用いた場所打ち杭施工状況の見える化

山本 新吾

概岸下崇裕

三嶋伸也

要

建設現場におけるアースドリル杭の施工管理が杭の品質に及ぼす影響は、非常に大きいことが知られている。当社では従来工法と比べ、施工によるばらつきを抑えた高品質な杭を構築し、設計で要求される性能を確実に確保できるフジタ式アースドリル杭工法（F 式 ED 工法）を開発している。
しかし、今までの施工管理は専門工事会社職長に依存する部分が大きく、リスク管理面において問題があると考えられる。
そこで我々は、操作性と携帯性に優れたタブレット端末を使用し、従来と変わらない作業でもリアルタイムで施工状況を確認できるシステムを開発し、F 式 ED 工法に適用したのでこれについて報告する。
本システムを使用する事により、タブレット端末で計測値を入力することで、リアルタイムでコンクリート高さとトレミー管の位置関係が把握でき、施工終了後の事務所での報告書作成業務を軽減することができる。

Visualization of a cast-in-place pile construction situation using a tablet PC

Abstract
On construction sites, the influence of execution management of earth drilling pile on thequality of the resulting pile is large.
Our company has been developing the Fujita formula Earth Drill Pile Method (FED formulamethod) which is capable of maintaining with certainty the performance that is required inplanning, by constructing piles of superior quality, (compared to the former construction methods),
through reducing variations in quality caused by construction site variables.
However, given the fact that a great portion of the construction management until now
depended on the foremen of the professional construction companies, problems are believed toexist in risk management.
As a result, we developed a system capable of checking in real time the construction statususing the tablets which are superior in their operability and portability. We have applied thissystem to the F ED Formula Method, so we will report on it.
By using this system and by inputting the measured value with the tablet, we are able tograsp in real time the positional relationship between the height of the concrete and the tremiepipe, thereby reducing the work required to prepare the construction completion report in theoffice.

キーワード： タブレット端末、場所打ち杭、見える化－25－フジタ技術研究報告 第 49 号

§１．はじめにを防止することにより、変形性能の高い杭を構築することができる。

近年、タブレット端末の発展により、これらを用いて建設・杭底のスライムをほぼ完全に除去することができ、設計現場の作業効率化や省力化に役立てようとする動きが増え上必要とされる鉛直支持力を確実に確保することができてきている。例えば、従来は施工図書や膨大な資料を持っる。て現場を歩いていたが、全ての資料を持ち歩くことはでき・杭頭部のコンクリートの余盛り高さを 300mm 以上（通常ず、事務所に取りに戻る必要があった。一方、タブレット端800mm）とすることで、設計に必要な杭頭部のコンクリート末に関連資料を入れておけば、その場で閲覧、確認ができ強度を確実に確保することができる。

るので、すぐに指示ができて時間を有効に使える。また、常・杭のコンクリートの配合を深さ方向に変え、設計においに最新の図面を確認することもでき、図面上にメモや写真て必要なコンクリート強度を必要な場所に確実に発現すを添付してその場で指示書の作成も可能である。このように、る事ができる。

建設現場でのタブレット端末利用は有効であり、作業支援用システムの開発が急激に増加している。
一方、場所打ち杭については長年施工管理ついては変化が無いのが現状である。施工開始から終了まで土中で施工し、最終的にも見えなくなる部分にも関わらず、杭施工業者職長の管理能力に依存する事が多い。
そこで我々は、タブレット端末を用い計測値を入力する
事で計測値の確認や、土中のコンクリート高さとトレミー管の位置関係がリアルタイムで閲覧できる場所打ち杭管理シス

図 1 F 式 ED 杭特徴

テムを開発し現場適用したので、これについて報告する。

§３．開発背景及びシステム概要§２．フジタ式アースドリル工法（F 式 ED 工法）
本工法は当社独自の改良を加えた場所打ち杭の施工方法で、アースドリル杭の施工方法および施工管理全体を見直して設計上必要とされる鉛直支持力、コンクリート強度及び精度と耐震性能を確保できる高品質で安全性の高い杭を構築することを目的として開発されたものである。2006 年には（財）日本建築センターの審査証明を取得している

3.1 開発背景
従来までの施工管理方法は杭施工専門業者職長があらかじめ印刷しておいたシートや野帳に記入し、作業終了後に詰所に戻った後、PC にある管理ファイル（Excel 形式）に数値を入力して日々の報告書などを作成しており、F 式 ED
杭では 7 種類の品質管理シートを作成しなければならない
為、専門業者の負担が大きかった。また、詳細な施工状況（BCJ-審査証明-97）。

については職長に依存する部分が大きく、リアルタイムで状当社独自の改良及び特徴は以下に示す。

況を知りたい場合はその都度職長に問い合わせなければ2-1.改良点
・杭頭心ずれの施工精度を確保するための敷き鉄板枠ならず、複数人で情報共有する事はできない為リスク管理面に問題も抱えていた。

敷設工法
・杭頭部の主筋を溶接しないで組立てる杭頭部無溶接工法

上記の問題を解決する目的で、従来より使用されてきている Excel 形式の管理シートの改良とタブレット端末向けの計測値入力画面を開発した。

・袴状スライム処理機と良液置換によるスライム処理工法
杭頭部のコンクリート強度を確実に確保するための杭頭バイブレータ工法

タブレット端末は、操作性の良さと画面の大きさを考慮し、iPad（iPad mini）を開発対象としている。
3.2 システム概要

・杭の深さ方向に配合の異なるコンクリートを打ち分ける

従来より使用している Excel 管理シートをメインとし配合調整工法て使用できるよう配慮し、Excel のアドインを作成した。

2-2.特徴拡張機能を追加することで、サーバ上に登録されてある・杭頭部の心ずれの施工精度を 100mm 以下とすることが計測値を一括で取り込む事や、iPad で入力するための事できる。
・杭頭部の鉄筋かごを無溶接で組立て、かつ吊り込み時の鉄筋かごの変形と、杭頭掘削時の定着部主筋の変形－26－

前情報などをサーバに登録する事が Excel 上部の『場所打ち杭』タブのボタンより操作できる（図 3）。

タブレット端末を用いた場所打ち杭施工状況の見える化

図 2 システム概要図邪魔することなく、押しやすいようボタンを大きくするなどの工夫をしている（図 4）。
コンクリート打込み中のトレミー管先端位置とコンクリート天端の関係が適切かどうかを確認するためにリアルタイム画面を作成し（図 6）、トレミー管が撤去可能か一目で判断できるようにした。打設されたコンクリート量と高さを計算し平均杭径を算出する事で、計画通り施工されているかどうか、孔壁崩壊していないかなどのリスク管理も行う事ができる。
図 3 アドイン適用後画面
また ID、パスワード認証を省略する為、現場とサーバの紐付けは、新規に現場登録する際にサーバーから発行されたキーを Excel シート内の所定セルに埋め込む事で省略した。
システム管理者は新規現場が発生した時に、WEB ブラウザを用いて所定の管理画面にアクセスし、現場登録とユーザ登録を行いお互いの紐付け作業を行う。その後管理シートをダウンロードし、現場登録時に発行されたキ

図 4 独自開発テンキーーを入力後、アドインと併せて現場へ配布する。現場担
当者は配布されたアドインを PC へインストールするだ
けで従来と変わらず Excel 管理シートを使用することができる。杭の基本情報や杭諸元をサーバにアップロードする事で現場計測値は全て iPad から入力することができるようになり、作業終了後はアドインのデータダウンロードボタンにより該当箇所の施工情報全て一括取得でき、報告書を作成する事ができるようになった。
また、iPad は現場での使用方法を考慮し、システムキーボ

図 5 画面例（コンクリート打設管理/一覧表）

ードとは異なるテンキーを独自に開発しており入力画面を－27－

フジタ技術研究報告 第 49 号

§５．まとめ
本稿では、タブレット端末を用いて場所打ち杭の施工管理における見える化及び報告書作成の省力化を同時に実現するためのシステムについて報告した。
このシステムは従来と変わらないよう Excel の管理シートをメインとし、iPad を計測入力端末及び施工補助ツールとして開発仕様を決定したため、新規に覚えることが少ない事や、リアルタイム画面による見える化という機能を追加した事や報告書作成における省力化の部分で現場に評価されている。
今後は F 式 ED 工法だけでなく、通常のアースドリル工法にも適用範囲を広げ現場に普及させていきたいと考えて

図 6 リアルタイム画面いる。

§４．現場適用
本システム開発終了後、千葉県習志野市で当社が再開発を行っている津田沼 29PJ 作業所のアースドリル杭 111 本と埼玉県越谷市のマンション建設現場 33 本にてテスト運用
ひ と こ とと改良を行った。

個人所有のフューチャーフォンがス

現場などの屋外でタブレットを使用するには防水、防塵及マートフォンへシフトしており、タブレび耐衝撃性を持つ保護ケースが必要となり現場での使用ット等の操作方法を説明しなくても使に適した市販ケースの選定も併せて行った。

える職員が増えてきており、タブレット当初はデータ登録などの操作に不慣れな為、サーバに端末を現場に持ち込んでも抵抗なくデータがアップロードされていなかったり、日照の問題で画面が視認しにくいなど現場使用における特有の問題が発生したが運用面での工夫を行い対応した。また報告書には受け入れられる環境が整ってきてい山本 新吾

る。今後さらに現場管理業務にタブレットの需要が増加すると考えられるの必要ないが、施工で職長が必要とするデータなども計算、で現場ニーズをしっかりと受け止めた表示できるように画面を改良した。

い。

図 7 現場利用状況－28－