平成 27 年度
知床世界自然遺産地域における登山道管理業務報告書

平成 27 年 11 月

北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所
知床山考舎

目

次

1.業務概要 ........................................................................................................................................................................... 2
1-1.業務目的 ................................................................................................................................................................ 2
1-2.業務内容 ................................................................................................................................................................ 3

2.実施作業 ........................................................................................................................................................................... 5
2-1.使用資材 ................................................................................................................................................................ 5
2-2.作業数量 ................................................................................................................................................................ 7
2-3.作業実施状況....................................................................................................................................................... 8
2-4.実施位置図 ........................................................................................................................................................ 15
2-5.実施位置・内容対応表 .................................................................................................................................. 17
2-6.ガイドロープ展開図 ......................................................................................................................................... 19
2-7.作業実施概要.................................................................................................................................................... 21

3.作業写真 ........................................................................................................................................................................ 23（1）羅臼岳登山道の管理等 ................................................................................................................................. 23（1）-1）登山道等の状況確認及び清掃 ........................................................................................................... 23（1）-2）ガイドロープの設置・補修・展開及び管理 ...................................................................................... 24（1）-3）水切り設置箇所の補修・管理 .............................................................................................................. 28（1）-4）土のう設置箇所の補修 ........................................................................................................................... 29（1）-5）携帯トイレブースの管理作業 ............................................................................................................... 30（2）硫黄山・知床連山の登山道管理等 ........................................................................................................... 31（2）-1）登山道の状況確認及び清掃 ................................................................................................................ 31
・植生保護の為のロープ・テープ、看板等点検・整理、ゴミ拾い ........................................................................ 31
・二ツ池新道定点写真記録 ............................................................................................................................................... 32（2）-2）ガイドロープの設置・補修・展開及び管理 ...................................................................................... 33（2）-3）土のうの設置 ............................................................................................................................................... 35（2）-4）ハイマツ等の剪定・刈払い .................................................................................................................... 36

11.業務概要
1-1.業務目的
知 床 は、北 半 球 で最 も低 緯 度 に位 置 する季 節 海 氷 域 であり、海 洋 生 態 系 と陸 上 生 態 系 の相互 関 係 の顕 著 な見 本 であるとともに、世 界 的 に希 少 な鳥 類 を始 めとした多 くの動 植 物 の生 息 ・生育にとって重要な自然を有する地域であり、平成 17 年 7 月 17 日には世界自然遺産へ登録された。
知床山系の最高峰である羅臼岳は、全国から年間約 7 千人の登山者が訪れており、登山道においては、春 先 の融 雪 や大 雨 、登 山 者 の踏 み外 し等 による洗 掘 や土 壌 流 出 が生 じ、周 辺 の植 生
帯への影響が見られる。また、6 年ぶりに平成 23 年より硫黄山登山口の使用が再開され、硫黄山や知床連山の登山者数が増加しているところであるが、登山道ルートの不明瞭な箇所がみられることから、道 迷 い等 が発 生 しやすく、また登 山 道 外 への踏 み外 しによる周 辺 の植 生 帯 への影 響が見 られる。以 上 のことを踏 まえて、本 業 務 は、高 山 植 物 等 植 生 保 護 や登 山 者 の道 迷 い防 止 のため、踏 み出 し防 止 ガイドロープ（鉄 杭 も含 む）（以 下 ガイドロープと記 載 ）や水 切 り設 置 箇 所 の管理等を行うものである。

1）業務名称

平成 27 年度知床世界自然遺産地域における登山道管理業務

2）業務場所

北海道斜里郡斜里町及び目梨郡羅臼町(実施位置図参照)

3）工期

自 平成 27 年 6 月 22 日

4）発注者

北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所

5）請負者

知床山考舎 代表 滝澤大徳

至 平成 27 年 11 月 27 日

北海道斜里郡斜里町字峰浜 54 番地 32

1-2.業務内容（1）羅臼岳登山道の管理等
1)登山道等の状況確認及び清掃
作業内容

区間・数量

資材・工具

登山道や設置施設（羅 臼平 フードロッカー等 ）の状
況確認、清掃、転石除去、ササ等刈払い

岩尾別登山口〜二の肩ノコギリ、枝打ちバサミ

マーキング再塗装

大沢入口〜羅臼岳山頂

カラースプレー塗料、テンプレート2)ガイドロープの設置・補修・展開及び管理
作業内容

区間・数量

資材・工具

①残雪期ガイドロープの設置・展開

大沢下部〜羅臼平（残雪期 6 月下旬〜。1 泊 2 日）

従前使用のロープ及び鉄杭②ガイドロープの設置・補修・展開

羅臼平〜二の肩（6 月下旬〜。1 泊 2 日）

従前使用のロープ及び鉄杭③ 残 雪 期 ガ イ ド ロ ー プ の 大沢下部〜羅臼平
打ち直しと本ガイドロープ （融雪期 6 月下旬から 6 週間、週 2 回の設置・補修・展開程度）①のロープ及び鉄杭④ガイドロープの管理

大沢下部〜羅臼平（7 月〜9 月に 2 週に 1 回程度）①、③のロープ及び鉄杭⑤ガイドロープの緩め・撤去

大沢下部〜二の肩（10 月中旬に 2 泊 3 日）②、④のロープ及び鉄杭

3)水切り設置箇所の補修・管理
作業内容

区間・数量

資材・工具

流路の確保、構造物の補 極楽平〜銀冷水の既設 50 個所
修及び泥や落葉等の撤去 （7 月〜9 月中旬に 2 週に 1 回程度。
等管理
融雪時機及び大雨等荒天予想前後日）

ショベル

4)土のう設置箇所の補修
作業内容

区間・数量

資材・工具

土のう設置箇所の補修

既設土のう階段に対し計 20 袋程度（期間中 1 泊 2 日 1 回）

オリジナルグリーン土のうPE(12×12)OD 色 450×750
または同 等 品 、ショベル

35)携帯トイレブースの管理作業
作業内容

区間・数量

資材・工具

清掃等管理、利用状況や 銀冷水携帯トイレブース及び周辺施設の状況記録（冬季養生解除後〜冬季養生）（2）硫黄山・知床連山の登山道管理等
1)登山道の状況確認及び清掃
作業内容

区間・数量

資材・工具

植 生 保 護 の 為 の ロー プ ・ 硫黄山登山道及び知床連山縦走路
テ ー プ 、 看 板 等 点 検 ・ 整 （7 月上〜10 月上旬）
理、ゴミ拾い
定点写真記録

二ツ池新道（7 月上〜10 月上旬）

2)ガイドロープの設置・補修・展開及び管理
作業内容

区間・数量

資材・工具

ガイドロープの設 置 ・補修・展開

大岩分岐〜硫黄山山頂（7 月上〜10 月上旬に 2 泊 3 日 3 回）

従前使用に加え新規購入のロープ及び鉄杭

ガイドロープの緩め・撤去

大岩分岐〜硫黄山山頂（登山シーズン終了前）

上記のロープ及び鉄杭

作業内容

区間・数量

資材・工具

土のうの設置二ツ池等に対し計 20 袋程度（7 月上〜10 月上旬に 2 泊 3 日 3 回の内で実施）

オリジナルグリーン土のうPE(12×12)OD 色 450×750
または同 等 品 、ショベル

作業内容

区間・数量

資材・工具

ハイマツ・ナナカマド等の剪定・刈払い

知床連山縦走路（7 月上〜10 月上旬に 2 泊 3 日 3 回の内で実施）

ノコギリ、枝打ちバサミ

3)土のうの設置

4)ハイマツ等の剪定・刈払い4

2.実施作業
2-1.使用資材（新規準備分）
資材名(規格)

指定数量

準備数量

使用数量

備考

オリジナル
グリーン土のうPE(12×12)OD 色
450×750（1）羅臼岳 20 袋（2）縦走路 20 袋（1）25 袋（2）25 袋（1）25 袋（2）25 袋準備数量及び使用数量は
設 置 数 。新 規 作 成 時 は袋を二 重 にして使 用 しているので枚数は倍となる

鉄杭(長さ 1.2m)

硫黄山 10 本

10 本

10 本

硫黄山は 6 月下旬の作業
開 始 時 点 で残 雪 なく、使用する必要がなかったた
め羅 臼 岳 大 沢 の残 雪 期 のロープ仮展開で使用し、
融 雪 後 、既 存 の 旧 型 の 鉄杭と交換して、登山道に打
ち込み済み

クレモナロープ(6mm×200m)

硫黄山 1 本

1本

1本

来 年 以 降 の残 雪 期 の仮 展
開 と 補 修 の た め 100m を
第 一 火 口 分 岐 付 近 にデポ
ジット

1本

1本

マーキングにはテンプレー
ト使用

マーキング用カラー
スプレー塗料(黄色)

マーキング用テンプレート規格5土のう袋（硫黄山）

土のう袋（羅臼岳）

新規購入鉄杭新規購入ロープ（クレモナロープ）

マーキング用スプレー塗料、テンプレート

枝払い用剪定ばさみ、のこぎり

6

2-2.作業数量
月

日程

計画

実施

6月

日帰り
1泊2日
2泊3日

3回
n/a
n/a

2回
n/a
n/a

7月

日帰り
1泊2日
2泊3日

10 回
n/a
n/a

9回
4 回（8 日）
n/a

8月

日帰り
1泊2日
2泊3日

1回
n/a
1 回（3 日）6回
1 回（2 日）2 回（6 日）

9月

日帰り
1泊2日
2泊3日
3泊4日

3回
n/a
1 回（3 日）
n/a

8回
n/a
1 回（3 日）1 回（4 日）

10 月

日帰り
1泊2日
2泊3日

1回
n/a
1 回（3 日）4回
1 回（2 日）
n/a

11 月

日帰り
1泊2日
2泊3日

1回
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

合計

日帰り
1泊2日
2泊3日
3泊4日

19 回（19 日）
n/a
3 回（9 日）n/a

29 回（29 日）
6 回（12 日）
3 回（9 日）1 回（4 日）総合計のべ

22 回（28 日）

39 回（54 日）

7

備考

2-3.作業実施状況
月日曜日

作業位置

作業内容

6 月 22 日（月）事務打合せ

6 月 23 日（火）資材発注

6 月 24 日（水） 硫黄山

ロープ展開

新噴火口

人数

備考

1

石積み撤去（1 カ所）

6 月 25 日（木）6 月 26 日（金）6 月 27 日（土） 羅臼平
銀冷水

ロープ展開完了、フードロッカー点検

1

携帯トイレブース管理

6 月 28 日（日）6 月 29 日（月）6 月 30 日（火）
月日曜日

作業位置

作業内容

人数

7 月 1 日（水）7 月 2 日（木） 銀冷水

携帯トイレブース点検

三ッ峰

フードロッカー点検

二ッ池

フードロッカー点検

1

7 月 3 日（金） 第一火口分岐

ロープ展開完了1

7 月 4 日（土） 二の肩〜岩清水

ロープ仮展開1大沢

ロープ（1 索展開完了、2-6 索仮展開）

銀冷水

携帯トイレブース点検

二ッ池

フードロッカー点検

1

7 月 5 日（日） 硫黄山〜登山口

登山道状況確認1

7 月 6 日（月） 二の肩〜岩清水

ロープ展開完了

1

岩清水〜羅臼平

ロープ展開完了

銀冷水

鉄杭荷上げ

7 月 7 日（火） 銀冷水→大沢

鉄杭荷上げ

大沢

ロープ（2-6 索修正）

銀冷水

携帯トイレブース点検

岩尾別〜銀冷水

枝払い、水切り管理

ウトロ

事務打合せ

1

7 月 8 日（水） 第一火口

フードロッカー点検

1

7 月 9 日（木） 硫黄山〜登山口

登山道状況確認

1

ロープ展開完了1

7 月 10 日（金）7 月 11 日（土） 第一火口分岐8

備考

7 月 12 日（日） 大沢

ロープ（2-6 索修正）

羅臼平

フードロッカー点検

銀冷水

携帯トイレブース点検1

7 月 13 日（月）7 月 14 日（火）7 月 15 日（水）7 月 16 日（木） 大沢
銀冷水

ロープ（2-6 索修正、7-8 索仮展開）

1

携帯トイレブース点検

7 月 17 日（金）7 月 18 日（土） 大沢

ロープ（2-8 索修正）

銀冷水

携帯トイレブース点検

極楽平

水切り管理

1

7 月 19 日（日）7 月 20 日（月）7 月 21 日（火） 大沢

ロープ（2-8 索修正）

1

羅臼平

フードロッカー点検（ゴミ有り）

ゴミ回収

銀冷水

携帯トイレブース点検（ゴミ有り）

ゴミ回収

極楽平

水切り管理（低気圧接近前対応）

極楽平〜銀冷水

ササ等刈払い

7 月 22 日（水）低気圧通過

7 月 23 日（木）7 月 24 日（金） 大沢

ロープ（4-6 索修正）

銀冷水

携帯トイレブース点検

7 月 26 日（日） 銀冷水

携帯トイレブース点検1

7 月 25 日（土）大沢
7 月 27 日（月） 羅臼平

ロープ（2-6 索修正）
フードロッカー点検

銀冷水

携帯トイレブース点検

極楽平

水切り管理（低気圧通過後対応）

7 月 28 日（火） 大沢

1

ロープ（2-3 索修正）

三ッ峰

フードロッカー点検

二ツ池

フードロッカー点検、新道定点写真記録

7 月 29 日（水）7 月 30 日（木）7 月 31 日（金）

9

1

1

月日曜日

作業位置

8 月 1 日（土） 銀冷水

作業内容
携帯トイレブース点検（扉鍵不調）

大沢

ロープ（4-6 索修正、16,17 索仮展開）

三ッ峰

フードロッカー点検

8 月 2 日（日） 二ツ池
知円別岳分岐フードロッカー点検、新道定点写真記録

人数
1

1

破損看板撤去8 月 3 日（月）8 月 4 日（火）8 月 5 日（水） 大沢

ロープ（16,17 索完了、22-24 索仮展開）

銀冷水

携帯トイレブース点検

極楽平〜銀冷水

ササ等刈払い、水切り管理1

8 月 6 日（木）8 月 7 日（金）8 月 8 日（土）8 月 9 日（日） 銀冷水

携帯トイレブース点検大沢

ロープ（2-5 索完了、6-8 索修正）

羅臼平

フードロッカー点検

8 月 10 日（月） 三ッ峰

フードロッカー点検

二ツ池
8 月 11 日（火） 第一火口

1

1

フードロッカー点検、新道定点写真記録
フードロッカー点検1

ロープ（11,12,14,18,19 索修正、20-24 索完了）

1

8 月 12 日（水）8 月 13 日（木） 大沢
銀冷水
8 月 14 日（金） 羅臼平

携帯トイレブース点検
フードロッカー点検

大沢

ロープ（6 索完了）

銀冷水

携帯トイレブース点検1

8 月 15 日（土）8 月 16 日（日）8 月 17 日（月） 大沢

ロープ（14 索完了、7,8,18,19 索修正、
13,15 索仮展開）

銀冷水

携帯トイレブース点検

8 月 20 日（木） 銀冷水

携帯トイレブース管理1

8 月 18 日（火）8 月 19 日（水）羅臼平

フードロッカー点検

8 月 21 日（金）8 月 22 日（土）
10

1

備考

8 月 23 日（日）8 月 24 日（月）8 月 25 日（火）ロープ（18-19 索完了、7,8,11-13,15 索修
正、9,10 索仮展開）

8 月 26 日（水） 大沢
銀冷水

1

携帯トイレブース管理

8 月 27 日（木） 羅臼平

フードロッカー点検1

8 月 28 日（金） 三ッ峰

フードロッカー点検

1

二ツ池
8 月 29 日（土） 第一火口

フードロッカー点検（ゴミ有り）、新道定点
写真記録
フードロッカー点検

ゴミ回収
1

8 月 30 日（日）8 月 31 日（月）

月日曜日

作業位置

作業内容

人数

備考

9 月 1 日（火）9 月 2 日（水）9 月 3 日（木）9 月 4 日（金） 羅臼平

フードロッカー点検（デポ有り）

銀冷水

携帯トイレブース管理（ゴミ有り）

ゴミ回収

9 月 7 日（月） 銀冷水

携帯トイレブース管理（汚損有り）

1 洗浄

9 月 5 日（土）9 月 6 日（日）大沢

ロープ（7-12,15 索完了=全索完了）

羅臼平

フードロッカー点検、石積み撤去

9 月 8 日（火） 三ッ峰
二ツ池
9 月 9 日（水） 第一火口

フードロッカー点検

1

フードロッカー点検、新道定点写真記録
フードロッカー点検

1

銀冷水

携帯トイレブース管理

1

極楽平〜銀冷水

ササ等刈払い、水切り

9 月 10 日（木）9 月 11 日（金）9 月 12 日（土）9 月 13 日（日）9 月 14 日（月） 第一火口

フードロッカー点検1

9 月 15 日（火） オッカバケ岳

土のう設置（補修 3 袋、新規 10 袋）、ハイ
マツ等剪定・刈払い1

11

9 月 16 日（水） オッカバケ岳

土のう設置（新規 12 袋）

二ツ池

フードロッカー点検、新道定点写真記録、ハイマツ等剪定

銀冷水

携帯トイレブース管理

極楽平〜銀冷水

ササ等刈払い、水切り

9 月 17 日（木） 岩尾別〜銀冷水

枝払い、水切り

1

1

1

銀冷水

携帯トイレブース管理

第一火口

フードロッカー点検、ゴミ有り

第一火口分岐ロープ冬養生（緩め、撤収）

硫黄山

ロープ冬養生（緩め、撤収）、マーキング（再塗装 10・新規 8 カ所）

硫黄川

石積み撤去（1 箇所）

沢出合〜新噴火口

ハイマツ等剪定

1 ゴミ回収9 月 18 日（金）9 月 19 日（土）9 月 20 日（日） 羅臼平
銀冷水

フードロッカー点検

1

携帯トイレブース管理

9 月 21 日（月）9 月 22 日（火）9 月 23 日（水） 羅臼平
銀冷水

フードロッカー点検

1

携帯トイレブース管理（汚損有り）

清掃

9 月 24 日（木）9 月 25 日（金） 羅臼平
銀冷水

フードロッカー点検

1

携帯トイレブース管理

9 月 26 日（土）9 月 27 日（日）9 月 28 日（月）9 月 29 日（火） 羅臼平
銀冷水

フードロッカー点検

1

携帯トイレブース管理

9 月 30 日（水）

月日曜日

作業位置

作業内容

人数

10 月 1 日（木）10 月 2 日（金）10 月 3 日（土） 羅臼平
銀冷水

フードロッカー点検
携帯トイレブース管理

10 月 4 日（日）
12

1

備考

10 月 5 日（月） 羅臼岳〜二の肩マーキング（再塗装 5・新規 3 カ所）

二の肩〜岩清水ロープ冬養生（緩め、撤収）完了

大沢

土のう設置（袋詰め）

10 月 6 日（火） 岩清水〜羅臼平
羅臼平 野営指定地
大沢

ロープ冬養生（緩め、撤収）完了

1

1

ロープ冬養生（緩め、撤収）完了、フード
ロッカー点検（ゴミ有り）
ロープ冬養生（1-8 索緩め、9,11 索撤収）、土のう設置（補修 16 袋、新規 9 袋）

銀冷水

携帯トイレブース管理

極楽平〜銀冷水

ササ等刈払い、水切り

ゴミ回収

10 月 7 日（水）10 月 8 日（木）低気圧通過

10 月 9 日（金）低気圧通過

10 月 10 日（土）10 月 11 日（日）10 月 12 日（月） 大沢

ロープ冬養生（4,6,10,14-17 索緩め、
1-3,5,7,8,12,13,18-24 索撤収）完了

大沢→銀冷水

撤収ロープ（18-24 索）荷下げ

銀冷水

携帯トイレブース管理

1

10 月 13 日（火）10 月 14 日（水） サシルイ岳羅臼平
10 月 15 日（木） サシルイ岳
三ッ峰

ハイマツ等剪定

1

フードロッカー点検
ハイマツ等剪定

1

フードロッカー点検

10 月 16 日（金）10 月 17 日（土）10 月 18 日（日）10 月 19 日（月）10 月 20 日（火）10 月 21 日（水）10 月 22 日（木） 極楽平〜銀冷水

水切り管理

1

10 月 23 日（金）10 月 24 日（土）10 月 25 日（日）10 月 26 日（月）10 月 27 日（火）10 月 28 日（水）10 月 29 日（木）13

10 月 30 日（金）10 月 31 日（土）

月日曜日

作業位置

作業内容

11 月 1 日（日）11 月 2 日（月）11 月 3 日（火）11 月 4 日（水）11 月 5 日（木）11 月 6 日（金）11 月 7 日（土）11 月 8 日（日）11 月 9 日（月）11 月 10 日（火）報告書作成

11 月 11 日（水）報告書作成

11 月 12 日（木）事務打合せ、報告書作成

11 月 13 日（金）報告書作成

11 月 14 日（土）11 月 15 日（日）11 月 16 日（月）

報告書作成

11 月 17 日（火）11 月 18 日（水）11 月 19 日（木）11 月 20 日（金）11 月 21 日（土）11 月 22 日（日）11 月 23 日（月）11 月 24 日（火）11 月 25 日（水）11 月 26 日（木）11 月 27 日（金）

14

人数

備考

2-4.実施位置図（1）羅臼岳登山道の管理等

岩尾別登山口	 弥三吉水	
 水切り補修 10 個所	 刈払い 800m	
 水切り補修 3 個所	
 
極楽平	
 

土のう補修 16 袋、新設 9 袋	
 ロープ設置計 900m（冬期緩め、撤去）	
 銀冷水

携帯トイレブース管理	 フードロッカー確認	
 ロープ設置 50m（冬期撤去・緩め）	
 石積み除去 1 箇所	
 

大沢	
 

ロープ設置 250m（冬期緩め）	
 

羅臼平	
 

ロープ設置 70m（冬期緩め、撤去）	
 
岩清水	
 

	
 マーキング補修 5 個所、新規 3 個所	
 羅臼岳山頂	
 15

（2）硫黄山・知床連山の登山道管理等

硫黄山カムイワッカ登山口	
 石積み除去 1 個所	
 ハイマツ等剪定 2m	
 新噴火口

ハイマツ等剪定 800m	
 マーキング補修 10 個所、新規 8 個所	
 ロープ設置 200m（冬期撤去・緩め）	
 石積み除去 1 個所	
 	
 ロープ設置 50m（冬期撤去・緩め）	
 
硫黄山	
 

大岩分岐	
 

第一火口分岐	 第一火口テントサイト	 フードロッカー確認	
 ハイマツ等の剪定・刈払い×50m	
 木杭打ち直し×1 個所	 知円別分岐	
 

破損標識撤去	 二ッ池新道定点写真記録	
 岩尾別登山口	 ハイマツ剪定 2m	
 フードロッカー確認	
 

南岳	
 

二ッ池テントサイト
オッカバケ岳	 ハイマツ等剪定 300m	
 ハイマツ等剪定 90m
土のう補修 3 袋
、新設 22 袋

サシルイ岳

三ツ峰テントサイト	 フードロッカー確認	
 
三ツ峰	
 

羅臼平	
 

16

2-5.実施位置・内容対応表（1）羅臼岳登山道の管理等
実施位置

1）
2)
3)
4)
5）
登山道等の状況 ガ イ ド ロ ー プ の 水 切 り 設 置 箇 所 土 の う 設 置 箇 所 携 帯 ト イ レ ブ ー
確認及び清掃設 置 ・ 補 修 ・ 展 の補修・管理の補修
スの管理作業
開及び管理

羅臼岳山頂

山頂直下〜二の肩マーキング
補修 5、新規 3

二の肩〜岩清水設置 70m
冬期撤去
・緩め

岩清水〜羅臼平

設置 250m
冬期緩め

羅臼平 野営指定地

フードロッカー確
認
石積み除去 1

設置 50m
冬期撤去
・緩め

羅臼平〜大沢最上部
大沢上部（最上部〜第二の岩場）

設置 450m
冬期撤去
・緩め

大沢中部
（第二の岩場〜第一の岩場）

設置 100m
冬期撤去
・緩め

大沢下部
（第一の岩場〜大沢入口）

設置 350m
冬期撤去
・緩め

補修 16 袋新設 9 袋大沢入口〜銀冷水

銀冷水

清掃等管理

銀冷水〜仙人坂極楽平

補修 3

刈払い 800m

補修 10

弥三吉水
〜岩尾別登山口※登山道等の状況確認はすべての作業実施時に並行して実施。状況については作業写真で説明

17

（2）硫黄山・知床連山の登山道管理等
実施位置

1）
2)
3)
登山道の状況確認及 ガイドロープの設置・ 土のうの設置
び清掃
補修・展開及び管理

4)
ハイマツ等の剪定・刈払い

カムイワッカ登山口〜旧硫黄採掘地跡
旧硫黄採掘地跡
新噴火口

石積み除去 1

ハイマツ等剪定 2m

新噴火口最上部〜沢出合い

ハイマツ等剪定 800m

硫黄川

石積み除去 1

大岩分岐
〜硫黄山山頂マーキング
補修 10、新規 8

設置 200m
冬期撤去・緩め

硫黄山山頂
硫黄山山頂直下〜第一火口分岐
第一火口テントサイト

設置 50m
冬期撤去・緩め
フードロッカー確認

コケシ岩
知円別岳

破損標識撤去

知円別平
南岳
二ツ池新道
二ツ池テントサイト

定点写真記録フードロッカー確認

ハイマツ等剪定 2m

オッカバケ岳補修 3 袋、新設 22 袋 ハイマツ等剪定 90m

ミクリ沼
サシルイ岳
三ツ峰テントサイト

ハイマツ等剪定 300m
フードロッカー確認

三ツ峰※登山道等の状況確認はすべての作業実施時に並行して実施。状況については作業写真で説明

18

2-6.ガイドロープ展開図（1）羅臼岳大沢19

（1）硫黄山周辺

20

2-7.作業実施概要（1）羅臼岳登山道の管理等（1）-1）登山道等の状況確認及び清掃
登山道や施設の状況確認と清掃は他の作業実施時に適時実施した。ササ等刈払い極楽平を中心に実施した。マーキングは羅臼岳山頂から岩清水上部までの区間で実施した。
（1）-2）ガイドロープの設置・補修・展開及び管理
本年は大沢の融雪の開始が遅く、上段（第 1〜8 索）の展開は 7 月上中旬から開始したが、登山道に雪がなくなり完全に展開が完了したのは 8 月上旬となった。もっとも融雪が遅くなった中段（第 9〜17 索）は 8 月にはいってからの展開、完了は 9 月上旬、下段（第 18〜24 索）は 8 月上中旬の展開、完了となった。
雪が厚く氷状に融雪が緩やかに進行した中下段に対して、上段は融雪開始後は順調に進行したため、ロープの配置や露出した鉄杭にセットしていくなどの修正作業は 2〜4 日間隔で実施した。
（1）-3）水切り設置箇所の補修・管理
低気圧通過などの前後に既設の水切りに詰まった落葉や土砂の除去を行った。
極楽平は平坦地なことから以前より水切りによる導水が難しかったが、登山道が掘削されて水切り位置より低くなることで導水が困難な箇所が増加してきた。このことから平成 26 年度に極楽平北部標柱設置箇所の前後を石積みまたは土のうで水流コントロールするように切り替えたが、本年 10 月 8 日から 9日にかけて台風 23 号から変わり発達した低気圧による大雨でこれらの箇所がガリー化した。
ガリー化の原因としては大量の降雨により流下してきた
水流が水切りに入らずに直進、以前より谷状地形になっていた箇所に流れ込んだことでさらに勢い、水深が増し、水流コントロールのための設置物より下流に流下したことで短時間で穿掘されたためと考えられる。
今回ガリー化した地域は以前にもガリー化して通行不能となり登山道を切り替えた経過がある。昭和 56 年 8 月の豪雨災害は岩尾別

21

地区やウトロに大きな被害をもたらしたが、岩尾別登山道各所でも流水によりガリー化した。その後も経年的に穿掘が進み、最終的には深さ 1.5m 前後に達するなど通行が困難になったことから、平成 4〜6 年に登山道に並行する形で西側に数メートルの位置に切り替え、これが現道となり、切り替え前の
旧道は水切りの導水路とした。なお、650m 岩峰上部の土のう階段や銀冷水手前もこの際に切り替えられたものである。
（1）-4）土のう設置箇所の補修
大沢中段（ガイドロープ第 18〜19 索区間）で補修を実施した。補修にあたっては袋が破れている
ものは入れ替えを行った。また、水流をコントロールするために移設、追加した土のうもある。
（1）-5）携帯トイレブースの管理作業
ブース内外の清掃を実施した。ブース裏手での放尿排便が見られることから斜里町ポイ捨て禁止
条令の看板と規制ロープを設置した。

（2）硫黄山・知床連山の登山道管理等（2）-1）登山道の状況確認及び清掃
植生保護の為のロープ・テープ、看板等点検・整理、ゴミ拾い等は各作業の移動などの際に実施。
知円別岳分岐で倒壊していた鉄製標識は昭和 40 年代に斜里山岳会が本地点と南岳分岐、大岩分岐に設置したもので、これで機能しているのは南岳分岐のみとなった。倒壊した標識は一般登山者
が間違えないように目につかないハイマツの林内に移動させた。
硫黄山崩落地のトラバースルートは新たな崩落も見られなかったことからペイントを新規追加した。
二ツ池新道定点写真記録は二つ池野営指定地側から南岳分岐方面に定点を設定して撮影した。
（2）-2）ガイドロープの設置・補修・展開及び管理
大岩分岐から硫黄山、第一火口分岐前後までのロープ展開と冬養生をおこなったが、硫黄山崩落
地トラバースルートは落石でロープを切断される可能性や、融雪期にロープが引っ張られることから冬養生時に収容している。その他のロープは道迷い防止のため緩めるのみでルートがわかるようにした。
（2）-3）土のうの設置
平成 25、26 年度に設置されたオッカバケ岳北東斜面のガリー化した登山道に延長配置した。
土のう袋の内容物は平成 25、26 年度と同様に登山道を流下して堆積した土砂を使用したが、粒が細かい泥様に近く、また、水分を多く含むようになったことから、土のう作製に適さなくなってきている。
（2）-4）ハイマツ等の剪定・刈払い
硫黄山登山道と縦走路各所でハイマツを中心に剪定作業を実施した。作業にあたっては歩行時に引っかかる登山道に張り出した枝を剪定した。また、幹が割れて登山道を横断するように倒れたた
め、跨ぐことも潜ることも難しくなったハイマツ等も切断除去した。

22

3.作業写真（1）羅臼岳登山道の管理等（1）-1）登山道等の状況確認及び清掃

7 月 21 日 羅臼平フードロッカーへのゴミ状況

9 月 7 日 羅臼平テントサイト 石積み状況

9 月 16 日 極楽平 笹刈り 前

9 月 16 日 極楽平 笹刈り 後

10 月 5 日 マーキング補修 前

10 月 5 日 マーキング補修 後23

（1）-2）ガイドロープの設置・補修・展開及び管理

6 月 27 日 羅臼平野営指定地 メアカンキンバイ
群生地 ロープ展開中

6 月 27 日 羅臼平野営指定地 メアカンキンバイ
群生地 ロープ展開後

10 月 6 日 羅臼平野営指定地 メアカンキンバイ
群生地 ロープ冬養生 前

10 月 6 日 羅臼平野営指定地 メアカンキンバイ
群生地 ロープ冬養生 緩め、撤収 後
上段は撤収し始点鉄杭に結束。下段は緩め

7 月 4 日 第 1〜3 索 展開前

7 月 4 日 第 1〜3 索 展開前

24

7 月 4 日 第 2〜4 索修正
前年（平成 26 年）同時期は積雪は消滅し、この区間の登山道は全て出ていた

7 月 12 日 第 2〜4 索修正

7 月 24 日 第 2〜4 索状況

7 月 24 日 第 5〜6 索修正。右岸（写真左側）の
雪面に岩が露出し始めたのでロープを修正

7 月 26 日 第 5〜6 索修正。右岸（写真左側）の岩が完全に露出したのでロープを修正

8 月 1 日 第 5〜6 索修正。右岸（写真左側）の岩などの融雪にあわせてロープを修正

25

8 月 5 日 第 12〜15 索地点 残雪状況
9 月 7 日 第 12〜15 索 展開完了
前年（平成 26 年）は 6 月下旬で残雪はなく登山道 残雪がある 8 月 13 日に仮展開したものが露出していた10 月 12 日 第 1〜4 索 ロープ冬養生（撤去）前10 月 12 日 第 1〜4 索 ロープ冬養生（撤去）作業中

10 月 12 日 第 1〜4 索 ロープ冬養生（撤去）後

10 月 12 日 第 1〜4 索 ロープ冬養生（収納）
羅臼平入口側第 1、2 索の始点鉄杭にデポジット

26

10 月 12 日 第 7〜8 索 ロープ冬養生（撤去）前10 月 12 日 第 7〜8 索 ロープ冬養生（撤去）後

10 月 12 日 第 18〜21 索 ロープ冬養生（撤去）前

10 月 12 日 第 18〜21 索 ロープ冬養生（撤去）後10 月 12 日 ロープ冬養生（収 納 ）融 雪 時 比 較 的 早 く露 出 す る 第 一 の 岩 場 前 後のロープは現 地 にデポジット

10 月 12 日 ロープ冬養生（収容）遅 くまで融 雪 しない大 沢 下 部 に使 用 するロープは銀 冷 水 まで荷 下 げし、広 場 奥 の一 段 高 い
場 所 にデポジット

27

（1）-3）水切り設置箇所の補修・管理

8 月 5 日 極楽平 水切り補修前
写真上側の登山道と左側の沢型の両方から流下して、写真下側の登山道に流れ込んでいる

8 月 5 日 極楽平 水切り補修後
写真左側に導水

9 月 17 日 極楽平 水切り補修前

9 月 17 日 極楽平 水切り補修後
写真右側に導水

9 月 17 日 極楽平 水切り補修前

9 月 17 日 極楽平 水切り補修後
写真斜め左上側に導水

28

（1）-4）土のう設置箇所の補修

10 月 6 日 大沢 土のう補修 前

10 月 6 日 大沢 土のう補修 作業中
ステップとして使用されるため穴が空いた土のう袋

10 月 6 日 大沢 土のう補修 作業中
土のう袋は二重にして使用

10 月 6 日 大沢 土のう補修 後

10 月 6 日 大沢 土のう補修 作業中

10 月 6 日 大沢 土のう補修 後流 水 コントロールのため部 分 的 に土 のうの一 を変 更 したり追 加 をしている29

（1）-5）携帯トイレブースの管理作業

7 月 21 日 ブース周 辺 ゴミ状 況
テッシュペーパーの袋 など。回 収

7 月 21 日 ブース内 ゴミ状 況
便 器 背 後 にペーパー9 月 7 日 便 座 バケット 汚 損 状 況
洗浄

9 月 23 日 ブース裏 汚 損 状 況
斜 里 町 条 例 の規 制 看 板 下 に排 便 とペーパー
廃 棄 。回 収

9 月 23 日 便 座 バケット 汚 損 状 況
便 袋 に排 便 後 に吸 水 ポリマー粉 末 をふりかける
タイプの携 帯 トイレ使 用 時 にこぼしたものと考 えられる

9 月 23 日 便 座 バケット 洗 浄 状 況
吸 水 ポリマーを回 収 し水 洗 い30

3-（2）硫黄山・知床連山の登山道管理等（2）-1）登山道の状況確認及び清掃・植生保護の為のロープ・テープ、看板等点検・整理、ゴミ拾い

6 月 24 日 新 噴 火 口 石 積 み 撤 去 前

6 月 24 日 新 噴 火 口 石 積 み 撤 去 後

8 月 2 日 知円別分岐 鉄製標識倒壊状況
一 般 登 山 者 の目 の届 かないハイマツ内 に移 動

8 月 28 日 二つ池フードロッカー ゴミ状況
回収

9 月 17 日 第 一 火 口 ゴミ状 況
フードロッカーのすぐ近 くに排 泄 跡 と使 用 済 み
生 理 用 品 。回 収

9 月 17 日 硫 黄 山 崩 落 地 ペイント 前

31

9 月 17 日 硫 黄 山 崩 落 地 ペイント 中

9 月 17 日 硫 黄 山 崩 落 地 ペイント 後・二ツ池新道定点写真記録
	
 
二
つ
池
野
営
地
	
 
側	
 

7 月 28 日	
 8 月 10 日	
 32

9 月 16 日	
 

南
岳
分
岐
	
 
側

（2）-2）ガイドロープの設置・補修・展開及び管理

6 月 24 日 硫黄山崩落地 展開前

6 月 24 日 硫黄山崩落地 展開後

33

6 月 24 日 硫黄山崩落地 展開前

6 月 24 日 硫黄山崩落地 展開後

6 月 24 日 第一火口分岐周辺（第二前衛峰） 展
開前
前年（平成 26 年）冬仕舞いで緩めておいたもの

6 月 24 日 第一火口分岐周辺（第二前衛峰） 展
開後

9 月 17 日 硫 黄 山 崩 落 地 ロープ冬 養 生 （撤収 ）前

9 月 17 日 硫 黄 山 崩 落 地 ロープ冬 養 生 （撤収 ）後
撤 収 したロープは始 点 鉄 杭 に結 束34

9 月 17 日 硫 黄 山 崩 落 地 ロープ冬 養 生 （撤収 ）前

9 月 17 日 硫 黄 山 崩 落 地 ロープ冬 養 生 （撤収 ）後（2）-3）土のうの設置

9 月 15 日 オッカバケ岳北東 土のう作成
登山道から流出した土砂の堆積地から採取

9 月 15 日 オッカバケ岳北東 土のう新設 前

9 月 15 日 オッカバケ岳北東 土のう新設 作業中

9 月 16 日 オッカバケ岳北東 土のう新設 後35

9 月 16 日 オッカバケ岳北東 土のう新設 前。
大石の下部が掘れて段差が高くなり路肩の植生に踏み込まれている

9 月 16 日 オッカバケ岳北東 土のう新設 後
段差解消のため階段状に配置。階段内部に土のうを積んでかさ上げしている（2）-4）ハイマツ等の剪定・刈払い

9 月 15 日 二つ池〜オッカバケ岳 刈払い前

9 月 15 日 二つ池〜オッカバケ岳 刈払い後

9 月 16 日 二つ池 刈払い前

9 月 16 日 二つ池 刈払い後36

9 月 17 日 新噴火口〜沢出合 剪定前
ハイマツが登山道を横断するように寝てしまい、乗り越えるのもくぐり抜けるのも困難な状態になったので剪定

9 月 17 日 新噴火口〜沢出合 剪定後

9 月 17 日 新噴火口 剪定前
ハイマツが登山道上に張り出たため、登山者が不安定な石の上を通過するようになってきたので剪
定

9 月 17 日 新噴火口 剪定後

10 月 15 日 サシルイ岳 剪定前
ハイマツが登山道上に張り出たため剪定

10 月 15 日 サシルイ岳 剪定後37

○リサイクル適性の表示：紙へリサイクル可
本冊子は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[A ランク]のみを用いて作製しています。