北陸地方整備局

・記者発表

記者発表・資料配付

・資料配付
日件名時

令和元年 10 月 16 日
１９時４５分

台風第１９号（令和元年 10 月 16 日）の対応について（第１７報）

取り扱い ・発表をもって解禁

発 表 先 ・管内各県記者クラブ

令和元年１０月１６日１９時３０分現在
台風第１９号（令和元年 10 月 16 日）の対応について（第１７報）○千曲川 長野市穂保地先の「堤防決壊」箇所において、仮堤防が明日中（１０月１７日）、完成○全国の排水ポンプ車等による排水作業により、堤防決壊に関する浸水に対し、１０月１６日１２時００分時点で浸水面積約９．５ｋｍ２中約９．４３６ｋｍ２（約９９％）が解消
発表概要○長野市内にて本日より路面清掃を開始○これまでに北陸地方整備局職員のみならず、他の地方整備局からの応援も併せてのべ２２２名がＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ隊員として活動中○復旧作業にあたっては、新潟県・富山県・石川県・長野県の建設業協会及び各整備局の協力業者（のべ５７社）の協力を得て各地で復旧活動を実施
中北陸地方整備局
問い合わせ先ＴＥＬ（代表）０２５－２８０－８８８０

所 属氏 名企画部 企画課長

渡邉 望

1

北陸地方整備局対応状況（第１７報）
令和元年１０月１６日１９時３０分現在
下線部は第１６報からの変更点

１．北陸地方整備局の災害対応状況
台風第１９号の影響による被害を警戒し、１０月１１日１３時００分、北陸地方整備局は災害対策本部を設置。１０月１６日１６時００分に第６回災害対策本部会議を開催し、対応にあたっています。
１０月１６日１９時３０分時点の管内の情報は下記のとおり。

２．北陸地方整備局の防災体制状況
１０月１２日１７時４０分現在の北陸地方整備局は、「非常体制（風水害）」です。

３．河川の状況【国管理】【直轄管理】
・千曲川で浸水した２６箇所のうち、２５箇所で浸水が解消し、残る１箇所は長野市穂保地先。
・千曲川 長野市穂保地先において、１０月１３日５時３０分ごろ 「堤防が決壊」を確認
１０月１３日７時１０分頃より、協定業者による堤防決壊箇所の緊急対策工事（L＝約７０ｍ）を実施していましたが、仮堤防が明日中（１０月１７日）、完成します。
１０月１６日１２時００分時点で浸水面積約９．５ｋｍ２中約９．４３６ｋｍ２（約９９％）が解消され、浸水解消に向けて排水ポンプ車等による排水活動を継続中。
・千曲川 上田市諏訪形地先において、１０月１３日６時３０分ごろ 「堤防欠損」を確認
１０月１３日８時３０分頃より、協定業者による堤防欠損箇所の緊急対策工事(L＝約３００ｍ）を継続中【水位の状況】
・信濃川（大河津水位観測所・燕市）において、１０月１３日２１時２０分に氾濫危険水位を下回りました。
これで管内のすべての水位観測所が危険水位を下回りました。
(参考)10 月 14 日に緊急通行車両の通行を確保することを目的として、長野市及び須坂市内の被災地内に存ずる道路の管理者である関東地方整備局長野国道事務所、長野県、長野市、須坂市は災害対策基本法第７６条の６第１項の規定に基づき、国道 18 号(柳原北交差点～浅野交差点)等を指定

４．ダムの状況【直轄ダム】
管内の直轄ダムで洪水貯留操作を実施しているダムはありません※ダムの状況については、現時点で把握しているもの

2

５．道路の状況【国管理】・通行止め無し【補助国道および県道】
新潟県
・補助国道通行止め無し
・県道１１箇所 通行止め（孤立有：１箇所）
富山県
・補助国道１箇所 通行止め（孤立なし）
・県道１箇所 通行止め（孤立なし）
石川県
・通行止め無し※道路の状況については、現時点で把握しているもの※補助国道および県道の通行止め箇所は、別添一覧参照

６．砂防の状況・補助砂防
新潟県：２２件① 土石流 ４件 人的被害なし（上越市１件、糸魚川市１件、妙高市１件、南魚沼市１件）② 地すべり １６件 人的被害なし（佐渡市２件、妙高市６件、糸魚川市２件、上越市４件、小千谷市１件、十日町市１件）③ がけ崩れ ２件 人的被害なし（糸魚川市２件）
石川県：１件 人的被害なし① がけ崩れ １件（珠洲市１件）
長野県 １９件① 土石流 １３件 人的被害なし（佐久穂町４件、上田市５件、長野市１件、長和町１件、小谷村１件、佐久市１件）② 地すべり ４件 人的被害なし（松本市１件、安曇野市１件、飯山市２件）③ がけ崩れ ２件 人的被害なし（飯山市１件、佐久市１件）

3７．支援状況【１０月１６日の災害対策機械派遣状況】
派遣先
長野県

長野市

クリーンピア千曲

種類

台数

排水ポンプ車

６台

照明車

４台

Ku-SAT

１台

活動状況
稼働中

佐久市

下水道管理センター

排水ポンプ車

１台

稼働中

長野市

国道 403 号

路面清掃車

４台

本日作業終了

散水車

３台

側溝清掃車

１台

排水管清掃車

１台

側溝清掃車

１台

排水管清掃車１台

Ku-SAT

１台稼働終了県道 34、35、70、77、
387 号

飯山市

飯山市内

館山市

道の駅

花の駅

本日作業終了

長野市

穂保地先

衛星通信車

１台

稼働中

中野市

岩井地先

Ku-SAT

１台

稼働終了

上田市

諏訪形地区

Ku-SAT

１台

稼働中※機械の支援については、現時点で把握しているもの【リエゾン派遣状況】
派遣日

派遣先

任務

派遣人数

内訳

派遣状況

10 月 12 日

長野県、長野市、

リエゾン

長野県３名

１名（北陸地方整備局）

到着済

上田市、松本市、 （情報連絡員）

１名（信濃川下流事務所）

到着済

千曲市、栄村、１名（富山河川国道事務所） 到着済

中野市、飯山市、長野市２名

２名（立山砂防事務所）

到着済

須坂市

上田市２名

２名（金沢河川国道事務所） 到着済

松本市２名

２名（松本砂防事務所）

帰還済

千曲市１名

１名（北陸地方整備局）

帰還済

栄村１名

１名（湯沢砂防事務所）

帰還済

中野市２名

２名（信濃川下流事務所）

帰還済

飯山市２名

２名（利賀ダム工事事務所） 到着済

須坂市１名

１名（北陸地方整備局）

帰還済※リエゾン：被災直後から先行的に派遣し、被災状況や被災自治体の支援ニーズを把握し、地方整備局等の災害対策本部に伝達するほか、自治体業務の支援を実施するもの【ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ派遣状況】
これまでに北陸地方整備局職員のみならず、他の地方整備局からの応援も併せてのべ２２２名がＴＥ
Ｃ－ＦＯＲＣＥ隊員として活動中

4

＜防災ヘリによる調査＞
派遣日

内容

派遣機材等

10 月 13 日

被災状況調査

四国地整：

人員
松本砂防事務所２名

防災ヘリ（愛らんど号） 千曲川河川事務所２名

派遣状況
12:00 出発
14:00
調査済

10 月 14 日

被災状況調査

北陸地整：

北陸地方整備局２名

防災ヘリ（ほくりく号）

8:35 出発
13:30
調査済

10 月 15 日

被災状況調査

四国地整：

千曲川河川事務所３名

防災ヘリ（愛らんど号）

10:00 出発
14:10調査済

〃〃

北陸地整：

信濃川下流河川事務所

防災ヘリ（ほくりく号） ２名
10 月 16 日

被災状況調査北陸地整：

7:00 出発
8:20 悪天により帰還

北陸地方整備局２名

防災ヘリ（ほくりく号）

8:30 出発
15:00
調査済＜１０月１６日の応急対策班の活動＞
派遣先

内容

派遣機材等人員

活動状況

長野県

排水ポンプ車に

近畿地整：

近畿地方整備局４名

近畿地整：待機中

長野市

よる排水活動排水ポンプ車６台

四国地方整備局３名

四国地整：待機中

四国地整：

九州地方整備局５名

九州地整：待機中

長岡国道事務所２名

本日作業終了北陸地方整備局１名

本日作業終了排水ポンプ車６台
九州地整：
排水ポンプ車５台
長野県

路面清掃支援飯山市

北陸地整：
側溝清掃車１台
排水管清掃車１台

長野県

路面清掃支援長野市

北陸地整：
路面清掃車４台
散水車３台
側溝清掃車１台
排水管清掃車１台＜１０月１６日のその他各種調査＞
派遣先

調査内容

長野県飯山市、中野市

浸水範囲調査四国地方整備局５名

調査中

河川被災状況調査

四国地方整備局５名

調査中

長野県小諸市人員

5活動状況長野県上田市

河川被災状況調査

四国地方整備局４名

調査中

長野県佐久穂町、南相木

河川被災状況調査

四国地方整備局４名

調査中

新潟県妙高市

道路被災状況調査

四国地方整備局１０名

調査中

長野県上田建設事務所

砂防被災状況調査

松本砂防事務所４名

調査中

立山砂防事務所４名

調査中

河川被災状況調査

富山河川国道事務所４名

調査中

砂防被災状況調査

四国地方整備局４名

調査中村

長野県佐久建設事務所※ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ：被災した地方公共団体などの災害対応を支援する国土交通省の組織です。
【その他団体からの支援状況】＜堤防緊急対策工事＞ ４社
・千曲川左岸 58k（長野市穂保地先）：千曲川河川事務所の協力業者

・千曲川左岸 104k（上田市諏訪形地先）：千曲川河川事務所の協力業者＜排水作業＞ ４７社
・新潟県建設業協会（７社）、富山県建設業協会（７社）、金沢河川国道事務所の協力業者（２社）、近畿地方整備局の協力業者（１８社）、四国地方整備局の協力業者（６社）、九州地方整備局の協力業者（７社）＜路面清掃作業＞ ６社
・新潟国道事務所の協力業者（１社）、長岡国道事務所の協力業者（１社）、高田河川国道事務所の協力業者（２社）、富山河川国道事務所の協力業者（１社）、金沢河川国道事務所の協力業者（１社）【被災状況調査】
派遣日
10 月 13 日

10 月 14 日

使用機材
ドローン

ドローン

１機

１機

調査箇所

人員

活動状況

長野市穂保地先の災害対策マネジメント室

堤防決壊箇所周辺

１名

長野市穂保地先の千曲川河川事務所１名

調査済

北陸技術事務所１名

調査済

千曲川河川事務所１名

調査済

調査済

堤防決壊箇所周辺
及び緊急復旧工事の進捗状況
10 月 15 日

ドローン

１機

千曲市及び長野市の浸水状況調査

10 月 16 日

ドローン

１機

長野市の浸水状況調査

6８．その他、今後、情報等が入れば随時お知らせします。

詳細情報は、北陸地方整備局ホームページ http://www.hrr.mlit.go.jp/でご覧頂けます。

北陸地整ＨＰ7＜補助国道および県道の通行止め箇所＞

別添新潟県１）県道：１１箇所（孤立有：１箇所）
路線名

区間名

備考
（孤立有・解除等）(一)飯山新井線

新潟県妙高市上平丸(一)飯山新井線

新潟県妙高市下平丸(主)落合六日町線

新潟県南魚沼市清水瀬

規制解除(一)二分栃尾線

新潟県長岡市栃堀刈谷田川ダム～群界

規制解除（主）小千谷十日町津南線

新潟県中魚沼郡津南町外丸（一）上郷結東宮野原線

新潟県中魚沼郡津南町上郷宮野原（主）飯山斑尾新井線

新潟県妙高市土路～長野県境（主）上越飯山線

新潟県上越市板倉別所（一）角島鹿瀬線

新潟県東蒲原郡阿賀町角島（一）上町屋釜沢糸魚川線

新潟県糸魚川市上野～御前山（主）上越飯山線

新潟県上越市板倉区上関田（一）後谷黒田上越妙高（停）線

新潟県妙高市青田～上越市上綱子（一）中ノ俣下綱子線

新潟県上越市中ノ俣～下綱子

孤立有富山県１）補助国道：１箇所
路線名
国道471号

区間名

備考（孤立有・解除等）

富山県富山市八尾町杉平～同市八尾町切詰

２）県道：１箇所(主)福光上平線

富山県南砺市刀利～同市西赤尾(一)山崎泊線

富山県下新川郡朝日町谷

1/1ページ

規制解除

長野市穂保地区の状況
10月14日 11時
浸水範囲
約5.5km2

写真②

浅野

長野市豊野支所
豊野中学校

写真①

清風園・介護医療院とよの豊野

10月15日 12時
浸水範囲
約1.5km2

写真②
１２：００撮影

クリーンピア千曲
赤沼

新幹線車両基地

津野

長沼小学校

長野県立総合リハビリ
テーションセンター
穂保

東北中学校
大町

10月13日 10時
浸水範囲 約9.5km2
柳原北

県道 村山豊野停車場線

赤沼南

10月16日 12時浸水範囲
約0.064km2
破堤点（千曲川左岸58.0k付近）

写真① 国道１８号周辺の浸水が解消（長野市豊野町浅野付近）（ １０月１５日１７時時点）（ １０月１６日１１時時点）

写真② 県道の浸水が解消（長野市豊野町豊野付近）（ １０月１５日１０時時点）（ １０月１６日１０時時点）

河川の出水状況（長野県）･①千曲川５８ｋ左岸（長野市穂保地先）の堤防決壊箇所において、緊急対策工事を継続中･②千曲川１０４ｋ左岸（上田市諏訪形地先）の堤防欠損箇所において、緊急対策工事を継続中･③千曲川５４ｋ右岸（小布施町山王島地先）④千曲川４９ｋ右岸（中野市栗林地先）⑤千曲川５２ｋ右岸（中野市立ヶ花地先）⑥千曲川５６ｋ右岸（小布施町飯田地先）⑦千曲川５７ｋ右岸（須坂市北相之島地先）⑧千曲川７１ｋ右岸（長野市松代町柴地先）⑨千曲川７５ｋ左岸（長野市篠ノ井小森地先）⑩千曲川７８ｋ右岸（千曲市雨宮地先）⑪千曲川７８ｋ左岸（長野市篠ノ井横田地先）⑫千曲川７９ｋ左岸（長野市篠ノ井塩崎庄ノ宮地先）⑬千曲川１０７ｋ右岸（上田市国分地先）の②を除く１２カ所において越水したが、現在は水位低下により、越水はしていない。

⑪⑫①○○ ⑤○③○×○⑦⑨○○○ ○○⑧⑩②④△○⑬⑥

千曲川58ｋ左岸（長野市穂保地先）
堤防決壊箇所の緊急対策工事

路面清掃状況 飯山市内

被災状況調査【河川】（東御市）

被災状況調査【砂防】（上田市）

直轄国道・補助国道の通行止め情報（新潟県）※県道の孤立発生箇所を含む（主）飯山斑尾新井線（孤立）

凡例：通行止め箇所（直轄国道・補助国道）：孤立発生箇所直轄国道・補助国道の通行止め情報（富山県）

国道471号（1カ所）

凡例：通行止め箇所（直轄国道・補助国道）