令和６年３月２１日
北九州市上下水道局

報道機関各位市の対応方針を公表します～ 公共事業評価【宇佐町・片野新町地区浸水対策事業】～
宇佐町・片野新町地区浸水対策事業について、｢公共事業評価に関する検討会議(外部評価)｣及び｢市民意見提出手続｣の結果を踏まえて、市の対応方針をまとめましたので公表します。

１

意見募集期間
令和６年２月１３日（火）２提出された意見

郵送
０人

ＦＡＸ
０人

持参
２人

合計
４人

１０件

内
訳
事業の推進について
市民周知について整備スケジュールについて事業費について合計４

令和６年３月１３日（水）まで

意見提出者 ４人
電子メール
２人

３

から

件 数
６件
２件
１件
１件
１０件

対応方針の公表【閲覧・配布】（１）上下水道局下水道計画課（小倉北区役所西棟６階）（２）各区役所総務企画課、出張所（３）広報室広聴課（市役所１階）
期間：令和６年３月２１日(木)～令和６年６月２０日(木)※土･日曜日、祝日を除く。時間は９時から１７時まで。

【ホームページ】
U R L：https://www.city.kitakyushu.lg.jp/suidou/s01101115.html
期間：令和６年３月２１日(木)～令和７年３月３１日(月)問い合わせ先
上下水道局下水道部下水道計画課
西田（課長）、麻生（係長）
電話 ０９３－５８２－２４８０

北九州市公共事業評価に関する検討会議及び市民意見を踏まえた市の対応方針【事前評価１】
事業名
宇佐町・片野新町地区浸水対策事業

北九州市
令和６年３月公共事業評価に関する検討会議及び市民意見を踏まえた市の対応方針（対象事業：宇佐町・片野新町地区浸水対策事業）【対応方針】
事業実施に向けた準備を継続することとし、今後行う基本設計を踏まえ、事前評価２を行うこととする。

【対応方針決定の理由】
本市ではこれまで、１０年に１度の降雨（53mm/h）（整備基準）に対して、浸水のない雨に強いまちをつくるため、雨水管や排水ポンプなどの整備に取組んできた。
しかしながら、近年、気候変動の影響により、局地的な豪雨や想定を上回る降雨の発生頻度が増加傾向にあり、整備基準を超える降雨によって浸水被害が発生している。
このような状況を受け、上下水道局では、令和３年３月に「雨水対策基本方針」を策定した。
この基本方針では、局地化・集中化する豪雨から市民の生活を守るため、「浸水リスク」や「都市機能集積度」を定量的に評価したうえで、新たに「重点整備地区」（１６地区）を設定し、本市における過去最大規模の降雨（70mm/h）に対して、床下浸水が概ね解消できるように、より一層効果的に雨水整備を進めることとしている。
宇佐町・片野新町地区（重点整備地区）では、平成２１年、２２年、２５年、２９年、３０年の豪雨により浸水被害が発生した。当地区においても雨水管などの整備を実施してきたが、平成３０年７月の豪雨では、市内で過去最大規模の降雨（70mm/h）を記録し、床上浸水１１０戸、床下浸水１５６戸の被害が発生した。
当地区は、国道３号などの緊急輸送道路や三萩野公園、メディアドームなどの防災拠点・大規模予定避難所といった地域防災計画に位置付けられた施設を有する地区であり、住宅も多く、人口が密集した地区となっているため、豪雨による浸水が発生した場合、被害の甚大化が想定され、経済的な損失は大きい。
なお、平成３０年７月の豪雨（70mm/h）と同規模の雨が降った場合、当地区では、家屋、事業所、公共施設等への直接的な被害に加え、営業停止等の間接的な被害が想定される。（被害想定額：約８０億円）
今後も気候変動の影響により、局地的な豪雨による浸水被害の発生リスクが増大する中、将来にわたって、市民の生命、財産を守り、暮らしの安全・安心を確保し、災害に強く、安らぐまちの実現を図るためには、浸水対策が必要である。
なお、公共事業評価に関する検討会議では、「本事業を計画どおり進めることについて異議は無い」とされ、事業実施にあたって留意すべき点が意見として挙げられた。
これらを踏まえ、事業概要及び検討会議の意見を踏まえた市の対応方針案について市民意見を募集した結果、｢事業の推進｣、｢市民周知｣、｢整備スケジュール｣、｢事業費｣に関する意見が寄せられた。なお、計画の修正を要する意見は無かった。
以上のことから、検討会議で示された留意点や市民から寄せられた意見を踏まえ、事業実施に向けた準備を継続することとし、今後行う基本設計でしっかり検討を行たうえで、事前評価２を行うこととする。

公共事業評価に関する検討会議における留意点とその対応（対象事業：宇佐町・片野新町地区浸水対策事業）
市の対応方針（案）
事業実施に向けた準備を継続することとし、今後行う基本設計を踏まえ、事前評価２を行うこととする。
公共事業評価に関する市の対応方針（案）

検討会議での意見（１）
コストについて事業費の見積もりは、地質調査等、事前の調査により、十分に精査された 況や地質調査資料等を確認しながら、い。

（２）

今後、基本設計において、現地の状本事業がどの地域の浸水対策に効事業費の精度を上げてまいりたい。
今後実施予定のパブリックコメン

市民への丁寧な 果があるのか、河川への影響など、市 トにおいて、ご指摘の内容が理解して説明について民に丁寧に説明を行っていただきた いただけるよう、資料に説明を追加すい。

（３）

自然災害は完全には防げないことることなどで対応したい。
浸水対策に関する広報（市政だよ十分なリスクコ を市民に理解していただく取り組み り、くらしの中の上下水道）や地元説ミュニケーショ を進めていただきたい。

明などの機会を活用して、市民に理解ンについてしていただけるよう努めてまいりたい。

（４）

河川や下水道への雨水の流入量を流域全体のあらゆる関係者が協働市民・企業の協 減らすために、市民や企業の協力を得 して浸水対策に取り組む「流域治水」
力についてられるような取り組みを進めていた の考え方を市民や企業へ理解していだきたい。

ただけるよう、今後も広く PR に努めてまいりたい。
また、今年度に開始した雨水タンクの助成制度なども引き続き PR してまいりたい。

（５）

事業の必要性を鑑み、早期に整備が早期に整備が完了するよう、今後も事業の早期の完 完了するよう努めていただきたい。

適正な事業の進捗管理等に努めてま成についていりたい。

（６）

工事計画の検討に際しては、作業員今後、基本設計において、作業員の安全な周辺環境 の安全、交通への影響や振動など、周 安全や道路規制等の社会的影響などの確保

辺環境に十分配慮されたい。

への配慮について、しっかり検討してまいりたい。

提出された市民意見の概要及びこれに対する本市の考え方（対象事業：宇佐町・片野新町地区浸水対策事業）
令和６年２月１３日から令和６年３月１３日まで実施いたしました「宇佐町・片野新町地区浸水対策事業」に対する市民意見募集におきましては、貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございました。
お寄せいただいたご意見の概要及びこれに対する本市の考え方を次のとおり公表いたします。
令和６年３月２１日■

意見募集結果
１ 実施時期 令和６年２月１３日（火）から令和６年３月１３日（水）まで
２ 意見提出状況（１）提出者 ４人（電子メール２人、郵送０人、ＦＡＸ０人、持参２人）（２）提出意見数 １０件

番号■ 提出された意見の概要及びこれに対する本市の考え方
事業の推進について ： ６件

１意見の概要本市の考え方浸水に対するリスクは今後も高まってくると思災害に強く、安らぐまうので、事業については賛成である。
２

方針･計画への反映

ちの実現を図るため、事この事業は、近年の激甚化・頻発する豪雨から 業を着実に推進してま市民の生活を守るため、有益かつ大変重要である いりたい。
ことを認識した。宇佐町・片野新町だけではなく、三萩野他、３地区等でも整備効果が発揮されることも有難い。

３

事業期間内に再び H30 年度規模の降水量が無いとも限らない。
「自助」「共助」「公助」を念頭にそれぞれの役割を継続することが大事、浸水対策事業が滞りなく進捗していくことを見守りたい。

４

事業の実施にあたり、設計段階から工事完成ま今後、基本設計等におでの間、コスト削減、早期完成、交通規制（安全 いて、交通規制や騒音対対策含む）や騒音対策などの意識を常に持っても 策などの社会的影響へらいたい。
５の配慮について、しっか

平成３０年７月の豪雨では、自宅前が道路冠水 り検討してまいりたい。
しており、自宅周辺にいたっては、膝付近まで浸 また、できる限りコスト水していたと記憶している。

削減に努めるとともに、いつ同じような状況になるか不安であるため、 早期完成に向け、今後も一日も早い事業の完了をお願いする。
６

適正な事業の進捗管理

自然災害に対し、対策を考え、事業化してもら 等に努めてまいりたい。
えることは非常にありがたい。過去に浸水被害に遭われた方々のことを考えると、今後被害に遭わないよう、一刻も早く対策を講じてもらいたい。

なし

市民周知について ： ２件
番号

１

意見の概要

本市の考え方くらしの中の上下水道（広報誌）に豪雨への備引き続き、浸水対策に方針･計画への反映

えとして内水氾濫状況等が掲載されており、広く 関する広報（市政だよ市民に周知されていることと推測されるが、時間 り、くらしの中の上下水の経過と共に意識も希薄になると思うので、引き 道）や地元説明などの機続き R6 年度の広報誌に期待している。
２

会を活用して、市民に理高齢者も多い地域のため、きめ細かい配慮や工 解していただけるようなし

夫も必要と思う。また、地域住民と信頼関係を築 努めてまいりたい。
くことも重要である。評価をした構成員の御意見のうち「市民への丁寧な説明」、「十分なリスクコミュニケーション」について、特に浸水発生エリアでは周知徹底をお願いする。
整備スケジュールについて ： １件
番号

１

意見の概要

本市の考え方

今回の対策で大きな管を設置するようだが、そ貯留管、増補管へ雨水方針･計画への反映の管へ流れこむようにするための付帯工事も令和 を流入させるための付１２年度までに終わるのか。

帯工事も含め、令和１２年度の完成を予定しています。また、早期完成なしに向け、今後も適正な事業の進捗管理等に努めてまいりたい。

事業費について ： １件
番号

意見の概要

本市の考え方１

事業費について、物価高騰を見越した事業費に事業費については、本方針･計画への反映なっているのか。見込まれていないのであれば、 市において、現在整備を経済状況を鑑みると、考慮すべきではないか。

行っている類似工事の実績等を基に算出しています。今後も物価高騰が進んだ際には、適宜、事業費の見直しを行いたい。

なし上記の公表内容は、以下の方法で入手することができます。
■

公表文書の入手方法

１ 閲覧又は配布
期間：令和６年３月２１日（木）から令和６年６月２０日（木）※土・日曜日、祝日を除く。時間は９時から１７時まで。
場所：北九州市上下水道局下水道計画課(小倉北区役所西棟６階）、各区役所総務企画課及び出張所、広報室広聴課(市役所１階)
２ ホームページ
期間：令和６年３月２１日(木)から令和７年３月３１日(月)まで
アドレス：https://www.city.kitakyushu.lg.jp/suidou/s01101115.html（問い合わせ先）北九州市上下水道局下水道計画課〒８０３－８５１０ 北九州市小倉北区大手町１番１号
ＴＥＬ ０９３－５８２－２４８０
ＦＡＸ ０９３－５８２－２５３３
電子メールアドレス sui-gesuikeikaku@city.kitakyushu.lg.jp