平成２６年度
知床世界自然遺産地域における羅臼岳歩道保全管理業務
報告書

平成２６年１１月
北海道地方環境事務所釧路自然環境事務所
羅臼山岳会

目次
１．

業務概要
１―１業務目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
１－２業務内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

２．

実施作業
２－１使用資材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
２－２実施作業内訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
２－３実施位置図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
２－４作業実施記録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

３．

今年度の作業状況と今後の提案
３－１雪渓上のルート明瞭化のためのロープの設置・維持管理・・・・17
３－２崩壊した歩道の修復、ササ刈りと枝はらい・・・・・・・・・・17３－３洗掘・複線化した歩道の補修・・・・・・・・・・・・・・・・17３－４まとめ、今後の対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・181

１．業務概要
１－１ 業務目的
知床は、北半球で最も低緯度に位置する季節海氷域であり、海洋生態系と陸上生態系の相互関係の顕著な見本であるとともに、世界的に希少な鳥類を始めとした多くの動植物の生息・生育にとって重要な自然を有する地域であるため、平成 17 年 7 月 17 日には世界自然遺産へ登録された。
知床山系の最高峰である羅臼岳は、道内はもとより道外から年間約 7 千人の登山者が訪れている。登山道においては、春先の融雪と大雨等により洗掘や段差が生じ、歩行に支障をきたしている区間があるとともに、高山植物保護のために設置した立入防止ロープの損傷や、踏分けが著しい箇所が一部に見られる等、高山植物等の保護のための早急な対策が必要である。
そのため本業務は、羅臼岳登山道の羅臼温泉から羅臼岳山頂までの区間において、必要な補修整備を実施するものである。
１－２ 業務内容（1）雪渓上のルート明確化のためのロープ等の設置、維持管理
屏風岩上お花畑～岩清水、屏風岩お花畑～羅臼平の区間において、計 650ｍ程度のロープを設置し、雪渓が残る 7、8 月に２週間に１回程度のロープの点検を行う。
（2）傾斜化した歩道の修復、ササ刈りと枝払い
第二の壁、登山川出合い、泊場周辺等における傾斜化した歩道の修復（水切り、石組み等）、第二の壁、登山川出合い、泊場周辺、屏風岩上お花畑～羅臼平間におけるササ刈りと枝払いを実施する。
（3）複線化箇所の対策の実施
お花畑～羅臼平の複線化している箇所において、浸食防止のための試験的な土のう 30 個程度の設置及びその他環境省担当官が指定する作業を実施する。

2２．実施作業
２－１ 使用資材
鍬、スコップ、剪定鋏、手鋸

ナイロンロープ 6ｍｍ×350ｍ ２個

土のう袋 60 袋（２重にして 30 個使用）3２－２ 実施作業内訳
作業実施日時

作業人数

作業区間

第一回目

3名

岩清水～お花畑 ・岩清水～お花畑、羅臼平～お花畑の

7/5 5：00～16：30（環境省 2～羅臼平、雪渓上への誘導ロープ設置

名・知床森林屏風岩、泊場～第・屏風岩迷い込み防止ロープ設置

生態系保全

二の壁

・泊場～第二の壁のササ刈り、枝払い

第二回目

作業内容

センター４・屏風岩～泊場ルート明確化（ピンク名と合同作テープ付け）

業）

・岩尾別登山口に注意喚起の看板設置

6名

岩清水～お花畑 ・岩清水～お花畑、羅臼平～お花畑の7/20 5：00～16：00～羅臼平、雪渓上への誘導ロープ張りなおし

屏風岩、泊場～第 ・屏風岩迷い込み防止ロープ張りなお
二の壁

し・泊場の路面傾斜部、第二の壁の路面崩落部の修復（土切り）
・泊場～第二の壁のササ刈り、枝払い
・屏風岩～泊場ルート明確化（ピンクテープ付け）

第三回目

1名

8/2 6：00～13：00
第四回目

岩清水～お花畑 ・岩清水～お花畑、羅臼平～お花畑の～羅臼平

2名

8/19 6：00～15：00

雪渓上への誘導ロープ張りなおし

岩清水～お花畑 ・岩清水～お花畑、羅臼平～お花畑の～羅臼平

雪渓上への誘導ロープ撤去。
・植生保護ロープ点検・資材荷上げ（土のう袋など）

第五回目

3 名×2 日9/9～10 （１泊）

計６名

羅臼平～お花畑・羅臼平～お花畑の洗掘・複線化した歩道の補修（土のう積み）

9/9 5：00～15：00
9/10 6：00～12：00
第六回目

1 名（環境省

第二の壁～泊場、 ・完了検査

9/30 5：00～15：00

3 名と合同作

屏風岩・屏風岩迷い込み防止ロープ撤去業）

岩清水～お花畑・植生保護ロープ点検～羅臼平

・来年度以降の対策検討

4２－３ 実施位置図
羅臼岳登山道羅臼温泉コース 第二の壁～お花畑～羅臼平、岩清水まで

岩清水

羅臼平

お花畑
屏風岩泊場

第二の壁

5２－４ 作業実施記録（1）第一回目 ７月５日（土） 環境省、知床森林生態系保全センターと合同作業①雪渓上への誘導ロープ設置
羅臼平で２班に分かれて作業実施後、お花畑で合流した。
Ａ班 羅臼山岳会（石田）、環境省（高瀬自然保護官、高橋自然保護官補佐）
岩清水～お花畑までの雪渓誘導ロープ（350ｍ）張り（写真 1）
Ｂ班 羅臼山岳会（渡邊、天方）、知床森林生態系保全センター（荻原所長、大野 GSS、小林 GSS、
宮原 GSS）
羅臼平～お花畑までの雪渓誘導ロープ（350ｍ）張り（写真 2）

写真 1 岩清水～お花畑の雪渓

写真 2 羅臼平～お花畑の雪渓

Ａ班の作業中、誘導ロープが絡まってしまい作業に手間取ってしまった。350ｍの長いロープを取り扱う際には、細心の注意が必要との反省点である。
なお誘導ロープには、登山者が引っ張ったりしないように 50ｍ間隔にピンクテープで注意書きを付けた。（写真 3）。
お花畑標柱はまだ雪渓に隠れていたため、２本のロープの末端を結んだが、近くに立木がなく支点が取れなかったため、ロープの末端は固定できなかった。（写真 4）

写真 3

写真 46

②屏風岩迷い込み防止ロープ設置
屏風岩にサシルイ沢方向への迷い込み防止ロープ 50ｍを設置した。（写真 5）
このロープは屏風岩の雪解けが早い岩の上に場所に残置しているものである。（写真 6）

写真 5

写真 6

③泊場～第二の壁のササ刈り、枝払い
泊場から第二の壁にかけて、ササ刈り枝払いを実施した。（写真 7）
また、屏風岩～泊場にかけて、雪渓でルートが不明瞭な箇所にはピンクテープを設置した。（写真 8）

写真 7

写真 8

④岩尾別登山口に注意喚起の看板設置
岩尾別から登って羅臼温泉に下山する登山者へ道迷いや滑落防止、ロープつかまり行為の防止のため、注意喚起の看板を設置した。（写真 9）

写真 97

（2）第二回目 ７月 20 日（日）作業メンバー 羅臼山岳会６名（渡邊、洲崎、天方、石井、阿部、石田）
雪渓上のロープ張りなおし作業班（石田、石井）と路面修復作業班（渡邊、洲崎、天方、阿部）の二班に分かれて作業し、第二の壁で合流、全員でササ刈りや枝払い作業を行った。
①雪渓上への誘導ロープ張り直し
前回設置した岩清水～お花畑及び羅臼平～お花畑の誘導ロープの張りなおし作業を行った。
岩清水～お花畑の誘導ロープは、融雪によって現れた岩で擦り切れていた。（写真 10）切れたロープはお花畑付近まで落ちていた（写真 11）ので、補修して張りなおした。

写真 10

写真 11

羅臼平～お花畑の誘導ロープも融雪によって現れた潅木に引っかかっていた（写真 12）ので、雪渓に合わせて張りなおした。（写真 13）
設置から２週間経過していたが、雪解けはあまり進んでおらず、雪渓に合わせて数十ｍ短縮した。

写真 12

写真 13

②屏風岩迷い込み防止ロープ張りなおし
前回設置した屏風岩迷い込み防止ロープを、雪渓の高さに合わせて張りなおした。（写真 14）8

写真 14③泊場の路面傾斜部及び第二の壁路面崩落部の修復（土切り）
泊場手前の傾斜部（写真 15）は昨年も修復した箇所であり、融雪期は常に雪解け水が流れていることから傾斜化しやすいものと考えられる。作業は鍬を用いて路面傾斜部を整地した。（写真 16）

写真 15 作業前

写真 16 作業後

第二の壁の路面（写真 17）は、雪解け水や大雨により岩が崩落し、土砂が流れたものと考えられる。作業はスコップや鍬を用いて土切りを行い（写真 18・19）、崩落部を整地した。（写真 20・21）

9

写真 17 作業前

写真 18 作業中

写真 19 作業中

写真 20 作業後

写真 21 作業後

10

④泊場～第二の壁のササ刈り、枝払い
泊場から第二の壁にかけて、ササ刈り枝払いを実施した。（写真 22）
また、屏風岩～泊場にかけて、雪渓でルートが不明瞭な箇所にはピンクテープを設置した。（写真 23）

写真 22

写真 23

（3）第三回目 8 月 2 日（土）作業メンバー 羅臼山岳会１名（石井）岩清水～お花畑及び羅臼平～お花畑の雪渓上の誘導ロープ張りなおし作業を行った。雪解けはあまり進んでおらず、雪渓の縮小に合わせて数十ｍほどロープを短縮した。（写真 24～27）

写真 24

写真 25

写真 26

写真 27

11

（4）第四回目 8 月 19 日（火）作業メンバー 羅臼山岳会２名（石田理一郎、石田可奈）①岩清水～お花畑及び羅臼平～お花畑の誘導ロープ撤去
融雪が進んで雪渓が小さくなったので、岩清水～お花畑、羅臼平～お花畑の雪渓上への誘導ロープを撤去した。（写真 28～30）撤去したロープは次年度も使用する予定なので、白い土のう袋に入れて、現地にデポした。（写真 31）
ロープを回収しながら、植生保護ロープの点検を行ったが、特に切れている箇所はなかった。

写真 28

写真 29

写真 30

写真 31

②羅臼平への資材荷上げ
次回の作業へ向けて、土のう袋や鍬・スコップなどの資材を羅臼平へ荷上げし、デポした。

写真 32

12

（5）第五回目 9 月 9 日（火）～10 日（水） １泊２日
作業メンバー 羅臼山岳会３名（佐々木、石井、石田）
羅臼平～お花畑の洗掘・複線化した歩道の補修作業を行った。
今回は試験的に土のう袋 30 個を洗掘した歩道に設置し、土砂の流出を防ぐとともに、歩きやすくすることによって複線化を防止した。
羅臼平から 80ｍほどお花畑方面に下った地点から始めて、約 120ｍの区間で行った。

赤線が作業区間
土のう袋は２重に重ねて強度を増し、中には歩道脇の砂や砂利を入れた。（写真 33）

写真 33
この場所は雪解け時期に大雨が重なると、歩道に水が流れて土砂が削られ、洗掘が進む。これを防ぐには、緩やかな段差を作り流水速度を落として、途中に土砂が溜まるようにしなければなら13

ない。土のうの数が限られているため、作業は洗掘が著しい場所を選んで行った。（写真 34～39）→
写真 34 作業前

写真 35 作業後→
写真 36 作業前

写真 37 作業後→
写真 38 作業前

写真 39 作業後

14

（6）第六回目 9 月 30 日（火） 環境省と合同作業
作業メンバー 羅臼山岳会１名（石田）
今年度の業務完了検査など、最終的な作業を環境省自然保護官同行の下に実施した。屏風岩～お花畑にかけての登山道が所々複線化しており、岩に黄色いペンキでマーキングされていた。誰がつけたのかは不明である。おそらくルートを示したものであると思われるが、正しく示されていない箇所もあった。
①屏風岩迷い込み防止ロープ撤去
屏風岩の迷い込み防止ロープを撤去し、例年同様の場所にデポした。（写真 40、41）

写真 40

写真 41

②植生保護ロープ点検・補修
羅臼平～お花畑の植生保護ロープが一箇所切れていたので補修した。（写真 42、43）お花畑～岩清水の植生保護ロープについては特に問題はなかった。

写真 42 切れたロープ

写真 43 補修後

15

③完了検査及び来年度へ向けての課題検討
環境省の高瀬自然保護官に、今年度の作業について完了検査を行っていただいた。（写真 44）
また、来年度の課題や作業内容について検討した。（写真 45）

写真 44

写真 45

16

３．今年度の作業状況と今後の提案
３－１ 雪渓上のルート明瞭化のためのロープの設置・維持管理
今年度は山開き前日の 7 月 5 日に誘導ロープを設置したが、昨年同様残雪が多かったため、岩清水～お花畑のロープは 350ｍで僅かに足りなかった。例年なら早く出ているお花畑の標柱も、今年度は８月になってようやく出てきた。支点となる潅木が少ない場所のため、今後は継ぎ足しでもかまわないので 400ｍほどの長さが必要である。羅臼平～お花畑のロープは概ねちょうど良い長さであった。
なお、7 月 20 日のロープ点検の際に、岩清水～お花畑の誘導ロープが切れていたが、これは融雪によって出てきた岩に擦れて切れたものと推測される。本来は強度が高く太いロープを使うことが望ましいが、あまりに太いロープは長くなると、ロープ自体の重さも考慮しなければならない。
予算の関係もあり、今後はロープの材質や太さを検討していく必要があると考える。なお、今年度使用したロープは数箇所切れているが、補修しているので来年度も再利用可能である。
今年度から誘導ロープのつかまり防止策として、50ｍ間隔でピンクテープを付けたが、この効果は現時点で不明である。誘導ロープが切れたのは 1 回で、登山者がつかまって切れた形跡はないことから、ピンクテープによる効果の可能性もある。効果を確かめるため、来年度も同様の措置をとるのが良いと考える。
雪渓上の誘導ロープは、視界がない大雪渓を通過する際に大変有効であり、道迷いや遭難防止の観点から、今後も継続して設置するべきである。設置の時期は、登山者が増える山開きまでに行うのが望ましい。点検や張りなおしの間隔はこれまでどおり２週間に１回程度でよいと考える。
今年度もそうであったが、例年７月は雪解けがあまり進まず、２週間経っても数十ｍしか短くならないことが多い。ただし、８月に入ると急激に雪解けが進むので、撤去の時期には注意を払わなければならない。
３－２ 崩壊した歩道の修復、ササ刈りと枝はらい
第二の壁～泊場までの傾斜化した歩道の路面修復については、昨年度までに概ね完了しており、今年度は新たに崩れた２ケ所のみの作業であった。これらは雪解け水や大雨により岩や土砂が流れて崩れたもので、今後も流れやすい場所は崩壊する可能性があるため、随時修復していく必要がある。
第二の壁～屏風岩のササ刈りについては、毎年 7～8 月にかけて伸びてくるので、来年度以降も随時行う必要がある。
３－３ 洗掘・複線化した歩道の補修
今年度は羅臼平～お花畑 120ｍの区間で、試験的に 30 個の土のうを積んで補修したが、来年度以降はこの効果を現場で検討しながら、継続的に補修する必要がある。
当区間ではまだ場所によってかなり洗掘が進んでおり、歩道脇の洗掘箇所に土のうを積む必要がある。今回補修した箇所以外に、2～3ｍ程度の洗掘が 3 ヶ所あり、１ヶ所に 10 個程度の土のうを積む必要がある。その他、区間を少し延長して補修する必要もあることから、来年度は当該区間を対象に 50 個程度の土のうを設置して、再度効果を確かめるのか良いと考える。
本来は石組み工法などで、しっかりと修復するのが望ましいが、現場付近で適当な石を調達することは困難であり、予算の関係から石をヘリで搬入することも難しいので、当面は土のうや木材など、現場にあるものを利用して補修することが最適であると考える。
複線化については、植生保護ロープでルートを明確にし、歩道を通りやすく補修することによっ17て防止していくのが良いと考える。
３－４ まとめ、今後の提案
羅臼温泉コースは、往復距離は約 14km、標高差は 1500ｍ以上あり、ルート上には毎年遅くまで長大な雪渓が残る。アイゼンやピッケルなどの装備も必要で、夏山日帰り登山の対象としては、トップクラスの難易度である。このため、毎年のように道迷いや遭難騒ぎが起きている。今年度も、ウトロ側から登って羅臼側に下山しようとした登山客が、雪渓で滑落しそうになっている場面に遭遇した。アイゼンもなく大変危険に感じたので、ウトロ側に戻るようアドバイスしたら、理解してくれたようですぐに引き返していった。ウトロ側の登山道は多くの登山客で賑わい、雪渓も早くに消失する。同じ山でもウトロ側と羅臼側ではまったく状況が違うということを、一般の登山客に理解してもらうのは大変であるが、事故や遭難防止のため、今後も注意喚起していく必要がある。
方法としては、登山口にポスターを張るだけでは見ない人も多く、不十分である。羅臼平や岩清水に何かしらの方法でロープや注意看板を付けることを検討すべきである。
このコースはシーズン中の利用者が数百名と少ないため、定期的に整備を行わないと登山道が不明瞭になりやすい。ササ刈りや枝払いなどは毎年欠かすことの出来ない作業である。
その他、屏風岩からお花畑の区間において、所々ルートが複線化している箇所があり、スプレーペンキによるマーキングやピンクテープなどでルートの明確化が必要である。また、ルート上の各所にある標柱も設置から 10 年近く経過しているので劣化が目立ってきている。当面は補修しながら使用することでよいが、いずれ新しく設置するのであれば、英語表記を伴った標柱を検討すべきである。近年は外国人登山客も増えてきており、標柱が読めなかったために道に迷った事例も起きている。
コース全体としては、限られた予算のなかで少しずつ悪い箇所を直して整備をしていくという方向性でよいと考える。

18

リサイクル適性の表示：印刷用の紙にリサイクルできます
この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料［A ランク］のみを用いて作製しています。

19