平成 30 年 9 月 7 日

福島地方環境事務所の最近の動き（今週の福島）【最近の動きのポイント】○ 除染・廃棄物対策関連
・双葉町、大熊町、浪江町及び富岡町の特定復興再生拠点区域において、建物等解体撤去及び除染工事を実施中です
・浪江町において、一部町道の除染(約 4.4ha)が完了しました（8/31）
・富岡町において、夜ノ森駅前広場等の除染(約 0.3ha)が完了しました（9/5）○ 中間貯蔵施設関連
・平成 30 年８月末時点で約 1,013ha の用地取得の契約をいただきました
・平成 30 年９月３日に鏡石町からの全ての除去土壌の輸送が完了しました＜除去土壌等の輸送の進捗状況＞
今年度の輸送対象物量
約 180 万㎥

搬入済量（９/４時点）
約 47.9 万㎥

進捗率
約 26.8％

累積の輸送対象物量
約 1,400 万㎥

搬入済量（９/４時点）
約 123.8 万㎥

進捗率
約 8.9％○ リスクコミュニケーション等関連
・自治体職員や相談員等の活動の支援、住民の放射線に関する理解醸成の支援、環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です・環境再生プラザにおいて、「リプルンふくしまのご紹介」と題した企画展
示を実施しています（9/4～）
・いわき市において、行政職向け「放射線健康管理のための基礎研修」を開催しました(9/3)
・平成 30 年度作業適正化・安全対策等協議会講話会・優良受注者表彰式を開催しました（8/30）-1-Ⅰ．除染・廃棄物対策関連１

特定復興再生拠点区域の解体・除染について
帰還困難区域内における特定復興再生拠点区域において、各町村の策定した計画に基づき、家屋解体・除染等を実施しています。

○ 最近の動き・双葉町、大熊町、浪江町及び富岡町において、建物等解体撤去及び除染工事を実施中です。
詳細は別添 1、2、4 のとおり
・浪江町において、5 月 30 日より先行で実施した一部町道(約 4.4ha)の除染工事が、8月 31 日に完了しました。
詳細は別添 5 のとおり
・富岡町において、7 月 6 日より先行で実施した夜ノ森駅前広場等(約 0.3ha)の除染工事が、9 月 5 日に完了しました。
詳細は別添 6 のとおり
２

避難指示解除済み地域等の除染・廃棄物処理関連事業について帰還困難区域を除き、3 月に 8 県 100 市町村のすべてで面的除染が完了し、必要なフォローアップ等を実施しています。
各市町村において、必要な被災家屋等の解体等の廃棄物処理を実施しています。
仮置場で除去土壌・廃棄物等を保管しています。搬出が終わった仮置場については、順次、早期の解消を目指し原状回復を実施しているところです。
○

除染事業及び被災家屋等の解体等の実施状況（除染特別地域、汚染廃棄物対策地域）
別添 1、2 のとおり○

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況
別添 7 のとおり○ 富岡町において、2015 年 4 月から 9 月にかけて除染を実施した麓山神社にて「麓山の火祭り」が開催されました。
詳細は別添 8 のとおり

Ⅱ．中間貯蔵施設関連
中間貯蔵施設の整備及び除去土壌等の中間貯蔵施設への搬入を実施しています。
（１）最近の動き○

平成 30 年８月末時点で約 1,013ha の用地取得の契約をいただきました。
別添 9 のとおり-2-○

平成 30 年９月３日に鏡石町からの全ての除去土壌の輸送が完了しました。
別添 10 のとおり

○ 除去壌等の輸送の進捗状況
今年度の輸送対象物量
約 180 万㎥

搬入済量（９/４時点）
約 47.9 万㎥

進捗率
約 26.8％

累積の輸送対象物量
約 1,400 万㎥

搬入済量（９/４時点）
約 123.8 万㎥

進捗率
約 8.9％（２）平成 30 年度の進捗状況○ 除去土壌等の輸送搬出市町村

浜通り

いわき市
相馬市
南相馬市
広野町
楢葉町
富岡町
川内村
大熊町
双葉町
浪江町
葛尾村
飯舘村

中通り

福島市
郡山市
白河市
須賀川市
二本松市
田村市
伊達市
本宮市
桑折町
国見町
川俣町
大玉村
鏡石町

（9 月 4 日までの搬入実績）

今年度の搬出可能量(㎥)

今年度の学校等(現場保管)からの輸送予定量(㎥)

今年度の搬入済量(㎥)7,800
20,00020,900
100
3,600
300
6,000
300

6,516
15,286239
31,486
41,132
28,77040,653
11,14816,31822,01433,64013,12455,31816,70312,80014,76914,41914,922
9,722
705
6,948
25,264
7,073
323

22,200
16,100113,200
31,90072,400
162,400
42,400147,000
132,700
130,300
71,400151,600
78,70067,20033,80022,00050,00047,80062,60020,60019,20016,30071,60013,7000-3-累積搬入済量（㎥）

28,914
16,851
43,348
9,799
56,942
84,581
43,32592,01758,067
52,79638,541
61,931
37,999118,685
41,16427,72558,55040,90935,84033,007
17,33918,29247,543
16,3387,853

16,100
1,728
11,39919,75040,83454,90015,2005,324
15,755
5,827
14,054
6,400
13,9007,279
16,87614,18924,4001,728,000
59,000479,200 1,237,865※※ フレキシブルコンテナ等 1 袋の体積を 1 ㎥と換算しています。
※ 中間貯蔵施設への搬入済量（2018 年５月末時点）及び輸送待機量（焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量（国直轄除染：2018 年５月末時点、市町村
除染：2018 年３月末時点）及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量（国直轄除染：2018 年５月末時点、市町村除染：2018 年３月末時点））の合計量。
※ 10 万㏃/㎏超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した（発生することが見込まれる）除去土壌等は含まれていません。
※ 累積搬入済量の合計値には、2018 年３月末時点で搬入が完了している市町村の搬入量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬入済量の合計とは数字が一致しません。
天栄村
西郷村
泉崎村
中島村
矢吹町
三春町
合計

○

中間貯蔵施設区域内の用地取得について
平成 30 年８月末時点の用地の状況は、別添 9 のとおり
※別添 9 に関するお問合せは、環境省環境再生施設整備担当参事官室 細川、信原
電話 03-5521-8349 まで○

中間貯蔵施設及び周辺の空間線量率等
こちらから御確認ください（中間貯蔵施設及び周辺モニタリング（JESCO サイト）
http://www.jesconet.co.jp/interim/operation/monitoring.html#hokanba○

中間貯蔵施設に係る工事等について工事等の一覧は別添 3 のとおり

Ⅲ．放射線健康リスクコミュニケーション等関連①自治体職員や相談員等の活動の支援、②住民の放射線に関する理解醸成の支援、③環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です。
（１）最近の動き○ 環境再生プラザにおいて専門家派遣・モニタリング支援（説明・測定・資料作成支援）・移動展示等を実施中です。
○ 放射線を可視化するガンマカメラを活用した、住民向けリスクコミュニケーション支援事業を実施中です。
○ いわき市において、「放射線健康管理のための基礎研修」を開催しました(9/3)。
○ 川内村（9/3～9/6）と楢葉町（9/3～9/9）において、ホールボディ・カウンタに-4-よる内部被ばく線量測定を実施しています。
○ 環境再生プラザでは、環境再生に向けた様々な活動を紹介する企画展示を実施しています。9 月 4 日から「リプルンふくしまのご紹介 ～ふくしまの環境再生に向けて～」を実施しています。
別添 11 のとおり
○ 8 月 30 日（木）にコラッセふくしま（福島市）において、平成３０年度作業適正化・安全対策等協議会講話会・優良受注者表彰式を開催しました。
詳細は別添 12 のとおり
（２）これまでの実施状況項（9 月 7 日時点）
実施回数

目

H29 年度

今年度① 自 治 体 職 員 や 相 （ア）職員向け研修会
77 回
26 回
談員等の活動の（イ）専門家派遣
47 回
7回
支援（ア）住民セミナー
72 回
18 回（イ）車座意見交換会
62 回
21 回
（ウ）個人線量測定の支援(WBC)
83 日
36 日
②住民の放射線に関 （エ）リスクコミュニケーション拠点（長崎大、弘前大）にする理解醸成の支援
よる活動（オ）ガンマカメラ活用リスク
コミュニケーション支援事業③環境再生等に関する情報発信（環境再生プラザ）（ア）専門家派遣（イ）移動展示-5-

184 台・日

87 台・日

142 件
42 件［55 日］

53 件
18 件［27 日］

別添１
除染事業及び被災家屋等の解体等の工事一覧（除染特別地域、汚染廃棄物対策地域）
市町村

工事名

南相馬市

○平成 29 年度南相馬市環境復旧等工事（H30/2/13～）※H30.3 月に着工
○平成 29 年度南相馬市建物解体等撤去工事（H29/4/19～）※H30.8 月に完了
○平成 30 年度南相馬市建物解体等撤去工事（H30/8/8～）※着工準備中浪江町○平成 29 年度（平成 28 年度繰越）浪江町フォローアップ除染等工事（H29/9/25～）※H29.10 月に着工
○平成 30 年度浪江町仮置場復旧等工事（H30/5/15～）※H30.7 月に着工
○平成 30 年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）(H30/6/20～)※H30.8 月に着工
○平成 29 年度浪江町建物解体等撤去工事（H30/1/25～）※H30.3 月に着工
○平成 30 年度浪江町被災建物等解体撤去工事（H30/4/11～）※H30.6 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中

双葉町○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H29/12/4～）※H29.12 月に着工
○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 2）（H30/1/10～）※H30.2 月に着工
○平成 29 年度双葉町建物解体等撤去工事（その 2）（H30/2/8～）※H30.4 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請を受付中

大熊町○平成 30 年度（平成 29 年度繰越）大熊町仮置場復旧等工事（H30/7/19～）※H30.8 月に着工
○平成 29 年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H30/1/25～）※H30.3 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請を受付中（注）下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事-6-市町村

工事名

富岡町○平成 29 年度(平成 28 年度繰越)富岡町除染等工事(夜の森地区他)（H29/5/22～）※H29.6 月に着工
○平成 29 年度(平成 28 年度繰越)富岡町フォローアップ除染等工事（H29/9/26～）※H29.10 月に着工
○平成 30 年度富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H30/8/7～）※H30.8 月に着工
○平成 29 年度富岡町建物解体等撤去工事（その 2）（H29/12/27～）※H30.3 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中

楢葉町○平成 29 年度楢葉町仮置場復旧等工事（H29/4/19～）※H29.5 月に着工
○平成 30 年度（平成 29 年度繰越）楢葉町仮置場復旧等工事（H30/7/5～）※H30.8 月に着工
○平成 30 年度楢葉町建物解体等撤去工事（H30/7/9～）※H30.7 月に着工

飯舘村

○平成 30 年度（平成 29 年度繰越）飯舘村仮置場復旧等工事（H30/4/10～）※H30.4 月に着工
○平成 30 年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（H30/9/4～）※着工準備中○平成 30 年度飯舘村建物解体等撤去工事（H30/4/13～）※H30.6 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付終了

川俣町○平成 29 年度川俣町可燃物処理等整備工事（H29/8/8～）※H30.8 月に完了
○平成 30 年度（平成 29 年度繰越）川俣町仮置場復旧等工事(H30/6/29～）※H30.6 月に着工
○ 平 成 30 年 度 川 俣 町 建 物 解 体 等 撤 去 工事 （ 公 共 特 殊 建 物 ）（H30/7/26～）※着工準備中葛尾村○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)葛尾村仮置場復旧等工事（その2）（H30/6/20～）※H30.7 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中（注）下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事
-7-

別添２

各市町村における被災家屋等の解体進捗状況（平成30年８月末時点）
市町村

解体受付
申請件数

南相馬市

平成30年9月7日
解体済件数

解体申請
受付状況

2,636

2,619

受付終了

3,782

2,131

34044149※

浪江町
特定復興再生拠点区域

双葉町

特定復興再生拠点区域受付中

受付中
特定復興再生拠点区域

412

28

644

168

大熊町

受付中
特定復興再生拠点区域

552

91

3,097

2,329278

126

1,577

1,435

1,438

1,036

富岡町
特定復興再生拠点区域

楢葉町

飯舘村

特定復興再生拠点区域受付中

受付終了受付終了

640329327

429364

30

田村市

1919

受付終了

川内村

102102

受付終了

特定復興再生拠点区域

川俣町

葛尾村
特定復興再生拠点区域※当初申請数から取下げ件数を除いた件数

-8-

受付終了

特定復興再生拠点区域受付中

別添３
中間貯蔵施設に係る工事等の一覧
工事名
土壌貯蔵

○平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事（双葉町）（H28/施設等６/14～）※H28. 11 月に着工、H29. 12 月貯蔵開始○平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事（大熊町）（H28/６/14～）※H28. 11 月に着工、H29. 10 月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（双葉１工区）土壌貯蔵施設等工事 （H29/５/11～）※H29. 10 月に着工、今年度夏以降に貯蔵開始見込み○平成 29 年度中間貯蔵（双葉２工区）土壌貯蔵施設等工事 （H29/５/18～）※H30. １月に着工、今年度冬以降に貯蔵開始見込み○平成 29 年度中間貯蔵（大熊１工区）土壌貯蔵施設等工事 （H29/５/11～）※H29. 11 月に着工、H30.７月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（大熊２工区）土壌貯蔵施設等工事 （H29/５/11～）※H29. ９月に着工、H30.７月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（大熊３工区）土壌貯蔵施設等工事 （H29/５/18～）※H29. 11 月に着工、H30.７月から受入・分別施設の運転開始、９月に貯蔵開始見込み○平成 30 年度中間貯蔵（双葉３工区）土壌貯蔵施設工事（H30/４/６～）※今年度中に着工予定○平成 30 年度中間貯蔵（大熊４工区）土壌貯蔵施設等工事 （H30/４/５～）※今年度中に着工予定○平成 30 年度中間貯蔵（大熊５工区）土壌貯蔵施設等工事 （H30/４/10～）※今年度中に着工予定-9-工事名廃棄物○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物関連施設処理その１業務（H30/３/１～）※今年度中に着工予定、平成 31 年度内に稼働予定○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物処理その２業務（H30/３/１～）※今年度中に着工予定、平成 31 年度内に稼働予定○平成 29 年度中間貯蔵（双葉工区）廃棄物貯蔵施設工事 （H30/３/９～）※平成 30 年６月に着工、平成 31 年度内に稼働予定○平成 29 年度中間貯蔵（大熊工区）廃棄物貯蔵施設工事 （H30/３/８～）※平成 30 年７月に着工、平成 31 年度内に稼働予定
その他施設等○平成 29 年度中間貯蔵に係る焼却灰保管場設置等工事（大熊町・双葉町）（H29/12/23～）○平成 29 年度保管場等整備工事（大熊町・双葉町）（H30/１/19～）○平成 30 年度中間貯蔵施設区域内他道路工事（H30 /７/19～）○平成 30 年度焼却灰保管場設置等工事（大熊町・双葉町）（H30/８/24～）- 10 -

１０

帰還困難区域の復興
特定復興再生拠点区域整備の状況（2018年９月７日時点）

別添４○ 福島復興再生特別措置法の改正(H29.5)により、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域内に、避難指示を解除し、居住を可能とする「特定復興再生拠点区域」を定めることが可能となった。
○ 市町村長は、特定復興再生拠点区域の設定及び同区域における環境整備 （除染やインフラ等の整備）に関する計画を作成。
同計画を内閣総理大臣が認定し、復興再生に向けて計画を推進（計画認定から５年を目途に避難指示解除を目指す）。
○ これまでに、以下６町村の計画が認定され、双葉町、大熊町、浪江町、富岡町で解体・除染工事に着工。
大熊町（2017.11.10認定、約860ha ）双葉町（2017.9.15認定、約560ha ）浪江町（2017.12.22認定、約660ha）

②

①

①

先行除染済
先行除染済
（約147ha）（約40ha）【工事状況】①復興シンボル軸解体・除染工事（解体55件、除染約7ha） ：12月25日着工②駅東等解体・除染工事（解体640件、除染約90ha）：実施中

富岡町（2018.3.9認定、約390ha ）先行除染済（約147ha）【工事状況】①下野上地区の西エリアを中心とした解体・ 除染工事
（解体460件、除染約160ha） ： 3月9日着工【工事状況】①一部道路の除染工事(除染約4ha)：完了②３地区における解体・除染工事（解体60件、除染約30ha）：実施中

飯舘村（2018.4.20認定、約186ha）

葛尾村（2018.5.11認定、約95ha ）【工事状況】 解体・除染工事について調整中【工事状況】 解体・除染工事について調整中②①
先行除染実施中
先行除染実施中（約44ha）（約44ha）【工事状況】①夜ノ森駅周辺の除染工事(除染約0.3ha)：完了②拠点北エリアの解体・除染工事（解体300件、除染約80ha）：実施中- 11 -浪江町特定復興再生拠点 一部町道の除染完了について別添５【除染箇所と概要】
国道３９９号

町道217号線（L=2,324ｍ）
国道１１４号

実施区域：特定復興再生拠点のうち先行した一部町道（約4.4ha）※町道213号（L= 395m：A=0.3ha）
町道215号（L=3,135m：A=2.4ha）
町道217号（L=2,324m：A=1.7ha）

津島活性化センター

町道213号線（L=395ｍ）

国道４５９号

特定復興再生拠点区域（津島地区）【約153ha】

作業期間：
平成30年5月30日～平成30年8月31日
町道215号線（L=3,135ｍ）【除染作業の流れ】
除染作業（除草）
除染前

除染後除染作業（洗浄）

道路の草を除草機を用いて刈り取り、次に舗装面を高圧洗浄機を用いて洗浄しました。

- 12 -

富岡町特定復興再生拠点 夜ノ森駅前広場等の除染完了について【除染箇所と概要】
実施区域：特定復興再生拠点のうち先行した
夜ノ森駅前広場等（約0.25ha）【除染作業の流れ】
除染前

作業期間：平成30年7月6日～平成30年9月5日
特定復興再生拠点区域【約390ha】

夜ノ森駅前広場等（約0.25ha）

除染作業

除染後

- 13 -

別添６

別添７

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況
平成 30 年９月７日【最新の進捗状況】
搬入量（袋数）期間
８/29～９/４

実績（袋）

累計

1,16533,218※搬入は平日のみ実施しています。

※搬入量（袋数）は天候や調整状況により変動します。

【これまでの進捗状況】
搬入量（袋数）
期間

実績（袋）

累計

平成 29 年 11 月

707707平成 29 年 12 月

2,746

3,453

平成 30 年 １月

1,866

5,319

平成 30 年 ２月

2,523

7,842

平成 30 年 ３月

4,060

11,902

平成 30 年 ４月

4,965

16,867平成 30 年 ５月

4,287

21,154平成 30 年 ６月

5,61526,769

平成 30 年 ７月

3,445

30,214平成 30 年 ８月

2,504

32,718平成 30 年 ９月(４日まで)

500

33,218搬入状況や環境モニタリング結果など、特定廃棄物埋立処分事業の進捗状況については、ホームページにて公表しています。
http://shiteihaiki.env.go.jp/tokuteihaiki_umetate_fukushima/progress/- 14 -

麓山神社（富岡町）における取り組み

別添８

2018年8月15日、約400年の歴史をもつ伝統行事「麓山の火祭り」が震災以来８年ぶりに富岡町の麓山神社で開催され、町民からは「８年ぶりの神事に参加することができて嬉しい」という声があがりました。
＜麓山神社における除染作業＞
環境省では2015年4月から9月にかけ、社殿周辺及び参道などの除染を実施しました。
（除染内容）
屋根及び壁面…拭き取り 舗装面…高圧水洗浄
未舗装面…除草・堆積物除去・表土剥ぎ取り等- 15 -

作業状況写真左：社殿の屋根拭取
中：参道の除草・堆積物除去
右：敷地の表土剥取

中間貯蔵施設用地の状況について 平成３０年８月末時点
項

目

全体面積
約１，６００ha
地権者連絡先把握済み

民有地
約１，２７０ha（約７９％）

うち民有地
約９７６ha

契約済

全体面積に対する面積と割合

全体登記記録人数(2,360人※１)に対する人数と割合

約１，５５０ha ※１
９６．９％

約１，９２０人 ※１
８１．４％

約１，０１３ha（６３．３％）

計６６．３％
連絡先把握済みの1,920人に対する割合は、８１．５％※１ 国、地方公共団体を含む。
※２ 民有地1,563人、公有地2人。

その他の公有地
次を含む。
①道路・水路等のように今後も元々の機能を維持する町有地、県有地、国有地等②事業の進展を踏まえつつ、必要に応じて、中間貯蔵施設用地としての提供・契約を調整する町有地、県有地、国有地等

１，５６５人 ※２

約１，３０７ha（８１．７％）

うち公有地
約３６ha

公有地
約３３０ha
（約２１％）

別添９

約２９４ha
（１８．４％）- 16 -（注）端数処理の関係により合計が一致しない場合がある。

地権者の状況について【参考】

平成３０年８月末時点【地権者】

土地所有者・建物所有者

連絡先を把握している地権者

登記記録 ２，３６０人 ※１

現在の把握数 約１，９２０人●連絡先を把握している地権者の所有地の面積の合計は、約１，５５０ｈａ（うち、公有地（国、県、町等の所有地、無地番地）等の面積は、約３３０ｈａ）となっている。
全体面積（約１，６００ｈａ）に対して、約９７％となっている。

連絡先を把握できない地権者
約４４０人
（内訳）
・死亡が確認出来ている方 約４００人・建物等の物件調査について個別訪問し協力要請。※２・調査の承諾を得た後に現地調査を実施。※３
・物件調査結果に基づく補償金額を算定。

・補償内容を丁寧に説明。
・補償額を提示。

契 約 実 績・登記記録の所有者の記載が氏名のみや、登記名義人が戸籍に該当ない方
約４０人●連絡先を把出来ない地権者の所有地の面積は、約５０ha 全体面積（約１，６００ｈａ）に対して、約３％となっている。

戸籍、住民票情報等により、連絡先の調査・確認●契約面積 約１，０１３ｈａ●契約件数 １，５６５件 ※４（注） 数値については概数であるため、合計と一致しない場合がある。
- 17 -※１ 相続の発生等により、今後地権者数は増減あり。
※２ 個別訪問している方等：約１，８９０人。
※３ 建物等の物件調査の承諾を得ている件数：
約１，６７０件。
※４ うち地上権設定：１２３件。

中間貯蔵施設への輸送対象市町村○ 平成30年度の輸送対象市町村は、31市町村○ 中島村については６月８日、鏡石町については９月３日に輸送終了済み。

H30.9.3 鏡石町から全ての除去土壌等の搬出が完了
H30.6.8 中島村から全ての除去土壌等の搬出が完了- 18 -

別添10

環境再生プラザ

企画展示について別添11

環境再生プラザでは、各地域で環境再生に向けて取り組んでいる様々な活動を期間限定の企画展示で紹介しています。
9月4日（火）からは「リプルンふくしまのご紹介 ～ふくしまの環境再生に向けて～」と題した展示を開催しています。
リプルンふくしまの紹介「リプルンふくしま」 は、特定廃棄物埋立処分事業の内容や安全を確保するための取り組み、処分の進捗状況やモニタリング結果などの最新の情報を公開することで、地元の方々の疑問や不安などの軽減や安心の確保に資するとともに、広く県内外の方々に対して事業の安全性についての理解を促進し、風評被害を払しょくすることを目的としています。
http://shiteihaiki.env.go.jp/tokuteihaiki_umetate_fukushima/reprun/

リプルンふくしまの外観とロゴマーク

環境再生プラザでの展示- 19 -

平成30年度作業適正化・安全対策等協議会
講話会・優良受注者表彰式

別添12

８月30日（木）コラッセふくしま（福島市）において、作業適正化・安全対策等協議会講話会・優良受注者表彰式を開催し、受注者・事務所職員等１４０名が参加しました。
本協議会は、福島地方環境事務所と契約した工事等の実施にあたり、適正な作業の実施、労働災害や公衆損害の発生を未然に防ぐこと及び受注者を表彰することで地域の信頼の確保を図り、もって工事等の円滑な進捗に資することを目的としています。
当日は、福島県警察本部や福島労働局から交通安全対策、労働衛生対策などに関する講話や黒田クロ氏による安全に関する心構えの講演が行われました。
引き続き、優良な取組を実施した事業者の功績を称え、優良受注者表彰式を行いました。受賞者は、次のとおりです。
・安全管理部門①大成・東急・あおみ・りんかい日産・村本ＪＶ（平成２８年度飯舘村除染等工事）②大成建設東北支店（平成２８年度川俣町除染等工事（豪雨災害による未着手地域等））
・地域貢献部門③大成・東急・あおみ・りんかい日産・村本ＪＶ（平成２８年度飯舘村除染等工事）④大成建設東北支店（平成２８年度川俣町除染等工事（豪雨災害による未着手地域等））⑤日立造船東北支社（平成２７～２８年度川内村対策地域内廃棄物処理業務（減容化処理等）⑥西松・五洋・フジタＪＶ（平成２８年度中間貯蔵に係る保管場設置等工事（大熊町）（その２））
表彰状授与

当日の様子

黒田氏の講演受賞者記念撮影- 20 -