対策地域内廃棄物処理の進捗状況
平成 26 年 7 月 11 日
市町村

災害廃棄物等仮置場の確保状況※１

仮設処理施設の・災害廃棄物及び片付けごみの仮 ・小高区の市有地 ・津波被災地の災害廃棄物の選別・撤去作業を実施中(可燃:88,000t、置場７か所（塚原地区、村上地区、 における仮設処 ・被災家屋等（倒壊しているか、余震により倒壊する恐れが不燃:171,000t)

浦尻地区、吉名地区２か所、神山

理施設の設置にあるなど特に危険な家屋や塀を含む）(301 件)の解体撤去

4 月 16 日に地区、小沢地区）供用開始済

ついて建設準備を実施済

区域見直し

・同１か所（大富地区）造成工事

中（事業者契約 ・被災家屋等(135 件)の解体撤去工事準備中

中済）

南相馬市
※平成 24 年

確保状況

災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

推定量260,000ｔ

・津波被災車両等の撤去作業中

・廃家電の仮置場１か所（角部内・所有者不明の津波被災車両等の所有者等を確認中（撤去・地区）供用開始済

処分の準備中）・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）の回収を実施中（避難区域の全域において、地区や品目を順次定めて回収中）
・片付けごみ（可燃ごみ）をクリーン原町センター（南相馬市）で処理中
・し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）の汲み取り・処理を実施中

1/6

市町村
浪江町

災害廃棄物等

仮置場の確保状況※１

推定量289,000ｔ

仮設処理施設の災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

確保状況

・片付けごみ（可燃ごみ、廃家電） ・棚塩地区におけ ・津波被災地のうち、請戸小学校内及びマリンパークなみえ(可燃:82,000t、の仮置場１か所（棚塩地区）供用る仮設処理施設

不燃:206,000t)

開始済の設置について ・津波被災地全域のがれきの撤去開始

４月１日に

・災害廃棄物及び片付けごみの仮建設準備中（事 ・津波被災地の散乱したガスボンベを回収済

区域見直し置場２か所（請戸地区、棚塩地区） 業者選定中）・被災家屋等（特に緊急性の高いもの）(10 件) の解体撤去

工事準備中（発注手続き中）を実施済※平成 25 年

内の災害廃棄物の現地選別等を実施済

・被災家屋等（特に緊急性の高いもの）(８件) の解体準備中
・被災家屋等の解体撤去申請を受付中
・被災船舶の所有者等を確認中（解体・撤去・処分の準備中）
・片付けごみ（可燃ごみ、廃家電）の回収を実施中
・片付けごみ（可燃ごみ）を南部衛生センター（楢葉町）で処理中
双葉町※平成 25 年
5 月 28 日に13,000ｔ

・避難指示解除準備区域の災害廃 ・処理方針検討中(可燃:3,900t、棄物及び片付けごみの仮置場１

不燃:8,900t)

か所（中野地区）工事準備中（工事設計中）

区域見直し

2/6

市町村大熊町※平成 24 年

災害廃棄物等仮置場の確保状況※１推定量3,900ｔ

仮設処理施設の・避難指示解除準備区域及び居住 ・処理方針検討中 ・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、(可燃:2,100t、制限区域の片付けごみ等の仮置廃家電）の回収を実施中（避難指示解除準備区域及び居住

不燃:1,900t)

場１か所（大川原地区）造成工事

制限区域）

中

・倒壊のおそれのあるブロック塀等（６件）の解体撤去を実

12 月 10 日に施済

区域見直し

富岡町

105,000ｔ

・災害廃棄物及び片付けごみの仮 ・毛萱地区及び仏 ・津波被災地の散乱したガスボンベを回収済(可燃:44,000t、 置場１か所（富岡浄化センター付※平成 25 年
3 月 25 日に区域見直し

災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

確保状況

不燃:60,000t)

浜地区における ・被災家屋等の解体撤去申請を受付中

近の津波被災地）造成工事中、一仮設焼却施設等 ・倒壊のおそれのあるブロック塀等（15 件）の解体撤去を部供用開始済について建設工実施済

事中・所有者不明の津波被災車両等の所有者等を確認中（撤去・処分の準備中）
・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）の回収を実施中
・片付けごみ（可燃ごみ）を南部衛生センター（楢葉町）で処理中

3/6

市町村
楢葉町

災害廃棄物等

仮置場の確保状況※１

推定量

災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

確保状況

・津波被災地の災害廃棄物の仮置 ・候補地提示済

・津波被災地の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を(可燃:36,000t、場２か所（波倉地区、前原地区）除く）

不燃:40,000t)

供用開始済

・津波で被災した住宅の基礎の撤去のための現況調査を実施

8 月 10 日に・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ご済、撤去の同意取得を実施済

区域見直し

み、資源ごみ、粗大ごみ）と南部・被災家屋等の解体撤去申請を受付済

衛生センターからの焼却灰の仮・被災家屋等（特に緊急性の高いもの）（１件）の解体撤去

置場１か所（舘ノ沢地区）供用開を実施済

始済

・倒壊のおそれのあるブロック塀等（７件）の解体撤去を実・廃家電の仮置場１か所（山田岡施済地区）供用開始済

・所有者不明の津波被災車両等について所有者等の確認作

・粗大ごみ、解体家屋等の仮置場業・撤去を実施済（処分の準備中）

１か所（前原地区）工事準備中（一・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、部発注手続き中）

廃家電）の回収を実施中

・津波被災車両の仮置場１か所（前・片付けごみのうち屋外残置廃棄物を除染事業と併せて回収原地区）供用開始済

を実施中※平成 24 年

76,000ｔ

仮設処理施設の・片付けごみ（可燃ごみ）を南部衛生センター（楢葉町）で処理中
・し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）の汲み取り・処理を実施中

4/6

市町村
飯舘村

災害廃棄物等推定量42,000t(可燃:38,000t、※平成 24 年

仮置場の確保状況※１

仮設処理施設の災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

確保状況

・片付けごみ等の仮置場１か所（佐 ・小宮地区におけ ・倒壊建物等（1 件）の解体撤去工事実施済
須地区）工事準備中（工事設計中） る小型焼却炉の不燃:4,200t)

設置について建7 月 17 日に設工事中

区域見直し

・蕨平地区における可燃性廃棄物減容化事業の実施について建設準備中（事業者契約済）

川俣町※平成 25 年

3,300t・片付けごみ等の仮置場１か所（山 ・処理方針検討中 ・被災家屋等（特に緊急性の高いもの）（1 件）の解体撤去(可燃:2,400t、木屋地区）工事準備中（発注手続を実施済

不燃:890t)

き中）・被災家屋等の解体撤去の申請を受付済（要解体家屋等約13 件）

8 月 8 日に区・片付けごみのうち屋外残置廃棄物を除染事業と併せて回収

域見直し

中・し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）くみ取り・処理を実施中

5/6

市町村葛尾村

災害廃棄物等推定量
6,700t(可燃:5,700t、※平成 25 年

仮置場の確保状況※１

仮設処理施設の・片付けごみ等の仮置場１か所（地 ・地蔵沢地区にお ・片付けごみのうち屋外残置廃棄物を除染事業と併せて回収蔵沢地区）地元調整済

ける設置につい（事業者契約区域見直し済）2,300t※平成 24 年

中て建設準備中

不燃:1,100t)

3 月 22 日に

田村市

災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

確保状況

・設置しない方針（家屋等の解体 ・設置しない方針 ・被災家屋等(19 件)の解体撤去工事実施済(可燃:1,500t、場所から直接、処理先に搬出予（既存の処理施不燃:770t)定）設にて処理中）

4 月 1 日に区域見直し

2,500t

川内村(可燃:1,700t、※平成 24 年
4 月 1 日に区不燃:770t)

・片付けごみ等の仮置場１か所（五 ・五枚沢地区にお ・被災家屋等の解体撤去の申請を受付済（要解体家屋等約枚沢地区）供用開始済

ける小型焼却炉32 件）について建設工 ・片付けごみの回収を、回収希望が無かった世帯等を除き実事中

施済
・し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）の汲

域見直し

み取り・処理を実施済※１

帰還困難区域を含まない。また、四捨五入のため合計値が合わないことがある。

※２

放射性物質汚染対処特措法に基づく対策地域内廃棄物処理計画を平成 25 年 12 月 26 日に改定、公表

6/6