対策地域内廃棄物処理の進捗状況
平成 29 年 1 月 27 日
市町村
南相馬市

仮置場の確保状況

仮設処理施設の災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

確保状況

・災害廃棄物及び片付けごみの仮 ・小高区の市有地にお ・津波被災地の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く）
置場７か所（塚原地区、村上地区、 いて仮設焼却施設を ・被災家屋等の解体撤去申請を受付済※平成 24 年

浦尻地区、吉名地区２か所、小沢

4 月 16 日に地区、大富地区）供用開始済

・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、廃家電）及び屋外残区域見直し

・神山地区仮置場事業完了し、原置廃棄物を回収中

状復旧済

・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施済※平成 28 年

・廃家電の仮置場１か所（角部内7 月 12 日に地区）供用開始済

稼働中

・被災家屋等（2,845 件）の解体撤去工事実施中（1,795 件解体済）

避難指示区域解除（帰還困難区域を除く）

1/6

市町村
浪江町

仮置場の確保状況

仮設処理施設の災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

確保状況

・片付けごみ（可燃ごみ、廃家電） ・棚塩地区において仮 ・津波被災地全域の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く）の仮置場１か所（棚塩地区）供用

設焼却施設を稼働中 ・被災家屋等（1,973 件）の解体撤去工事実施中（720 件解体済）※平成 25 年

開始済

・被災家屋等の解体撤去申請を受付中

4 月 1 日に区・災害廃棄物及び片付けごみの仮・津波被災船舶の解体・撤去工事実施済

域見直し

置場１か所（棚塩地区）仮置場事

・津波被災車両等の処分を実施中

業完了し、原状復旧済・所有者等確認済みの保管・放置車両について、撤去・処分を実施中

・災害廃棄物及び片付けごみの仮・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、廃家電）の回収を実置場１か所（請戸地区）供用開始

施中済

・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中

・避難指示解除準備区域の災害廃 ・処理方針検討中

・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ）の回収を実施中

棄物及び片付けごみの仮置場１・片付けごみ（粗大ごみ、廃家電）の回収を実施済

か所（中野地区）供用開始済

・津波被災地区（両竹、中野、中浜）における災害廃棄物を仮置場に

双葉町※平成 25 年
5 月 28 日に搬入済（被災家屋等を除く）

区域見直し

・被災家屋等の解体撤去の申請を受付中
・被災家屋等(22 件)の解体撤去工事実施中（9 件解体済）
・津波被災車両の撤去を実施中

大熊町

・避難指示解除準備区域及び居住 ・仮設焼却施設の建設 ・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ）の回収を実施中
制限区域の片付けごみ等の仮置工事中・片付けごみ（粗大ごみ、廃家電）の回収を実施済※平成 24 年

場１か所（大川原地区）供用開始

・被災家屋等（126 件）の解体撤去工事実施中（30 件解体済）

12 月 10 日に済・被災家屋等の解体撤去の申請を受付中

区域見直し

・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中

2/6

市町村
富岡町
※平成 25 年

仮置場の確保状況

仮設処理施設の災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

確保状況

・災害廃棄物及び片付けごみの仮 ・毛萱地区及び仏浜地 ・津波被災地の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く）
置場１か所（富岡浄化センター付区において仮設処理 ・被災家屋等の解体撤去申請を受付中

近）供用開始済施設を稼働中・被災家屋等（1,750 件）の解体撤去工事実施中（826 件解体済）

3 月 25 日に・津波被災車両等の撤去・処分を実施済

区域見直し

・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）の回収を実施中
・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中

楢葉町

・津波被災地の災害廃棄物の仮置 ・波倉地区において仮 ・津波被災地の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く）
場２か所（前原地区、波倉地区）

設焼却施設を稼働中 ・被災家屋等の解体撤去申請を受付済※平成 24 年

仮置場事業完了し、原状復旧済

・被災家屋等（1,243 件）の解体撤去工事実施中（915 件解体済）

8 月 10 日に・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ご・津波被災車両等の撤去・処分を実施済

区域見直し

み、資源ごみ、粗大ごみ）と南部

・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）

衛生センターからの焼却灰の仮の回収を実施中※平成 27 年

置場１か所（井出地区）供用開始

・片付けごみ（可燃ごみ）を南部衛生センター（楢葉町）で処理中

9 月 5 日に避済・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施済

難指示区域

・廃家電の仮置場１か所（山田岡解除地区）供用開始済
・粗大ごみ、解体家屋等の仮置場１か所（前原地区）供用開始済
・片付けごみ（不燃ごみ）の仮置場１か所（前原地区）供用開始済

3/6

市町村飯舘村

仮置場の確保状況

仮設処理施設の災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

確保状況

・片付けごみ等（解体廃棄物含む） ・小宮地区において仮 ・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、廃家電）及び屋外残の仮置場６か所（虎捕地区、佐須

設焼却施設を稼働中

置廃棄物の回収を実施中※平成 24 年

地区、二枚橋地区、大久保地区、 ・蕨平地区において仮 ・被災家屋等の解体撤去の申請を受付済

7 月 17 日に猿喰地区、蕨平地区）供用開始済

設焼却施設を稼働中 ・被災家屋等（1,337 件）の解体撤去工事実施中（487 件解体済）

区域見直し

川俣町
※平成 25 年

・片付けごみ等の仮置場２か所（山 ・処理方針検討中

・被災家屋等の解体撤去の申請を受付済

木屋田の神地区、向出山地区）供・被災家屋等（370 件）の解体撤去工事実施中（243 件解体済）

用開始済

・片付けごみ、（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、廃家電）及び屋外8 月 8 日に区残置廃棄物を回収中

域見直し

・し尿や浄化槽汚泥汲み取り・処理を実施済

4/6

市町村葛尾村

仮置場の確保状況

仮設処理施設の災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

確保状況

・片付けごみ等の仮置場を各行政 ・地蔵沢地区において ・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）
区ごとに確保済※平成 25 年

仮設焼却施設を稼働の回収を実施済

中・被災家屋等の解体撤去の申請を受付済

3 月 22 日に・被災家屋等（357 件）の解体撤去工事実施中（253 件解体済）

区域見直し

・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中※平成 28 年
6 月 12 日に避難指示区域解除（帰還困難区域を除く）

田村市

・設置しない方針

・設置しない方針（既 ・被災家屋等(19 件)の解体撤去工事実施済
存の処理施設にて処※平成 24 年

理中）

4 月 1 日に区域見直し※平成 26 年
4 月 1 日に避難指示区域解除

5/6

市町村
川内村

仮置場の確保状況

4 月 1 日に区

災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

確保状況

・片付けごみ等の仮置場１か所（五 ・五枚沢地区において ・被災家屋等(102 件)の解体撤去工事実施済枚沢地区）供用開始済※平成 24 年

仮設処理施設の仮設焼却施設での減 ・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）
容化処理完了の回収を実施済
・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施済

域見直し※平成 26 年
10 月 1 日に区域見直し※平成 28 年
6 月 14 日に避難指示区域解除

6/6