除染特別地域の除染の進捗状況
平成 26 年 4 月 11 日
市町村
田村市拠点・先行除染

除染計画

地元への説明会等

・集会所等（三井住友 H24/4/13 公表

仮置場等の確保状況
・2 行政区仮置完了

同意取得・終了

建設）：終了本格除染・H24/7/24～H25/6/末
平成 24 年度田村市除染等工事完了（鹿島・三井住友・日立

プラントテクノロジ JV）
・H25/9/14 平成 25 年度事後
モニタリング開始
楢葉町・役場周辺（前田建設 ） H24/4/13 公表

・11 行政区仮置完了：終了・集会所等（渡辺興業）：終了･H24/8/1

・H24/9/6～H26/2/28 平成 24 年から開始

度楢葉町除染等工事完了（前・7 行政区確保済み

田・鴻池・大日本土木 JV）（4 行政区造成工事

・H25/3/6 平成 24 年度楢葉町除・大坂・乙次郎地区

済み、3 行政区造（清水建設）：終了

成工事中）

染等工事（その 2）開始
（前田・鴻池・大日本土木 JV）

・焼却施設等（楢葉町・400 人規模で実施中（除染終了。

建設業共同組合）

仮置場工事は引き続き実施。）：終了

・H26/3/26 平成 26 年度事後モニ・集会所等（三井住友タリング業務公告中建設）：終了

1/7

市町村
川内村

拠点・先行除染

除染計画

地元への説明会等

・医療施設（丸川建設 ） H24/4/13 公表

仮置場等の確保状況
・3 行政区造成工事

終了

済み

同意取得

本格除染

・H24/6/25

・H24/9/4～H25/6/末

から

平成 24 年度川内村除染等工事

・終了（大林・東亜 JV）：完了
・H25/4/8 平成 24 年度川内村除染等工事（その２）開始（大林・東亜 JV）
・60 人規模で実施中（除染終了。
仮置場工事は引き続き実施。）
・H26/4/10 平成 26 年度事後モニタリング業務公告中

2/7

市町村
南相馬市

拠点・先行除染

除染計画

地元への説明会等

・小高庁舎、消防署、 H24/4/18 公表

仮置場等の確保

同意取得

本格除染・西部地区 6 行政区

・H25/4/12

・H25/8/26 平成 25 年度（平成から開始

24 年度繰越）南相馬市除染等状況

上下水道施設等（日（H25/12 月

確保済み（一部造本国土）終了

一部改訂公表）成工事中、残り造工事開始（大成・五洋・日本成工事準備中）

国土 JV）
・H25/12/27 平成 25 年度南相馬

・その他西部地区、市除染等工事（その２）

中 部 地 区、東 部 地 区

業者契約（大成・五洋・借地手続き中

日本国土・佐藤工業・三菱マテ
リアル JV)

・原町区
選定中

候補地

・H26/2/7 平成 25 年度南相馬市
除染等工事(その３)公示・1,400 人規模で実施中

3/7

市町村
飯舘村

拠点・先行除染

除染計画

地元への説明会等

・草野地区等（大成） H24/5/24 公表：終了（H24/11 月
一部改訂公表）

仮置場等の確保

同意取得
本格除染状況
・10 行政区確保済み（6 ・H24/7/10 ・H24/9/25 平成 24 年度飯舘村除行政区造成工事
から開始
染等工事（その１）開始
中、4 行政区造成（大成・熊谷・東急 JV）
準備中)
・H25/10/2 平成 25 年度飯舘村除（H25/12 月

染等工事（その１）開始(大・9 行政区交渉中

一部改訂公表）成・熊谷・東急 JV）
・H26/2/27 平成 25 年度飯舘村除染等工事（その２）業者契約（大成・熊谷・東急・りんかい日産・村本 JV）
・700 人規模で実施中

川俣町

・中 学 校 、 公 民 館

H24/8/10 公表

・11 行政区一部確保 ・H24/10/9 ・H25/4/25 平成 24 年度川俣町除（大成）：終了（H25/12 月済み（一部造成工・小学校、幼稚園一部改訂公表）事中）

別 の 候 補地 選 定 中（大成）：終了

から開始

染等工事開始（大成・鉄建・西武 JV）
・H26/2/27 平成 25 年度川俣町除染等（その２）工事業者契約（大成・鉄建・西武・本間・あおみ JV）
・1,500 人規模で実施中

4/7

市町村
葛尾村

拠点・先行除染

除染計画

地元への説明会等

・宿泊施設（奥村組） H24/9/28 公表：終了

仮置場等の確保
状況

同意取得

本格除染

・１か所（国有林）： ・H24/10/26 ・H25/4/25 平成 24 年度葛尾村除（H25/12 月

造成工事済み・中学校等（奥村組） 一部改訂公表）：終了

から染等工事開始（奥村・・終了

西松・大豊 JV）

・不足分 10 行政区に・320 人規模で実施中て候補地選定中
浪江町

・警察署、消防署等

H24/11/21 公表

・ 3 行 政 区 で 確 保 ・H25/4/12（間組）：終了（H25/12 月済み（1 行政区・介護老人保健施設一部改訂公表）

造成工事中、2 行事（その１）開始(安藤･間・政区造成準備中）

不動テトラ・淺沼組・（倉伸）：終了
・H25/10/1 浪江町帰還困難区域モデル除染

・その他行政区で工事開始（安藤･間・候補地選定中

不動テトラ・淺沼組・
岩田地崎 JV）
・70 人規模で実施中

から開始

・H25/11/27 平成 25 年度（平成24 年度繰越）浪江町除染等工

岩田地崎建設 JV）
・H26/2/16 平成 25 年度浪江町除染等工事（その２）
墓地除染開始（安藤･間・不動テトラ・淺沼組・岩田地崎
建設 JV）
・840 人規模で実施中

5/7

市町村
大熊町

拠点・先行除染
・ダム管理棟等（熊 谷 組）：終了

除染計画

地元への説明会等

H24/12/28 公表・大川原地区南平（清水建設）:終了

仮置場等の確保
状況

同意取得

本格除染

・6 行政区確保済み

・H25/4/12 ・H25/6/24 平成 25 年度大熊町除（一部造成済み、から開始

残り造成工事中）

染等工事開始（清水・大林・熊谷 JV）
・440 人規模で実施中（除染終了。
仮置場工事は引き続き実施。）

富岡町・汚泥再生処理センター H25/6/26 公表（鹿島）：終了（H25/12 月
・消防署、警察署等一部改訂公表）

・１か所（国有林）

・H25/6/3

・H26/1/8 平成 25 年度富岡町除：造成工事準備中

から開始

染等工事（その１）開始（鹿島）：終了

・民有地仮置場一部（鹿島・三井住友・ 日立製作所 ・・スポーツセンター

確保済み（鹿島）：終了
・第一中学校周辺除染工事（鹿島）：終了
・インフラ復旧準備等：終了

6/7

鉄建・飛島 JV）
・570 人規模で実施中

市町村
双葉町

拠点・先行除染除染計画

地元への説明会等

仮置場等の確保状況

同意取得

・H25/10/28 双葉町帰還困難区域モデル除染工事開始（ 安藤･間・不動テトラ・淺沼組・岩田地崎 JV）
・H25/12/9 双葉町帰還困難区域モデル除染等工事追加工事開始（双葉町農村広場）
・40 人規模で実施中

H25/6/30 除染終了。仮置場工事は引き続き実施 H25/10/31 終了
常磐自動車道

H26/2/21 常磐道自動車道 (広野～常磐富岡)における除染方針の達成状況について

7/7

公表

本格除染