除染特別地域の除染の進捗状況
平成 26 年 5 月 30 日
市町村
田村市拠点・先行除染・集会所等（三井住友

除染計画

地元への説明会等

H24/4/13 公表

仮置場等の確保状況

同意取得

・2 行政区仮置完了 ・終了

建設）：終了本格除染・H24/7/24～H25/6/末
平成 24 年度田村市除染等工事完了（鹿島・三井住友・日立

プラントテクノロジ JV）
・H26/3/26 平成 25 年度事後
モニタリング業務完了
楢葉町・役場周辺（前田建設） H24/4/13 公表

・11 行政区仮置完了：終了・集会所等（渡辺興業）：終了･H24/8/1

・H24/9/6～H26/2/28 平成 24 年から開始

度楢葉町除染等工事完了（前・7 行政区確保済み

田・鴻池・大日本土木 JV）（4 行政区造成工事

・H25/3/6 平成 24 年度楢葉町除・大坂・乙次郎地区

済み、3 行政区造（清水建設）：終了

成工事中）

染等工事（その 2）開始
（前田・鴻池・大日本土木 JV）

・焼却施設等（楢葉町・230 人規模で実施中（除染終了。

建設業共同組合）

仮置場工事は引き続き実施。）：終了

・平成 26 年度事後モニタリング

・集会所等（三井住友

業務実施中建設）：終了・H26/5/23 平成 26 年度楢葉町
追加対応除染等工事公告
1/7

市町村
川内村

拠点・先行除染

除染計画

地元への説明会等

・医療施設（丸川建設） H24/4/13 公表
終了

仮置場等の確保

同意取得

本格除染

・3 行政区造成工事 ・H24/6/25

・H24/9/4～H25/6/末

状況
済み

から

平成 24 年度川内村除染等工事

・終了（大林・東亜 JV）：完了
・H25/4/8 平成 24 年度川内村除染等工事（その２）開始（大林・東亜 JV）
・80 人規模で実施中（除染終了。
仮置場工事は引き続き実施。）
・平成 26 年度事後モニタリング業務実施中

2/7

市町村拠点・先行除染

南相馬市・小高庁舎、消防署、除染計画

地元への説明会等

H24/4/18 公表

仮置場等の確保状況

同意取得

・西部地区 6 行政区 ・H25/4/12

本格除染・H25/8/26 平成 25 年度（平成

上下水道施設等（日本（H25/12 月

確保済み（一部造国土）終了

一部改訂公表）成工事中、残り造工事開始（大成・五洋・日本成工事準備中）

国土 JV）

から開始

24 年度繰越）南相馬市除染等

・H26/4/28 平成 25 年度南相馬市
・その他西部地区、除染等工事（その２）

中 部 地 区、東 部 地 区

工事開始（大成・五洋・借地手続き中

日本国土・佐藤工業・三菱マテ
リアル JV)

・原町区
選定中

候補地

・H26/5/2 平成 25 年度南相馬市
除染等工事(その３)業者契約(大成・五洋・日本国土・佐藤工業・三菱マテリアル JV)・2,200 人規模で実施中

3/7

市町村
飯舘村

拠点・先行除染

除染計画

・草野地区等（大成）

H24/5/24 公表：終了（H24/11 月

地元への説明会等

一部改訂公表）

仮置場等の確保

同意取得
本格除染状況
・10 行政区確保済み ・H24/7/10 ・H24/9/25 平成 24 年度飯舘村除（6 行政区造成工事から開始
染等工事（その１）開始
中、4 行政区造成（大成・熊谷・東急 JV）準備中)
・H25/10/2 平成 25 年度飯舘村除（H25/12 月

染等工事（その１）開始(大・9 行政区交渉中

一部改訂公表）成・熊谷・東急 JV）
・H26/4/10 平成 25 年度飯舘村除染等工事（その２）開始（大成・熊谷・東急・りんかい日
産・村本 JV）
・2,000 人規模で実施中

川俣町

・中 学 校 、 公 民 館

H24/8/10 公表

・11 行政区一部確 ・H24/10/9 ・H25/4/25 平成 24 年度川俣町除（大成）：終了（H25/12 月

保済み（一部造成・小学校、幼稚園一部改訂公表）工事中）

別 の 候 補地 選 定 中（大成）：終了

から開始

染等工事開始（大成・鉄建・西武 JV）
・H26/5/12 平成 25 年度川俣町除染等（その２）除染工事開始（大成・鉄建・西武・本間・あおみ JV）
・2,200 人規模で実施中

4/7

市町村
葛尾村

拠点・先行除染
・宿泊施設（奥村組）：終了
・中学校等（奥村組）

除染計画

地元への説明会等

H24/9/28 公表

仮置場等の確保状況

同意取得

本格除染・１か所（国有林）： ・H24/10/26 ・H25/4/25 平成 24 年度葛尾村除（H25/12 月

造成工事済み一部改訂公表）：終了

から染等工事開始（奥村・・ほぼ終了

西松・大豊 JV）

・不足分 10 行政区

・1,400 人規模で実施中

にて候補地選定中
浪江町・警察署、消防署等

H24/11/21 公表

・ 3 行政 区で 確保 ・H25/4/12

（間組）
：終了

（H25/12 月済み（1 行政区・介護老人保健施設一部改訂公表）

造成工事中、2 行事（その１）開始(安藤･間・政区造成準備中）

不動テトラ・淺沼組・（倉伸）：終了
・H25/10/1 帰還困難区域
モデル除染工事開始

・その他行政区で（ 安 藤･間・不動テ ト

候補地選定中ラ・淺沼組・岩田地崎
JV）・10 人規模で実施中

から開始

・H25/11/27 平成 25 年度（平成24 年度繰越）浪江町除染等工

岩田地崎建設 JV）
・H26/2/16 平成 25 年度浪江町除染等工事（その２）
墓地除染開始（安藤･間・不動テトラ・淺沼組・岩田地崎
建設 JV）
・950 人規模で実施中

5/7

市町村
大熊町

拠点・先行除染・ダム管理棟等（熊 谷 組）：終了

除染計画

地元への説明会等

H24/12/28 公表

仮置場等の確保状況

同意取得

本格除染・6 行政区確保済み ・H25/4/12 ・H25/6/24 平成 25 年度大熊町除（ 一部造 成済 み、・大川原地区南平（清水建設）:終了

から開始

残り造成工事中） ・終了

染等工事開始（清水・大林・熊谷 JV）
・410 人規模で実施中（除染終了。
仮置場工事は引き続き実施。）

富岡町・汚泥再生処理センター H25/6/26 公表（鹿島）：終了（H25/12 月・消防署、警察署等一部改訂公表）

・１か所（国有林） ・H25/6/3

・H26/1/8 平成 25 年度富岡町除：造成工事準備中

染等工事（その１）開始（鹿島）：終了

・民有地仮置場一部

から開始（鹿島・三井住友・ 日立製作所 ・・スポーツセンター

確保済み

鉄建・飛島 JV）
・H26/5/2 平成 26 年度富岡町除（鹿島）：終了

染等工事（その２）（その３）・第一中学校周辺除染工

公告

事（鹿島）：終了
・インフラ復旧準備等：

・550 人規模で実施中

終了

6/7

市町村
双葉町

拠点・先行除染

除染計画

地元への説明会等

仮置場等の確保状況

同意取得

・H25/10/28 帰還困難区域モデル除染工事開始（安藤･間・不動テト
ラ・淺沼組・岩田地崎
JV）・H25/12/9 追加工事開始（双葉町農村広場）
・H26/4/15 追加工事開始（双葉町役場）
・70 人規模で実施中

H25/6/30 除染終了。仮置場工事は引き続き実施 H25/10/31 終了
常磐自動車道

H26/2/21 常磐道自動車道 (広野～常磐富岡)における除染方針の達成状況について

7/7

公表

本格除染