第４８回原子力委員会
資 料 第 １ － １ 号

第９回ＩＴＥＲ理事会の開催結果について

平成２３年１２月６日
文部科学省

第９回ＩＴＥＲ理事会の主な出席者
日程：２０1１年１１月１７日（木）－１８日（金）場所：フランス・カダラッシュ（シャトー）
議長：エフゲニー・パブロビッチ・ベリホフ ロシアクルチャトフ研究所総裁
出席者：
日 本： 藤嶋 文科省国際統括官 他
欧 州： リベラリ 欧州委員会研究総局エネルギー局長 他
米 国： ブリンクマン エネルギー省科学局長 他
ロシア： ボロフコフ ロシア連邦政府国防産業委員会機関長 他
中 国： ツァオ 科学技術部副部長 他
韓 国： ヤン 教育科学技術部基礎研究政策局長 他
インド ： グローバー 原子力庁最高顧問 他
ＩＴＥＲ機構： 本島 機構長 他

1

第９回ＩＴＥＲ理事会の主な議題（１）開会挨拶（議長、各極代表、機構長）（２）ITER機構活動報告（３）諮問委員会等からの報告（４）プロジェクトのスケジュール及びコスト（５）運営評価（６）その他

2第９回ＩＴＥＲ理事会の結果概要（１）ＩＴＥＲ機構からの活動報告①○ＩＴＥＲ機構の体制・ジンDDG着任、トカマク部長選考終了、近日中に財務部長選考開始。

・2011年10月末現在、全職員数469名。
＜うち専門職員298名、支援職員171名＞（日本人専門職員数は28名、支援職員は7名）

3

第９回ＩＴＥＲ理事会の結果概要（２）ＩＴＥＲ機構からの活動報告②○調達取決め（Procurement Arrangement：ＰＡ）の締結状況
・これまでにITER建設全体の調達価額の71.5％に相当する合計６０のPAが締結された。
○サイトの建設状況
・トカマク掘削エリアのコンクリート敷設終了。免震装置設置作業中。
・ITER機構本部建屋はその約７０％が完成。来年晩夏には１００%完成の見込み。
・ポロイダルコイル組み立て建屋は年内に完成予定。

ＩＴＥＲ本部建屋

トカマク掘削エリア

ポロイダルコイル組立建屋○予算及び財務（2011年執行状況、2012年予算の承認、等）
4

第９回ＩＴＥＲ理事会の結果概要（３）プロジェクトのスケジュール○ＩＴＥＲ機構は、特別検討委員会（STG）からの報告に基づき、最初のプラズマ運転を２０１９年１１月から1年遅らせ２０２０年１１月とするが、本格運転（核融合反応開始）は２０２７年を維持するとする作業スケジュールを策定した。
理事会は、このスケジュールが、２０１０年７月のベースライン合意の範囲内であることを確認した。

コスト戦略○理事会は、予算を上限内に留めるためにＩＴＥＲ機構から提案されたコスト戦略を承認した。
・ 建設期予算削減のためのディファーラル（建設期に取り付ける予定だった機器の一部を運転期に移行）
・ 機構長の裁量により機動的に使えるＩＴＥＲ機構予備費の創設（財源は削減したコストを充当）
・ ダイバータ交換回数の削減（本格運転開始までに１回→０回）

5

第９回ＩＴＥＲ理事会の結果概要（４）運営評価○ＩＴＥＲ協定に基づき、2年に一度ＩＴＥＲ機構の運営の評価を実施することとなっている。今年は第2回の評価を実施し、その結果が運営評価人（インド）から報告された。

○報告書中の各提案の取り組み状況について、次回理事会でＩＴＥＲ機構より報告される。

ＴＢＭ取決め○ ＩＴＥＲでＴＢＭ（テストブランケットモジュール）実験を行うにあたり、ＩＴＥＲ機構とＴＢＭ持込極が個別ＴＢＭ取決めを締結することが求められる。各ＴＢＭ取決めにどのような内容を盛り込むべきかを規定したＴＢＭ取決めひな形の議論が、ＴＢＭ計画委員会で進められている。
○ ＩＴＥＲスケジュールと整合したＴＢＭ計画の遂行のため、今後早期に合意を形成した後、ＩＴＥＲ機構はＴＢＭ取決めひな形を最終化して、次回理事会で報告することとなった。

6

第９回ＩＴＥＲ理事会の結果概要（５）
議長及び副議長○来年の理事会及び補助機関の議長及び副議長を任命した。
・ ＩＴＥＲ理事会議長、高津英幸JAEA核融合研究開発部門副部門長（日）・ ＩＴＥＲ理事会副議長、エドモンド・シナコウスキー（米）・ ＳＴＡＣ（科学技術諮問委員会）議長、ホアキン・サンチェス（欧）・ ＳＴＡＣ副議長、オレグ・フィラトフ（露）・ ＭＡＣ（運営諮問委員会）議長、ランジャイ・シャラン（印）・ ＭＡＣ副議長、デロン・ルオ（中）・ 会計検査委員会議長、ヒュンジョン・キム（韓）・ ＴＢＭ計画委員会議長、小西哲之京大教授（日、再任）

7

第９回ＩＴＥＲ理事会の結果概要（６）
今後のスケジュールについて○平成24年6月20日、21日に第10回理事会をアメリカ・ワシントンＤＣで開催する。

＜第９回ITER理事会の様子＞
8

（参考）幅広いアプローチ（BA）活動について

9幅広いアプローチ（ＢＡ）活動
幅広いアプローチ(BA)活動
ＩＴＥＲ計画と並行して補完的に取り組む先進的核融合研究開発
実施極：日、欧協定：平成１９年６月１日発効（国会承認条約）
実施地：青森県六ヶ所村、茨城県那珂市
総経費：９２０億円で半額は欧州が支出（H17年5月時点換算）
計画：１０年間【茨城】
サテライト・トカマク計画
ＩＴＥＲ予備実験を行い、ＩＴＥＲでの効率的な運転に貢献。原型炉建設に求められる安全性・信頼性・経済性のデータを獲得。

【青森】
国際核融合エネルギー研究センター事業(IFERC)
原型炉の概念設計・研究開発、ITER等の実験の遠隔操作、シミュレーション研究など
JT-60SA

シミュレーション研究

国際核融合材料照射施設の工学実証及び工学設計活動(IFMIF/EVEDA)
原型炉に必要な高強度材料の開発を行う施設の設計・建設への取組

リチウム流
中性子

重陽子

原型炉R&D

超伝導化
臨界プラズマ試験装置（JT−60）国際熱核融合実験炉(ITER)

原 型 炉

定常発電及び経済性の実証

幅広いアプローチ活動スケジュール
年
六ヶ所サイト整備及び建屋の建設

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

サイト整備、建屋建設＜計算機シミュレーション＞
機種選定/ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸｿﾌﾄ選定 ▼ 計算機の運転開始

国際核融合エネルギー研究センター事業(IFERC)＜青森県六ヶ所村＞＜原型炉設計研究開発調整＞
ワークショップ・技術会合 ▼ 原型炉研究開発等の本格化＜ITER遠隔実験＞
ｼｽﾃﾑ設計、ITERとの整合性検討、整備 ▼ 試運転

国際核融合材料照射施設の工学実証及び工学設計活動(IFMIF/EVEDA)＜青森県六ヶ所村＞
サテライト・トカマク計画事業＜茨城県那珂市＞▼ 機器搬入、段階的実証試験

JT-60SAの建設▲ 組立開始▲ JT-60SAの運転▲2007年6月1日BA協定発効
11

幅広いアプローチ活動の実施状況○国際核融合材料照射施設の工学実証・工学設計（IFMIF/EVEDA)事業
２０１１年５月に原型加速器の入射器が初めて陽子（水素）ビーム生成に成功。
同入射器は２０１２年１１月までには六ヶ所村に移送され、段階的に実証試験を実施予定。
○国際核融合エネルギー研究センター（IFERC）事業
２０１１年８月から、核融合計算機シミュレーションセンターに導入する高性能計算機の搬入が開始。２０１２年１月の運用開始を予定。
○サテライト・トカマク計画事業
２０１１年３月に真空容器の最初のパーツが完成するなど、機器製作が進展。
○幅広いアプローチ運営委員会
２０１１年１０月２５日に、第９回幅広いアプローチ運営委員会をスイス・ローザンヌで開催。

＜第９回ＢＡ運営委員会 会議風景＞

12