対策地域内廃棄物処理の進捗状況	 	 

平成 25 年 9 月 20 日	 

災害廃棄物
市町村	 

推定量（沿岸仮置場の確保状況	 

仮設処理施設の	 災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況	 

確保状況	 

部のみ）	 
南相馬市	  183,000ｔ	  ・災害廃棄物等の仮置場４か所（塚 ・小高区内の工場 ・津波被災地の災害廃棄物の撤去等を実施中（塚原地区周辺、（可燃物量	  原地区、吉名地区２か所、村上地 跡地への設置に 浦尻地区周辺）	 	 
※平成 24 年 74,000t、	 区）供用開始済	 
ついて地元調整 ・津波被災地の災害廃棄物の撤去等を準備中（小沢地区周辺、4 月 16 日に 不燃物量	 ・同１か所（浦尻地区）造成工事中、 中	 
村上地区周辺）	 
109,000t）	 
区域見直し	 部分供用開始済	 
・倒壊家屋等（倒壊しているか、余震により倒壊する恐れが・同２か所（小沢地区、大富地区）あるなど特に危険なもの）の解体撤去を実施済（52 棟）	 造成工事準備中（測量実施中）	 

・被災家屋等の解体撤去の申請を受付中	 ・廃家電の仮置場１か所（角部内地・被災家屋等(64 棟)の解体撤去工事中	 

区）について供用開始準備中	 

・倒壊のおそれのある塀等の撤去工事済（7 件）	 	 

・津波被災車両等の撤去作業中	 
・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）の回収を実施中（避難区域の全域において、地区や品目を順次定めて回収中）	 
・片付けごみ（可燃ごみ）をクリーン原町センター（南相馬市）で処理中	 
・し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）の汲み取り・処理を実施中	 	 災害廃棄物市町村	 

推定量（沿岸仮置場の確保状況	 

部のみ）	 

仮設処理施設の	 災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況	 

確保状況	 

浪江町	 178,000ｔ	 

・片付けごみ（可燃ごみ）の仮置場 ・地元調整中	 

・津波被災地の散乱したガスボンベを回収済	 	 （可燃物量	 

１か所（棚塩地区）供用開始済み	 

・片付けごみ（可燃ごみ）の回収を実施中	 

※平成 25 年

46,000t、	 ・災害廃棄物等の仮置場２か所程度・倒壊家屋等(5 棟)の解体撤去を準備中	 

４月１日に不燃物量	 （津波被災地）地元調整中	 

区域見直し	 132,000t）	 	 	 12,000ｔ	 
双葉町	 
・１か所（中野地区）地元調整中	  ・処理方針検討中	  	 （可燃物量	  （対策地域内廃棄物処理計画未策 （ 対 策 地 域 内 廃	 ※平成 25 年 5,000t、	 定）	 
棄物処理計画未5 月 28 日に 不燃物量	 	 策定）	 
7,000t）	 
区域見直し	 	 	 

大熊町	 29,000ｔ	 

・避難指示解除準備区域及び居住制 ・処理方針検討中	  	 	 （可燃物量	 

限区域の片付けごみ等の仮置場１※平成 24 年

17,000t、	 か所（大川原地区）について工事

12 月 10 日に不燃物量	 準備中（測量実施中）	 

区域見直し	 

12,000t）	 	 

災害廃棄物市町村	 

推定量（沿岸仮置場の確保状況	 

仮設処理施設の	 災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況	 

確保状況	 

部のみ）	 
富岡町	 47,000ｔ	 

・２か所（深谷地区の国有林、富岡 ・地元調整中、一 ・津波被災地の散乱したガスボンベを回収済	 	 （可燃物量	 浄化センター付近の津波被災地）

部同意取得済み	  ・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、※平成 25 年

17,000t、	 地元調整中、一部同意取得済み	 	 3 月 25 日に不燃物量	 

区域見直し	 30,000t）	 	 	 

楢葉町	 25,000ｔ	 

・津波被災地の災害廃棄物の仮置場 ・候補地検討中	 

・津波被災地の災害廃棄物（がれき）を仮置場に搬入済（損	 （可燃物量	 ２か所（波倉地区、前原地区）供壊家屋、被災車両を除く）。引き続き仮置場内で分別等作業※平成 24 年

10,000t、	 用開始済	 

中（波倉地区周辺、前原地区周辺）	 

8 月 10 日に

不燃物量	 

・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、・農林水産物処理加工施設内の災害廃棄物を撤去済	 

区域見直し	 15,000t）	 

資源ごみ）と南部衛生センターか・津波で被災した住宅の基礎の撤去のための現況調査を実施

らの焼却灰の仮置場１か所（舘ノ済、撤去の同意取得を実施中	 

沢地区）供用開始済	 

・被災家屋等の解体撤去の受付中	 

・廃家電の仮置場１か所（山田岡地・津波被災車両等の撤去作業準備中（所有者確認は実施済）	 

区）供用開始済	 

・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、廃家電）の・粗大ごみ、解体家屋等の仮置場１回収を実施中	 

か所（前原地区）工事準備中（測・片付けごみのうち屋外残置廃棄物を除染事業と併せて回収量実施中）	 

中	 

・津波被災車両の仮置場１か所

・片付けごみ（可燃ごみ）を南部衛生センター（楢葉町）で(前原地区)工事準備中(測量実処理中	 施中)	 

・し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）の汲	 廃家電）の回収を準備中	 	 

み取り・処理を実施中	 	 災害廃棄物市町村	 
飯舘村	 

推定量（沿岸仮置場の確保状況	 

部のみ）	 
－	 ・１か所（佐須地区）地元調整中	 

仮設処理施設の	 災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況	 

確保状況	 
・小宮地区におけ 	 	 る小型焼却炉の 	 ※平成 24 年

設置について建7 月 17 日に設準備中（減容区域見直し	 化処理事業者を	 選定中）	 
・大型焼却炉の設置について調整
中	 	 

川俣町	 

－	 	 ・２か所程度（山木屋地区）地元調 ・処理方針検討中	  ・倒壊家屋等（特に緊急性の高いもの）の解体撤去を実施済
整中	 （1 棟）	 

※平成 25 年

・被災家屋等の解体撤去の申請を受付済（要解体家屋等約	 

8 月 8 日に区13 棟）	 域見直し	 

・片付けごみのうち屋外残置廃棄物を除染事業と併せて回収	 

中	 	 

葛尾村	 

－	 

・１か所（地蔵沢地区）地元調整中	  ・地蔵沢地区にお ・片付けごみのうち屋外残置廃棄物を除染事業と併せて回収	 ける設置につい中	 ※平成 25 年て地元調整中	 	 

3 月 22 日に	 

区域見直し	 	 災害廃棄物市町村	 

推定量（沿岸仮置場の確保状況	 

仮設処理施設の	 部のみ）	 
川内村	 

－	 	 

災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況	 

確保状況	 

・１か所（五枚沢地区）供用開始済	  ・五枚沢地区にお ・被災家屋等の解体撤去の申請を受付済（要解体家屋等約	 	 ける小型焼却炉29 棟）	 ※平成 24 年の設置について ・片付けごみ（廃家電等を除く）の回収を、回収希望が無か

4 月 1 日に区建設準備中（施った世帯等を除きほぼ完了	 

域見直し	 

設設計中）	 

・片付けごみ（未回収の廃家電等）の回収準備中	 	 	 ・し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）の汲み取り・処理を実施中	 	 

田村市	 

－	 

・設置しない方針（家屋等の解体場 ・設置しない方針 ・被災家屋等の解体撤去の申請を受付済（要解体家屋等約	 	 所から直接、処理先に搬出するよ（既存の処理施※平成 24 年

う調整中）	 

設にて処理中）	  	 4 月 1 日に区20 棟。処理先確保の上、着手予定）	 	 

域見直し	 	 	 ※放射性物質汚染対処特措法に基づく対策地域内廃棄物処理計画（田村市、南相馬市、川俣町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、浪江町、葛尾村、飯舘村）を平成 24 年 6 月 11 日に公表済み