平成 30 年 11 月 30 日

福島地方環境事務所の最近の動き（今週の福島）【最近の動きのポイント】○ 除染・廃棄物対策関連
・双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村及び葛尾村の特定復興再生拠点区域において、建物等解体撤去等及び除染等工事を実施中です
・福島県と環境省が連携して、除染・解体とインフラ整備を一体施工している復興シンボル軸（双葉町）の工事に着手しました（11/27）
・前月と比較して、除染特別地域（直轄除染）の仮置場等における保管物数が約 15 万袋減少しました。また、3 箇所の仮置場等で搬出が、1 箇所の仮置場等で原状回復がそれぞれ完了しました（10 月 31 日時点）

○ 中間貯蔵施設関連
・26 市町村から平成 30 年度の輸送を実施中です＜除去土壌等の輸送の進捗状況＞
今年度の輸送対象物量
約 180 万㎥

今年度搬入済量（11/27 時点）
約 95.6 万㎥

今年度進捗率
約 53.1％

累積の輸送対象物量約 1,400 万㎥

累積搬入済量（11/27 時点）
約 171.4 万㎥

累積進捗率
約 12.2％○ リスクコミュニケーション等関連
・自治体職員や相談員等の活動の支援、住民の放射線に関する理解醸成の支援、環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です
・福島の環境再生に関するトピックを発信する「環境再生レポート」を更新しました（11/28）
・震災後の福島で暮らす皆さんの不安や悩みになすびさんがお答えする「なすびのギモン パート 6」が放送されます（12/4）-1-

Ⅰ．除染・廃棄物対策関連１

特定復興再生拠点区域の解体・除染について帰還困難区域内における特定復興再生拠点区域において、各町村の策定した計画に基づき、家屋等の解体・除染を実施しています。

○ 最近の動き・双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村及び葛尾村の特定復興再生拠点区域において、建物等解体撤去等及び除染等工事を実施中です。
・福島県と環境省が連携して、除染・解体とインフラ整備を一体施工している復興シンボル軸（双葉町）の工事に着手しました。（11/27）
詳細は別添 1、3、4 のとおり

２

避難指示解除済み地域等の除染・廃棄物処理関連事業について帰還困難区域を除き、3 月に 8 県 100 市町村のすべてで面的除染が完了し、必要なフォローアップ等を実施しています。
各市町村において、必要な被災家屋等の解体等の廃棄物処理を実施しています。
仮置場で除去土壌・廃棄物等を保管しています。搬出が終わった仮置場については、順次、早期の解消を目指し原状回復を実施しているところです。
○

除染事業及び被災家屋等の解体等の実施状況（除染特別地域、汚染廃棄物対策地域）
別添 1 のとおり○ 除染仮置場等の状況について
・除染特別地域（直轄除染）における除染仮置場等の状況について（平成 30 年 10 月31 日時点）
前月（9 月 30 時点）と比較して、除染特別地域（直轄除染）の仮置場等における保管物数が約 15 万袋減少し、約 634 万袋となりました。また、3 箇所の仮置場（楢葉町 1 箇所、大熊町 1 箇所、飯舘村 1 箇所）で搬出が完了、1 箇所の仮置場（大熊町）で原状回復が完了しました。なお、11 月 30 日時点で 17 箇所の原状回復工事を実施中です。
・汚染状況重点調査地域（市町村除染）の仮置場等の状況（平成 30 年 9 月 30 日時点）
について、福島県の平成 30 年 11 月 29 日公表資料により作成しました。
詳細は別添 5 のとおり○

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況
別添 6 のとおり

Ⅱ．中間貯蔵施設関連-2-

中間貯蔵施設の整備及び除去土壌等の中間貯蔵施設への搬入を実施しています。
（１）最近の動き○

26 市町村から平成 30 年度の輸送を実施中です。

○ 除去土壌等の輸送の進捗状況
今年度の輸送対象物量
約 180 万㎥

今年度搬入済量（11/27 時点）
約 95.6 万㎥

今年度進捗率
約 53.1％

累積の輸送対象物量
約 1,400 万㎥

累積搬入済量（11/27 時点）約 171.4 万㎥

累積進捗率
約 12.2％（２）平成 30 年度の進捗状況○ 除去土壌等の輸送搬出市町村

浜通り

いわき市
相馬市
南相馬市
広野町
楢葉町
富岡町
川内村
大熊町
双葉町
浪江町
葛尾村
飯舘村

中通り

福島市
郡山市
白河市
須賀川市
二本松市
田村市
伊達市
本宮市
桑折町
国見町
川俣町
大玉村

（11 月 27 日までの搬入実績）

今年度の搬出可能量(㎥)

今年度の学校等(現場保管)からの輸送予定量(㎥)

今年度の搬入済量(㎥)7,800
20,00020,900
100
3,600
300
6,000
-

18,91745,4696,054
41,967
83,416
41,74364,07531,39736,281
52,242
108,104
34,573
83,31429,886
17,61732,63132,28738,195
15,2453,584
6,948
39,196
10,272

22,200
16,100113,200
31,90072,400
162,400
42,400147,000
132,700
130,300
71,400151,600
78,70067,20033,80022,00050,00047,80062,60020,60019,20016,30071,60013,700

-3-累積
搬入済量
（㎥）

41,315
16,85173,531
15,61467,423
126,865
56,298
115,439
78,31672,75968,769136,395
59,448
146,681
54,34732,542
76,412
58,777
59,11338,53020,21818,292
61,475
19,537

鏡石町
天栄村
西郷村
泉崎村
中島村
矢吹町
三春町
合計

0
16,10054,90015,2006,400
13,90024,4001,728,000

300
59,000323
7,8537,381
17,052
43,37564,459
9,392
19,823
5,827
14,054
7,279
16,876
8,665
22,854
955,655 1,714,320※※ フレキシブルコンテナ等 1 袋の体積を 1 ㎥と換算しています。
※ 中間貯蔵施設への搬入済量（国直轄除染市町村：2018 年 8 月末、市町村除染市
町村：2018 年 6 月末時点、両者混在市町村（南相馬市、川内村、田村市、川俣町）：2018 年 8 月末）及び輸送待機量（焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量（国直轄除染：2018 年８月末時点、市町村除染：2018 年６月末時点）及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量（国直轄除染：2018 年８月末時点、市町村除染：2018 年６月末時点））の合計量。
※ 10 万㏃/㎏超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した（発生することが見込まれる）除去土壌等は含まれていません。
※ 累積搬入済量の合計値には、2018 年６月末時点で搬入が完了している市町村の搬入量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬入済量の合計とは数字が一致しません。
○

中間貯蔵施設及び周辺の空間線量率等
こちらから御確認ください（中間貯蔵施設及び周辺モニタリング（JESCO サイト）
http://www.jesconet.co.jp/interim/operation/monitoring.html#hokanba○

中間貯蔵施設に係る工事等について工事等の一覧は別添 2 のとおり

Ⅲ．放射線健康リスクコミュニケーション等関連①自治体職員や相談員等の活動の支援、②住民の放射線に関する理解醸成の支援、③環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です。
（１）最近の動き○ 環境再生プラザにおいて専門家派遣・モニタリング支援（説明・測定・資料作成支援）・移動展示等を実施中です。
○ 放射線を可視化するガンマカメラを活用した、住民向けリスクコミュニケーション支援事業を実施中です。
○ 浪江町において、ホールボディ・カウンタによる内部被ばく線量測定を実施しま-4-した（11/24～25）。
○ 富岡町において、ホールボディ・カウンタによる内部被ばく線量測定を実施しました（11/27～30）。
○ 富岡町いわき支所において、ホールボディ・カウンタによる内部被ばく線量測定を実施します（12/7）。
○ 福島の環境再生に関するトピックを発信する「環境再生レポート」を更新しました（11/28）。今回（vol.7）のテーマは、「故郷へ。～森、川、海がもたらす恵みを活かしながら地域再生～」です。
詳細は、環境再生プラザのホームページを御参照ください。
http://josen.env.go.jp/plaza/restoration/report_181128.html※環境再生プラザでは、今後も福島の環境再生に関する様々なトピックを「環境再生レポート」として発信していきます。
○ 震災後の福島で暮らす皆さんの不安や悩みになすびさんがお答えする「なすびのギモン パート 6」（全 4 回）が放送されます。第 1 回目の今回のテーマは「中間貯蔵施設への輸送はどうなっているの？」です。ぜひご覧ください。
・放送予定日時：12 月 4 日（火） 21:50～
・放送局：ＫＦＢ福島放送
別添 7 のとおり（２）これまでの実施状況項（11 月 30 日時点）
実施回数

目

H29 年度

今年度① 自 治 体 職 員 や 相 （ア）職員向け研修会
77 回
31 回
談員等の活動の（イ）専門家派遣
47 回
13 回
支援
（ア）住民セミナー
72 回
30 回（イ）車座意見交換会
62 回
47 回
（ウ）個人線量測定の支援(WBC)
83 日
66 日
②住民の放射線に関 （エ）リスクコミュニケーション拠点（長崎大、弘前大）にする理解醸成の支援
よる活動（オ）ガンマカメラ活用リスク
コミュニケーション支援事業③環境再生等に関する情報発信（環境再生プラザ）（ア）専門家派遣（イ）移動展示-5-

184 台・日

136 台・日

142 件
42 件［55 日］

117 件
36 件［52 日］

別添１
除染事業及び被災家屋等の解体等の工事一覧（除染特別地域、汚染廃棄物対策地域）
市町村工事名南相馬市○平成 29 年度南相馬市環境復旧等工事（H30/2/13～）※H30.3 月に着工
○平成 30 年度南相馬市建物解体等撤去工事（H30/8/8～）※H30.9 月に着工

浪江町

○平成 30 年度浪江町仮置場復旧等工事（H30/5/15～）※H30.7 月に着工
○平成 30 年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）(H30/6/20～)※H30.8 月に着工
○平成 29 年度浪江町建物解体等撤去工事（H30/1/25～）※H30.3 月に着工
○平成 30 年度浪江町被災建物等解体撤去工事（H30/4/11～）※H30.6 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中

双葉町○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H29/12/4～）※H29.12 月に着工
○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 2）（H30/1/10～）※H30.2 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請を受付中

大熊町○平成 30 年度（平成 29 年度繰越）大熊町仮置場復旧等工事（H30/7/19～）※H30.8 月に着工
○平成 29 年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H30/1/25～）※H30.3 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請を受付中（注）下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事

-6-

市町村

工事名

富岡町

○平成 29 年度(平成 28 年度繰越)富岡町除染等工事(夜の森地区他)（H29/5/22～）※H29.6 月に着工
○平成 29 年度(平成 28 年度繰越)富岡町フォローアップ除染等工事（H29/9/26～）※H29.10 月に着工
○平成 30 年度富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H30/8/7～）※H30.8 月に着工
○平成 29 年度富岡町建物解体等撤去工事（その 2）（H29/12/27～）※H30.3 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中

楢葉町○平成 29 年度楢葉町仮置場復旧等工事（H29/4/19～）※H29.5 月に着工
○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)楢葉町仮置場復旧等工事（H30/7/5～）※H30.8 月に着工
○平成 30 年度楢葉町建物解体等撤去工事（H30/7/9～）※H30.7 月に着工

飯舘村

○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)飯舘村仮置場復旧等工事（H30/4/10～）※H30.4 月に着工
○平成 30 年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（H30/9/4～）※H30.9 月に着工
○平成 30 年度飯舘村建物解体等撤去工事（H30/4/13～）※H30.6 月に着工○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付終了

川俣町○平成 30 年度(平成 29 年度繰越）川俣町仮置場復旧等工事(H30/6/29～）※H30.6 月に着工
○平成 30 年度川俣町建物解体等撤去工事（公共特殊建物）（H30/7/26～）※H30.10 月に着工

葛尾村

○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)葛尾村仮置場復旧等工事（その 2）（H30/6/20～）※H30.7 月に着工
○平成 30 年度葛尾村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等及び除染等工事（H30/10/5～）※H30.11 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中（注）下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事

-7-

別添 2
中間貯蔵施設に係る工事等の一覧
工事名
土壌貯蔵

○平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事（双葉町）（H28/6/14

施設等～）※H28.11 月に着工、H29.12 月貯蔵開始○平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事（大熊町）（H28/6/14～）※H28.11 月に着工、H29.10 月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（双葉 1 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/11～）※H29.10 月に着工、H30.9 月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（双葉 2 工区）土壌貯蔵施設等工事 （H29/5/18～）※H30.1 月に着工、今年度冬以降に貯蔵開始見込み○平成 29 年度中間貯蔵（大熊 1 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/11～）※H29.11 月に着工、H30.7 月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（大熊 2 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/11～）※H29.9 月に着工、H30.7 月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（大熊 3 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/18～）※H29.11 月に着工、H30.10 月貯蔵開始○平成 30 年度中間貯蔵（双葉 3 工区）土壌貯蔵施設工事 （H30/4/6～）※H30.9 月に着工
○平成 30 年度中間貯蔵（大熊 4 工区）土壌貯蔵施設等工事（H30/4/5～）※今年度中に着工予定○平成 30 年度中間貯蔵（大熊 5 工区）土壌貯蔵施設等工事（H30/4/10～）※H30.10 月に着工

廃棄物

○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物処理そ関連施設の 1 業務（H30/3/1～）※今年度中に着工予定、H31 年度内に稼働予定○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物処理その 2 業務（H30/3/1～）※今年度中に着工予定、H31 年度内に稼働予定○平成 29 年度中間貯蔵（双葉工区）廃棄物貯蔵施設工事（H30/3/9～）※H30.6 月に着工、H31 年度内に稼働予定○平成 29 年度中間貯蔵（大熊工区）廃棄物貯蔵施設工事（H30/3/8～）※H30.7 月に着工、H31 年度内に稼働予定-8-工事名その他○平成 29 年度中間貯蔵に係る焼却灰保管場設置等工事（大熊町・双葉町）

施設等（H29/12/23～）○平成 29 年度保管場等整備工事（大熊町・双葉町）（H30/1/19～）○平成 30 年度中間貯蔵施設区域内他道路工事（H30/7/19～）○平成 30 年度焼却灰保管場設置等工事（大熊町・双葉町）（H30/8/24～）○平成 30 年度中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事（大熊町・双葉町）（H30/10/25～）-9-別添３

特定復興再生拠点区域整備の状況（2018年11月30日時点）○ 福島復興再生特別措置法の改正(H29.5)により、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域内に、避難指示を解除し、居住を可能とする「特定復興再生拠点区域」を定めることが可能となった。
○ 市町村長は、特定復興再生拠点区域の設定及び同区域における環境整備 （除染やインフラ等の整備）に関する計画を作成。 同計画を内閣総理大臣が認定し、復興再生に向けて計画を推進（計画認定から５年を目途に避難指示解除を目指す）。
○ これまでに、以下６町村の計画が認定され、全ての町村において解体・除染等工事を実施中。
大熊町（2017.11.10認定、約860ha ）双葉町（2017.9.15認定、約560ha ）①
先行除染済（約40ha）①②
先行除染済（約147ha）

先行除染済（約147ha）【工事状況】：2017.12.25着工①復興シンボル軸解体・除染等工事（解体55件、除染約7ha） ：実施中
②駅東等解体・除染等工事（解体640件、除染約90ha）：実施中【工事状況】：2018.3.9着工①下野上地区の西エリアを中心とした解体・ 除染等工事（解体460件、除染約160ha） ： 実施中

富岡町（2018.3.9認定、約390ha ）浪江町（2017.12.22認定、約660ha）②①
先行除染実施中（約44ha）

先行除染実施中（約44ha）【工事状況】：2018.7.6着工①夜ノ森駅周辺の除染等工事(除染約0.3ha)：完了②拠点北エリアの解体・除染等工事（解体300件、除染約80ha）：実施中【工事状況】:2018.5.30着工①一部道路の除染等工事(除染約4ha)：完了②３地区における解体・除染等工事（解体60件、除染約30ha）：実施中

葛尾村（2018.5.11認定、約95ha ）飯舘村（2018.4.20認定、約190ha）①

国道399号

避難指示解除区域【工事状況】:2018.9.28着工①長泥地区の居住促進ゾーンを中心とした解体・除染等工事(解体20件、除染約30ha)：実施中- 10 -【工事状況】 :2018.11.20着工①野行地区の解体・除染等工事（解体10件、除染約0.5ha）：実施中

別添４

復興シンボル軸整備（双葉町）における取り組み
2018年11月27日、福島県は「復興シンボル軸」の工事に着手しま
2018年11月27日、福島県は「復興シンボル軸」の工事に着工しました。
した。
「復興シンボル軸」は、常磐自動車道（仮称）双葉ICから復興再「復興シンボル軸」は、常磐自動車道（仮称）双葉ICから復興再生拠点、さらに海岸部までを東西に繋ぐアクセス道路で、双葉町の生拠点、さらに海岸部までを東西に繋ぐアクセス道路で、双葉町の復興・再生を支援するものとして期待されている事業です。
復興・再生を支援するものとして期待されている事業です。
福島県と環境省は連携しながら、この「復興シンボル軸」の整備
福島県と環境省では、この「復興シンボル軸」の整備にあたり、にあたり、除染・解体とインフラ整備を一体施工することによって、除染・解体とインフラ整備を一体施工することによって、作業の効作業の効率化や地権者の方々にお願いする事務手続きの軽減などを率化や地権者の方々にお願いする事務手続きの軽減などを図ってい図っています。
ます。

県道長塚請戸浪江線
国道号

6(仮称)双葉IC

復興シンボル軸

双葉町作成図面へ環境省が一部追記- 11 -

別添５

除染仮置場等の状況について■福島県全体2018年11月30日

仮置場等の状況直轄除染
2018年10月31日時点
市町村除染 2018年 9月30日時点

仮置場等の総数 うち保管中

うち搬出完了うち原状回復完了（返地済み）

除染特別地域（直轄除染）

322

213

4564

汚染状況重点調査地域（市町村除染）97874151186

合計

1,30095496250（出典） 汚染状況重点調査地域（市町村除染）は、「市町村が設置する仮置場の整備状況等について（平成30年11月29日 福島県生活環境部除染対策課 公表資料）より環境省作成。
：仮置場のほか、一時保管所、仮仮置場等を含む。
注1）仮置場等
注2）保管中：除去土壌等が保管されている仮置場等を示す。
注3）搬出完了：除去土壌等の搬出が完了し、原状回復等の作業中の仮置場等を示す。
注4）原状回復完了(返地済み) ：原状回復等が完了、または、地権者へ返地した仮置場等を示す。

【除去土壌等の保管量の推移】【仮置場等の箇所数の推移】（万㎥） ※（箇所）※１袋＝１㎥に相当するものとして換算。

※仮置場の統合により公表当時の数値とは異なる。

注1）保管量 ：仮置場等で保管している数(保管物数)。１袋当たりの保管物の体積は、おおむね１ｍ３（ただし、保管物の体積減少により、１袋が１ｍ３より小さくなる場合もある）。
なお、市町村除染分には、現場保管分を含む。
注2）箇所数 ：保管中の仮置場等の箇所数。
ただし、市町村除染の2018年3月時点以前については、返地前の仮置場等数（「その他の仮置場」は除く）である。

- 12 -

■除染特別地域（直轄除染）
2018年11月30日

仮置場等の状況（2018年10月31日時点）

市町村

仮置場等の総数

うち保管中

うち原状回復完了（返地済み）

うち搬出完了

田村市

6312

川内村

2200

楢葉町

251582

大熊町

18864

川俣町

434030葛尾村

332553飯舘村

103751711

南相馬市181305浪江町

4120219富岡町

228212双葉町

11416

合計

322

2134564

注1）仮置場等：仮置場のほか、一時保管所、仮仮置場等を含む。
注2）保管中：除去土壌等が保管されている仮置場等を示す。
注3）搬出完了：除去土壌等の搬出が完了し、原状回復等の作業中の仮置場等を示す。
注4）原状回復完了(返地済み) ：原状回復等が完了、または、地権者へ返地した仮置場等を示す。

仮置場等箇所数と保管物数の推移
300

1,400

ピーク値
279箇所

前月より3箇所減少

250

1,200

1,000

ピーク値
756万袋

200800

仮置場等箇所数

150

総発生数（累計）

600

400

50

200

009123

2014年

69123

2015年

69123

2016年

6912

2017年

369

2018年

直近１年間の推移
2017年2018年

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

仮置場等箇所数（箇所）252242241239

238

238

232

223219

216

216

213

総発生数（累計）（万袋）

901

903

904

906

907

908

909

910

911

913

916

917

保管物数（万袋）

741735

731

724

716

708

698

687

669659649634

注1）仮置場等箇所数：除去土壌等を保管している仮置場等の箇所数を示す。
注2）保管物数：仮置場等で保管している数で、単位は「袋」。１袋当たりの保管物の体積は、おおむね１ｍ３（ただし、保管物の体積減少により、１袋が１ｍ３より小さくなる場合もある）。
注3）除去土壌等の総発生数約917万袋の内訳は、保管物数約634万袋、搬出済み数 約283万袋（うち仮設焼却炉への搬出は約212万袋、中間貯蔵施設等への搬出は約71万袋）※数値は四捨五入して表記しているため、合計値は表示上の数字の合計と一致するとは限らない。

- 13 -万袋）

前月より15万袋減少

保管物数

100

総発
生数
・保管物数

（仮置場
等箇所数

■汚染状況重点調査地域（市町村除染）（2018年9月30日時点）

仮置場等の状況

方部

県北

県中

県南

会津

相双

市町村

仮置場

うち保管中

うち搬出完了

うち
返地済み

福島市

323101

二本松市

353

228

5120

伊達市

121

102

127

本宮市

262411

桑折町

38

3116

国見町

111010

川俣町

22

1930

大玉村

131102

郡山市

202000

須賀川市

77

7106

田村市

97

9502

鏡石町

4121

天栄村14941

石川町

1001

玉川村

1001

平田村

1001

浅川町

0000

古殿町

1010

三春町

6600

小野町

3003

白河市

11227

西郷村

3300

泉崎村

6510

中島村

1010

矢吹町

4

3

10

棚倉町

12084

矢祭町

0000

塙町

1001

鮫川村

1001

会津坂下町

1

001

湯川村

1001

柳津町

0000

三島町

0000

昭和村

1001

会津美里町

1

010

新地町

1001

相馬市

5500

南相馬市

37351

1

広野町

1

100

川内村

9900いわき いわき市

4120615合97874151186

計

注1）「市町村が設置する仮置場の整備状況等について（平成30年11月29日 福島県生活環境部除染対策課 公表資料）より環境省作成。
注2）網掛けは汚染状況重点調査地域の指定解除済み市町村。
注3) 保管中：除去土壌等が保管されている仮置場等を示す。
注4) 搬出完了 ：除去土壌等の搬出が完了し、原状回復等の作業中の仮置場等を示す。
注5) 返地済み ：原状回復等が完了し、地権者へ返地した仮置場等を示す。

- 14 -

別添６
特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況
平成 30 年 11 月 30 日
【最新の進捗状況】
搬入量（袋数）期間
11/21～11/27

実績（袋）

累計

1,045

47,689※搬入は平日のみ実施しています。

※搬入量（袋数）は天候や調整状況により変動します。

【これまでの進捗状況】
搬入量（袋数）
期間

実績（袋）

累計

平成 29 年 11 月

707

707

平成 29 年 12 月

2,746

3,453

平成 30 年 １月

1,866

5,319

平成 30 年 ２月

2,523

7,842

平成 30 年 ３月

4,060

11,902

平成 30 年 ４月

4,965

16,867平成 30 年 ５月

4,287

21,154平成 30 年 ６月

5,615

26,769平成 30 年 ７月

3,445

30,214平成 30 年 ８月

2,504

32,718平成 30 年 ９月

4,410

37,128平成 30 年 10 月

5,804

42,932

平成 30 年 11 月(27 日まで)

4,757

47,68947,689特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況
42,932

月別搬入実績(袋数)45,00037,128

累計(袋数)

30,21440,00032,71835,00026,76930,00025,00021,154
16,86720,00011,902

707
707

3,453
2,746

5,319
1,866

15,000

7,842

2,523

(袋）
50,00010,000
4,060

4,965

4,287

5,615

3,445

2,504

4,410

5,804

4,757

H29 年12 月H30 年 １月H30 年 ２月H30 年 ３月H30 年 ４月H30 年 ５月H30 年 ６月H30 年 ７月H30 年 ８月
H30 年 ９月H30 年 10月H30 年 11月
H29 年11 月(27日まで)5,0000搬入状況や環境モニタリング結果など、特定廃棄物埋立処分事業の進捗状況については、ホームページにて公表しています。
http://shiteihaiki.env.go.jp/tokuteihaiki_umetate_fukushima/progress/- 15 -ูῧ㸵ˎፗ‫ئ‬ƩƬƨ‫ئ‬৑ƸƲƏƳƬƯƍǔƷᲹɶ ᧓ᝪᔺ଀ᚨǁƷ᠞ᡛƸƲƏƳƬƯƍǔƷᲹʴൢ68ǷȪȸǺૼဪኵᇹ‫ ׅ‬உଐ ້Ǒǔ  ଺  Ў᳸ᇹ‫ ׅ‬உଐ ້ᇹ‫ ׅ‬உଐ ້ ્ᡛʖ‫ܭ‬ᇹ‫ ׅ‬உଐ ້ ્ᡛʖ‫ܭ‬9'$ǵǤȈưƸŴᢅӊƴ્ᡛƞǕƨѣဒǛƝᚁƍƨƩƘƜƱƕưƖǇƢŵƥƻᙸƯƶᲛ㻙㻌㻝㻢㻌㻙䛺䛩䜃䛾䜼䝰䞁