平成 31 年 4 月 12 日

福島地方環境事務所の最近の動き（今週の福島）【最近の動きのポイント】○ 除染・廃棄物対策関連
・双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村及び葛尾村の特定復興再生拠点区域において、建物等解体撤去等及び除染等工事を実施中です
・大熊町大川原地区・中屋敷地区の避難指示が４月 10 日に解除されました。
同地区における面的除染は、2013 年６月～2014 年３月に実施されたものです○ 中間貯蔵施設関連・土壌貯蔵施設の近況をお知らせします・大熊 IC が３月 31 日に開通したことを受け、中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に利用を開始しました＜除去土壌等の輸送の進捗状況（4/9 時点）＞
今年度の輸送対象物量
約 400 万㎥

今年度搬出済量
約 7 万㎥

今年度進捗率
約 1.7 ％

累積の輸送対象物量
約 1,400 万㎥

累積搬出済量
約 269.4 万㎥

累積進捗率
約 19.2 ％○ リスクコミュニケーション等関連
・自治体職員や相談員等の活動の支援、住民の放射線に関する理解醸成の支援、環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です○ その他のイベント関連等
・「富岡町桜まつり 2019」に出展しました（4/6）
・４月 14 日から 18 日までの５日間、新宿御苑にて、「富岡町桜まつり 2019」に出展した桜のオブジェを展示いたしますので、ぜひお立ち寄りください-1-Ⅰ．除染・廃棄物対策関連１

特定復興再生拠点区域の解体・除染について
帰還困難区域内における特定復興再生拠点区域において、各町村の策定した計画に基づき、家屋等の解体・除染を実施しています。

○ 最近の動き・双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村及び葛尾村の特定復興再生拠点区域において、建物等解体撤去等及び除染等工事を実施中です。
詳細は別添 1、3 のとおり
・大熊町大川原地区・中屋敷地区の避難指示が４月 10 日に解除されました。
同地区における面的除染は、2013 年６月～2014 年３月に実施されたものです。

２

避難指示解除済み地域等の除染・廃棄物処理関連事業について帰還困難区域を除き、8 県 100 市町村のすべてで面的除染が完了し、必要なフォローアップ等を実施しています。
各市町村において、必要な被災家屋等の解体等の廃棄物処理を実施しています。
仮置場で除去土壌・廃棄物等を保管しています。搬出が終わった仮置場については、順次、早期の解消を目指し原状回復を実施しているところです。
○

除染事業及び被災家屋等の解体等の実施状況（除染特別地域、汚染廃棄物対策地域）
別添 1 のとおり○

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況
別添 4 のとおり

Ⅱ．中間貯蔵施設関連中間貯蔵施設の整備及び除去土壌等の中間貯蔵施設への搬入を実施しています。
（１）最近の動き○

土壌貯蔵施設の近況を、写真を用いてお知らせします（別添 5）。
大切な土地をご提供くださった地権者の皆様に心より感謝申し上げます。

○

除去土壌等の輸送の進捗状況（4/9 時点）
今年度の輸送対象物量
約 400 万㎥

今年度搬出済量
約 7 万㎥

今年度進捗率
約 1.7 ％

累積の輸送対象物量
約 1,400 万㎥

累積搬出済量
約 269.4 万㎥

累積進捗率
約 19.2 ％※大熊 IC が３月 31 日に開通したことを受け、中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に利用を開始しました。

-2-

（２）平成 31 年度の進捗状況○ 除去土壌等の輸送搬出市町村

浜通り

中通り

（4 月 9 日までの搬出実績）

今年度の搬出可能量
(㎥)

いわき市
相馬市
南相馬市
広野町
楢葉町
富岡町
川内村
大熊町
双葉町
浪江町
葛尾村
飯舘村
福島市
郡山市
白河市
須賀川市
二本松市
田村市
伊達市
本宮市

50,00039,000274,000
67,000149,000
406,000
96,000342,000
312,000
353,000
168,000
395,000
198,000
153,000
63,00053,000113,000
101,000
85,00058,000

桑折町
国見町
川俣町
大玉村
天栄村
西郷村
泉崎村
矢吹町
三春町
合計

今年度の学校等(現場保管)からの輸送予定量(㎥)
10,000

今年度の搬出済量(㎥)

累積
搬出済量
（㎥）

437
1,887
3,081
1,616
4,264
4,236
1,429
8,484
0
1,864
3,808
5,110
6,815
4,554
1,733
2,496
2,794
1,472
2,015
714

56,37635,148
148,782
47,070124,334
215,510
60,120
192,589
152,573
167,595
102,634
184,135
123,775
202,966
69,86851,501
101,058
80,08985,36846,66743,00039,000

1,928
1,564

40,201
30,079163,000
26,00034,000125,000
18,00010,00047,000

4,699
872
665
618
294
72
0

88,291
26,133
26,99380,801
27,567
21,77344,6748,000

78,0004,000

3,980,000

100,000-3-

69,521 2,693,950※

※ フレキシブルコンテナ等 1 袋の体積を 1 ㎥と換算しています。
※ 輸送対象物量 1,400 万㎥は、中間貯蔵施設への搬出済量（国直轄除染市町村：2018 年 11 月末、市町村除染市町村：2018 年 9 月末時点、両者混在市町村（南相馬市、川内村、田村市、川俣町）：2018 年 11 月末）及び輸送待機量（焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量（国直轄除染：2018 年 11 月末時点、市町村除染：2018 年 9 月末時点）及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量（国直轄除染：2018 年 11 月末時点、市町村除染：2018 年 9 月末時点））の合計量。
※ 輸送対象物量 1,400 万㎥には、10 万㏃/㎏超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した（発生することが見込まれる）除去土壌等は含まれていません。
※ 累積搬出済量の合計値には、2019 年 3 月末時点で搬出が完了している市町村の搬出量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬出済量の合計とは数字が一致しません。

○

中間貯蔵施設及び周辺の空間線量率等
こちらから御確認ください（中間貯蔵施設及び周辺モニタリング（JESCO サイト）
http://www.jesconet.co.jp/interim/operation/monitoring.html#hokanba○

中間貯蔵施設に係る工事等について工事等の一覧は別添 2 のとおり

-4-

Ⅲ．放射線健康リスクコミュニケーション等関連① 自治体職員や相談員等の活動の支援、②住民の放射線に関する理解醸成の支援、③環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です。
（１）最近の動き○ 環境再生プラザにおいて専門家派遣・モニタリング支援（説明・測定・資料作成支援）等を実施中です。
○ 研修会への専門家派遣等、住民向けリスクコミュニケーション支援事業を実施中です。
（２）これまでの実施状況項（4 月 12 日時点）
実施回数

目

H30 年度

今年度① 自 治 体 職 員 や 相 （ア）職員向け研修会
36 回
0回
談員等の活動の（イ）専門家派遣
20 回
0回
支援
0回
（ア）住民セミナー
38 回（イ）車座意見交換会
57 回
1回（ウ）個人線量測定の支援(WBC)87 日
0日②住民の放射線に関（エ）リスクコミュニケーション拠点（長崎大、弘前大）にする理解醸成の支援
よる活動（オ）ガンマカメラ活用リスク
コミュニケーション支援事業③環境再生等に関する情報発信（環境再生プラザ）（ア）専門家派遣（イ）移動展示

180 台・日

公示準備中

152 件
45 件
［62 日］

3件
3件
［3 日］

Ⅳ．その他のイベント等関連○最近の動き4 月 6 日に富岡町で開催された「富岡町桜まつり 2019」に出展しました。
環境省のブースでは、環境再生プラザ等の移動展示を行うとともに、来場者に桜の花の形のカードを配り、町やまつりへのメッセージを記載していただきました。400 枚以上のメッセージが集まり、メッセージで満開のオブジェが完成しました。
また、展示した桜のオブジェについては、４月 14 日から 18 日までの５日間、新宿御苑でも展示いたしますので、ぜひお立ち寄りください。
詳細は別添 6 のとおり-5-

別添 1
除染事業及び被災家屋等の解体等の工事一覧（除染特別地域、汚染廃棄物対策地域）
市町村

工事名

南相馬市

○平成 30 年度南相馬市仮置場復旧等工事（H31/1/23～）※H31.2 月に着工

浪江町

○平成 30 年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）(H30/6/20～)※H30.8 月に着工
○平成 30 年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 2）(H31/1/29～)※H31.2 月に着工
○平成 30 年度浪江町被災建物等解体撤去工事（H30/4/11～）※H30.6 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中

双葉町○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 2）（H30/1/10～）※H30.2 月に着工
○平成 31 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 3）（H31/4/11～）※着工準備中○被災家屋等の解体撤去申請を受付中

大熊町○平成 29 年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H30/1/25～）※H30.3 月に着工
○平成 30 年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その２）（H31/1/24～）※H31.2 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請を受付中

富岡町○平成 30 年度富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H30/8/7～）※H30.8 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中

楢葉町○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)楢葉町仮置場復旧等工事（H30/7/5～）※H30.8 月に着工

（注）下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事-6-市町村

工事名

飯舘村○平成 30 年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（H30/9/5～）※H30.9 月に着工
○平成 31 年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（H31/4/8～）※着工準備中○平成 31 年度飯舘村仮置場復旧等工事（H31/4/8～）※着工準備中○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付終了

川俣町○平成 30 年度川俣町仮置場復旧等工事（その２）(H31/3/1～)※H31.3 月に着工

葛尾村

○平成 30 年度葛尾村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去等及び除染等工事（H30/10/9～）※H30.11 月に着工
○平成 31 年度葛尾村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（H31/4/8～）※着工準備中○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中（注）下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事

-7-

別添 2
中間貯蔵施設に係る工事等の一覧
工事名
土壌貯蔵

○平成 29 年度中間貯蔵（双葉 1 工区）土壌貯蔵施設等工事（2017/5/11施設等～）※2018.9 月分別処理、貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（双葉 2 工区）土壌貯蔵施設等工事 （2017/5/18～）※2019.2 月分別処理開始、来年度春に貯蔵開始見込み○平成 29 年度中間貯蔵（大熊 1 工区）土壌貯蔵施設等工事（2017/5/11～）※2018.7 月分別処理、貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（大熊 2 工区）土壌貯蔵施設等工事（2017/5/11～）※2018.7 月分別処理、貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（大熊 3 工区）土壌貯蔵施設等工事（2017/5/18～）※2018.7 月分別処理開始、10 月貯蔵開始○平成 30 年度中間貯蔵（双葉 3 工区）土壌貯蔵施設工事 （2018/4/6～）※2018.9 月に着工
○平成 30 年度中間貯蔵（大熊 4 工区）土壌貯蔵施設等工事（2018/4/5～）※2018.12 月に着工
○平成 30 年度中間貯蔵（大熊 5 工区）土壌貯蔵施設等工事（2018/4/10～）※2018.10 月に着工
○平成 30 年度中間貯蔵施設の受入分別処理工事（双葉町）（2019/1/10～）※2019.3 月分別処理開始（双葉①工区）○平成 30 年度中間貯蔵施設の受入分別処理工事（大熊町）（2019/1/10～）※2019.3 月分別処理開始（大熊①工区）

廃棄物○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物処理そ関連施設の 1 業務（2018/3/1～）※2019.1 月に着工、2019 年度内に稼働予定○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物処理その 2 業務（2018/3/1～）※2019.1 月に着工、2019 年度内に稼働予定-8-工事名○平成 29 年度中間貯蔵（双葉工区）廃棄物貯蔵施設工事（2018/3/9～）※2018.6 月に着工、2019 年度内に稼働予定○平成 29 年度中間貯蔵（大熊工区）廃棄物貯蔵施設工事（2018/3/8～）※2018.7 月に着工、2019 年度内に稼働予定○平成 30 年度中間貯蔵（双葉２工区）廃棄物貯蔵施設工事（2019/3/11～）
その他○平成 29 年度中間貯蔵に係る焼却灰保管場設置等工事（大熊町・双葉町）

施設等（2017/12/23～）○平成 30 年度中間貯蔵施設区域内他道路工事（2018/7/19～）○平成 30 年度焼却灰保管場設置等工事（大熊町・双葉町）（2018/8/24～）○平成 30 年度中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事（大熊町・双葉町）（2018/10/25～）○平成 30 年度中間貯蔵に係る保管場設置等工事（大熊町・双葉町）（2018/12/22～）○平成 30 年度中間貯蔵施設区域境界植栽工事（双葉町）（2019/1/17～）○平成 30 年度中間貯蔵施設区域境界植栽工事（大熊町）（2019/1/17～）○平成 30 年度中間貯蔵施設に係る除去土壌等輸送工事（双葉町）（2019/1/19～）○平成 30 年度中間貯蔵施設に係る除去土壌等輸送工事（大熊町）（2019/1/19～）-9-

- 10 -別添３

特定復興再生拠点区域整備の状況（2019年4月12日時点）○ 福島復興再生特別措置法の改正(H29.5)により、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域内に、避難指示を解除し、居住を可能とする「特定復興再生拠点区域」を定めることが可能となった。
○ 市町村長は、特定復興再生拠点区域の設定及び同区域における環境整備 （除染やインフラ等の整備）に関する計画を作成。 同計画を内閣総理大臣が認定し、復興再生に向けて計画を推進（計画認定から５年を目途に避難指示解除を目指す）。
○ これまでに、以下６町村の計画が認定され、全ての町村において解体・除染等工事を実施中。
大熊町（2017.11.10認定、約860ha ）双葉町（2017.9.15認定、約560ha ）②②①
先行除染済（約40ha）①
先行除染済（約147ha）

先行除染済（約147ha）【工事状況】：2017.12.25着工①復興シンボル軸（解体55件、除染約7ha） ： 実施中②駅東地区（解体640件、除染約90ha）：実施中【工事状況】：2018.3.9着工①下野上西地区（解体460件、除染約160ha）： 実施中②駅周辺西地区、国道6号線沿線、下野上南地区（解体300件、除染約140ha）：実施中

浪江町（2017.12.22認定、約660ha）

富岡町（2018.3.9認定、約390ha ）②①
先行除染済（約44ha）

先行除染実施中（約44ha）【工事状況】:2018.5.30着工①一部道路の除染等工事(除染約4ha)：完了②室原、末森、津島地区（解体160件、除染約290ha）：実施中

飯舘村（2018.4.20認定、約190ha）①【工事状況】：2018.7.6着工①夜ノ森駅周辺(除染約0.3ha)：完了②拠点北地区（解体300件、除染約80ha）：実施中

葛尾村（2018.5.11認定、約95ha ）国道399号

避難指示解除区域【工事状況】:2018.9.28着工①長泥地区の居住促進ゾーン(解体20件、除染約30ha)：実施中※ 一部周辺地区においても解体・除染工事等を実施中- 11 -【工事状況】 :2018.11.20着工①野行地区（解体10件、除染約0.5ha）：実施中

別添４
特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況
平成 31 年４月 12 日
【最新の進捗状況】
搬入量（袋数）
期間

実績（袋）

累計

４/３～４/９96965,843※搬入は平日のみ実施しています。

※搬入量（袋数）は天候や調整状況により変動します。

【これまでの進捗状況】
搬入量（袋数）
期間

実績（袋）

累計

平成 29 年 11 月～平成 30 年２月

7,842

7,842

平成 30 年 ３月

4,060

11,902

平成 30 年 ４月

4,965

16,867平成 30 年 ５月

4,287

21,154平成 30 年 ６月

5,615

26,769平成 30 年 ７月

3,445

30,214平成 30 年 ８月

2,504

32,718平成 30 年 ９月

4,410

37,128平成 30 年 10 月

5,804

42,932

平成 30 年 11 月

5,557

48,489平成 30 年 12 月

4,723

53,212

平成 31 年 １月

4,467

57,679平成 31 年 ２月

3,051

60,730平成 31 年 ３月

3,611

64,341

平成 31 年 ４月(9 日まで)

1,502

65,843

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況（前月まで）
57,67960,730(袋）
64,34160,00053,212
48,48950,00042,932
37,12826,76930,21440,00032,71830,00021,154
16,867

707

3,453

5,319

7,842

70,00020,00011,902

10,0000

11月 12月
H29年

１月 ２月
H30年

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月
２月
H31年

３月

搬入状況や環境モニタリング結果など、特定廃棄物埋立処分事業の進捗状況については、ホームページにて公表しています。
http://shiteihaiki.env.go.jp/tokuteihaiki_umetate_fukushima/progress/- 12 -

中間貯蔵施設の近況
大熊工区の施設

別添５

貯蔵量は、運搬した除去土壌の重量から推計した締固め後の容積

大熊１期②工区及び２期②工区土壌貯蔵施設（2019.2.18撮影）
2019年３月の貯蔵量（第１期施設/第２期施設）：約1.4万㎥/約2.5万㎥（累計約12.5万㎥/約14.4万㎥）

大熊２期①工区土壌貯蔵施設（2019.3.26撮影）
2019年３月の貯蔵量：約1.8万㎥（累計約9.8万㎥）

双葉工区の施設大熊２期③工区土壌貯蔵施設（2019.3.26撮影）
2019年３月の貯蔵量：約1.5万㎥（累計約5.8万㎥）

双葉１期①工区土壌貯蔵施設（2019.2.26撮影）
2019年３月の貯蔵量：約0.7万㎥（累計約3.4万㎥）

双葉２期①工区土壌貯蔵施設（2019.3.22撮影）
2019年３月の貯蔵量：約0.3万㎥（累計約4.0万㎥）

双葉２期②工区土壌貯蔵施設（2019.3.18撮影）
建設中

大切な土地をご提供くださった地権者の皆様に心より感謝申し上げます。

- 13 -

富岡町桜まつり2019に出展しました

別添６

・ 4月6日（土）に富岡町で開催された「富岡町桜まつり2019」に出展しました。
・ 会場では、富岡町ゆかりの歌手によるステージイベントやふるまいのほか、桜並木の下で行う「YOSAKOI・郷土芸能」、写真家渡部陽一さんによる写真撮影会が行われ、たくさんの方が来場し、大いに賑わいました。
・ 環境省のブースでは、環境再生プラザ等の移動展示を行うとともに、来場者に桜の花の形のカードを配り、町やまつりへのメッセージを記載していただきました。400枚以上のメッセージが集まり、メッセージで満開のオブジェが完成しました。
・ 製作したオブジェは4月14日から18日の5日間、新宿御苑八重桜ライトアップイベントに展示されたあと、4月20日から富岡町の文化交流施設に展示される予定です。
当日の様子

会場付近の桜並木

環境省ブース内でのメッセージカードつくりメッセージで作った桜のオブジェ

400以上のメッセージが集まりました- 14 -