建設コンサルタンツ協会ホーム

266号目次協会誌トップページ

写真 3 ダム直下の発電所。右がネバダ側、左がアリゾナ側 写真 4

写真 2

フーバーダム

ネバダ側発電所内部のタービン群

280 億 m3 なので、やはりそ大統領に就任する。フーバーは工学的な問題や水と電の規模は圧倒的である。

力の割り当てなどの調整を精力的に行い、ダムの早期パンフレットの表紙

難工事で知られる黒部ダ建設に尽力した。ちなみにフーバーの大学時代の専攻

ムは着工から完成まで 7年、は地質学であり、自身も鉱山で働いていた技術屋であ総貯水容量が日本最大の多目的ダム、徳山ダムでも工った。これも、この一大公共事業に力を注いだ一因かも

事着手から完成まで 8 年かかっている。フーバーダムはしれない。しかし、ダム建設にこぎつけるにはまだ問題前例のない規模のダムでありながら、わずか 5 年で完成が残っていた。

している。なぜフーバーダムはこのような短期間で造る

当時、堤高 200mを超えるダムが無かったことから、

America’s symbolic “Hoover Dam”

ことができたのであろうか。

アメリカを象徴するダム「フーバーダム」■ 氾濫するコロラド川

アメリカ、アリゾナ州・ネバダ州

コロラド川はロッキー山脈を水源として、アメリカの7により議論は収束した。また、当初は70 箇所のダムサイつの州とメキシコの 2つの州を経由してカリフォルニアト候補地が挙げられ、最終段階でも8 箇所が検討され湾に注ぐ、全長約 2,330kmの河川である。1800 年代かていた。そして、地形や地質など総合的な判断からブラら1900 年代初頭、雪解けの季節になると氾濫し、夏かックキャニオンに建設することとなった。設計に関して

ら秋にかけては渇水する河川であった。

も、現在のように計算機があるわけではないので、苦心

Special Features / Civil Engineering Heritage XII

基礎地盤コンサルタンツ株式会社 / 技術本部 / 物理探査部
佐々木勝（会誌編集専門委員）
SASAKI Masaru

特集
土木遺産 XII
北米発展の礎となった土木技術■ 砂漠の中の巨大なダム

ダ州に供給している。

砂漠の中にひときわ輝く世界でも有数のエンターテイ

フーバーダムの安定性に関する問題が指摘された。幾度と無く論争が繰り返されたが、イリノイ大学のウエスターガード教授の『フーバーダムの安全性』という論文

1905 年には大規模な洪水が発生し、復旧に 2 年のしたようである。約 30 ケースものダム形状が検討され、建設当時、世界で最も高いダムはフランスのシャボ

歳月と300万ドル以上を費やすなど流域での洪水被害

ゴムとプラスティックの模型を製作して理論のチェック

メントの街、ラスベガス。そのきらびやかな中心部からンダムで、堤高は136mであった。現在、日本で最も高いは頻発し、早急に河川を調整・管理するダムの必要性が行われた。

車で東南に向かうと、すぐに周りの景色は一変して荒涼ダムが1963 年に完成した堤高186mの黒部ダムである。

が問われていた。しかし、ダム建設を進めるには多くの1929 年10月にはニューヨーク証券取引所で株価がな砂漠地帯となる。ボルダーシティーという小さな町をこのようにフーバーダムは当時として圧倒的な規模のダ問題を解決する必要があった。その最も重要な問題が大暴落したことを発端として、世界恐慌が発生した。当通り過ぎると左手に大きな湖が見える。アメリカで最大ムであったことが分かる。ミード湖は周長 885km、最大コロラド川流域の水の配分である。1922 年11月、コロラ

然、フーバーダムの建設にも影響を与えた。建設財源のの人造湖、ミード湖である。この大きな湖の水を一手に水深151.4m、貯水容量は 348.5 億 m3 を誇る。日本のダド川流域のアリゾナ州、カリフォルニア州、コロラド州、確保が問題となったのである。そこで、500万ドルの建受け止めるダムが、アメリカで最も有名なダムと言ってよ

ムの総貯水容量は約 204 億 m3（2004 年）、琵琶湖は約ネバダ州、ニューメキシコ州、ユタ州およびワイオミング設国債を発行して財源を確保することとなった。

州の 7州の代表と連邦政府は、この問題を解決するたいであろう、フーバーダムである。
フーバーダムはアリゾナ州とネバダ州の州境に位置めのコロラドリバーコンパクトに署名した。これはコロラ

し、コロラド川のブラックキャニオンと呼ばれる峡谷にド川流域を上流と下流に二分し、各流域に年間推定流造られた多目的ダムである。1931年に着工し、1936 年量の半分ずつを与えるものであった。1928 年にはダムに完成した重力式アーチダムで、堤高 221.3m、堤頂長の建設を承認するボルダーキャニオン・プロジェクト法379.2m の規模を誇る。ダム湖の水は灌漑用水や水道が制定された。

水として利用されるほか、発電所がアリゾナ側とネバ
ダ側のダム直下にそれぞれあり、計17 基の発電機で2,080MWの電力をアリゾナ州、カリフォルニア州、ネバ

026

Civil Engineering Consultant

VOL.266 January 2015

写真 1

US93グレートベイシンハイウェイから望むミード湖■ ダム建設に向けて1929 年3月、共和党のハーバート・フーバーが第31代これら多くの問題を解決して、1931年にダムの建設が始まった。

■ 様々な叡智が込められたダム建設

1931年3月4日、建設事業者の内務省開拓局はダムと発電所建設の入札を実施した。その結果、48,890,995ドルで落札したのは建設会社や設計会社等の 6 社により設立された、その名もシックスカンパニーズ（SixCompanies Inc.）であった。当時、前例のない巨大ダム

Civil Engineering Consultant

VOL.266 January 2015027

の完成式典が執り行われた。発電所はその翌年に完成した。

■ 名前にまつわるエトセトラ

完成式典において、フーバー政権下の前内務省長官とルーズベルト政権下の内務省長官が、ダムの名称について牽制しあっていたという。フーバーダム建設に尽力したフーバーは共和党選出、ダム完成式典で演説した
ルーズベルトは民主党選出の大統領のため、ダムの名
写真 5トンネル施工のドリルリグ「ジャンボ」

写真 6 岩 盤斜面の岩を落とす「ハイスケーラーズ」

写真 7

ブロック工法で施工中のフーバーダム

称についてお互い一歩も引けない状況だったのだろう。
しばらくはボルダーダムという名称を使用していたが、完成から11年後の1947年、共和党第 80 回大会におい

写真 10

観光客で賑わうダム天端てようやく正式名称がフーバーダムと認められることになった。
ただし、ボルダーダムという名称が長く続いたため、いたるところにその名が残ってしまったようである。現
在でも「ボルダーダム」と書かれているものを「フーバーダム」に修正する作業が度々あるという。

■ 変わらないダムと変化していく運用

フーバーダムおよびミード湖は人気の観光スポットであり、年間約 900万人の観光客が訪れている。ダム内部
写真 8

ダム下流に架かる通称コロラドリバー橋

写真 9

貯水率が下がったミード湖と取水塔や発電所の観光ツアーも人気で、ダム天端の道路にも人や車があふれている。そして、アメリカ同時多発テロであったため、どこの建設会社でも経験が無かったための判断であろう。これは現在でいうジョイントベンチメットを作り全ての作業員に着用させた。
ダムを建設するにあたり、いくつかの新技術が開発さ等の影響により、セキュリティも非常に厳しく管理されている。

図1

コロラド川下流域の配水状況れている。コンクリートの熱応力の対策のため、発熱量

フーバーダムのすぐ下流には、2010 年に完成した建設に際し、まずはコロラド川の流れを迂回・転流さが少ない中庸熱コンクリートが開発された。ダムの施工「Mike O'Callagham - Pat Tillman Memorial Bridge」がせる必要があった。1931年 6月、ダムサイトの両側の岩には縦横約15m、高さ1.5mのブロックごとに分割してコ架かっている。正式名称が長すぎるため、現地の人はコをするのは非常に困難である。フーバーダムは建設当時ャー（JV）の先駆けである。

壁に2つずつ、計4つのトンネルを掘り進めた。トンネル

ンクリートを打設していく工法が採用された。これらのロラドリバー橋と呼んでいる。この橋の建設には日本企からその存在感は変わらずに佇み続けているが、運用はドリルとダイナマイトによって掘削し、1933 年11月にコンクリートブロックにはパイプが通してあり、冷却水を業も関わっている。

は時勢の変化に柔軟に対応して、技術者の叡智と最新完成した。このトンネルはダム完成後も放水路として機循環させることでコンクリートの発熱を抑えた。また、コフーバーダムは、現在も内務省開拓局で管理されて能している。

ンクリート製造から締固めまで大規模な機械化施工がいる。そのコロラド川下流事務所において、日常のオペ初めて導入された。

レーションは8人で行なわれている。コロラド川下流域

また、ダム本体を建設する前にやらなければならないことがあった。ダムサイトとなる峡谷には、表面が浸食

フーバーダム建設は世界恐慌による失業者対策や景の情報は全てこの事務所に集まり、データベース化してにより緩くなった岩盤が存在している。これらを取り除気回復を目論んだ公共事業という側面もあった。最も多1時間に1回更新され、各方面への指示や情報発信をく作業が必要となってくる。この仕事に携わる作業員をい時で5,218人の労働者が雇用され、彼らに支払う月給行っている。特に配水管理は非常に厳しく気を遣ってい「ハイスケーラーズ（Highscalers）」と呼んだ。彼らはロー総額は 75万ドルにものぼった。事故による犠牲者も多るといい、下流の水の使用量から水の蒸発量まで計算プで岩壁を下り、ジャックハンマードリルとダイナマイトく、96人とも112人とも言われている。に入れて配水量を決定しているという。

を使って緩くなった岩盤を落としていく。これはこのダジョイントベンチャーを設立し、数多くの新技術を開2000 年頃からミード湖の貯水率が下がってきており、ム建設で最も危険な作業であった。彼らは落石対策の発し、さらに大量雇用による人海戦術など、様々な技2014 年には貯水率が約50％となった。これを元の貯水ため、布の帽子をコールタールでコーティングした即席術や手法を駆使して造られたフーバーダムは、なんと当量にするため、今後 28 年かけて戻す計画が進められてのヘルメット「ハードボイルドハット」を作り、身を守って初予定より2 年も早く完成を迎えた。1935 年9月30日、いる。自然環境、水や電気の需要など刻一刻と変化すいた。この効果を実感したシックスカンパニーズは、ヘル

第32 代大統領フランクリン・D・ルーズベルトによりダムる状況において、建設当時と全く変わらずに維持管理

028

Civil Engineering Consultant

VOL.266 January 2015

技術を用いて着実に遂行されている。
＜参考資料＞
1）『フーバーダム（Hoover Dam）』星清、開発土木研究所月報第 490 号、1994 年 3月
2）
『RECLAMATION Managing Water in the West HOOVER DAM』U.S.
Department of the Interior Bureau of Reclamation Lower Colorado Region,January 2006
3）
『THE STORY of THE HOOVER DAM』Nevada Publications
4）『RECLAMATION Managing Water in the West』Lower Colorado Region（http://www.usbr.gov/lc/hooverdam/）5）『ダム便 覧 』一 般 財 団 法 人日本ダム協 会（http://damnet.or.jp/Dambinran/binran/TopIndex.html）＜取材協力・資料提供＞
1）U.S. Department of the Interior Bureau of Reclamation2）Ben 小田（通訳）＜図・写真提供＞
図 1、写真 5、6、7 参考資料 2
P26 上 初芝成應
写真 1 川崎謙次
写真 3 佐々木勝
写真 4 茂木道夫
写真 8 大角直写真 9 近藤安統
写真 10 塚本敏行

Civil Engineering Consultant

VOL.266 January 2015029