補足資料－２

福島第一原子力発電所の汚染水の状況と対策について

2016年2月3日
東京電力株式会社

0１．「汚染水対策」の３つの基本方針
事故で溶けた燃料を冷やした水と地下水が混ざり、汚染水が発生している。建屋への流入
量は、１日約150トン※１であり、下記の３つの基本方針に基づき対策を進めています：対策完了※１：2016年1月現在の評価値。サブドレンや地下水バイパス、建屋止水工事等の対策により流入量は減少している。

2014年度

2015年度

2016年度

上期

上期

上期

上期

下期

下期

多核種除去設備等によるタンク内汚染水の浄化方針１．汚染源を取り除く
方針１ 取:り除く①多核種除去設備による汚染水浄化②トレンチ(※２)内の汚染水除去（※２）配管などが入った地下トンネル。

①多核種除去設備による汚染水浄化③地下水バイ
パスによる地下水くみ上げ

⑤凍土方式の陸側遮水壁の設置⑥雨水の土壌浸透を抑える敷地舗装
方針２ 近:づけない方針３．汚染水を漏らさない⑦水ガラスによる地盤改良⑧海側遮水壁の設置⑨タンクの増設（溶接型へのリプレース等）④建屋近傍の井戸での地下
水くみ上げ
（サブドレ
ン）

③地下水バイパス
くみ上げ

2015年12月11日
全汚染水除去処理完了
凍結止水・汚染水の除去

凍結管設置

累積排水量 164,697t
排水回数
100回
2016年1月29日現在

建屋山側で地下水をくみ上げ

累積排水量 52,594t
排水回数
67回
2016年1月28日現在

浄化設備設置調査・復旧

2015年11月9日
凍結管設置完了

建屋近傍の井戸で地下水をくみ上げ

設置工事

進捗率 約84％
2015年11月時点

凍結

地下水流入抑制

アスファルト等による敷地舗装

セシウム除去淡水化
汚染した地下水の海への流出抑制

水ガラス等による地盤改良⑦水ガラスによる地盤改良

原子炉建屋

地下水位

上部透水層

タービン建屋④サブドレン
くみ上げ

⑦水ガラス
地盤改良
②トレンチ
くみ上げ
海水面

難透水層
揚水井
ウェルポイント
地下水ドレン

難透水層⑤陸側遮水壁

⑤陸側遮水壁

⑧海側遮水壁方針３ 漏:らさない④サブドレン
くみ上げ

下部透水層

2015年5月27日
RO濃縮塩水処理完了

小規模凍結試験⑤凍土方式の陸側遮水壁の設置⑥雨水の土壌
浸透を抑える
敷地舗装

⑥敷地舗装

下期

高性能・増設多核種除去設備の設置

浄化作業③地下水バイパスによる地下水くみ上げ④建屋近傍の井戸での地下水くみ上げ

下期

多核種除去設備による処理済水の浄化②トレンチ内の汚染水除去方針２．汚染源に水を近づけない雨

2013年度⑧海側遮水壁の設置⑨タンクの増設（溶接型への交換等）

汚染エリアからの汚染水のくみ上げ

設置工事

地下水の海への流出抑制

2015年10月26日
閉合完了

タンクの増設・貯留
フランジタンク解体中
解体中：4基，解体済：30基
2016年1月19日現在

・安全性向上対策等の状況により、工程については適宜見直します1２．「汚染水対策」の進捗状況（１）汚染水の浄化

万一の漏えいが発生した際のリスク低減を目指して、多核種除去設
備（ALPS）などの７つの設備により、汚染水（RO濃縮塩水※）を浄化しています。
ＲＯ濃縮塩水の処理は、タンク底部の残水を除き、2015年5月27日に完了しました。
引き続き、多核種除去設備（ALPS）以外で処理したストロンチウ
ム処理水について、多核種除去設備（ALPS）で再浄化し、汚染水リスクの低減に全力を尽くしています。
※RO濃縮塩水：処理装置等（セシウム吸着装置、第二セシウム吸着装置等）により主要核種のセシウムが除去された廃水のこと

上期①多核種除去設備による汚染水浄化（汚染源を取り除く）

下期

上期

2015年度

下期

上期

2016年度下期

上期

下期

多核種除去設備等による汚染水の浄化
高性能・増設多核種除去設備の設置

汚染水が漏えいした場合のリスクを低減させるため、原子炉建屋地下などに滞留している高濃度の汚染水（汚染源）の浄化を、多核種除去設備などの７つの設備により進めます。

汚染水処理の状況について

多核種除去設備（ALPS）

2増設多核種除去設備（ALPS）

3

高性能多核種除去設備（ALPS）

汚染水処理設備除去能力

62核種を告示濃度限度未満
250m3/日×3系統

処理能力

2014年度

多核種除去設備による処理済水の浄化

汚染水処理設備について1

2013年度工程と目的

250m3/日×3系統

状況

タンク底部の残水を除き、5月2７日に全てのＲＯ濃縮水の処理が完了し、汚染水によるリスク低減という目的を達成しました。
多核種除去設備以外で処理したストロンチウム処理水について、多核種除去設
備で再度浄化し、さらなるリスク低減を図っています。
タンク底部には、ポンプでくみ上げきれない残水があります。残水処理にあたっては、安全を最優先に考え、ダストの飛散防止・被ばく防止対策等を十分に施しながら、タンク解体時等に処理してまいります。1月20日現在の残水は約3000ｔです。

500m3/日2016.1.21時点

約16万m32015.5.28時点

約18万m32015.3.12時点

約17万m3

約60万m3

試運転中

4

モバイル型
Sr除去設備5RO濃縮水処理設備

6

Cs吸着装置によるSr除去7

第二Cs吸着装置
によるSr除去

汚染水処理設備

010

約44万m3

約34万m3

約8万
20

30

40

50

60

70

80

万トン（貯蔵量）
除去能力
処理能力

状況

ストロンチウム（Sr）を1/100～1/1,000
300m3/日×2系統
480m3/日×4台

500～900m3/日

停止中（次期使用方法について検討中）

600m3/日

1,2０0m3/日

運転中

2

２．「汚染水対策」の進捗状況（２）汚染水の除去（トレンチ内）

海水配管トレンチ※1内の滞留水移送については、２号機は2015
年6月30日、3号機は7月30日、4号機は12月11日に完了しました。これにより、高濃度の汚染水が流出するリスクが大きく低減しました。
トレンチ内の充填作業については、2号機は2015年7月10日、３号機は８月27日、4号機は12月21日に完了しました。

工程と目的

上期
②トレンチ内の汚染水除去

2014年度

下期

上期

下期

2015年度
上期

下期

2016年度
上期

下期

浄化作業
凍結管設置

凍結止水・汚染水の除去（汚染源を取り除く）※1トレンチ：配管などが入った地下トンネル

トレンチの閉塞状況

2013年度２～４号機のタービン建屋海側にある海水配管トレンチには、事故直後の高濃度汚染水が滞留していました。
この高濃度汚染水が海洋に流出するリスクを未然に防止するため、建屋接続部の止水（汚染水の増加の防止）、滞留水の移送（汚染水の除去）、および海水配管トレンチ内の閉塞（海洋への汚染水の流出の防止）を実施しました。

Ｎ

4号機放水路上越部の施工完了について
一部残っていた放水路上越部海側（約60m3）については、陸側遮水壁工事の仮設プラント撤去後の2015年10月19日より再開し、12月11日に移送完了、12月21日に充填完了しました。

抜き取り完了抜き取り完了抜き取り完了トレンチ閉塞・汚染水除去イメージ
高濃度汚染水 （※小名浜港平均潮位基準の標高を示す。）
の移送

タービン
建屋
タービン建屋水位

O.P.＋10.0ｍ※※
O.P.+7.4ｍ
立坑＜4号機海水配管トレンチ概要図＞

立坑

建屋接続部の凍結止水
山側

トレンチ内部の
充填・閉塞
海側

トンネル
＜イメージ図＞

O.P.-12.5ｍ ※＜トレンチ内部充填・閉塞の状況＞

3

２．「汚染水対策」の進捗状況（３）地下水のくみ上げ（地下水バイパス）

これまでに、164,697m3の地下水をくみ上げ、水質が運用目標を満足していることを東京電力および第三者機関（日本分析センター）で確認した上で排水を実施しています。
建屋への地下水流入量については、サブドレンや、建屋止水工事
等の効果と合わせて、約150m3/日（当初評価約400m3/日より
250m3/日減少）になっていると評価しています。

排水日

1月27日

排水回数

排水量

1,827ｍ３

排水量【至近の分析結果】

下期

上期

2015年度

下期

上期③地下水バイパスによる地下水くみ上げ

下期

2016年度
上期

下期

建屋山側で地下水をくみ上げ（汚染源に水を近づけない）

100回（前回:91回）

164,697ｍ３

地下水バイパス揚水井の清掃状況(前回:148,898ｍ３)

単位：ベクレル/リットル
セシウム
134

ＮＤ
（0.68）
ＮＤ（0.76）

セシウム
137

全ベータ
放射能

ＮＤ
（0.65）

ＮＤ（0.60）

ＮＤ（0.79）

ＮＤ（0.51）【核種別の目標値】

トリチウム

130
130

単位：ベクレル/リットル
セシウム
134

法令告示濃
セシウム 全ベータ
トリチウム 度に対する
137
放射能
割合の和

運用目標

1

1

5

1,500

0.22※3

法令告示濃度※1

60

90

30

60,000―

WHO飲料水質ガイドライン※2

10

10

10

10,000

―

※１
※２
※３

上期

2014年度【累計の排水実績】【至近の排水実績】

第三者機関

2013年度地下水は山側から海側に向かって流れています。その地下水の一部が建屋に流入し、汚染源に触れて汚染水となり、汚染水が増加します。建屋内へ流入する地下水を少なくし、汚染水の増加を抑制することを目的に、建屋よりも上流の井戸で地下水をくみ上げて流路を変更する「地下水バイパス」を実施しています。

至近の排水実績

東京電力

工程と目的

告示濃度の水を毎日約２リットル飲み続けた場合でも、年間被ばく量約１ミリシーベルト
飲料水摂取による年間被ばく量約０．１ミリシーベルト
計算式：０．２２＝１／６０＋１／９０＋５／３０＋１，５００／６０，０００＜地下水バイパス 揚水井配置図＞

揚水井No

稼働状況

１

○

1回目：2015/9～10

清掃実績

2

○

1回目；2015/8～9

3○

1回目；2015/7～9

4○

1回目；2015/7

5○

1回目；2015/5～7

6○

1回目；2015/7～8

7○

1回目；2015/6～7
2回目：2015/11/27～12/22

8○

1回目；2015/5～6
2回目：2015/10/28～11/26

9○

1回目；2015/4，2回目：2015/6～7
3回目：2015/10/06～11/13

10×

1回目；2015/1～2，2回目；2015/4～6
3回目：2015/12/10～2016/1下旬（予定）11×

1回目；2014/10～12，2回目；2015/2～3
3回目；2015/6～7
4回目：2016/1/6～2016/1下旬（予定）12○

1回目；2014/12～1，2回目；2015/5～6
3回目：2015/11/16～12/9＜揚水井の稼動、清掃状況＞

2014年9月中旬頃から、揚水ポンプ吸込口などに鉄酸化細菌等が付着し、流量が低下する事象が発生しています（鉄酸化細菌は、トンネル等に一般的に存在する細菌類）。
全井戸について、鉄酸化細菌等の発生が認められているため、ポンプの運転状況を確認しつつ、適宜清掃・点検を実施しています。

4

２．「汚染水対策」の進捗状況（４）地下水のくみ上げ（サブドレン）くみ上げた地下水（サブドレン）は、専用の設備により放射性物質
濃度を1/1,000～1/10,000程度まで低下させ、水質基準を満たすことを確認した後、港湾内へ排水しています。
排水を2015年9月14日より開始しており、これまでに
52,594m3を排水しました。今後も運用目標※を遵守し、適切な運用をしてまいります。
建屋への地下水流入量については、地下水バイパスや、建屋止水工事等の効果と合わせて、約150m3/日（当初評価約250m3/日
より200m3/日減少）になっていると評価しています。

2013年度

2014年度

2015年度

2016年度

工程と目的
上期

下期

④建屋近傍の井戸での地下水くみ上げ（サブドレン）

上期

下期

上期

下期

上期

下期

浄化設備設置調査・復旧

建屋近傍の井戸で地下水をくみ上げ（汚染源に水を近づけない）※：地下水バイパスの運用目標（告示濃度比0.22）

サブドレン等の運用
運用目標を満たしていることを確認して排水

原子炉建屋近傍の地下水は、事故により汚染された地表面のガレキ等に触れた雨水が混合していることから、放射性物質を含むことが確認されています。その放射性物質濃度は、原子炉建屋内に滞留している高濃度の汚染水に比べ、はるかに低いレベルです。建屋内へ流入す
る地下水を少なくするには、建屋近傍でくみ上げることが効果的であるため、サブドレンでくみ上げを実施しています。
サブドレンで地下水をくみ上げることは、発電所構内で保有する高濃度の汚染水の量を減らすこととなり、港湾内への汚染拡大リスクの低減に繋がると考えています。
至近の排水実績【累計の排水実績】【至近の排水実績】【水質分析④】
排水の都度一時貯水タンク

1月27日

排水回数

排水量

922ｍ３

排水量

【至近の分析結果】【水質分析③】
浄化設備への移送前、
週１回程度

東京電力
第三者機関

中継タンク

中継タンク

降水量（mm/週）

地下水ドレン（計５箇所）(前回:25,435ｍ３)

単位：ベクレル/リットル
セシウム
137
ＮＤ
（0.66）
ＮＤ（0.49）

700
2015/9/17～
山側サブドレン
24時間稼働600

サブドレン（計４１箇所）

52,594ｍ３

全ベータ
放射能
ＮＤ
（2.2）
ＮＤ
（0.66）

トリチウム
360
380

建屋流入量実績【水質分析②】
週１回程度【水質分析①】
主要な井戸を
月１回程度

セシウム
134
ＮＤ
（0.64）
ＮＤ（0.42）

67回（前回:36回）

500

1400

2015/10/26
海側遮水壁閉合
2015/10/30～
海側サブドレンくみ上げ開始

1200
1000

2015/11/5～
地下水ドレン
くみ上げ開始

400

800
③

300

600
② 400

200
100

■排水する水の運用目標
セシウム134

セシウム137

全ベータ

トリチウム

ベクレル／リットル

１

１

３（１）※

1,500

※おおむね10日に1回程度のモニタリングで1ベクレル／リットル未満を確認

00

2016/1/21
2016/1/14
2016/1/7
2015/12/31
2015/12/24
2015/12/17
2015/12/10
2015/12/3
2015/11/26
2015/11/19
2015/11/12
2015/11/5
2015/10/29
2015/10/22
2015/10/15
2015/10/8
2015/10/1
2015/9/24
2015/9/17
2015/9/10
2015/9/3
2015/8/27
2015/8/20
2015/8/13
2015/8/6
2015/7/30
2015/7/23
2015/7/16
2015/7/9

核種

200
①

降水量

①建屋への地下水・雨水等流入量②地下水ドレン・ウェルから建屋への移送量③（①＋②の合計）

一週間毎の日平均推移量（m3/日）【地下水の浄化】

集水タンク

排水日

5

２．「汚染水対策」の進捗状況（５）陸側遮水壁（凍土方式）

陸側の遮水壁は、凍結プラントで-30℃程度に冷却したブライン※1
を各凍結管に送り、周囲の土の温度を下げることで土を凍結させ、凍土の壁を作ります。
凍結管の設置工事については、2015年11月9日に完了しました。
遮水壁の凍結開始に向けた準備作業（配管・計装・ブライン充填等）
については、山側三辺が2015年9月15日に完了しました。海側部分は2016年2月に完了予定です。
※1：冷媒のこと（塩化カルシウム水溶液）

上期

凍結管を地中に建て込み、ブラインを① 循環させるための配管を接続します② ブラインを循環させます2014年度

下期⑤凍土方式の陸側
遮水壁の設置上期

2015年度

下期

上期

2016年度

下期

上期

設置工事

凍結

地下水流入抑制

汚染水を貯めている建屋の周りに凍土の遮水壁を設置することによって、建屋内への地下水流入による汚染水の増加を抑制する対策を実施しています。
陸側遮水壁工事の進捗状況（凍結管設置実績）
1BLK
13BLK

11BLK

12BLK

10BLK

2BLK

#1 T/B#2 T/B【海側全体】完了本数／全本数
・凍結管削孔累計 ： ５３２／５３２本（１００%）#1： １３１／１３１本・測温管削孔累計・凍結管建込累計
R/B： ５３２／５３２本#2凍結管を地盤に打ち込みます

3BLK③ 凍土壁が造成されます

下期

小規模凍結試験（汚染源に水を近づけない）

N

凍土壁施工概要

2013年度工程と目的④ 凍土イメージ

R/B
10/15 海側凍結管、測温管の削孔完了
1１/ 9 海側凍結管建込完了
山側は7/28に全本数完了

9BLK#4 T/B#3 T/B【海側:貫通部】完了本数／全本数
・凍結管削孔累計 ：６８／６８本（１００%）・測温管削孔累計 ： 3／ ３本#4#3・凍結管建込累計：６８／６８本

R/B

8BLK

R/B

10/15 海側凍結管・測温管の削孔完了
1１/ 9 海側凍結管建込完了
山側は7/28に全本数完了

4BLK
7BLK

5BLK
6BLK
凍結管周囲の土が凍り、凍土となります【全体】完了本数／全本数
・凍結管削孔累計 ：１，５６８／１，５６８本（１００%）・測温管削孔累計 ：
３５９／
３５９本
・凍結管建込累計 ：１，５６８／１，５６８本【全体:貫通部】完了本数／全本数
・凍結管削孔累計 ： １３８／１３８本（１００%）・測温管削孔累計 ：8／８本・凍結管建込累計 ： １３８／１３８本

注）凍結管建込実績は外管のみ、内管はヘッダーパイプ設置前に建込

ブライン配管施工工事について

陸側遮水壁の進捗状況
2015年11月9日時点
凍結管山側※2（本）海側※3（本）合計（本）削孔本数※4

1,036

532

1,568

削孔済

1,036（100％）

532（100%）

1,568（100％）

建込済

1,036（100％）

532（100％）

1,568（100％）※２：１～９BLK※３：１0～13BLK

2014.9 ﾌﾞﾗｲﾝ配管施工開始

2016.1 ﾌﾞﾗｲﾝ配管施工完了

6

２．「汚染水対策」の進捗状況（６）雨水の土壌浸透を抑える敷地舗装

発電所敷地内の舗装対象エリア（145万m2）に対して、敷地舗装を進めており、2015年11月時点での進捗は約84％です。
敷地舗装の実施により、地下水が２～３年かけて徐々に低下すると評価しています。
敷地高さ4mの海岸エリア（以下、4m盤）の地下水汚染を確認しており、雨水浸透防止を目的として、4m盤全体の敷地舗装を実施
しています。2015年3月末までに高線量箇所および作業困難箇所を除き完了しました。

敷地舗装工事概要□作業対象エリア□作業進捗

145万m2
84％(前回80%)2013年度

工程と目的

上期

下期

⑥雨水の
土壌浸透を
抑える敷地舗装2014年度
上期

2015年度

下期

上期

下期

2016年度
上期

下期

アスファルト等による敷地舗装（汚染源に水を近づけない）

発電所敷地内に降り注ぐ雨は、地下に浸透し、建屋へ流入しているため、汚染水増加の一因となっています。そのため、敷地内の地表面をアスファルトなどで覆うことで、雨水の地下浸透を抑制し、建屋への地下水流入量の低減を図っています。また、敷地内に広がっている、汚染した樹木の伐採・表土の除去（汚染源の撤去）、天地返し等（遮へい）を先に実施します。その上で、敷地舗装により地表面からの被ばく線量を低減させます。
新設排水路の設置
敷地舗装により、排水路に流入する雨水量が増加するため、主に敷地舗装中の地下水バイパスエリア、西側エリアの雨水を収集する排水路を新設しています。
2015年5月11日より工事開始し、2016年2月運用開始予定としています。

＜2015年11月時点の全体進捗状況＞【吹付施工前】＜新設排水路設置ルート＞【吹付施工後】＜35m盤 北側エリア：モルタル吹付施工状況＞

＜写真①＞

＜写真②＞

7

２．「汚染水対策」の進捗状況（7）水ガラスによる汚染エリアの地盤改良

地下水に汚染が確認されている4m盤について、水ガラスによる地盤改良工事を実施しました。（2014年3月完了）
１～２号機間エリア、２～３号機間エリア、３～４号機間エリアにおいて、水ガラスを注入できない地表付近での地下水の越流を防止するため、地表部のモルタル施工や薬液注入改良を実施しました。
（2015年3月完了）

2013年度工程と目的

上期

2014年度

下期

上期

下期

上期

2016年度

下期

上期

下期

汚染した地下水の海への流出抑制

水ガラス等による地盤改良⑦水ガラスによる地盤改良2015年度

汚染エリアからの汚染水のくみ上げ（汚染水を漏らさない）

発電所の4m盤には、地下水に高濃度の汚染が確認されました。この地下水による海洋への汚染を抑制するため、汚染が確認されたエリアを囲い込み、汚染水流出のリスク低減を図ります。

水ガラスによる地盤改良の実施

地盤改良工事の概要(c) GeoEye/日本スペースイメージング

①

②

③

⑤

④

① ボーリングマシンをセット② 直径40mmの管で穴の堀削③ 管の周囲などへ粗詰め注入※1④ 地盤の隙間へ浸透注入

1号機 2号機⑤ 管を引き揚げながら、③と④を繰り返し

3号機 4号機※出典：ライト工業㈱ マルチライザー工法パンフレット※1粗詰め注入：地盤中大きな隙間があれば、先に薬液を注入し、地盤を均一にすること＜地盤改良工事施工手順＞
２～３号機エリア
１号機 １～２号機エリア
No.1-1取水口

海側地盤改良No.1-2

No.1-4３～４号機エリア
海側地盤改良No.3-1

No.2-1

２号機
取水口

３号機
取水口

４号機
取水口

地盤改良壁の地表処理
地表部のモルタル施工や薬液注入改良を実施し、１～２号機間、２～３号機
間、３～４号機間エリアは全て、2015年3月までに完了しました。
モルタル等で地表部処理
汚染水の汲み上げ

No.2-2

No.2-3No.3-2

地下水ドレン

OP2.2m程度＜2～3号機エリア施工状況＞
ウェルポイント
山側地盤改良山側地盤改良埋立土

ウェルポイント

詳細図
山側地盤改良は現場状況に応じて位置が変更する可能性あり

海側遮水壁

OP4.0mNo.3-3

水ガラスによる改良区間

No.1-3

O.P.：小名浜港工事基準面

１列目
２列目

埋立

中粒砂岩

＜地盤改良工事実施エリア＞

4m盤における地盤改良工事は、水ガラス系の薬液を地盤の隙間に注入し、地盤を硬化させることで、水を100倍程度通しにくくする効果があります。

泥質部

地盤改良壁

（不透水層）＜ 地盤改良壁の地表処理＞8

２．「汚染水対策」の進捗状況（８）海側遮水壁の設置

港湾へと流出していた地下水（地下水ドレン）を遮水壁の内側でくみ上げ、建屋近傍の井戸水（サブドレン）と共に、安定的に浄化・移送できることを確認した後、海側遮水壁を2015年10月26日に閉合しました。
陸側から流れてくる地下水をせき止めているため、応力がかかり、遮水壁にたわみが生じています。対策として、健全性の評価や、鋼
管矢板の頭（杭頭）を結合する鋼材の設置等を実施しています。

2013年度

2014年度

2015年度

2016年度

工程と目的
上期

下期

上期

⑧海側遮水壁
の設置

下期

設置工事

上期

下期

上期

下期

地下水の海への流出抑制（汚染水を漏らさない）

放射性物質を含む地下水の港湾内への流出を抑制するため、１～４号機の4m盤の前面に遮水壁を設置し、これとあわせて地下水水位の管理を行うことによって、地下水による海洋汚染の拡大防止を図ります。

海側遮水壁の進捗状況
海側遮水壁は、閉合を完了しています。
：シルトフェンス
：継手処理完了（10月27日時点）

地下水ドレン水位と港湾内海水中放射性物質濃度の推移

遮水壁閉合後

前5日間：9/15～19

後5日間：10/3～7

地下水ドレン稼働開始（11/5）

鋼管矢板一次打設完了（9/19）

海側遮水壁閉合後、地下水位上昇に伴い鋼管矢板のたわみが増加し、埋立地舗装面の一部にひび割れ等が発生しました。
鋼管矢板は素材（金属）の特性上たわみは発生しますが、海側遮水壁の健全性・遮水性能には影響はないと評価しています。
埋立地舗装面については、2015年12月5日に補修作業が完了しました。今後も点検を継続し、必要に応じて補修していきます。
鋼管矢板の負荷軽減のため、鋼材による結合・補強等を実施しています。

海水中濃度（Bq/L）

海側遮水壁のたわみへの対応状況

鋼管矢板閉合完了（10/26）（10月27日時点）

12/14以降のSr-90は速報値

Sr-90至近：1/4

全β，Cs-137至近：1/21＜図：地下水ドレン水位と１～４号機取水口開渠内（南側遮水壁前） 海水中放射性物質濃度の推移）＞

鋼管矢板のたわみ
旧護岸

埋立エリア
港湾内

地下水位の上昇＜図：降雨等による鋼管矢板のたわみイメージ＞

地下水ドレンの水位は、鋼管矢板打設後から上昇し、地下水ドレンを稼働することにより制御しています。
港湾内の海水中の全β濃度は、地下水ドレン水位に連動して低下し、地下水ドレン稼
働後もその状況が継続しています。ストロンチウムの分析でも同様なデータが得られています。
セシウム、トリチウムについても低い濃度で推移しており、今後もモニタリングを継続していきます。

9

２．「汚染水対策」の進捗状況 （９）タンクの建設（溶接型へのリプレース等）
汚染水の受入容量が不足しないよう、計画に余裕をもって鋼製円筒型タンク（溶接接合（溶接型タンク））の建設を順次実施しています。
タンクの総容量80万m3確保について、2015年３月に達成しました。現行の中長期ロードマップより約２年前倒しでの達成です。
タンクの信頼性向上のため、フランジ型タンク（鋼材をボルト締めしたタンク）から溶接型タンクへのリプレース（撤去および設置）を実施しています。
汚染水漏えいに備えてタンク周辺に堰を整備しています。堰内に流入した雨水は、分析し、排出基準を満たしていることを確認した上で排出しています。
タンク設置エリア

概要図

工程と目的

2013年度
上期

2014年度

下期

上期

2015年度下期⑨タンクの増設（溶接型へのリプレース等）上期

2016年度

下期

上期

下期

タンクの増設・貯留（汚染水を漏らさない）

福島第一原子力発電所１～４号機は、原子炉建屋内へ地下水が流入しています。建屋内には高濃度の汚染水が滞留しているため、建屋に流入してきた地下水は、汚染水となってしまいます。建屋外、敷地外への流出を防止し、浄化設備により浄化した上で安全に保管するため、敷地内にタンクを計画的に建設する必要があります。また、浄化した水を安定的に維持するため、タンクの信頼性の向上を図っています。フランジ型タンク等を撤去し、溶接型タンクを順次設置する計画です。
タンク建設・撤去進捗状況
J2

J1

J4

J3

J6

J7

Ｊ１，２，３，４，５，６，７エリア（1/19）

J5

タンク建設エリア
リプレースタンクエリア
その他の既設タンクエリア

フランジ型タンク解体時のダスト飛散抑制対策【フランジタンク解体状況（1月19日時点）】
H1東エリア（全12基）
解体済：12基
Ｈ２エリア（全28基）
解体中：4基，解体済：18基【ダスト飛散抑制対策】
解体前にタンク内面に散水
解体前に，タンク内面への塗装を実施
解体中も連続的に、局所排風機によるダスト回収を実施
作業終了時は仮設屋根を設置：検出限界値未満(Bq/cm3 )(Bq/cm3 )Ｈ２エリア Ａ１タンクダスト測定結果

6.0E-05
5.5E-05

作業管理基準値：5.00E-05Bq/cm3

5.0E-05

作業管理基準値：5.00E-05Bq/cm3

5.0E-05
4.5E-05

4.0E-05

4.0E-05

3.5E-05

3.5E-05

3.0E-05

3.0E-05

2.5E-05

2.5E-05

2.0E-05

2.0E-05
1.5E-05

1.5E-05＜解体フロー図＞

5.5E-05

4.5E-05

1.0E-05

Ｈ２エリア Ｂ４タンクダスト測定結果

6.0E-05

12月15日

12月16日

12月17日

12月18日

12月19日1.0E-05

1月11日

1月12日

1月15日

12月までに解体したタンクにおける作業中のダスト測定結果
は、十分に低い値であった。一例を上記に示す。

10

地下水・雨水・建屋滞留水等の汚染水・処理水などの水質の違い
福島第一にある様々な「水」について、主な種類ごとに放射性物質濃度の違いをまとめました。

多核種除去設備等

敷地舗装

④

②

③

タンク

タンク

タンク

地下水バイパス

⑤ くみ上げセシウム・ストロンチウム除去
淡水化

雨
地下水位

揚水井

原子炉建屋

サブドレン
くみ上げ
タービン建屋

⑥

⑨

水ガラス
地盤改良

サブドレン
くみ上げ

⑥

トレンチ

くみ上げ

⑧

⑦

①

地下水

数１０万～
数100万

数100万～
数1000万

数100万～
数1000万～数１０0万燃料によって汚染された冷却水と、建屋に流入した地下水が混じり合った水

～数万

～数万

～数億

～数１０0万建屋滞留水からセシウム除去装置によってセシウムを除去した水（津波・海水注入による塩分を含む）③ストロンチウム処理水等～数1000～数1000～数100万～数１０0万濃縮塩水からストロンチウム除去装置によりストロンチウムを除去した水④多核種除去設備（ALPS）等処理水
（代表）

～数10

～数10

～数100

～数１０0万濃縮塩水やストロンチウム処理水から多核種除去設備によりトリチウムを除く殆どの放射性物質を除去した水⑤地下水バイパス

0.01以下0.01以下1以下

数100

建屋に流入する地下水を減らすため、敷地の山側からくみ上げた地下水

処理前

ND～数100

ND～数1000

ND～数1000

ND～数1000

処理後

ND

ND

ND

1500未満を確認

建屋に流入する地下水を減らすため、建屋近傍からくみ上げた地下水（「ND」は、検出限界未満を示す。）

処理前

ND～数10

ND～数100

数10～数1000

数100～数1000

処理後

ND

ND

ND

1500未満を確認⑧ウェルポイント水～数100～数1000～数100万～数100万発災当時に流出した汚染水の影響により現在も汚染レベルの高い地下水（流出防止対策を講じポンプにより建屋に回収中）⑨排水路水（K排水路）

～数100

～数100

～数1000～数100

敷地内に降った雨水やしみ出す地下水を排水するために設けられた排水路を流れている水60

90

30
ｽﾄﾛﾝﾁｳﾑ90

6万（意味合い）核種ごとに告示濃度の水を毎日約２リットル飲み続けた場合、年間被ばく量が約１ミリシーベルトとなる⑥サブドレン⑦地下水ドレン

雨水

どのような水なのか

全ベータ線核種②濃縮塩水（参考）告示濃度限度

2015年5月27日

処理完了

トリチウム

地下水ドレン

セシウム137①建屋滞留水タンク

陸側遮水壁

濃度のイメージ (濃さの程度）ﾍﾞｸﾚﾙ／ﾘｯﾄﾙ
セシウム134

海水面

ウェルポイント

陸側遮水壁

福島第一の主な水の種類

海側遮水壁

海側遮水壁によって堰き止められる（た）地下水を海側遮水壁の陸側からくみ上げた水（「ND」は、検出限界未満を示す。）