令和元年９月 27 日
第 27 回地域連絡協議会

資料３

ご報告事項について

目 次（１）建設工事の状況について････････････････････････････････････････ ３（２）今後の BSL-4 施設設置計画に関する地域の皆様へのご説明等について ･･･ ７（３）第７回長崎大学高度安全実験施設に係る監理委員会について ･････････ ９（４）令和２年度概算要求における長崎大学の BSL4 施設を中核とする感染症研究拠点の形成に係る経費の計上について

1･････････････････････････ 11

2⻑崎⼤学（坂本１）実験研究棟新営⼯事スケジュール（２０１９年９⽉現在）

外壁⼯事

屋上階・塔屋躯体

防⽔⼯事
屋上階仕上げ

塔屋 屋上階
5階躯体

5階仕上げ

５階
4階躯体

4階仕上げ

４階
3階躯体

3階仕上げ

３階
2階仕上げ

2階躯体
1階躯体２階
試運転調整

1階仕上げ

鉄⾻⼯事
準備⼯事

１階

1階床躯体
免震装置

掘削
⼯事

免震層

基礎躯体
杭⼯事
外構⼯事

掘削⼯事

2019年9⽉現在
基礎躯体⼯事
施⼯中

基礎

杭

【備考】
躯体⼯事 ：柱や梁、床などの建物の⾻組みを作る⼯事
本建物は鉄筋コンクリート造（⼀部鉄⾻造）のため、以下の流れで⾏う。
①鉄筋を組む ②コンクリートを流し⼊れる型枠を建てる ③コンクリートを流し込む（打設）「 1階躯体」は１階の柱、壁、天井（2階の床）のコンクリートを作る⼯事を⽰す。
仕上げ⼯事：各階の内装⼯事（ボード張りや塗装など）及び設備⼯事（電気設備、空調設備など）を⽰す。
外構⼯事 ：建物の外回りの⼯事（フェンス設置、舗装など）を⽰す。
塔屋：エレベーターの機械室などで屋上に突き出した部分を⽰す。

3杭杭⻑崎⼤学（坂本１）実験研究棟新営⼯事
進捗状況報告（２０１９年９⽉現在）

施⼯状況全景（9/5撮影）

施⼯状況全景（9/5撮影）

掘削・鉄筋かご設置状況（7/1撮影）

コンクリート打設状況（7/1撮影）【杭⼯事施⼯状況】※杭コンクリート8/2打設完了
4

杭重機搬出状況（8/5撮影）⻑崎⼤学（坂本１）実験研究棟新営⼯事
進捗状況報告（２０１９年９⽉現在）

杭上部コンクリート撤去状況（9/2撮影）

杭上部コンクリート撤去状況（9/2撮影）

杭上部コンクリート撤去状況（9/2撮影）【杭⼯事⼯状況】

掘削状況（9/3撮影）

掘削状況（9/17撮影）【掘削⼯事施⼯状況】
5

積込・搬出状況（9/17撮影）

⻑崎⼤学（坂本１）実験研究棟新営⼯事
進捗状況報告（２０１９年９⽉現在）

鉄筋組⽴て状況（9/14撮影）

鉄筋組⽴て状況（9/14撮影）

鉄筋組⽴て状況（9/14撮影）【鉄筋⼯事施⼯状況】

正⾨設置状況（8/28設置）

北⾨設置状況（8/27設置）【⼯事案内表⽰設置状況】
6北側フェンス状況（8/29設置）

今後の BSL-4 施設設置計画に関する地域の皆様へのご説明等について○概要：
本学は、BSL-4 施設設置計画について、これまで、地域の皆様や関連団体の方を対象とした説明会や市民公開講座の開催等を通じて、地域の皆様に BSL-4 施設についてご説明しご意見をお伺いするとともに、ホームページやお問い合わせ専用電話（フリーダイヤル）の設置等を通じて、地域の皆様からご意見やご質問をお寄せいただきやすくする取組を行ってまいりました。
しかしながら、本協議会において、地域連絡協議会で話し合われている内容が地域の皆様に十分に伝わっていないとのご意見を頂いておりました。これを踏まえ、今後新たに、地域連絡協議会での議論を中心に本計画の状況をご紹介するとともに、ご参加いただいた皆様からのお声を直接お伺いする会を継続的に開催することとします。
また、これら本学の取組の実施時に「計画に関してご不安をお持ちの点」や「説明や資料の内容で分からなかった点」等について、自由にご意見・ご質問をお寄せいただく「ご意見の聴取」を実施し、その結果について、その後の本学の説明等に反映させていくこととします。
○新たな説明会の内容：
地域の皆様のご要望等を踏まえつつ、本学から、以下のような説明会を継続的に行うこととします。
・地域連絡協議会での説明や議論の内容等について（新たな項目）
・本学に寄せられた感染症全般、BSL-4 施設設置計画に関するご不安に対する回答について
・BSL-4 施設設置計画の状況について
・感染症そのものや感染症に関する研究の状況について
・その他○地域の皆様からの声をお伺いする新たな取組：
BSL-4 施設設置計画に関する本学の取組に対する地域の皆様からの声をより多くお伺いできるよう、従来のフリーダイヤルやホームページ等を通じたご意見の聴取に加え、市民公開講座、説明会等の実施時にも、以下の「ご意見の聴取」を実施し、その後の本学の説明等に反映させてまいります。
（お伺いする項目）
・BSL-4 施設設置計画に関して不安な点／期待する点
・本学からの説明の分かりにくかった（さらに説明が必要な）点／分かりやすかった点
・その他ご意見・ご要望

789‫୺۔‬ᰝ⟍ ῟ኵᕤᏛ㝔኱Ꮫᘓ⠏Ꮫ㒊ᩍᤵ᫓᪥ ᩥᏊᅜ❧⎔ቃ◊✲ᡤ≉௵ࣇ࢙࣮ࣟຍ⸨ ಙ௓ᮾி኱Ꮫ⏕⏘ᢏ⾡◊✲ᡤᩍᤵἙᮏ ᚿᮁ᪥ᮏ኱Ꮫ༴ᶵ⟶⌮Ꮫ㒊ᩍᤵᑠᯇཎ ᫂ဴ ᪩✄⏣኱Ꮫ⌮ᕤᏛ⾡㝔ᩍᤵ‫➲۔‬ᕝ ༓ᑜ༓ⴥ኱Ꮫ┿⳦་Ꮫ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗ᖹᑿ ぬすᮧ࠶ࡉࡦἲᚊ஦ົᡤᘚㆤኈᖹᕝ ⚽ᖾ኱㜰኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢹࢨ࢖ࣥࢭࣥࢱ࣮ᩍᤵᇼ ㈼㡰ኳᇽ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔་Ꮫ◊✲⛉ᩍᤵ‫ۑ‬ᵓᡂဨࠕ㛗ᓮ኱Ꮫࡢ㧗ᗘᏳ඲ᐇ㦂᪋タ %6/᪋タ ᩚഛ࡟ಀࡿᅜࡢ㛵୚࡟ࡘ࠸࡚ࠖ㸦ᖹᡂᖺ᭶᪥㛵ಀ㛶൉఍㆟Ỵᐃ㸧࡟ᇶ࡙ࡁࠊ㛗ᓮ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ㧗ᗘᏳ඲ᐇ㦂᪋タ㸦%6/᪋タ㸧ࡢᩚഛ࡟ᙜࡓࡾࠊ኱Ꮫࡀᐇ᪋ࡍࡿᏳ඲ᛶࡢ☜ಖ࡜ఫẸࡢ⌮ゎ࡞࡝࡟ྥࡅࡓྲྀ⤌࡟ࡘ࠸࡚➨୕⪅ࡢ❧ሙ࠿ࡽࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ‫ۑ‬ጤဨ఍ࡢ┠ⓗ

KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLFKRXVDVKLQNRXLQGH[KWPͤ➨ᅇ┘⌮ጤဨ఍࡟࠾ࡅࡿ㓄ᕸ㈨ᩱཬࡧ㆟஦㘓ࡣࠊ௨ୗࡢᩥ㒊⛉Ꮫ┬㹆㹎࡟࡚බ㛤ࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࣭⮬἞఍㉁ၥ఍ࡢ㆟஦㘓ࢆㄞࢇ࡛ఫẸࡢ୙Ᏻ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁࡓࠋࡇࢀ࠿ࡽࡶ㛗ᓮ኱Ꮫࡀᚲせ࡞᝟ሗᥦ౪ࢆࡋ࡞ࡀࡽ⧞ࡾ㏉ࡋㄝ᫂ࢆ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀ㔜せࠋ࣭Ᏻ඲ᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⌧ሙࡢ◊✲⪅ࡣຠ⋡ᛶࢆඃඛࡋ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊᏳ඲⟶⌮㒊㛛ࡢ⫋ဨࡀ◊✲⪅ࢆࡋࡗ࠿ࡾ┘どࡋࠊࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせࠋ‫ڦ‬ጤဨࡢ୺࡞ᚚពぢ࣭Ᏻ඲⟶⌮つ๎࡟ࡘ࠸࡚ࠊつ๎ࡣ☻ࡁ⥆ࡅ࡚ࡇࡑ㍤ࡃࡶࡢࡔ࡜ᛮ࠺ࡢ࡛ࠊᐃᮇ࣭⮫᫬ࡢぢ┤ࡋ࡟ࡘ࠸࡚ࡢつᐃࢆ┒ࡾ㎸ࡴ࡭ࡁࠋࡲࡓࠊ⌧ሙࡢุ᩿ࡔࡅ࡛సᴗࢆぢ┤ࡍࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᏳ඲⟶⌮ࢆࡼࡾ㧗ࡵࡿࡓࡵࠊ◊✲⪅ࡢពぢࢆつ๎ࡢᨵၿ࡟ᙺ❧࡚ࡿ࡭ࡁࠋ‫ڦ‬㆟㢟㸯 ឤᰁ⑕ඹྠ◊✲ᣐⅬᐇ㦂Ჷ %6/᪋タ ᘓタᕤ஦ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚㸰 Ᏻ඲☜ಖࡢ᪉⟇➼࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ≧ἣ➼࡟ࡘ࠸࡚㸱 ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⌮ゎಁ㐍࡟ྥࡅࡓྲྀ⤌࡟ࡘ࠸࡚㸲 ࡑࡢ௚‫➨ۑ‬ᅇ┘⌮ጤဨ఍ ௧࿴ඖᖺ᭶᪥භ਼ഩ‫ޘ‬৖ี٨ಘૐॉઌ౥нࣰѝߤᅉ‫ݓڝٷ‬нжЖи

10令文和 元 年 ８部
科学

月
省

令和２年度概算要求における長崎大学のＢＳＬ４施設を中核とする感染症研究拠点の形成に係る経費の計上について○ 長崎大学のＢＳＬ４施設を中核とした感染症研究拠点の形成に係る経費 約 43 億 8 千万円（うち、施設設備の整備に係る経費
約 40 億 4 千万円）
(約 30 億 5 千万円)

（内訳）
・新興・再興感染症研究基盤創生事業の内約 13 億 9 千万円(約 11 億 5 千万円)
（研究支援(研究に必要な設備の整備（約 12 億 9 千万円）含む）

・国立大学法人等施設整備費補助金の内（施設の建設）約 16 億 5 千万円

・国立大学法人先端研究等施設整備費補助金の内(附帯設備の整備)

約 11 億円(約 8 億 3 千万円)

(約 8 億 6 千万円)

・国立大学法人運営費交付金の内約 2 億 4 千万円（世界をリードする感染症教育研究拠点の形成に係る人件費等）(約 2 億 1 千万円)※()内は令和元年度予算額

11