補足資料－１

福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた現状の取組み

2016年2月3日
東京電力株式会社
0１．廃止措置等に向けたロードマップ全体イメージ
中長期ロードマップ（第3回改訂版）を、廃炉汚染水対策の進捗や地域の皆さまからの声やご意見を踏まえ、 6月12日に取り纏めました。
１～３号機の使用済燃料プール内の燃料および燃料デブリ取り出しに向けて、建屋の除染や格納容器の漏えい箇所の調査を進めています。
１号機では7月28日に、使用済燃料プール内の燃料取り出しへ向けて建屋カバー屋根パネル取り外しを開始し、 10月5日に全ての屋根パネルの取り外しを完了し、2016年1月8日より、今後の作業に支障となる鉄骨の撤去作業を開始しています。
３号機では11月21日には使用済燃料プール内ガレキの大型クレーンを用いた撤去作業を完了しました。
１、２号機

３号機

４号機
燃料取り出し工程完了

使用済燃料プールからの燃料取り出し
主な動き
・2015.10.5
全ての屋根パネル取り外し完了。
・2015.11.21
３号機にて使用済み燃料プールから、大型クレーンを用いたガレキ撤去作業が完了。
・2015.1.8
１号機カバー解体作業にて、今後の作業に支障となる鉄骨の撤去を開始

瓦礫撤去、除染
瓦礫撤去、除染
大型クレーンや重機を用いて原子炉建屋上部のガレキを撤去します。

主な動き
・ 2015.10.20、22
３号機の格納容器内調査を実施
・ 2015.11.26、27
３号機格納容器機器ハッチ調査を実施し、映像による確認や線量の測定を実施

使用済燃料プールから燃料を取り出し、共用プールへ移動します

建屋カバー(コンテナ)、燃料取扱機の設置などを実施します。

1号機支障鉄骨の撤去

燃料デブリ（溶融燃料）取り出し

燃料取り出し
燃料取り出し

燃料取り出し設備の設置

４号機建屋カバー

４号機の実施状況

保管／搬出
保管／搬出
取り出した燃料は、共用プールへ移動・保管します．
その後、乾式のキャスクに移し、敷地内の保管施設にて一時保管を行います．

キャスクでの保管状況（震災前）

共用プール内
燃料保管量6726体

キャスク仮保管設備燃料保管量1412体

2015.7.30時点
１～３号機原子炉格納容器内の状況把握／
燃料デブリ取り出し工法の検討 等
原子炉建屋等の除染を行うロボットの開発を進め、現在実機にて実証試験を行っています．
格納容器の漏水箇所を調査するロボットの開発も合わせて進めています．

燃料デブリ取り出し
燃料デブリ取り出し

保管／搬出保管／搬出専用の取り出し装置を開発し、燃料デブリを取り出します．
海外の知見などの叡智を結集し、実施に向けた検討を行っています．

燃料デブリは専用の収納缶に収められる予定ですが、その後の保管方法などについて、現在検討中です．

約２０mm

漏えい箇所

１号機の格納容器調査ロボットと撮影した内部の様子（注）使用済み燃料：原子炉で使用された後の燃料を指します。核分裂による放射性物質を内包し、放射線に対する遮へいと崩壊熱の除去が必要となります。
新燃料：原子炉で使用される前の燃料を指します。核分裂による放射性物質を内包していないため、発熱はほとんどありません。
燃料デブリ ：燃料と、燃料を覆っていた金属の被覆管などが溶け、再び固まったものを指します。

原子炉施設の解体等

シナリオ
・技術の検討

設備の設計
・製作

解体等

1２．【１号機】使用済燃料プールからの燃料取り出しに向けた取組み
使用済燃料プール（燃料プール）からの燃料取り出しに向け、建屋カバー内の原子建屋上部（オペフロ）に堆積しているガレキ撤去が必要です。
建屋カバー解体に向け、7月28日に屋根パネル取り外しを開始し、 10月5日に全ての屋根パネルの取り外しを完了しました。その後、広野町に設置した施設での作業訓練を実施後、2016年1月8日より今後の作業に支障となる鉄骨の撤去作業を開始しました。作業期間中、ダストモニタに有意な変動はありませんでした。
2015年度

現在

建屋カバー解体

2016年度

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

建屋カバー

使用済燃料
プール(SFP)

オペフロ

原子炉建屋(R/B)

注水
燃料デブリ等
ガレキ撤去

・支障鉄骨の撤去

等
カバー・燃料取り出し装置設置

等

燃料プール温度10.6℃（平成28年1月27日）

撮影：平成23年10月
撮影：平成23年10月

撮影：平成23年6月

建屋カバー設置前の状況

建屋カバーの設置状況

主な作業の進捗2014.12.4
2015.5.15～
2015.7.28
2015.10. 5
2016.1. 8

屋根パネル戻し飛散防止剤散布開始（建屋カバー解体作業再開）
屋根パネル１枚目取り外し
全ての屋根パネル取り外し完了
支障鉄骨の撤去開始

冷却が停止した場合の温度上昇率（震災時）

3.4℃/日冷却が停止した場合の温度上昇率（平成28年2月1日）

1.3℃/日

使用済燃料プール保管量

392体

原子炉内燃料400体(溶融)(評価値)

撮影：平成26年10月

屋根パネルの取り外し

最後の屋根パネルの取り外し

現在（取り外し後）の様子

オペレーティングフロアの空気中の放射性物質濃度
屋根パネル取り外しからのオペレーティングフロア各測定箇所におけるダストの濃度は、濃度警報設定値（5.0×10-3Bq/cm3 ※）に比べ低い値で推移しました。
※ 敷地境界モニタリングポスト近傍のダストモニタ警報値より設定した公衆被ばくに影響を与えないように設定した値

建屋カバーＮ

<凡例>

主なトラブルと対応状況● SP4SP3●SP2SP5●●

SP2SP3SP4

前回報告以降はありませんでした。
オペフロ● ダストサンプリング箇所

SP52

２．【１号機】建屋カバー解体工事の進捗状況について
2015年10月5日に屋根パネル撤去後、ダスト飛散抑制対策の一つである散水設備設置に支障となる鉄骨等の撤去作業に先立ち、広野町に設置した施設で、支障鉄骨の撤去作業などの訓練を実施しました。
その後、2016年1月8日より、1号機原子炉建屋の支障鉄骨の撤去作業を開始し、合わせてオペレーティングフロアの調査を実施しています。
放射線量率の測定

支障鉄骨撤去作業の様子

目 的：オペフロ上の放射線量率分布の確認
調査日：2015/7/31, 8/6,9/12,9/15,9/30,10/14
調査機器：電離箱式サーベイメータ
凡例:50mSv/h以上:49～31mSv/h

ガレキ調査状況
北側建屋内上部に設置していた逆洗水タンクの落下や蒸気乾燥機・気水分離器貯蔵プール(以下 DSP)内にガレキの落下を確認(写真1、2)原子炉ウェルプラグの浮き上がりを確認(写真3)
SFP南側のスキマサージタンク等のハッチ蓋がないことを確認(写真4)線 量 率 測 定 結 果 線量:mSv/h:30mSv/h以下

測定
ポイント

雰囲気
線量

測定
ポイント

雰囲気
線量測定
ポイント

雰囲気
線量

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮1421171812121929282937198723⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚28
7353
121
88
107315386
4261240
22㉛㉜㉝㉞㉟
㊱㊲㊳㊴㊵
㊶㊷㊸
㊹6848
43
68
13
7725
1650
3040
14
12

建屋カバー解体工事の流れ

3

２．【２号機】使用済燃料プールからの燃料取り出しに向けた取組み
オペレーティングフロア（オペフロ）の調査を実施し、燃料取り出しの方法を検討しています。
2015年度準備工事

現在

2016年度

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

注水等
建屋上部解体・改造 等
解体・改造範囲の決定

プラン①

コンテナ設置 等

プラン②

カバー設置

燃料取り出しプランの選択等
燃料取り出し燃料プール温度（平成28年1月27日）

撮影：平成23年9月

2号機原子炉建屋

オペフロ調査状況

プラン①のイメージ

プラン②のイメージ（使用済み燃料・デブリ兼用コンテナ）（使用済み燃料専用カバー）

28.2℃

冷却が停止した場合の温度上昇率（震災時）

9.9℃/日冷却が停止した場合の温度上昇率（平成28年2月1日）

3.1℃/日

使用済燃料プール保管量

615体

原子炉内燃料548体(溶融)(評価値)

原子炉建屋の周辺の整備状況
主な作業の進捗ロボットによる建屋除染を継続実施中。
燃料取り出し方法の検討を継続。
原子炉建屋周辺の作業エリアを確保するため、原子炉建屋周辺の屋外エリアの整備を実施。

主なトラブルと対応状況
前回報告以降はありませんでした。

２号機の使用済燃料プールからの燃料取り出しに向け、建屋周辺の整備を行っています。
2015年9月より、大型重機等を設置する作業エリアを確保するため、周辺建屋の解体等を実施しています。
解体前

N
HCU窒素ガスボンベ室

変圧器

電気品室

２号機原子炉建屋

解体後
MS/SRV窒素ガスボンベ室
補助ボイラー窒素ガスボンベ室のエリア

ドラム缶搬出入室
廃液サージタンク
セメントブロアー室（注）オペレーティングフロア(オペフロ)：
解体撤去する干渉物
定期検査時に、原子炉の蓋を開放し、炉内燃料取替や炉内構造物の点検等を行う原子炉建屋最上階のフロア．

整備状況

4

２．【３号機】使用済燃料プールからの燃料取り出しに向けた取組み
2013年12月17日より、使用済燃料プール内のガレキ撤去を開始しました。
2015年8月２日には、大型ガレキである燃料交換機本体（約２０トン）の撤去が無事完了し、11月21日には、大型クレーンを用いたガレキ撤去作業が完了しました。
引き続き、燃料取り出しに向けて、原子炉建屋最上階の線量低減作業、燃料取り出し用カバー設置作業や燃料取り出し訓練などを実施しています。
今後、燃料取り出し用カバー及び燃料取扱設備の設置に向け、引き続き原子炉建屋最上階の除染・遮へい作業を実施していきます。
2015年度 現在
ガレキ撤去

2016年度

2017年度

2018年度

2019年度

2020年度

構台
福島第一
安全第一
福島第一
福島第一
安全第一
安
全
第一

注水

安全第一
福島第一

燃料プール温度（平成28年1月27日）

等
カバー設置

等

・プールガレキ関連最終確認
・除染、遮へい工事

撮影：平成24年2月

ガレキ撤去前

燃料取り出し17.8℃

冷却が停止した場合の温度上昇率（震災時）

7.5℃/日冷却が停止した場合の温度上昇率（平成28年2月1日）

2.4℃/日

使用済燃料プール保管量

566体

原子炉内燃料548体(溶融)(評価値)

撮影：平成26年2月

ガレキ撤去後主な作業の進捗2014.12.17 使用済燃料プールからのガレキ撤去を再開。
2014.12.19 8.29に落下させたガレキ（操作卓）の撤去を完了。
2015.8.2
大型ガレキである燃料交換機本体の撤去完了。
引き続きガレキの撤去作業を継続実施。
2015.8.4
水中カメラによるガレキ堆積状態を調査実施。
燃料集合体566体のうち8体を調査し、４体においてハンドル部が変形していることを確認。
2015.11.21 大型クレーンを用いたガレキ撤去作業が完了。

燃料取り出し用カバーイメージ

カバー架構部材の準備状況（小名浜）

燃料取り出しへ向けた訓練
3号機使用済燃料プールからの燃料取り出しに向け、安全・着実に燃料取り出しを進めるために、現場に設置する燃料取扱設備を用いて、工場にて遠隔操作訓練を行いました。

主なトラブルと対応状況
前回報告以降は特にありませんでした。

燃料把持機（マスト）マニュピュレータ＜燃料取扱設備（工場内設置状況）＞＜燃料取扱設備

全体イメージ＞

5

３．福島第一原子力発電所の廃止措置に向けた主要な目標工程「廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」2015年6月改訂版より抜粋

6４．燃料デブリ取り出しへ向けた原子炉格納容器内の調査状況
1号機格納容器地下階調査について新たなアクセス方法を採用します。
前回調査における知見

新たなアクセス方法の採用
項目

前回調査で確認情報

次回調査への活用

作業ア
クセス
口の上方へのルート

C11から作業員アクセス口
上方へ接近できる可能性あり

１階グレーチング上から作業員アクセス口上方へ接近

地下階
滞留水の混濁地下階構造物への接触により、堆積物の拡散で視界が遮られた

地下階走行時は、視認性確保が困難

地下階
アクセ
ス開口部

ルート上及び開口部周辺に大きな障害物無し

地下階に降下可能

１階グレーチング上を走行

前回調査時の到達地点

次回調査時の到達目標
1階グレーチングﾞ

線量計＋水中カメラ
作業員
アクセス口

当初の次回アクセス方法案
X-100Bペネトレーション
調査対象物(イメージ)

地下階アクセス開口部＜調査ロボットのコンセプト＞

1階グレーチングﾞ

調査対象物
地下階走行

当初案

(1) ベースとなるロボットは、前回調査で開発した形状変化型ロボットを活用(2) グレーチングから線量計/カメラを降下させて調査を実施(3) 地下階の目視及び線量率分布から燃料デブリの広がり状況を推定

7５．放射性廃棄物の管理
現在、工事の進捗により発生するガレキ等については、その線量に応じて分別し、保管を行っています。
固体廃棄物の保管管理計画を2015年度中に策定するため、現在検討を行っているところです。
また、将来的な廃棄物の処理・処分に関する基本的な考え方を、2017年度を目標に取り纏めるよう検討を進めています。

現在～今後の保管イメージ
現在

仮設保管設備から恒久的な保管施設へ移行していきます2018年頃
2023年頃

30mSv/時を超える廃棄物＊＊

・敷地境界線量への影響が高い瓦礫等から優先的に建屋内保管に移行
・可能な限り、可燃物は焼却、金属・コンクリートは減容処理した上で、建屋内に保管
・今後の廃炉作業の進捗状況や瓦礫等発生量の将来予測の見直し等を、適宜反映していく

2028年頃＊

ガレキ保管量の推移[m3]

400,000
固体廃棄物貯蔵庫

固体廃棄物貯蔵庫

固体廃棄物貯蔵庫

固体廃棄物貯蔵庫

金属・コンクリート等

1～30mSv/時

屋外集積0.1mSv/h以下

350,000

シート養生0.1～1mSv/h

保管容量

覆土式一時保管施設、仮設保管設備、容器1～30mSv/h

覆土式一時保管施設
1～30mSv/時

覆土式一時保管施設

覆土式一時保管施設

300,000

固体廃棄物貯蔵庫＊焼却施設・減容施設を設けて可能な限り容積を減らします。

250,000

将来、埋設施設への処分を検討して参ります。

仮設保管設備
1～10mSv/時・陸側遮水壁関連工事
・多核種除去設備増設関連工事
・タンク設置関連工事

200,000

2016年3月末の保管量（想定）約24万m3に達する見込み。
＜主な工事＞
・敷地造成関連工事
・フェーシング関連工事
・タンク設置関連工事
・陸側遮水壁関連工事
・建屋瓦礫撤去工事等

・エリア内の保管物整理

容器収納0.1～1mSv/時

屋外で集積している0.1mSv/時以下のガレキをシート養生へ移行していきます。

150,000

一部はリサイクルを検討して参ります。
シート養生

シート養生

・大型休憩所設置工事
・多核種除去設備増設関連工事
・タンク設置関連工事

100,000
・タンク設置に伴う廃車両等の撤去

50,0000

屋外集積（可燃瓦礫、幹根）

屋外集積（可燃瓦礫、幹根）

可燃物
ＨＩＣ

容器収納（保護衣類）

容器収納（保護衣類）

伐採木一時保管槽（枝葉）

伐採木一時保管槽（枝葉）

2012年02月

屋外集積した伐採木（幹・根）の自然発火を防止するため、週３回温度測定を実施し、上昇が確認された場合は、散水を行っています。
万一に備え、防火水槽または散水車を配備して、消防用水を確保しています。
加えて保管エリアのダストについても定期的な確認を実施しています。

処理・処分に向けた研究開発を実施中です。
使用済セシウム吸着塔保管施設

2012年08月

2013年02月

2013年08月

2014年02月

2014年08月

2015年02月

2015年08月

2015年12月時点

主な作業と進捗2015年６月23日より、覆土式一時保管施設第３槽へのガレキの受け入れを開始。
固体廃棄物貯蔵庫第９棟の設置工事実施中
雑固体廃棄物焼却設備の焼却試験を、2015年11月25日より開始。
今年度内の運用開始を目指しています。

主なトラブルと対応状況
前回報告以降はありませんでした。

廃棄物投入口

焼却炉(内部)

建屋全景

模擬廃棄物焼却試験時の焼却炉内部

雑固体廃棄物焼却設備

8