Ver.9.0

施 工 ガ イ ド

JEⅡ型

（角形鋼管用・円形鋼管用）

https://www.kemco.co.jp/pro̲kenzai/kenzai̲topジャストベースお取扱い上の注意

はじめにジャストベースを用いた建築物の設計、施工を安全且つ速やかに行うために本カタログを事前に必ずお読み下さい。
このカタログ中に特に注意頂きたい事項については以下の警告表示を記載しております。
一般的な注意を喚起する表示
使用方法を誤った場合に人が死亡又は重症を負う危険が生じる事が想定される表示

施工会社の現場施工管理技術者の方々へのお願い

ジャストベース柱脚工法は、施工業者様・鉄骨業者様とジャストベース認定施工業者が共同で行う工事です。施工にあたり、以下の点につきましてご確認をお願いします。
❶ジャストベースを据え付ける際に、据え付け位置（柱芯）、据え付け高さの指示を施工会社の現場施工管理技術者が必ず行って下さい。ジャストベース認定施工業者は、その指示に従うものとします。
❷据え付け後の精度確認は、施工会社の現場施工管理技術者様が必ず行って下さい。
❸アンカーボルト据付並びに無収縮モルタル注入は、ジャストベース認定施工業者が行います。詳細な施工区分は、本施工ガイドをご確認下さい。

免責事項

万一ジャストベース柱脚に問題が発生した場合は、下記の免責事項をふまえた上で対応させて頂きます。
❶本カタログに記載した事項に反した設計、施工（施工範囲を含む）等による不具合❷標準仕様以外に設計者・施工業者の使用者側が指示した仕様・施工方法により発生した不具合❸瑕疵（かし）発見後速やかに届出がなされなかった場合❹ジャストベース工事として認められた工程を、ジャストベース施工技術委員会の認定した有資格者以外に作業させた事により発生した不具
合❺不可抗力（天災、地変、地盤沈下、火災、爆発、騒乱等）により発生した不具合❻本施工ガイド及び関連資料（製品カタログ、技術資料、配筋参考資料、標準図）に記載した製品の保管方法・有効期限が守られずに発生した不具合◎製品仕様及び内容等は予告無く変更する事がありますので予めご了承下さい。

2

工程・施工区分
施工区分

工 程
1

地業

2 仮設・墨出し

3

アンカーボルト据付け備 考

元請会社様 ジャストベース

ジャストベース据付部は厚さ80㎜以上として下さい。

捨てコンクリート

■

杭頭処理

■

ジャストベース据付までにお願いします。

仮設■

電源（100V）・水道水の確保をお願いします。

墨出し■

柱芯、柱番号、据付レベルの表示をお願いします。

搬入・保管

■

無収縮モルタル、構成部材の保管をお願いします。

湧き水、たまり水処理■

湧き水は事前に処理をお願いします。

表面平滑仕上げをお願いします。

アンカーフレーム設置■

アンカーボルト設置

■

自主検査

■

完了立会検査■■ジャストベース認定施工業者が施工します。
据付当日立会にて据付位置指示をお願いします。
ジャストベース認定施工業者が施工します。
据付当日立会にて据付位置・高さ指示をお願いします。

据付位置・高さなどの確認・チェックシートに承認印をお願いします。
配筋との取合いは鉄筋加工前にご検討願います。

配筋
45

ジャストベースに鉄筋を結束しないで下さい。

■

またアンカーフレームに無理な力や衝撃を与えたりア

コンクリート
打設

鉄骨建方ンカーボルトに溶接をしないで下さい。

型枠組立

■

ジャストベースにセパレータ等の固定をしないでください。

アンカーボルト位置確認■

コンクリート打設前に必ず行って下さい。

コンクリート打設・テンプレートはずし■

レベルモルタル■

無収縮モルタルの使用をお願いします。

鉄骨建方

■

基礎柱型天端の清掃をお願いします。

ジャストリング装着■

施工ガイドP9を参照願います。

アンカーボルト本締め■

ロックナット緩み止め処置■

コンクリート設計基準強度は21（24）N/㎟以上〜30N/㎟以下として下さい。

建て入れ直し時ワイヤーを鉄骨柱から取らないようお願いします。所定のトルク値（300N・m）で締めつけて下さい。
ロックナット1個に対し1本、必ず鋼製クサビ挿入をお願いします。
ベースプレート下部に異物がないか確認して下さい。

型枠組立

6

無収縮モルタル注入

無収縮モルタル注入
型枠解体・撤去

ルタル注入後にお願いします。

■
■

自主検査
完了立会検査

腰壁の配筋型枠・土間コンクリート打設などは無収縮モ■

ジャストベース認定施工業者が施工します。
コンクリートと型枠の隙間はモルタルなどで塞いで下さい。
モルタル注入後3日以上経てから解体・撤去願います。

■■■

チェックシートに承認印をお願いします。

杭基礎がある場合や基礎高さが高い場合など標準的ではない施工方法を採用する場合は別途協議をお願いします。

3

1.地業
ゼネコン

●杭頭処理

ジャス ト ベー ス

施工区分

●捨コン

●捨コン
●杭頭処理

厚さ80mm以上。

平滑処理。

ジャストベース据付までにお願いします。

↓

ジャストベース
工事事前打合せジャストベース

ゼネコン
現場施工管理責任者

打合せ資料
ジャストベース
認定施工業者→

捨コン←

80mm以上

柱位置の捨コン厚は80mm以上。
コテによる平滑仕上げ。
※Ｈ:60mmのホールインアンカーでアンカーフレーム固定のため

4

2.仮設・墨出し
ゼネコン

●墨出し

●搬入・保管●湧き水、たまり水処理

ジャス ト ベー ス

施工区分

●仮設

●仮 設 電源100V、水道水の確保。
●墨出し 柱芯、柱番号、据付レベルの表示。
●搬入・保管 無収縮モルタル・構成部材の保管。ベースプレートは鉄骨製作工場へ直送。
●配 置 状況に応じレッカーなどの支給をお願いします。
●湧き水、たまり水処理

1 仮 設

2 墨出し

電源(100v)の確保

水道水の確保柱芯・柱番号、据付レベルを明示してください。

3 搬入・保管
水にぬれない場所で無収縮モルタル、構成部材を保管してください。

工場より形状及び数量を確認し、現場へ直送します。

5 たまり水の処理

4 レッカーなどによる部材配置：座金、ジャストリング、ロックナット用鋼製クサビは鉄骨建て方時に必要な部材です。アンカーボルトと一緒に現場に納入された場合は、現場での屋内保管及び管理をお願いします。

53.アンカーボルト据付け● 完成立会検査○印

ゼネコン
ジャス ト ベー ス

施工区分

●アンカーフレーム設置●アンカーボルト設置●自主検査●アンカーフレーム設置、水平・垂直の確認

据付け当日立会いにて据付け位置の指示をお願いします。

●アンカーボルト設置、垂直の確認

高さ調整±5mm以内、位置調整±5mm以内。
据付け当日立会いにて据付け位置・高さの指示をお願いします。

●自主検査●完成立会検査 ○印

1 アンカーフレーム設置

2 アンカーボルト設置

フレームベース、フレームポストを設置します。
水平、垂直を確認します。

垂直を確認します。
定着ナット全箇所に鋼製クサビを1本ずつ打ち込んで下さい。
定着ナット下のアンカーボルトの余長は10mmでお願いします。

3 自主検査
アンカーボルト据付後、高さと柱間寸法を確認します。

ジャストベース→←
誤差範囲（基準高さに対し±5mm）

4 完成立会検査
据付位置、据付高さ、スパン、垂直度などの確認。
チェックシートに承認印をお願いします。

さげ振り各4点による通り芯の確認（基準位置に対し±5mm）

アンカーボルト余長はサイズによって異なりますので必ずh寸法の確認をお願いします(P13参照）

6

4.コンクリート打設
ゼネコン●コンクリート打設

ジャストベース

施工区分●配筋 ●型枠組立 ●アンカーボルト位置確認●テンプレートはずし●配筋

ジャストベースに鉄筋を結束しないでください。
また、アンカーフレームに無理な力や衝撃を与えたりアンカーボルトに溶接をしないで下さい。
基礎梁の配筋の検討は事前にお願いします。

●型枠組立●アンカーボルト位置確認 柱芯、アンカーボルト天端レベルの確認、柱型寸法●コンクリート打設●テンプレートはずし テンプレート取りはずし及び処分は元請様の方でお願いします。

1 配 筋

アンカーボルトや据付部材への衝撃などは避けてください。

3 アンカーボルト位置確認

2 型枠組立ジャストベースにセパレータなどの固定をしないで下さい。

4 コンクリート打設完了・
テンプレート取りはずし

コンクリート打設前に据付位置と高さを確認してください。

コンクリート設計基準強度は21（24）N/㎟以上〜30N/㎟以下
ロックナットの保管をお願いします。
（鉄骨建て方時に使用します）

7

5.鉄骨建方
ゼネコン●アンカーボルト本締め

ジャストベース

施工区分●レベルモルタル ●鉄骨建方 ●ジャストリング装着●ロックナット弛み止め処置（鋼製クサビの挿入）●レベルモルタル ジャストレベル（オプション）使用の場合はP11〜P12を参照。
●鉄骨建方●ジャストリング装着 ジャストリング装着手順説明書を参照願います。
（P9参照）●アンカーボルト本締め●ロックナット弛み止め処置 （鋼製クサビの挿入）

1 レベルモルタル

3 ジャストリング装着
アンカー用ボルト孔にジャストリングを装着してください。

2 鉄骨建方無収縮モルタルの使用をお願いします。
建方前に、柱型上面を清掃してください。

4 アンカーボルト本締め

5 ロックナット弛み止め処置
ロックナットに鋼製クサビを打ち込んでください。

座金を全数入れ、トルクレンチ等により所定のトルクで締めつけてください。
（トルク値：300N・m）（締め忘れ防止のためマーキングを推奨します。）
建て入れ直し時ジャストリング装着前にワイヤーを鉄骨柱から取らないようお願いします。

8

各アンカーボルトに1本。

ロックナット1個に対し必ず1本の鋼製クサビ挿入をお願いします。

5-1.ジャストリング※装着上の注意※① 外リングを 先に ア ンカ ー ボルトに当てて、リングがボルトに 接 す るま で廻し、少しもどす。

②内リングを入れる。

③外側・内側リング を 一 体 にして、一気に落とし込む。

④装着完了。

⑤ジャストリング装着後、座金とロックナットを装着し本締めを行い、最後に鋼製クサビを挿入する。

96.無収縮モルタル注入●型枠組立●無収縮モルタル注入●完成立会検査 ○印 ●完了承認 ○印●型枠解体・撤去

ベースプレート下部に異物がないか確認してください。
土間コンクリートの打設や腰壁の型枠設置などの作業は無収縮モルタル注入後にお願いします。

1 型枠組立2 無収縮モルタル注入
無収縮モルタル注入用型枠はベースプレート辺寸法+60mm、高さ80mm程度

30mm

30mm

無収縮モルタルの厚みの施工誤差は−13mm〜＋10mmの範囲

30mm

型枠下部のすきまをモルタル等でふさいでください。
型枠の取り外しは無収縮モルタル注入後3日以上経てから行ってください。

3 型枠解体・撤去

4 自主検査ジャストベース工事完了

5 完成立会検査印
6 完了承認 ○チェックシート項目に基づき承認印10○

●自主検査

○

ジャストベース●無収縮モルタル注入●完了 ︵チェックシート︶印●型枠解体・撤去●完成立会検査 印

ゼネコン

施工区分

●型枠組立

h（又は h -20）

7.ジャストレベル①ジャストレベル②レベル調整ボルト（上下ネジ回し調整可）③座金④止め金⑤吊り下げ金具⑥六角ナット（テンプレート固定）※注記※
ジャストレベルは梱包時、右図の様にセットした状態で発送しておりますが、移動中に外れる場合がありますので、その時には右図を参考にして現場にて組み立てて下さい。
：J150-09〜J300-19
セット要領̶１．テンプレートがフラット面の場合（ □○：J216-13〜J406-19 ）①ジャストベース組立を行う。
②ジャストレベルを箱から出し全ネジ部の長さ(セット高さ)を調整する。高さは右図のように、hをセット長とする。
③各柱毎にジャストレベルをセットする。テンプレート中心部にある取付孔にセットし、ジャストレ
ベル中心は柱中心になるようセットする。
④テンプレートにWナットにてしっかり締め付ける。

Wナットで挟み込む
モルタル天端（ベースプレート下端）
基礎柱天端※ｈ寸法について※
各製品仕様により、h寸法は変わってきますので、予め図面等により御確認下さい。
（h寸法はP13参照）※施工時の注意※
本製品を使用する場合、以下の点にご注意下さい。
①テンプレートにしっかりと固定して下さい。
（配筋作業時に外れる危険性があります）②ジャストレベル付近の打設高さは、吊り下げ金具下端付近までとしてください。
（調整ボルト付近まで打設されますと、調整ボルト内にノロが入り固着し、調整できなくなります。）

基礎柱天端

吊り下げ金具下端付近

117.ジャストレベル
テンプレートが曲面の場合（□：J350-12〜J400-22）
セット要領̶2．
①ジャストベース組立を行う。
②ジャストレベルを箱から出し全ネジ部の長さ(セット高さ)を調整する。高さは右図のように、h-20をセット長とする。
③各柱毎にジャストレベルをセットする。テンプレ
ート中心部にある取付孔にセットし、ジャストレベル中心は柱中心になるようセットする。
④テンプレートにWナットにてしっかり締め付ける。

Wナットで挟み込む

モルタル天端（ベースプレート下端）
基礎柱天端※ｈ寸法について※
各製品仕様により、h寸法は変わってきますので、予め図面等により御確認下さい。
（h寸法はP13参照）※施工時の注意※
本製品を使用する場合、以下の点にご注意下さい。
①テンプレートにしっかりと固定して下さい。
（配筋作業時に外れる危険性があります）②ジャストレベル付近の打設高さは、吊り下げ金具下端付近までとしてください。
（調整ボルト付近まで打設されますと、調整ボルト内にノロが入り固着し、調整できなくなります。）

基礎柱天端

吊り下げ金具下端付近

無収縮モルタル

ジャストレベルは

12角形鋼管用：J400-25N まで

円形鋼管用：J406-19N まで使用可能です。

許容荷重：角形鋼管用 J150-12N 〜 J300-09N 円形鋼管用 J216-13N 〜 J318-16N ➡ 200kN
角形鋼管用 J300-12N 〜 J400-25N 円形鋼管用 J355-13N 〜 J406-19N ➡ 300kN※許容荷重にご注意下さい。

8.ｈ寸法の各製品毎の違い

H

モルタル厚30

基礎柱天端h

各製品別アンカーボルト仕様と高さh（角形鋼管用）

Ｈ：基礎高さｈ：基礎CON天端からアンカーボルト天端までの高さ
ｈ＝モルタル厚＋ベースプレート厚＋座金厚＋ロック
ナット高さ＋余長

製品記号

アンカー
ボルト径

アンカーボルト
全長

高さｈ(mm)タイプ

J150-12N
J175-12N
J200-09N
J200-12N
J250-09N
J250-12N
J250-16N
J300-09N
J300-12N
J300-16N
J300-19N
J350-12N
J350-16N
J350-19N
J350-22N
J400-12N
J400-16N
J400-19N
J400-22N
J400-25N
J450-16N
J450-19N
J450-22N
J450-25N
J500-19N
J500-22N
J500-25N
J550-19N
J550-22N
J550-25N

D29D29D29
D35
D35
D35
D35
D35D29D35D35
D35
D35
D38
D41
D35
D38
D41
D38
D38D38
D38
D41
D41
D41
D41
D51
D41
D41
D51

660
660
660
720
720
725
720
725
660
720
725
720
725
785
880
725
785
880
785
785
785
785
880
880
880
880
990
880
880
990

165
165
165
180
180
185
180
185
165
180
185
180
190
200
210
185
200
210
200
200
200
200
210
210
210
210
230
210
210
230

４本
４本
４本
４本
４本
４本
８本
４本
8本
８本
８本
８本
８本
８本
８本
８本
８本
８本
12本
12本
12本
12本
12本12本
12本
12本
12本
12本
12本
12本

（円形鋼管用）
製品記号

アンカー
ボルト径

アンカーボルト
全長

高さｈ(mm)タイプ

J216-13N
J216-16Ｎ
J267-13N
J267-16N
J318-13N
J318-16N
J355-13N
J355-16N
J406-13N
J406-19N
J406-22N
J457-13N
J457-19N
J457-25N
J508-14N
J508-22N

D35
D35
D35
D35
D38
D38
D35
D35
D35
D38
D38
D35
D38
D41
D38
D41

720
720
725
725
785
785
720
725
720
785
785
725
785
880
785
880

180180185
185
200200180185180200200190200
210
200
210

4本
4本
4本
4本
4本
4本
8本
8本
8本
8本
8本
8本8本
8本
8本
8本

1314付時

認定番号 ：・300N・ｍ／・置充填の確認

モルタル高さはB･P下端より＋10㎜

施工管理技術者

認定施工業者

及び施工管理を致します。なお(1工程)の項目の施工は(元請)立会の元で、高さ及び柱間寸法を決めて頂き、施工後は立会検査をお願いします。(2工程)(3工程)は元請様の施工区分となります。

※(1工程)(4工程)の項目については「ジャストベース施工技術委員会」に認定されたジャストベース施工管理技術者が施工※1 『ジャストリングのセット確認』は、ジャストリングが所定の位置にセット（充填）されているかの確認です

特 記 事 項の 注 入 時

無収縮モルタル※４工程

・・／／・・・処

清 掃 、 水 洗 い 状 況 確 認め・止・・・・・・／／／／／／／／／／／／／検査日ジ ャ ス ト リ ン グ の セ ッ ト 確 認※1

れ／／／印

承認
元請業者

アンカーボルト本締め

トルク値

振標準高さ ±5㎜ 以内・・

ネ ジ 部 養 生 確 認

テンプレート中心位置 ±5㎜

・

標準高さ ±5㎜ 以内

・／検査日

自 主

テンプレート中心位置 ±5㎜

ジャストベース号

・前

記

・

柱

工事監理者
又は施工者（元請）施工管理チェックシート

ジャストベース製品記号

施 工 管 理 項 目【ジャストベース(JE型）柱脚工法】

マーキング等による確認推奨設)

鉄骨建方後

３工程

打コンクリート

２工程

据アンカーボルト

※１工程

検査時期

工事場所

工事名称

（工番元請印

Ver.1.5

9.ジャストベース JEⅡ型
（角形鋼管・円形鋼管）
施工管理チェックシート

建材・建機事業部
広事業所〒737‑0191 広島県呉市広白岳1丁目2番2号

技

電話 0823‑70‑0721 ファックス 0823‑70‑0722

術課

東部営業課
西部営業課

〒160‑0022 東京都新宿区新宿1‑8‑1 大橋御苑駅ビル2F
電話 03‑3226‑3366 ファックス 03‑3226‑9778〒532‑0011 大阪府大阪市淀川区西中島7‑1‑5 辰野新大阪ビル4F
電話 06‑7176‑5309 ファックス 06‑6303‑3100

2023.2