2.1
2.1.1（株）長谷萬建築物の仕様一覧

事業名

ＣＬＴの耐力実験とＣＬＴ工事の構造体建築実証実施者もしくは担当者（実施者が個人の場合）株式会社 長谷萬

建
築物の概
要

用途

既存工場建屋内の事務室

建設地

群馬県館林市大島町６００７ ㈱長谷萬 館林事業所工場内（工場面積：9,747㎡）

構造・工法

木造軸組工法

階数

平屋建て

高さ（m）

３．３９m

軒高（m）

３．０９０ｍ2

敷地面積（m ）2

建築面積（m ）2

５１．８４㎡

延べ面積（m ）2

階別面積（m ）１階

CLT採用部位

壁、床、屋根3

３０㎥

CLT使用量（m ）
寸法
壁パネル
CL
Tの仕様

５１．８４㎡

２階

床パネル

屋根パネル

主な外部仕上仕上

ｔ＝９０㎜、幅：１，１１０㎜、長さ：２，７００㎜以下

ラミナ構成

３層３プライ

強度区分Mx６０-３-３

樹種

スギ

寸法

ｔ＝２１０㎜、幅：１，２９０㎜、長さ：４，８９０㎜以下

ラミナ構成

７層７プライ

強度区分

Mx６０-７-７

樹種

スギ

寸法

ｔ＝２１０㎜、幅：１，８９０～２，１４５㎜、長さ：５，４００㎜以下

ラミナ構成

５層７プライ

強度区分

Mx６０-５-７

樹種

スギ

屋根

強化石膏ボード（9.5㎜+12.5㎜の外側に12.5㎜+9.5㎜素地仕上げ）

外壁

強化石膏ボード（9.5㎜+12.5㎜の外側に12.5㎜+9.5㎜素地仕上げ）

開口部

特定防火シャッター

界壁
主な内部仕上

間仕切壁
床

ＣＬＴ/210㎜ 素地仕上げ

天井

ＣＬＴ/210㎜ 素地仕上げ

構造計算ルート
構
造

防耐
火

接合方法

構造用接合ビス・ホールダウン金物

最大スパン

３，６００㎜

問題点・課題とその解決策

・必要な引抜き耐力を満たす９０角柱用ホゾパイプが無く、一般流通品のホールダウン
金物を外側に設置して対応。

防耐火上の地域区分
耐火建築物等の要件

無問題点・課題とその解決策

既存工場部分との面積区画の為、準耐火構造（１時間）の区画をＣＬＴ棟外部に形成

遮音性確保に関する課題と解決策
施
工

建て方における課題と解決策

・ＣＬＴパネル固定後に総長さを確認した結果、パネル１枚当たりで１㎜程度の伸びが確認できたので、今後のパネル作製に反映したい。

劣化対策
工
程体
制

設計期間

４ヵ月

施工期間

２ヵ月
CLT等躯体施工期間２日

竣工（予定）年月

平成２７年２月２０日

発注者

株式会社 長谷萬

設計者

有限会社ビルディングランドスケープ一級建築士事務所

構造設計者

東京大学生産技術研究所 教授 腰原 幹雄

施工者

株式会社 長谷萬

CLT等新たな製品・技術供給者

銘建工業株式会社－15－

2.1.2実証事業の概要

２、実証事業の概要
１）事業名と実施者【事業名】 ＣＬＴの耐力実験とＣＬＴ工事の構造体建築実証【実施者】

住所：東京都江東区富岡二丁目11番6号

会 社 名：株式会社 長谷萬
代表者名：代表取締役 長谷川 健治
電話番号：03-3643-1439

FAX番号：03-3643-1571
２）建築物の概要
①建設

②延

べ 面

積：51.84 ㎡③構造

別：木造軸組工法平屋建て（間仕切り扱い）

種④用

地：群馬県館林市大島町 6007 株式会社長谷萬 館林事業所工場内

途：事務所（工場従業員の使用）⑤建 て 方 期 間：２日間⑥ＣＬＴ使用部位：床・壁・屋根
床ＣＬＴ：杉 基本寸法 W:1,290 ㎜×L:4,890 ㎜×厚:210 ㎜ 7 層 7 ﾌﾟﾗｲ
壁ＣＬＴ：杉 全

壁 W:1,110 ㎜×H:2,700 ㎜×厚:90 ㎜

3 層 3 ﾌﾟﾗｲ

屋根ＣＬＴ：杉 基本寸法 W:1,800 ㎜×L:5,400 ㎜×厚:210 ㎜ 5 層 7 ﾌﾟﾗｲ
⑦竣

工時

期：平成２７年２月２０日

３）本事業で実証する内容
ＣＬＴは鉄骨造・ＲＣ造に代わる木造の構造材として注目されておりながら、現実はＣＬＴを構造材として採用するには、物件ごとに時刻歴応答解析を行い、建築の性能評価を受け大臣認定を取得することが必要である。
この方法によらずにＣＬＴを早急に普及させる方策の一つとして、弊社は在来軸組み工法にＣＬＴを耐力壁として組み込み構造計算の簡略化、一般住宅用接合金物を採用してＣＬＴの加工工程の省略、並びに一般工務店が手持ちする工具での施工を実証した。

４）実施事業体制
Ｃ Ｌ Ｔ 供給：銘建工業株式会社

軸 組 構 造 材 供 給：株式会社長谷川萬治商店
実

験：東京大学生産技術研究所

基本設計・実施設計：有限会社ビルディングランドスケープ一級建築士事務所
技術

指導：東京大学生産技術研究所 教授 腰原 幹雄

５）実証方法と実施工程①ＣＬＴ材(幅：1,110㎜×高さ：2,700㎜）及びＪＡＳ規格の軸組材(土台・柱・梁)を４体分用意し、在来軸組工法にＣＬＴを組込んだ試験体にて平成26年12月18日、19日、平成27年1月28日にＣＬＴの耐力実験を実施した。
【試験体の概要】
・モジュール：柱芯間 L=1,200 ㎜
・土台：ヒノキ集成材 ＪＡＳ認定材 90×90（Ｅ95-Ｆ315）
・柱 ：杉集成材

ＪＡＳ認定材 90×90（Ｅ65-Ｆ255）－16－

・梁 ：杉集成材

ＪＡＳ認定材 90×90（Ｅ65-Ｆ255）

・壁ＣＬＴ：杉 ＪＡＳ認定材 W:1,110 ㎜×H:2,700 ㎜×厚:90 ㎜
・構造金物：フレックスホールダウン 34.7ｋN,パネリード PX８－200、290

試験体図②在来軸組工法にＣＬＴを組込んだ建築実証を工場内で下記の通り実施した。実施にあたり、確認申請不要の間仕切り扱いと計画し安全性確保の為、工場部分とＣＬＴとの間に準耐火構造の防火区画を形成した。防火区画は強化石膏ボード両面二重張りとし、工場側開口部は特定防火設備を設置した。また、無窓居室を回避するため、当該居室を工場の外壁に面し、採光窓、排煙窓、避難口を設置した。
【実施工程】 平成２６年９月～１２月 基本設計・実施設計平成２６年１２月 ＣＬＴの加工
平成２７年１月 工事着手
平成２７年１月１４日～１５日 建て方
平成２７年２月 工事完成

工場内配置図－17－

平面図

外観パース６）本事業の成果①壁の耐力実験の結果、壁倍率3.4倍相当を確認すると共に、耐力壁の破壊モードを確認する。
また、その結果を利用して構造計算の簡略化が可能となる。
②一般住宅用接合金物の採用により、金物の設計の省略、CLTの加工工程の省略（特殊ボルトの穴あけなど）、並びに、一般工務店が手持ちする工具での施工可能を実証。
③今回の工事では制約条件の多い工場内でありながら、ＣＬＴの建て方を二日間で完了した。
CLTの固定は上記実験と同様に、構造用接合ビスで梁と土台への２方向のみとし、結果、現場施工の省力化につながった。
④屋根にCLTのフラットスラブ（厚み２１０㎜）を採用することで、梁無しで独立柱が自由に設置でき、木造での新しい空間の実現が可能となった。また、フラットスラブのたわみを少なくするために、CLTは７層７プライでなく、５層７プライを採用し、柱をスパン４メートル以内に設置。
⑤将来の都市木造建築を視野に入れ、柱のモジュールを1,200㎜とした。
その結果、CLTの歩留まりが高くなった。(ＣＬＴパネル作製は最大2,700㎜×6,000㎜である）⑥CLTの屋根パネルの伸びは総長で想定の３㎜を超え、６㎜の伸びが確認されたが、屋根パネル勝ちにしていたので目立たずに伸びを吸収できた。
上記、建築実証を今後の設計及び施工に活かすことにより、CLTの普及が期待できる。

－18－

2.1.3

成果物

３、成果物 （別紙添付）①設計図書一式（配置図、平面図、断面詳細図、外観パース・内観パース）②報告書（ＣＬＴパネルを使用した木造軸組壁の面内せん断試験）③施工レポート（工事進捗写真添付）

－19－

－20－

－21－

－22－

－23－

－24－

－25－

－26－

－27－

－28－

－29－

－30－

東京大学生産技術研究所

－31－

－32－

施工レポート【実施事業名】【実施工程】

ＣＬＴの耐力実験とＣＬＴ工事の構造体建築実証

資料③【実施者】 株式会社 長谷萬

平成２７年１月６日 工事着手
平成２７年１月１４日～１５日 建て方工事（土台敷き～屋根パネル固定・金物固定）
平成２７年１月１９日～防火区画工事（石膏ボード貼り・防火シャッター）内装工事・ガラス工事
電気・空調・防災設備工事
平成２７年２月 工事完成

１、資材
1)

・壁ＣＬＴパネル 21枚
材種：杉
寸法：W1,110㎜×H2,700㎜×厚90㎜
３層３プライ 各ラミナが直行

123

実証のポイント
壁ＣＬＴはすべて同寸法の長方形（加工工程の省略と現場施工の簡略化）
将来、ＣＬＴをリユースすることを想定し単純な形状にした。
2)

・床ＣＬＴパネル 9枚
材種：杉
基本寸法：W1,290㎜×L4,890㎜×厚210㎜
７層７プライ 各ラミナが直行

12345673)
１層目２プライ平行

５層目２プライ平行

工夫のポイント
床及び土台のレベルの高低差を1㎜にするため厚み210㎜を採用接合加工はアイジャクリとした。
（ハーフストラップドジョイント）全体の伸びを考慮し奇数番号は幅を1㎜狭くした。
・屋根ＣＬＴパネル ６枚
材種：杉
基本寸法：W1,800㎜×L5,400㎜×厚210㎜
５層７プライ 長編方向の上下２枚が平行

1234567

１層
2層
3層
4層
5層

実証のポイント
フラットスラブを計画しスパン４ｍに対応するため５層７プライを採用した。
接合加工はアイジャクリとした。
（ハーフストラップドジョイント）全体の伸びを考慮し奇数番号は幅を1㎜狭くした。

4)

・軸組材
材種： 土台 ヒノキ 90角
柱
杉90角
梁
杉90角
一般柱の仕口はホゾ加工
実証のポイント
後付け金物
フラットスラブ対応の独立柱は、後付け金物を採用したのでスリット加工となっている。

5)① ② ③④⑤ ⑥⑦⑧⑨⑩実証のポイント
一般木造住宅用で使用する接合金物を採用①構造用接合ビス パネリードX PX8-290②構造用接合ビス パネリードX PX8-200③オメガコーナー20ｋN④フレックスホールダウンFFH-S34⑤フレックスホールダウンFFH-L20⑥ホールダウン用ボルトM16⑦ホールダウン用座付ボルトM16⑧土台用スクリューワッシャー⑨床CLT固定用座金・ナット⑩土台・床ＣＬＴ固定用両ねじボルトM12全ての金物を一般工務店の手持ちの工具で施工する。

－33－

２、仮設計画 （制約条件の多い場所での計画）
1)
・仮設計画のポイント
ＣＬＴの搬入と置き方が施工に大きく影響
早朝工場稼働前にＣＬＴ搬入車両が進入、ＣＬＴの荷卸し及び小運搬はフォークリフトを使用して実施した。クレーン作業よりも効率が良い。
ＣＬＴパネルに番付けして設置順になるように重ねておく。
３、建て方工事
1)

・ＣＬＴ施工上重要なポイント
壁のＣＬＴ施工精度を上げるためには土台のレベルの精度が重要となる。
床ＣＬＴ及び土台のレベルは±1㎜にするために
床ＣＬＴは厚み210㎜を採用した→レべリングの目標精度±３㎜→床ＣＬＴ（210㎜）での目標精度±１㎜

建て方手順

アンカー打ち

土台敷き

土間レべリング

柱建て入れ

床ＣＬＴ設置壁ＣＬＴ組み込

壁の倒れに注意する
壁ＣＬＴ梁設置

2)

屋根ＣＬＴ設置

土台レベルの精度を上げる①アンカー打ちＭ１２用グリップアンカー打ち込み
Ｍ１６用グリップアンカー打ち込み②レべリング
既存土間コンクリートにカチオン系下地処理
施工ポイントレベラー施工目標精度±3㎜

3)③床ＣＬＴパネル設置 ９枚
基本寸法Ｗ1,290㎜×Ｌ4,890㎜×厚210㎜
ＣＬＴパネルをアンカーボルトの穴に上から落とし込み。
今回はスリングベルト使用して吊り込み作業実施
施工のポイント
床ＣＬＴ設置後レベルが1㎜になったことを確認した。
接合部を締め付けて隙間と全体の伸びを確認
ＣＬＴの接合ビス ＰＸ8-200＠240で止め付け
隙間0.2㎜～0.9

全幅の伸び 4㎜

4)
④土台敷き 90角 11本
施工のポイント
土台設置後レベルが1㎜になったことを確認した。
ＣＬＴ上に土台の墨出し
アンカーボルトが土台の上に出ないようにする。
スクリューワッシャーで締め付け－34－5)⑤柱建て入れ 90角 28本
柱間グリッド芯々1200㎜
短ホゾ差し込み
施工のポイント
周りが狭いため柱を全部建てると屋根ＣＬＴパネルがクレーンで上げることができないので、手前の柱は屋根パネルをすべて上げた後に施工する。

6)⑥壁ＣＬＴパネル組み込み 21枚
W1,110㎜×H2,700㎜×厚90㎜
柱芯々1,200㎜の間に落とし込み施工のポイント
倒れ防止のため柱に仮固定する。（外部防火区画側）
垂直を確認しながら施工。
上部から落とし込む方法で設置。

7)

壁ＣＬＴパネルの下部ビス固定実証のポイント
今回は屋根施工後にビス打ち実施した。
ビスはパネリードＸ ＰＸ8-200 ＠200両面斜め打ち。
このビスは斜め打ちが困難なので深さ1㎝の下穴を空けてから施工した。
角度が重要のため現場で治具を作成してインパクトレンチでビス留めを実施した。
将来ＣＬＴをリユースすることを想定して丁寧なビス打ちをした。
一般住宅用接合金物を一般工務店が手持する工具で施工した。

8)⑦梁を設置 90角12本施工で工夫したポイント
壁ＣＬＴ組み込みながら順次梁をかけて壁の伸びを修正しながら施工する。
梁から壁ＣＬＴパネルへビス留め
パネリードＸ ＰＸ8-290＠200－35－9)⑧屋根ＣＬＴパネル設置 ６枚
Ｗ1,800㎜×Ｌ5,400㎜×厚210㎜
屋根ＣＬＴから壁へのビス留め
パネリードＸ ＰＸ8-290 ＠200
屋根ＣＬＴ同士の接合
パネリードＸ ＰＸ8-200 ＠200
実証のポイント
接合部の締め付け後、伸びの確認
全幅で計画より3㎜伸びを確認した。
結果：床、屋根ともＣＬＴ1枚当たり1㎜程度の伸びを確認
10)

・建て方終了外観
課題
壁ＣＬＴに若干の反りがあり、柱との段差があるので、反りの対策をメーカーと検討する。

11)

・建て方終了内観
実証のポイント
フラットスラブの採用
壁間4,800㎜の空間にスパン4,000㎜以内に梁無しで独立柱を設置できるフラットスラブを採用し、木造で新しい空間を提案する。
今後の課題
屋根ＣＬＴパネル設置後に後付け金物を採用して独立柱を取り付けした。
今後の課題として、柱のめり込みの検討が必要。

12)

実証のポイント
ホールダウン金物取り付け
間仕切り部分の両側の柱にはフレックスホールダウンFFH-L20
建物隅部の耐力壁の両側の柱にはフレックスホールダウンFFH-S34
ホールダウン金物を柱の外側に設置して施工を簡略化した。
金物納まりのポイント
ホールダウン金物を柱の外側に設置して、防火区画内に納める。将来は外断熱の中に納められる。

－36－

４、仕上げ工事
1)

施工中の防火区画の断面
片側：強化石膏ボード9.5㎜+12.5㎜
木製下地
この後、外側に強化石膏ボード12.5㎜+9.5㎜
防火区画内にホールダウン金物を納めた。
壁木製下地

2)

特定防火設備（防火シャッター）取り付け下地鉄骨
・特定防火シャッターの納まり
鉄骨下地及びシャッターＢＯＸともに鉄板の厚みを1.6㎜以上とし防火区画を形成している。

3)

防火区画完了・ポイント
防火シャッターは火災警報装置連動とした。
シャッターＢＯＸを囲い意匠上工夫した。

4)

前面ガラス施工完了
・ポイント
特定防火シャッターを採用して前面の開口を大きくとることで開放感をもたせた。

－37－

2.1.4

工事費等の内訳

４．工事費等内訳

(税込み）

事業名

ＣＬＴの耐力実験とＣＬＴ工事の構造体建築実証実施者もしくは担当者（実施者が個人の場合）
共通仮設費
直接仮設工事土工事
コンクリート工事
型枠工事
鉄筋工事
鉄骨工事
組積工事
防水工事
タイル工事
建築工事
木工事
屋根及び樋工事
金属工事
左官工事
金属製建具工事
木製建具工事
ガラス工事
塗装工事
内外装工事
雑工事
電気設備工事
機械設備工事（火災報知器等）
小計①
外構工事
別途工事費
解体撤去工事
ボーリング
設計
設計費
大臣認定
確認申請

7,577,857

183,600
1,134,000
53,676
199,800

518,400
594,000
10,261,333

1,620,000

その他（実験関連の試験費用・試験体資材及び組立て手間）

1,708,724

小計②

3,328,724

合計（①＋②）

13,590,057（税込み金額/円）

助成金申請時の工事費用¥12,477,657

自社負担の電気工事費用
自社負担の防災工事費用
合計¥518,400¥594,000¥1,112,400－38－