資料－４（H30.11.15 第 40 回環境安全委員会）

リン含有 PCB 油前処理設備の設置に伴う外部洗浄室等の設備解体完了報告
１．目的
リン含有ＰＣＢ油を水熱分解設備にて無害化処理するため、妨害物質である油中のリンを除去する前処理設備を東京事業所内に設置することに伴い、外部洗浄室等の関係機器等を解体し払出しを行ったものである。
解体・払出しの対象となる設備についてはＰＣＢ廃棄物機器での使用履歴がないことから、「設備更新のための解体・払出しマニュアル」（平成 27 年９月 30 日開催の東京事業部会で制定）に基づき、平成 29 年 12 月 12 日開催の第 38 回 環境安全委員会で報告した「リン含有ＰＣＢ油前処理設備の設置に伴う外部洗浄室等の設備の解体・払出しについて」に基づき、解体・払出しを行った。
今回報告は、その完了報告である。

２．解体・払出しの対象設備
解体・払出しの対象となる外部洗浄室及び蛍光灯安定器検査室の関連機器等は以下のとおりである。
1)

外部洗浄設備の操業実績及び規模と設備の構成(1) 操業実績
平成 17 年９月に非ＰＣＢ機器を用いて試運転を行って以降、これまで実ＰＣＢ廃棄物機器での使用履歴はなかった。
(2) 規模と設備の構成
外部洗浄室は、レベル 1 の管理区域に位置し、床面積が 81 ㎡（9ｍ×9ｍ）、高さ 12ｍの室内に、床が 5.4ｍ×5.7ｍ、高さが 6.4ｍの洗浄ブースが設けられており、洗浄ブース内部には台車、ロボット等、洗浄ブース外部には空気圧縮機、除湿機、集塵機、制御盤等が配置されていた。

2） 蛍光灯安定器検査室設備の操業実績及び規模と構成(1) 操業実績
東京ＰＣＢ処理事業所では安定器の処理を行わないことになったため、試運転を含めて、これまで実ＰＣＢ廃棄物機器での使用履歴はなかった。
(2）規模と設備の構成
蛍光灯安定器検査室は、レベル 1 の管理区域に位置し、今回解体・払出し対象となった蛍光灯安定器検査床装置は床が 3.0ｍ×5.9ｍ、高さ 3.3ｍの鋼鉄製架台上に設置されていた。検査床上には安定器搬送コンベア、安定器検査用ハンドクレーン、安定器保管パレット仮置テーブル、安定器検査用ハンドクレーン、ドラム缶用治具、空気圧縮機、ドレン受槽及び移送ポンプ、操作盤が配置されていた。
1

３．解体対象設備の汚染状況の確認と解体廃棄物の分類
1) 設備の汚染状況調査
以下に示すように各設備等について、解体工事契約前の平成 29 年２月６日に、堆積した粉じんを除去後、低濃度 PCB 含有廃棄物に関する測定方法（表面拭き取り試験）によりＰＣＢ汚染状況調査を行った。
(1) 外部洗浄室の汚染状況調査
洗浄ブース内外の表面、天井及び関連機器等の表面の 36 か所について、ＰＣＢ濃度を測定した。
その結果は、台車の床面（試料Ｎｏ．４５）及び洗浄ブース内ドア付近のコンクリート床面（試料Ｎｏ．３９）の２箇所において０．０１㎎／100 ㎠、その他の３４箇所は定量下限値（０．０１㎎／100 ㎠）未満であった。
(2) 蛍光灯安定器検査床装置の汚染状況調査
各機器の表面の 18 か所について、PCB 濃度を測定した。
その結果は、空気圧縮機の１箇所において０．０１㎎／100 ㎠で、その他の 17 箇所は定量下限（０．０１㎎／100 ㎠）未満であった。

以上の結果、すべて無害化処理認定施設への払出しが可能な基準（1 ㎎／100 ㎝２未満）を下回る低濃度レベルであった。
2) 解体廃棄物の分類
設備の汚染状況調査の結果、すべて無害化認定施設への払出しが可能な基準を下回る低濃度レベルであったことから「低濃度汚染物」として無害化施設に払出しを行った。

４．除染・解体作業
1) 除染作業
設備の汚染状況は、すべて無害化認定施設への払出しが可能なレベル以下であったことから、除染作業は実施しなかった。
2) 汚染物の解体・仕分け作業
解体作業における切断作業はプラズマ切断で実施した。なお、既存建屋の構造面の安全性確保のため、外部洗浄室の床面に施されている基礎コンクリートを撤去し、補修塗装を行った。
写真１～２に外部洗浄室内設備の撤去前、写真３～４に外部洗浄室設備の撤去状況、
写真５に外部洗浄室設備撤去後、写真６に安定器受入検査床設備の撤去前、写真７に安定器受入検査床設備の撤去状況、写真８に外部洗浄室設備撤去後、写真９に検査室コンプレッサ撤去前、写真 10 に外部洗浄室床面補修塗装後の状況を示す。

2

写真 1 撤去前（外部洗浄室消音ボックス）

写真 2 撤去前（ロボットアーム、台車他）

写真 3 撤去状況（消音ボックス）

写真 4 撤去状況（ロボットアーム）

写真 5 撤去後（外部洗浄室消音ボックス）

写真 6 門型クレーン撤去前

写真 7 門型クレーン撤去

写真 8 門型クレーン撤去後

3

写真９ 外部洗浄室設備撤去後

写真 10 外部洗浄室床面補修塗装後

写真 11～15 に解体撤去物の箱詰め状況、写真 16 に撤去物の積出し状況を示す。

写真 11 解体撤去物箱詰状況例（ロット No.1）

写真 12 解体撤去物箱詰状況例（ロット No.2）

写真 13 解体撤去物箱詰状況例（ロット No.3）

写真 14 解体撤去物箱詰状況例（ロット No.4）

4

写真 15 解体撤去物箱詰状況例（ロット No.5）

写真 16 解体撤去物の搬出状況

５．解体作業時の保護具等洗浄装置（ブラスト装置）は一般管理区域、それ以外の設備等はレベル 1 またはレベル 2の管理区域に設置されていたが、解体作業時の着用保護具は次のとおりとした。
・保護衣：一般作業着・保護手袋：インナー手袋、作業手袋

・保護靴

：安全靴

・呼吸用保護具、眼鏡：半面形面体防じん・防毒マスク、保護眼鏡作業員総数は 17 名であった。防じん・防毒マスク用吸収缶の交換については、プラズ
マ溶断中の２月は１回／１日、その他足場仮設、斫り等作業中の１月及び３月については１回／７日程度の頻度で行った。
解体作業で使用した保護具等の数量は、インナー手袋

約 1,900 双、防じん・防毒マスク用吸収缶 450 個であった。
なお、使用後の保護具については、安全靴、半面形面体防じん・防毒マスク及び保護眼鏡は、表面拭取り後に指定管理場所に収納。インナー手袋及び防じん・防毒マスク用
吸収缶については、ＪＥＳＣＯにて引き取り、低濃度ＰＣＢ廃棄物であることを確認後、無害化施設に払い出した。

６．払出の方法
1) 払出し前のＰＣＢ濃度の測定
払出しを行う前に、改めて PCB 濃度の測定を行った。払出し前のＰＣＢ濃度測定結果
及び払出し重量等を表１に示す。
金属は、判定基準 1 mg/100cm2 以下（表面拭取り試験）に対し 0.01 mg/100cm2 未満、コンクリートは、判定基準 5,000 mg/kg 以下（表面抽出試験）に対し、92 mg/kg とすべて無害化認定施設への払出しが可能なレベル以下であった。
また、解体工事契約前の平成 29 年 2 月 6 日に実施した拭き取り試験結果（台車の床面（試料Ｎｏ．４５）、洗浄ブース内ドア付近のコンクリート床面（試料Ｎｏ．３９）及び空気圧縮機の１箇所が 0.01 mg/100cm2。その他５１か所の設備表面が 0.01 mg/100cm2 未満）とも大差ない結果であった。
5表１
廃棄物物の種類

金属

払出し前
前のＰＣＢ濃度測定結果

払出し重量<0.01 mg/100cm2

H30.2.220

9.2
216 t

2

H30.3.113

9.2272 t

箱番
番号

搬出容
容器

測定濃度測

1１～～10鉄箱
箱211～～20

鉄箱
箱<0.01 mg/100cm

3

21～～3031～440、52（鉄鉄筋）鉄箱
箱<0.01 mg/100cm2

H30.4.110

8.3
307 t

鉄箱
箱

<0.01 mg/100cm2

H30.5.115

7.1
127 t

4

金属
コンク
クリート

払出し年月
月日

ロット

５41～～52

計

33.066 t

鉄箱
箱

92 mg/kg＊

H30.6. 6

総合
合計

11,924 t
44.990 t＊＊コンクリート
トの払出し前前のＰＣＢ濃度度測定は、表表面抽出試験
験による。

2) 搬出先（無害化化認定施設）
無無害化認定施施設のうちでで払出し物 を処理でききる施設の中中から入札ににより、赤城城鉱油株式会社社（認定番号号平成 28 年第 3 号） に決定したた。

3) 運搬
搬時の取り扱扱い(1) 国の定めるる「低濃度 PCB 廃棄物物・運搬ガイイドライン」（以下「ガガイドラインン」という）を順順守して行っった。
(2) 無害化認定
定施設への払払出しは、鉄鉄製（SS400）の漏れ防防止型容器（外形寸法：W1,500×D1,000×H1,0000ｍｍ、内容容量：約 1. 5ｍ３）にてて運搬した。また、運搬搬容器は、容容器を含めてそそのまま処理理を行い、再再利用はし なかった。
4) 無害害化処理施施設への運搬
搬ルート
無無害化処理施施設への運搬
搬ルートガ イドライン
ン及び搬出元元及び搬入先先の自治体のの指示に従い運運搬し、江東東区の通行はは青海地区 を除き首都都高速道路及及び国道を使使用した。

７．スケ
ケジュール
解体体工事及び廃廃棄物の払出出しを表２ のとおり実実施した。

表２
表 解体工事
事及び廃棄物物払出しの期間
間項目

平成 229 年度
12 月

1月

2月

解体体工事
払出出し

6

平成 330 年度
3月

4月

5月

6月