国交省 2024年度当初予算 新潟県における事業計画 道路関係（直轄）改築事業■改築事業 （基幹道路ネットワーク整備）

箇所名等負担基本額（千円）
内訳

全体事業費
事業規模（億円）
工事費

国道7号
新発田拡幅

L=5.8km

340

8,000

国道7号
朝日温海道路L=40.8km

2,380

9,672,000

国道8号
栄拡幅

L=3.2km

150

-

国道8号
柏崎バイパス

L=11.0km

856

国道8号
直江津バイパス

L=12.2km

国道8号
糸魚川東バイパス

L=6.9km測量
設計費21,000

用地費及補償費

船舶及機械器具費

370,000

1,000

計

地方
負担額

400,000

128,000

・調査推進 ：調査設計
・用地買収推進 ：
城北町地区ほか用地買収

用地進捗率：約59％
事業進捗率：約53％・調査推進 ：調査設計
・用地買収推進 ：板屋越地区ほか用地買収,公共補償・工事推進 ：
大須戸地区ほか改良工（仮称）2号、4号、9号、11号 トンネル工（仮称）大川橋ほか下部工

用地進捗率：約99％
事業進捗率：約44％2024年度事業内容

備考

70,00051,00010,500,000

3,360,000

49,000-1,000

50,00016,000・調査推進 ：調査設計

用地進捗率：0％
事業進捗率：約1％

800,000

97,00040,00023,000960,000

307,200

・調査推進 ：調査設計
・用地買収推進 ：公共補償・工事推進 ： 宝田地区ほか改良工

用地進捗率：約93％
事業進捗率：約81％360

154,000

22,00020,0004,000

200,000

64,000・調査推進 ： 調査設計
・用地買収推進 ： 公共補償・工事推進 ： 安江地区改良工

用地進捗率：約85％
事業進捗率：約68％450-

100,000--

100,000

32,000・調査推進 ：調査設計

用地進捗率：約81％
事業進捗率：約69％

用地進捗率：約87％
事業進捗率：約73％

国道17号
六日町バイパス

L=5.1km342

170,000

114,000

95,00021,000400,000

128,000

・調査推進 ： 調査設計
・用地買収推進 ：
竹俣地区用地買収、公共補償・工事推進 ： 小栗山地区改良工（仮称）JR跨線橋下部工

国道17号
浦佐バイパス

L=6.6km230

715,000

21,00010,0004,000

750,000

240,000

・調査推進 ： 調査設計
・用地買収推進 ： 公共補償・工事推進 ： （仮称）新浦佐大橋下部工

用地進捗率：100％
事業進捗率：約89％

国道18号
上新バイパス

L=24.6km

944

3,000

16,0001,000-

20,0006,400

・調査推進 ： 調査設計
・用地買収推進 ： 公共補償

用地進捗率：約94％
事業進捗率：約63％
用地進捗率：100％
事業進捗率：約81％
阿賀野市寺社～阿賀野市百津
L=2.7km(2/4)
令和7年内開通予定<残事業費>
令和7年度以降:約15億円

国道49号
水原バイパス

L=8.1km410

957,000116,000

20,0007,000

1,100,000

352,000

・調査推進 ： 調査設計
・用地買収推進 ： 公共補償・工事推進 ： 寺社地区ほか改良工・工事推進 ： 寺社地区ほか舗装工

国道113号鷹ノ巣道路

L=5.0km250

1,426,000

68,000

1,000

5,000

1,500,000

480,000

・調査推進 ：調査設計
・用地買収推進 ：公共補償・工事推進 ： 片貝地区改良工・工事推進 ： （仮称）1号トンネル工

用地進捗率：100％
事業進捗率：約65％

国道113号
小国道路

L=12.7km

350-

19,000-1,000

20,0006,400

・調査推進 ： 調査設計

用地進捗率：約57％
事業進捗率：約10％

国道116号
吉田バイパス

L=11.5km

350

-

1,000

119,000-

120,000

38,400・調査推進 ： 調査設計
・用地買収推進 ：吉田吉栄地区ほか用地買収

用地進捗率：約2％
事業進捗率：約2％

用地進捗率：100％
事業進捗率：約49％

国道253号
上越三和道路L=7.0km780

1,841,000

74,000120,000

15,0002,050,000

656,000

・調査推進 ： 調査設計
・用地買収推進 ： 公共補償・工事推進 ：岡木地区ほか改良工（仮称）鶴町第二跨道橋ほか下部工

国道253号
十日町道路

L=10.8km

620-

375,000

100,000

25,000500,000

160,000

・調査推進 ： 調査設計
・用地買収推進 ： 水沢地区用地買収

用地進捗率：0％
事業進捗率：約2％

国道253号
八箇峠道路

L=8.5km603

925,000

209,000

190,000

26,0001,350,000

432,000

・調査推進 ： 調査設計
・用地買収推進 ： 余川地区用地買収
・用地買収推進 ： 公共補償・工事推進 ： 余川地区改良工

用地進捗率：約99％
事業進捗率：約88％

国道289号
八十里越

L=11.8km

825

1,925,000

74,000-1,000

2,000,000

640,000

・調査推進 ： 調査設計
・工事推進 ： 塩野渕地区改良工・工事推進 ： 塩野渕地区舗装工

用地進捗率：約97％
事業進捗率：約89％

18,596,000

2,083,000

1,156,000

185,000

22,020,000

7,046,400

計

地方
負担額

500,000

117,500

・調査推進 ： 調査設計
・工事推進 ： 猿沢地区改良工

用地進捗率：100％
事業進捗率：約33％

用地進捗率：100％
事業進捗率：約68％

合計■改築事業（防災対策等）

箇所名等

負担基本額（千円）
内訳

全体事業費
事業規模
（億円）
工事費

日本海沿岸東北自動車道
荒川～朝日

L=20.4km50

400,000

測量
設計費

98,000

用地費及補償費

船舶及機械器具費-2,000

2024年度事業内容

備考

国道8号
糸魚川地区橋梁架替Ⅱ

L=2.6km338

460,000

34,00010,0006,000

510,000

163,200

・調査推進 ： 調査設計
・用地買収推進 ： 公共補償・工事推進 ： 有間川橋ほか下部工・工事推進 ： 有間川橋ほか旧橋撤去工
・工事推進 ： 境橋仮橋設置工

国道8号
親不知道路

L=6.7km400-100,000--

100,000

32,000・調査推進 ： 調査設計

用地進捗率：0％
事業進捗率：約1％

国道17号
三俣防災

L=2.6km120

140,000

74,00020,0006,000

240,000

76,800・調査推進 ： 調査設計
・用地買収推進 ： 三俣地区ほか用地買収・工事推進 ： 神立地区改良工

用地進捗率：約90％
事業進捗率：約11％

国道17号
和南津改良

L=1.0km47

390,000

24,000

5,000

1,000

420,000

134,400

・調査推進 ： 調査設計
・用地買収推進 ： 公共補償・工事推進 ： 和南津地区改良工

用地進捗率：100％
事業進捗率：約61％

国道18号
妙高大橋架替

L=1.1km

981,321,000

23,000-6,000

1,350,000

432,000

・調査推進 ： 調査設計
・工事推進 ： 妙高大橋旧橋撤去工

用地進捗率：100％
事業進捗率：約74％2,711,000

353,000

35,00021,0003,120,000

955,900

合計