公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表（契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表）（令和5年度10月から令和6年3月分）

No

事業名

工種

場所

・屋根

こがね公園集会施設改修工事
1

工期

契約金額

上段(変更前)上段(変更前)上段(変更前)下段(変更後)

下段(変更後)

下段(変更後)・外壁

塗替346㎡・シーリング

打替470ｍ塗装
三沢市堀口二丁目

塗替231㎡

工事概要

地内

・屋根

塗替231㎡

打替470ｍ・外壁

令和5年7月8日

ー

令和5年12月1日

4,147,000

変更理由

外壁の欠損部の補修において、当初、パテ充填による補修としていましたが、現地調査の結果外壁の欠損部周囲

塗替346㎡・シーリングにひび割れがあり補修範囲が拡大することから外壁材張ー※外壁補修工事による施工方法変更に伴う

4,301,000

替えに変更した。

数量変更

千代田町ふれあい公園遊具改修工事
2

・週休二日制・複合遊具撤去・更新1基

張芝復旧1式令和5年8月25日

ー

令和5年12月22日

10,252,000

建築一式

・仮設工一式法）453.0㎡

等改修工事
建築一式

・仮設工一式・撤去工一式・外壁工

工

3

・複合遊具撤去・更新1基

・張芝復旧1ー

式（復旧面積の変更）

三沢市六川目社会福祉センター屋根

外壁・軒天・撤去工一式・屋根工

瓦棒葺（カバー工・塗装

令和5年7月1日

ー

令和5年11月30日

17,105,000

シリコン樹脂系566.0㎡

・屋根工

・欠損部補修エポキシモルタル充填

10,439,000

瓦棒葺（カバー工法）453.0㎡

・外壁工

・塗装工

外壁・軒天

ー

シリコン樹脂系

21,373,000

・管理棟１棟

事4
地内

・管理棟１棟ー

令和5年11月30日

5,720,000

ー

5,346,000

・週休二日制ｍ

・土工一式

・法面工250㎡

・地盤改良工5,974㎥

・排水施設工34

・仮設費（敷鉄板設置・撤去）

ー

令和5年12月22日

88,550,000

三沢市大字三沢字下堀２５-６地内・地盤改良工4,981㎥

・週休二日制

谷地頭地区農道簡易舗装工事
6

・土工一式

当初低数量の約5,974ｍ3から約993ｍ3を減とし、約4,981ｍ3の地盤改良工を実施するも・法面工0㎡

工・排水施設工36ｍ

・仮設費（敷鉄板設置・撤去）1,260㎡

・施行延長
一式

L=330ｍ・舗装工

Ｗ＝3.0ｍ・土一式のである。また、上記理由による土質試験や地盤改良工の試験により、約２ヶ月の不測

令和5年7月20日

ー

令和6年2月22日

92,752,000の日数を要したことから、当初契約工期である令和５年１２月２２日の工期を延長し、

令和5年10月3日

ー

令和5年12月22日

9,196,000

道路幅員を当初計画の3.0ｍで施工した場合、耕作地に三沢市谷地頭4丁目外

地内

・施行延長
土工

一式

L=349ｍ・舗装工

Ｗ＝2.5ｍ一式

令和６年２月２２日までとするものである。

支障をきたす恐れがあったため、道路計画幅員を2.5ｍ

舗装
・週休二日制化材添加量等の見直しの必要が生じたことから、土質試験や地盤改良工の試験費等が増となった。これに伴い、地盤改良工の施工単価が当初設計額よりも増加したことから、

土木一式
・週休二日制

工単価を変更するとともに、現地精査の結果発生材の処分等数量変更を行っ

地盤改良工事施工の過程で、軟弱層が当初想定より厚いことが判明し、改良深度及び固令和5年7月20日

1,260㎡

5としていたが、撤去工事の過程で湧水が発生し対策を検討した結果、改修工

た。

う施工単価の変更等

造成工事

既設管理棟撤去跡地について、当初計画では本工事で埋戻工を実施すること行わず減工した。また、既設管理棟における石綿含有分析の結果に伴い、施・簡易トイレ1棟※埋戻工を行わないことに伴う減工及び石綿含有分析結果に伴（仮称）し尿処理施設整備事業

フードや玄関ポーチ灯等に故障が判明したため、交換工事を事（別発注）で湧水対策工及び盛土工を実施することとしたため、埋戻工を土木一式
三沢市春日台二丁目

令和5年7月28日

・簡易トイレ1棟

欠損部等が見つかり、モルタル充填等の工事が必要になった増工した。併せて、現地調査による各工種の変更も行った。

566.0㎡

春日台せせらぎ公園管理棟外解体工

施工するにあたり現地調査したところ、外壁及び軒天部分のため、外壁工事の一部を増工した。また、集会室のレンジ

クラッ・クラック補修（0.2未満）ノンカットシール34.9ｍ
92.0箇所

め、数量の増工した。
・発生材処分数量の精算を行った。

クラックエポキシ注入36ｍ

ク補修（0.2以上）エポキシ注入32.6ｍ

三沢市六川目三丁目800-1

側に高低差があり、遊具利用時の安全を確保するため、盛土により高低差を無くし、また盛土範囲の芝張復旧が必要なた

・週休二日制三沢市千代田町三丁目地内・施工業者による現地測量の結果、遊具設置箇所の北側と南・とし、縦断勾配を確保出来ない工区については、舗装構
ー

9,658,000

成を透水性舗装の断面に変更するものである。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表（契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表）（令和5年度10月から令和6年3月分）

No

事業名

工種

場所

・週休二日制市道１０１号線改良舗装工事

工

工期

契約金額

上段(変更前)上段(変更前)上段(変更前)下段(変更後)

下段(変更後)

下段(変更後)・施工数量L＝200.24ｍ

Ａｓ舗装Ａ＝1,450㎡外
施設工一式

7

工事概要

・土工

・排水構造物工・構造物撤去工

掘削

Ｖ＝1,900㎥外

・舗装

Ｕ型側溝

Ｌ＝167ｍ外

・安全

Ａｓ版撤去

令和5年8月31日

ー

令和6年3月22日

70,950,000

Ａ＝1,240㎡外

土木一式
地内

工

・施工数量L＝200.24ｍ

Ａｓ舗装Ａ＝1,520㎡外施設工一式

清掃センターフェンス改修工事
8・土工

・排水構造物工・構造物撤去工

掘削

Ｖ＝1,900㎥外

・舗装

Ｕ型側溝

Ｌ＝187ｍ外

・安全

Ａｓ版撤去

ー

72,589,000

令和5年8月25日

ー

令和6年1月31日

22,440,000
現地精査の結果、既設のフェンスの取付に２ｍ足りなかった

土木一式

ため、延長した。

三沢市大字三沢字戸崎101－1016地内

9ー

フェンス改修工事一式
・メインアリーナン塗装

インアリーナ床改修工事

22,544,500

サンダー掛け、床材目地処理、ポリウレタ

２０６７.０㎡

部フローリング張替・コートライン引き
２ヶ所

一式

・床金具

・上記に係る改修工事

令和5年8月11日

ー

令和6年2月29日

22,000,000

一式

建築一式
２０６７.０㎡

サンダー掛け、床材目地処理、ポリウレタン塗装

・コートライン引き

金具部フローリング張替

２ヶ所

一式

テニスコート２面

・上記に係る改修工事

ー・床22,671,000

きが増工となったため。

一式
工事期間中、2階女子トイレの和式便器から経年劣化による漏水が発生したた

中央地区コミュニティ集会施設外壁

・構造：木造2階建て

・建築面積：127.62㎡
途：集会施設等改修工事

・延床面積：244.28㎡

戸数：1戸

・用

上記に係る建築改修工事一式

令和5年9月9日

ー

令和6年2月29日

16,478,000

め、漏水修繕と併せて洋式便器へ交換した。
2階会議室の既設ストーブについて、経年劣化が見られたことから撤去、新設

10

建築一式

を行った。
・構造：木造2階建て

・建築面積：127.62㎡
途：集会施設三沢市中央町３丁目１２番３９号

・2F女子トイレ便器交換

N=1箇所

用途：農業用倉庫

市営牧場倉庫整備事業建築工事
11
三沢市大字三沢字淋代平１１６－３・用

上記に係る建築改修工事一式
N=1箇所

ー

・外壁塗装窓枠

17,292,000

用途：農業用倉庫

外壁塗装のうち、窓枠板金部、水切り部、撤去葺き替えを行わない庇屋根部について追加塗装を行った。

N=1式

敷地面

延床面積：２４７．５０㎡

上

令和5年9月9日

ー

令和6年2月29日

36,509,000

記に係る建築工事一式

確認申請において、建築主事から構造上の修正の指示が構造：鉄骨構造平屋建て

積：１,５４１．４９㎡

９

戸数：1戸

構造：鉄骨構造平屋建て

積：１,５４１．４９㎡

建築一式

・延床面積：244.28㎡

・2F会議室ストーブ交換
板金部ほか

敷地面

延床面積：２４７．５０㎡あり、柱等部材の寸法変更等をした。
ー上37,103,000

記に係る建築工事一式
・土工一式

駅東団地外構整備工事

・舗装工一式（アスファルト舗装工 A=1940㎡ 外）蓋型側溝300A L=491ｍ 外）
設置 L=600ｍ 外）

12

土木一式
三沢市南町４丁目

テニスコートラインが現況にあり、当初設計に計上していなかったが、今後もテニスでの使用をするたにコートライン引・メインアリーナ

三沢市南山１丁目１３８番２号

事範囲から除いていた部分を本工事に追加した。

Ａ＝1,290㎡外フェンス改修工事一式

三沢市国際交流スポーツセンターメ

当該工事では用地買収が行えない部分を工事範囲から除き工事発注を行ったが、用地を取得できることになったため、工・週休二日制

三沢市南町四丁目

変更理由

地内

・擁壁工一式・修景施設工一式

・敷地内下水道整備工一式

・排水構造物工一式（落・安全施設工一式（区画線

令和4年10月21日

ー

令和6年3月22日

80,630,000

・構造物撤去工一式

工事着手後、工事敷地南側隣接地(民地)において造成工事が行われたことにより、当初設計の修正が必要となり変更が生じた。また現地調査をしたとこ
ろ、工事敷地北側隣接地である駅東公園の一部植栽が排水構造物施工時に支・土工一式

・舗装工一式一式（アスファルト舗装工 A=1960㎡ 外）（落蓋型側溝300A L=522ｍ 外）景施設工一式（メッシュフェンス L=147ｍ 外）外）

・修・安全施設工一式（区画線設置 L=610ｍ

・敷地内下水道整備工一式

障となることが判明したことから、公園管理者である都市整備課と協議の・排水構造物工一式

・擁壁工一式（場所打小型擁壁H1000 V=26㎥ 外）・構造物撤去工一式

ー

87,263,000

上、一部植栽の撤去及び再植樹を行った。その他、現場精査による施工数量の変更を併せて行った。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表（契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表）（令和5年度10月から令和6年3月分）

No

事業名

工種

場所

工期

契約金額

上段(変更前)上段(変更前)上段(変更前)下段(変更後)

下段(変更後)

下段(変更後)・駅東団地建替事業に係る給水管布設工事

駅東団地給水管布設工事
13

工事概要

道用ポリエチレン管(PP) Φ50mm

一式

・水L=161.1m 外

本工事において、当初既設消火栓の移設を工事内容に含んでいた

令和5年2月4日

ー

令和6年3月22日

5,423,000

・駅東団地建替事業に係る給水管布設工事

地内

道用ポリエチレン管(PP) Φ50mm

堀口団地１～３号棟屋内ガス・給水

・用途・構造：公営住宅4階建て鉄筋コンクリート造

一式

設備改修工事懸念があったため、施設管理者である消防本部警防課と協議の上、・水ー

L=162.7m 外

5,731,000

・棟数・戸数：3棟56戸（1号棟16戸

令和5年6月27日

ー

令和6年2月29日

25,025,000

ガス・給水設備改修工事一式

市外
三沢市大字三沢字堀口９４番１５４号

・棟数・戸数：3棟56戸（1号棟16戸

ー

25,190,000の変更をした。

ガス・給水設備改修工事一式

庁舎本館４階LED照明器具改修工事

・LED照明丸形６００Φ埋込型２３台

・LED照明間接照明ト

ラフ型６台

・LED照明４０形４０・LED照明MY２０形８台

台

15

電気
三沢市桜町一丁目１-３８

・非常用LED照明１３台

・LED照明埋込型

丸形600Φ３台

間接照明トラフ型６台
形６４台
・改良舗装工事

東岡三沢・堀口線改良舗装工事
16

丸形450Φ２７台

・LED照明MY２０形１５台

Ｗ＝６．０ｍ×Ｌ＝２９６．１ｍ

令和5年7月28日

ー

令和6年3月15日

9,900,000

黒板灯２台

・非常用LED照明１９台

工：アスファルト舗装２３８０㎡外一式

本館階段及び地下階においても光量が不足していることから、LED照明に交換した。

・LED照明ー・LED照明４０

12,465,200

黒板灯２台

・道路土工：掘削２０００㎥外・排水施設工：落蓋型側溝３９９ｍ外・舗装

・安全施設工：令和4年10月28日

ー

令和6年2月28日

70,323,000・構造物撤去工：アスファルト舗装版撤去１４２５㎡外・改良舗装工事

三沢市大字三沢字堀口地内

Ｗ＝６．０ｍ×Ｌ＝２９６．１ｍ

工：アスファルト舗装２３８０㎡外一式

春日台せせらぎ公園改修工事
土木一式
地内

・週休二日制・土工一式（掘削２,３００㎥外）
・階段工一式（階段１箇所）

２８ｍ外）

・土工一式（掘削２,３００㎥外）

施行数量

18

令和5年8月24日

ー

令和6年3月22日

105,050,000 工事の実施過程で湧水の発生及び埋設物（コンクリート殻）の発見という不測の事態が生じ、湧水の排水処理及び掘削土（盛土等に流用予定）における流用土とコンクリート殻の選別作業等に不測の日

・法面整形工一式（法面整形（切土部）
・便益施設設置工一式（水飲み場２

令和5年8月24日

ー

令和6年7月31日

令和5年8月8日

ー

令和6年2月29日

数を要することとなったため、事業実施期間を延長した。

L＝２１４.２ｍ

・土工・排水構造物工・構造物撤去工

掘削

V＝１,０００㎥外自由勾配側溝

Ａｓ版撤去

L=４２８ｍ外・舗装工

As・安全施設工34,980,000

Ａ＝７４０㎡外本工事の排水構造物においては、業者が選定した自由勾配側溝の仕様等については同等品以上だったが、価格が安価であったことやグレーチングを標準から細目に変更したことにより単価の見直しを行った。進入路工等について

土木一式
・週休二日制地内に変更した。また、現地精査による変更も併せて行った。

・管理施設設置工一式（ポール照明灯６基外）

A＝１，０９０㎡外一式

・便益施設設置工一式（水飲み場２・排水施設設置工一式（自由勾配側溝３００*

・修景施設設置工一式（橋２基）
基）

舗装

70,565,000

・管理施設設置工一式（ポール照明灯６基外）

・階段工一式（階段１箇所）

・週休二日制ー・安全施設工：・法面整形工一式（法面整形（切土部）

・修景施設設置工一式（橋２基）

・週休二日制２８ｍ外）

していたが、終点付近の２００㎡が不要となったため２，１８０㎡

・舗装

・排水施設設置工一式（自由勾配側溝３００*８３０㎡外）
３００

市道ひばりヶ丘1号線改良舗装工事

・排水施設工：落蓋型側溝３９９ｍ外

８３０㎡外）
３００

・道路土工：掘削１８００㎥外・構造物撤去工：アスファルト舗装版撤去１６２０㎡外基）

17

本工事は東岡三沢・堀口線の改良舗装工事（Ｌ＝２９６．１ｍ）を実施するものであり、当初設計時には車道路盤工を２，３８０㎡と土木一式

三沢市古間木二丁目

現地精査による配管材及びガスコック撤去の増減が発生したため。また、その他数量の増減が発生したため併せて請負額・用途・構造：公営住宅4階建て鉄筋コンクリート造

2号棟16戸 3号棟24戸） ・敷地面積：6952.70㎡ 延床面積：3785.36㎡ 上記建物に係る

三沢市春日台二丁目

既設消火栓は撤去し、当初移設予定先への新設を行った。その他、現場精査による施工数量の変更を併せて行った。

2号棟16戸 3号棟24戸） ・敷地面積：6952.70㎡ 延床面積：3785.36㎡ 上記建物に係る14が、現地調査時に既設消火栓の状態を確認したところ、設置から相当の年数が経過していることもあり、再設置後に不具合が発生する

管
三沢市南町４丁目

変更理由

舗装

施行数量

L＝２１４.２ｍ

A＝１，０８０㎡外一式

・土工

・排水構造物工・構造物撤去工

掘削

V＝１,０００㎥外自由勾配側溝

Ａｓ版撤去

L=４２８ｍ外

Ａ＝７５０㎡外・舗装工

隣接する土地の地権者と協議した結果、進入路の形状や勾配の変更した。そAs

・安全施設工ー

35,662,000の他、現場精査の結果数量の増減があったため併せて請負額の変更を行った。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表（契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表）（令和5年度10月から令和6年3月分）

No

事業名

工種

場所

・週休二日制小川原湖畔線舗装工事

２８０㎥外

施行数量

・舗装工

工事概要

工期

契約金額

上段(変更前)上段(変更前)上段(変更前)下段(変更後)

下段(変更後)

下段(変更後)

L＝７８０ｍ

Ｗ＝５．５ｍ５,６１０㎡外 ・構造物撤去工

路上路盤再生工 ・土工
５,６５０㎡外・区画線

令和5年8月4日

ー

令和6年2月29日

60,280,000

１,５６０ｍ外

19

土木一式
地内

マンホール部控除により、路上再生工の施工面積が減となった。その他現地精査により、設計数量が変更となった為、減・週休二日制

三沢市大字三沢字早稲田

変更理由

２８０㎥外

施行数量

・舗装工

L＝７８０ｍ

Ｗ＝５．５ｍ５,６１０㎡外 ・構造物撤去工

路上路盤再生工 ・土工
５,６4０㎡外ー・区画線

60,225,000

額変更した。

１,５57ｍ外三沢市大空ひろば子供広場遊具撤去

・遊具撤去5基工事
20

令和5年12月28日

・鉄筋売却一式ー

令和6年3月25日

3,278,000

土木一式撤去工事による処分数量の精算変更を行うため。

三沢市大字三沢字北山地内

・遊具撤去5基

・市道326号線（L=16.0ｍ）側溝工

市道等維持修繕その３
21

ｍ）側溝工

ー

・鉄筋売却一式・市道314号線（L=22.0

・市道274号線（L=15.0ｍ）側溝工

3,344,000
市道南山3号線【増工】

令和5年10月6日

ー

令和6年3月22日

6,072,000

路として児童が通行する歩道付近でもあるため、誤って傾斜から落ちた際に土木一式危険であり、蓋掛けを早急に対応してほしいとの要望があった。そのため本・市道326号線（L=16.0ｍ）側溝工

三沢市堀口三丁目外

地内

・上記路線において、用水路が整備されているが蓋が掛かっておらず、通学

工・市道314号線（L=22.0ｍ）側溝

ー・市道274号線（L=15.0ｍ）側溝工 ・市道南山3号線（N=52枚）

6,776,000

路線を追加し増工した。また現場精査した結果、当初よりも数量が増えたことから当初設計額から増額した。

蓋掛け工
・週休二日制・道路土工一式

松原町地区排水施設整備工事

工14ｍ

・排水溝造物工21ｍ

・侵入防止柵設置工246ｍ

・転落防止柵設置

・門扉設置工1基

・護岸工394㎡

令和5年8月31日

ー

令和6年3月27日

48,290,000

・舗装工一式22

場発生土が使用出来ないことが判明したため、購入土による埋戻とした。ま土木一式

た、地盤強度試験の結果、地盤の保護及び通行車両の支障解消のため、建設
・週休二日制・道路土工一式

三沢市大字三沢字堀口９４－３４外

工14ｍ

地内

・侵入防止柵設置工246ｍ

・施工延長L= 238.8ｍ

23

A＝1,670㎡

土木一式
三沢市大字三沢字庭構

・排水溝造物工21ｍ

・舗装工一式市道谷地頭・金糞線改良舗装工事

地内

当初、現場発生土による埋戻しとしていたが、土質試験の結果、路床等に現・転落防止柵設置

・門扉設置工1基

ー・護岸工390㎡

60,797,000

・施工幅員W＝7.0ｍ

・舗装工
・張芝

令和5年6月20日

ー

令和6年3月22日

51,755,000

468.6㎡
A＝1,670㎡

た。あわせて現地精査による変更を行った。

・仮設工一式・法面整形（盛土部）468.6㎡

・施工延長L= 238.8ｍ

重機運行経路上に、敷鉄板を敷設する必要が生じたため、仮設工を増工し・施工幅員W＝7.0ｍ

・法面整形（盛土部）853.8㎡

現地精査により法面整形工・植生工において当初数量よりも・舗装工

施工面積が増えたため本工事費を増額変更した。

ー・張芝

52,932,000853.8㎡
一体的に補修することで耐久性の向上が期待できるため、当市道三沢・百石２号線維持補修工事
24

A=１,３８０㎡

路上路盤再生工、舗装工

令和5年9月9日

ー

令和6年3月15日

21,560,000部と同様に路上路盤再生工で施工した。それに伴い増額変更

土木一式
三沢市大字三沢字山下外地内

初舗装打替えで施工予定であった起点部の隅切り部分を車道した。併せて現地精査の結果、舗装面積、区画線等を清算し

A=１,３９０㎡

路上路盤再生工、舗装工

ー

22,253,000

増額変更した。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表（契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表）（令和5年度10月から令和6年3月分）

No

事業名

工種

場所

施工数量L=92.2ｍ

字下久保地区道路改良舗装工事
25

去工9㎥外

工事概要

工期

契約金額

上段(変更前)上段(変更前)上段(変更前)下段(変更後)

下段(変更後)

下段(変更後)

Ｗ＝4.17～6.77ｍ
排水溝造物工83ｍ外土工270㎥

構造物撤

舗装工421㎡外

令和5年10月11日

ー

令和6年3月22日

12,243,000

施工数量L=92.2ｍ

地内

工7㎥外

春日台地区法定外道路外改良舗装工

Ｗ＝3.9～5.4ｍ

排水溝造物工84ｍ外・春日台地区法定外道路
政財産道路

事
26

土工300㎥

査により、設計数量が変更となった為、減額変更した。

構造物撤去

ー

舗装工422㎡外A=586㎡舗装工

・上久保地区行

A=196㎡舗装工、側溝工

11,242,000
上久保地区行政財産道路において、既設側溝へ接続するにあ

令和5年11月10日

ー

令和6年3月15日

10,912,000

堀口中学校空調設備整備事業

・春日台地区法定外道路
政財産道路

機械

堀口中学校：25室

設備工事
27

A=588㎡舗装工

め、増額変更した。併せて現地精査の結果、設計数量を清算

・上久保地区行ー

A=208㎡舗装工、側溝工

当工事に係る機械設備工事 一式

令和5年6月27日

ー

11,638,000

令和6年3月15日

47,993,000

管
三沢市大字三沢字堀口94-143

堀口中学校空調設備整備事業

電気

設備工事

三沢市大字三沢字堀口94-143

機械

設備工事
29

堀口中学校：25室

当工事に係る機械設備工事 一式

堀口中学校：25室

当工事に係る電気設備工事 一式ー

令和5年6月27日

ー

47,487,000

令和6年3月15日

36,905,000

三沢市大字三沢字園沢97-2

受変電設備工事に伴う電源切替作業中、既設高圧ケーブルが耐圧試験に耐えられず使用不可となり、対応となったが、ケーブル交換に係る労務費や仮設資材対応等についてはメーカー補償の対象外と堀口中学校：25室

当工事に係る電気設備工事 一式

第二中学校：15室

当工事に係る機械設備工事 一式ー

令和5年6月27日

ー

35,673,000

令和6年3月15日

30,580,000

機械なったことから、これらについて変更にて対応することとした。また、現場精査による数量変更を併せて行った。

現地調査及び学校側との調整により、一部の室外機設置位置を変更
したことで、冷媒管やドレン排水管の一部の配管ルート変更が必要となり、配管総延長に変更が生じた。また、現場精査による数量変

第二中学校：15室

第一中学校：12室

設備工事

ー

当工事に係る機械設備工事 一式

当工事に係る機械設備工事及び建築工事一式

令和5年6月27日

ー

31,064,000

令和6年3月15日

23,364,000

更を併せて行った。

廊下の天井内にドレン管を配管する予定であったが、現地調査したところ天井内が狭く、教室及び廊下内で一部露出配管をする必要が生じたため、保温管
三沢市松園町二丁目1-34

た、現場精査による数量変更を併せて行った。

しておらず、更新推奨時期に満たないものであることから、ケーブル資材費についてはメーカー補償

管30

現地調査をしたところ、冷媒管やドレン排水管の一部の配管
ルート変更が必要となり、配管総延長に変更が生じた。ま

電気

第一中学校空調設備整備事業

し増額変更した。

電源復旧のため当該高圧ケーブルの交換が必要となった。当該高圧ケーブルは布設から１０年を経過

28

第二中学校空調設備整備事業

たり水路底及び勾配の調整が必要になった。それに伴い撤去・新設する側溝の延長及び舗装面積等に変更が生じたた

舗装
三沢市春日台3丁目外地内

現地精査及び通行車両の動線を考慮した結果、集水桝の規格や側溝の割付位置に変更が生じたため、数量が減となった。その他現地精土木一式
三沢市大字三沢字下久保

変更理由

化粧ケースの数量を変更した。また、現場精査による 数量変更を 併せて行っ
第一中学校：12室

当工事に係る機械設備工事及び建築工事一式

ー

23,430,000

た。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表（契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表）（令和5年度10月から令和6年3月分）

No

事業名

工種

場所
第五中学校空調設備整備事業

工事概要

工期

契約金額

上段(変更前)上段(変更前)上段(変更前)下段(変更後)

下段(変更後)

下段(変更後)機械
第五中学校：22室

設備工事
31

令和5年6月27日

当工事に係る機械設備工事及び建築工事一式

ー

令和6年3月15日

37,565,000

管

変更理由

空調の室内機を設置する際 、 天井ボードを撤去する必要が生じる 箇所があるが、現地調査したところ 想定していた撤去範囲より少ない範囲で施工可能であったことから、天井

三沢市字古間木山141-111

第五中学校：22室ー

当工事に係る機械設備工事及び建築工事一式

37,356,000

ボードの撤去・復旧の 数量を変更した 。 また、現場精査による数量変更を併せて行った

第五中学校空調設備整備事業

電気

第五中学校：22室

設備工事
32

令和5年6月27日

当工事に係る電気設備工事一式

ー

令和6年3月15日

26,400,000

設置箇所に既存コンクリート通路が支障になるため、コンク

電気

リート通路の一部撤去・新設を増工した。また、現場精査に

三沢市字古間木山141-111

第五中学校：22室

・週休二日制法面工織笠２号線整備工事

・舗装工

・防護柵工

三沢市大字三沢字庭構

ガードレール設置６ｍ

・区画線工

掘削４０㎥外・排水構造物工
・仮設工

・

自由勾

外側線２,３７０ｍ外ボックスカルバート設置８.２ｍ外・施行延長L＝１,１８６.０ｍ

植生１０㎡

勾配側溝９ｍ外

・舗装工

・防護柵工

千代田トンネルL=210ｍ㎡

Ｗ＝７.０ｍ

ガードレール設置６ｍ

・

よる数量変更を併せて行った 。

本工事は織笠２号線の改良舗装工事を実施するものであり、本工事の建設発生土を本路線の南側に隣接する北三沢土地改

令和5年8月24日

ー

令和6年3月25日

85,525,000

良区が所有する土地に盛土することとしていたが、No.31+9.0の取付道路部分と、No.14～No.52までの盛土を取り除いてほしいとの要望があったことから現場発生土を市の残土置き場まで運搬する必要が生じた。また、大型ボックスカルバー
トの設置に際し、当初計画していた鋼矢板の打ち込み位置に既設コンクリート構造物があり、北側方向に800mm程度拡幅

一式

・区画線工

あり、土質改良には一定の期間及び費用を要するため、現場発生土による埋め戻しは不適切とし、購入土により置換えし自由ー

外側線２,３７０ｍ外・仮設工・断面修復工5.19㎡

・ひび割れ補修工316.2ｍ

カルバートの設置後に現場発生土100㎥を埋め戻すこととしていたが、室内土質試験の結果、土質改良が必要との判定で掘削１,２００㎥外・排水構造物工

ボックスカルバート設置８.２ｍ外・ひび割れ補修工576.5ｍ

春日台トンネルL=142ｍ

・道路土工

アスファルト舗装８,３１０㎡外・大型ボックスカルバート設置工

千代田トンネル外１補修工事

・道路土工

26,554,000

し鋼矢板と構造物の干渉を回避する必要があったことから、鋼矢板4枚を追加する必要が生じた。さらに、大型ボックス

・週休二日制・法面工

地内

Ｗ＝７.０ｍ

アスファルト舗装８,３１０㎡外大型ボックスカルバート設置工

土木一式

ー

当工事に係る電気設備工事一式

・施行延長L＝１,１８６.０ｍ

植生１０㎡

配側溝９ｍ外33

新設キュービクルのフェンスを設置するにあたり、フェンス

90,915,000

た。
以上の変更内容により増額変更を行った。

一式

・剥落防止工69

・断面修復工3.58㎡

・剥落

令和5年10月11日

ー

令和6年3月22日

43,934,000

防止工36㎡

現地調査により、千代田・春日台トンネル歩車道のひび割れ補修延長が892.7ｍから1402.42ｍとなった。標準作業量等を考慮し歩車道の施工完了が困難なため車道部のみ（ひび割れ補修工・断面修復工・剥落防止工）の補修とした。車道部のひび割れ補修について当初572.6ｍから1,044.90ｍとなった

34

土木一式
三沢市千代田町三丁目134-2外地

ことに伴う増額変更を行った。また、当初通行止めによる施工としていたが、消防との協議により幹千代田トンネルL=210ｍ㎡

春日台トンネルL=142ｍ

・ひび割れ補修工404.52ｍ

内・断面修復工1.13㎡

ー

・剥落防止

50,941,000

グラウンド法面工事

・法面面積４８０㎡

８０㎡

・擁壁工２４０㎡

・芝張工４

令和5年9月9日

ー

令和6年3月15日

32,065,000

土木一式
三沢市東町四丁目２

グラウンド法面工事

・法面面積４６０㎡

６０㎡

・擁壁工２４０㎡㎡外）
外）

・張芝工１,１４６㎡

・縁石工

・照明工

・舗装工

３基外）

ー

34,012,000更した。

一式（インターロッキングブロック７１７一式（地先境界ブロック３４３ｍ外）

一式（照明灯

・芝張工４

・撤去工

・休養施設工一式（四阿3基

令和5年8月24日

ー

令和6年3月22日

87,230,000

一式（アスファルト舗装１４４㎡外）

土木一式

事業進捗を図るため、インターロッキングブロック舗装等の工事範囲拡大並びに公園案内板及びベンチ設置等の追加工事

・週休二日制

三沢市桜町一丁目地内

樹木剪定と設計していたところ、施工の掘削範囲にかかるため伐採した。またそれに伴い伐根と処分が増えたため増額変・週休二日制

中央公園改修工事
36工を行う為交通管理工を増工した。併せて現地精査による変更を行った。

工16.35㎡

木崎野小学校グラウンド改修工事
35

線道路のため緊急車両が通行できるようにして欲しいとの要望があったことから、片側交互通行で施・ひび割れ補修工640.38ｍ ・断面修復工7.25㎡ ・剥落防止工81.5㎡外）
外）

・張芝工１,３７３㎡

・縁石工

・照明工

・舗装工

一式（インターロッキングブロック７８０

一式（地先境界ブロック４０５ｍ外）

一式（照明灯３基外）

・撤去工

・休養施設工一式（四阿3基一式（アスファルト舗装１４４㎡外）

ー

93,874,000による変更をした。その他、現地精査による変更をした。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表（契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表）（令和5年度10月から令和6年3月分）

No

事業名

工種

場所

・週休二日制市道１０１号線改良舗装工事

工期

契約金額

上段(変更前)上段(変更前)上段(変更前)下段(変更後)

下段(変更後)

下段(変更後)・施工数量L＝200.24ｍ

Ａ＝1,520㎡外・排水構造物工
去工

37

工事概要

・土工

Ｕ型側溝

掘削

Ｖ＝1,900㎥外Ｌ＝187ｍ外

Ａｓ版撤去

・舗装工

・安全施設工一式

Ａｓ舗装

・構造物撤

令和5年8月31日

ー

令和6年3月22日

Ａ＝1,290㎡外本工事の実施にあたり電力柱及び添架線等の移設に不測の日数を要

土木一式
三沢市南町四丁目

し、施工期間が遅延する見込みとなったため、本件事業の完成期限

地内
〇建物概要

中央町ポケットパーク外1便所改修

構造：木造平屋建て

延床面積：中央町ポ

幸町ポケットパーク6.9㎡

上記に係る建築・電気

令和5年8月31日

ー

令和6年5月31日

令和5年12月21日

ー

令和6年3月28日を2か月延期した。

12,738,000

建築一式

〇建物概要

用途：便所

ケットパーク6.9㎡

地内

構造：木造平屋建て

延床面積：中央町ポ

幸町ポケットパーク6.9㎡

上記に係る建築・電気

設備・機械設備工事一式

トイレブースにおいて、劣化や破損が著しく取り外した後、再設置が困難であるため、新規に設置することとし、また、トイレブース

設備・機械設備工事一式

38
三沢市中央町三丁目外

用途：便所

ケットパーク6.9㎡

工事

変更理由

のレイアウトにおいても、大便器の更新に伴い、利用者の着脱衣をー※建具工事（トイレブース）の変更による増14,102,000するスペースが狭いため、スペース確保のためにレイアウトを変更した。また現地精査の結果、発生材処分等数量の変更を行った。

工・週休二日制・道路土工一式

松原町地区排水施設整備工事

工14ｍ

・排水溝造物工21ｍ

・侵入防止柵設置工246ｍ

・転落防止柵設置

・門扉設置工1基

・護岸工394㎡

令和5年8月31日

ー

令和6年3月27日

60,797,000

・舗装工一式39

土木一式
三沢市大字三沢字堀口９４－３４外
地内

・週休二日制・道路土工一式
工14ｍ

・排水溝造物工21ｍ

・侵入防止柵設置工246ｍの施工が不要となったことにより施工面積が減となり、また、舗装工については、一部舗装幅員を狭める必要が生じた・転落防止柵設置

・門扉設置工1基

・舗装工一式 ・仮設工一式

現地精査の結果、張芝工については、隣地との擦り付け部分

・護岸工394㎡

ー

60,588,000

ことにより施工面積が減となったため、それぞれ減額した。