東京2020大会開催時における都庁発注工事の調整に関する取組方針（2020.7版）
１．目的

６．対象地域と取組① 路上工事によるﾎﾞﾄﾙﾈｯｸ化回避（大会関係地域等）② 工事から発生する車両数の削減（都内全域）

 対象地域における工事調整の取組をきめ細かく設定
 工事調整の取組が特に必要なエリアを細分化

２．都庁発注工事の基本的な考え方【別紙①】● その年に必要な工事を着実に実施することを前提

３．工事調整の手法(A) 工事発注時期の調整(C) 工事車両の出入り調整（B）工事の一時休止

・朝夕ピーク時間、競技会場周辺は競技前3時間から競技後１～2時間※を避ける（※ 新国立競技場、東京スタジアムは競技後2時間まで）

・資材の搬入前倒し、廃材等の集約による搬出回数削減 等(D) 工事を夜間に実施・振替(E) 混雑回避（高速道路や大会関係地域①を通行しない等）

４．対象期間① 日中の路上工事を避け、車両数を削減
計35日間② 路上工事以外の施設工事等で車両数を削減 計25日間
2021年

火水木金土7/18

7/19

7/20

7/21

7/22

7/24

7/25

7/26

7/27

7/28

7/29

7/23
オリ開会式
7/30

8/1

8/2

8/3

8/4

8/5

8/6

8/7

8/8
オリ閉会式
8/15

8/9

8/10

8/11

8/12

8/13

8/14

8/16

8/17

8/18

8/19

8/20

8/21

8/22

8/23

8/25

8/26

8/27

8/28

8/29

8/30

8/24
パラ開会式
8/31

9/1

9/2

9/3

9/4

9/5
パラ閉会式

9/6

9/7

9/8

9/9

9/10

9/11

7/31

(圏央道外)(圏央道内)

区部

区部

区部

大会関係地域②(会場/ORN等がない区内)(会場・ORN等がある区内／環７外側）(会場・ORN等がある区内／環７内側）

・重点取組16地区（大会関係地域①を除く）

大会関係地域①

・ORN/PRN
・観客輸送ルート
・競技会場周辺（通行規制道路・迂回道路、迂回道路内）①日中の路上工事を避け、車両数を削減（35日間）
道路工事

路 (都道等)
上工
事

企業者
路上工事
（水道・下水道等）

公共工事(路上工事以外の施設工事等)

E混雑回避
25日間)

月

多摩
地域

A 発注時期調整
C 工事車両出入り調整
D 夜間振替
E 混雑回避A 発注時期調整 A 発注時期調整
B 一時休止B 一時休止D 夜間振替
C 工事車両出入り調整
D 夜間振替
E 混雑回避(日多摩地域②車両数を削減（25日間）
A 発注時期調整
C 工事車両出入り調整
D 夜間振替
E 混雑回避A 発注時期調整
B 一時休止D 夜間振替※※ 競技日程・時間によって、夜間施工時間を調整

A 発注時期調整
B 一時休止C 工事車両出入り調整
D 夜間振替※
E 混雑回避７．今後の対応、その他工事調整の取組【別紙②】 都庁各局工事で取組方針（2020.7版）に沿って対応
５．対象工事 建設発生土の受入を調整
 工事関係事業者へ広く工事調整の協力を依頼●都庁各局発注工事（各局事業に伴う委託工事等も含む）※ 緊急対応工事や沿道建物へのﾗｲﾌﾗｲﾝ供給工事、路面清掃等は対象外  事業者へ路上工事の抑制を依頼（大会関係地域①）１01

都庁発注工事の調整に関する基本的な考え方

別紙①◆工事発注の考え方◆工事調整に係る経費・工期設定

 その年に必要な工事を着実に実施することを前提

 大会に起因した工事調整に係る経費・工期は適切に見積もる

 平準化に努め、発注時期を適切に調整

 必要な経費の積算・工期の設定は、原則、既存の積算基準や設計変更ガイドライン等に基づき対応

 交通への影響を抑えるために、発注方法等を工夫＜既発注工事＞• 契約約款に基づき、設計変更で適切に対応（2021年度の工事は、年度当初の4月に年間発注計画を公表）【取組例】

・大会期間が準備期間、工場製作期間となるような発注・大会関係地域とその他エリアを組み合わせて発注・単価契約等の小規模工事は、期間中は大会関係地域以外で施工 等◆具体の工事調整の取組の検討＜既発注工事＞
 発注者と受注者で早期に協議を開始し、大会輸送影響度マップや競技スケジュール等を踏まえ、施工計画を変更＜新規発注工事＞
 発注時に工事調整の取組を特記仕様書で明示＜新規発注工事＞• 発注時に工期等を適正に設定し、必要な経費は適切に積算、条件が変更となった場合は、設計変更等で適切に対応【必要な経費例】

・一時休止等に伴う保安措置などの現場管理費
・工事の夜間への振替に伴う、労務費などの変更
・発生土処分先の変更に伴う運搬費・処分費の変更◆交通誘導員の確保に向けた調整 大会中の工事に係る交通誘導員の確保が困難な場合は、同一現場に複数の警備業者の交通誘導員を配置できるよう施 工事契約後、発注者と受注者との協議の上、車両削減等工計画を検討に向けた具体的な取組内容を決定し、施工計画に反映【取組例】【同一現場に複数の警備会社の交通誘導員を配置できる例】(A) 工事発注時期の調整

・建物の入口と出口で車両動線が分かれている場合など、担当エリアが分かれており、責任の所在が明確な場合
・同一作業帯内に配置する誘導員を、日や週ごと等で警備業者を分ける場合(B) 工事の一時休止※

・発注の前倒し・後倒し・現場休工日・夏季休暇期間を大会期間中へ変更(C) 工事車両出入り調整

・車両の出入り時間の早朝・夜間等への振替・資材等の搬入を大会前に前倒しし、期間中の搬入回数を削減・廃材等を集約し、期間中の搬出回数を削減
・工事関係者の通勤を車から公共交通へ変更 等(D) 工事を夜間に振替・地先状況等も勘案したうえで実施を検討(E) 混雑回避

・工事車両の移動の際に、首都高速道路やORN・競技会場周辺を避ける

具体的な事例は、現場の状況によって異なる◆その他

 お盆期間を含むオリパラ移行期間の8月10日～23日は、大会に係る工事調整の対象期間外
 この基本的な考え方は原則を示したもので、都庁各局工事の実態に応じて運用するものとする
 本取組方針は、必要に応じて見直しを行う。
２

その他の工事調整の取組①

別紙②◆建設発生土の受入調整◆交通対策の検討に関する情報提供等

 海の森水上競技場に近接し、関係者輸送ルート等と施設  工事調整の具体の取組を検討できるよう、大会輸送や交通への搬出入ルートが重複している建設発生土受入施設で、対策等に関する情報を広く提供
混雑緩和のために受入を調整 交通対策等の情報に変更等が生じた場合は、早期に提供
 対象期間
7月19日～8月9日、8月24日～9月5日＜主な内容＞
•
•
•
•
•
•
•

 対象工事• 都庁発注工事のほか、以下３施設で受入等を行っている他の発注主体の工事も同様の扱い
 受入調整の概要
施設名
建設発生土再利用センター

中防内側受入基地

昼間の受入

夜間の受入受入・搬出中止

調整なし（受入時間:22:00～5:00）

※１

受入中止

※３

調整なし
（受入時間:22:00～6:00）※３新海面処分場

原則受入中止※２

休業期間の対応工事の需要によって、夏季休業期間（8/13～8/16又は8/17まで）の稼働を検討

01

関係者輸送ルート（ORN・PRN）
観客輸送ルート
重点取組地区16地区
会場周辺交通対策
輸送運営計画大会輸送影響度マップ
企業のアクションプラン作成に向けた支援（コンサルタントによる無料相談、TDMハンドブックの活用等）※ 大会輸送や交通対策等に関する情報は、「2020TDM推進プロジェクト」
ホームページで公表 ⇒https://2020tdm.tokyo

※４

調整なし
（受入なし）※１:㈱建設資源広域利用センター(UCR受入地)や民間事業者で代替受入・主なUCR受入地の所在地 :千葉県流山・市川、埼玉県さいたま・三郷 等
・UCR受入地の受入時間:昼間（標準:8:30～16:30）
夜間（受入地ごとに異なる）※２:期間中の受入が必要な工事は個別調整を実施※３:施設周辺の関係者輸送ルート・夜間競技の時間等を避けて車両の搬入・搬出を調整※４:日祝は通常通り休業
３

その他の工事調整の取組②◆工事発注者や受注者団体への協力依頼

 工事発注者（公共・民間）や、業界団体を通じて工事の受注者に対して、広く工事調整への協力を依頼＜工事発注者＞●公共事業者（国・自治体等）都の取組方針に沿った工事調整の取組を依頼●民間事業者
・都の取組方針を準用し、区部、特に大会関係地域において、大会期間を外した工期設定・発注を依頼
・受注者と協力して、工事車両削減に向けた具体的な取組の検討を依頼＜工事受注者＞●建設業界団体
・大会期間中に実施する工事では、混雑箇所・時間を回避した工事関係車両の移動、資材等の搬入前倒しや廃材等の搬出回数の削減、現場への通勤手段の変更等を依頼

別紙②◆路上工事（道路占用工事等）の抑制

 広く工事調整の協力を依頼していくが、そのうち特にORN・PRN等の競技会場周辺の道路では、路上工事に伴う車線規制による混雑を回避する必要があるため、道路占用工事の事業者等に対して、今後、改めて路上工事の抑制について協力を依頼する予定
 対象路線
大会関係地域①の都道（車道・歩道）

・関係者輸送ルート（ORN・PRN）
・観客輸送ルート
・競技会場周辺（通行規制道路、迂回道路、迂回道路内）※ 港湾局所管道路も含む※ 国道・区市道管理者についても同様の扱いを依頼予定

 対象期間• 昼間:全競技会場共通

7月19日～8月9日、8月24日～9月5日• 夜間:競技日程・時間によって夜間施工時間を調整
 対象工事• 都の工事のほか公共・民間すべての路上工事（道路占用工事等）が対象※ 緊急工事や沿道建物へのライフライン供給工事、路面清掃等は除く

 その他• 路上作業（道路使用）も同様の扱いとなるよう関係機関と調整• 道路占用等の工事に係る手続きは、期間中も実施
４