平成 31 年 2 月 1 日

福島地方環境事務所の最近の動き（今週の福島）【最近の動きのポイント】○ 除染・廃棄物対策関連
・双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村及び葛尾村の特定復興再生拠点区域において、建物等解体撤去等及び除染等工事を実施中です
・第５回管理型処分場環境安全委員会を開催しました（1/29）○ 中間貯蔵施設関連
・中間貯蔵施設区域内に「中間貯蔵工事情報センター」を開所しました。お近
くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください（1/31）＜除去土壌等の輸送の進捗状況（1/29 時点）＞
今年度の輸送対象物量
約 180 万㎥

今年度搬出済量
約 139.5 万㎥

今年度進捗率
約 77.5％

累積の輸送対象物量
約 1,400 万㎥

累積搬出済量約 218.1 万㎥

累積進捗率
約 15.6％○ リスクコミュニケーション等関連
・自治体職員や相談員等の活動の支援、住民の放射線に関する理解醸成の支
援、環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です・環境再生プラザでは「くるまざカフェ ふくしま“みち”さがし 2019」を実施します（参加者募集中）（2/23）-1-

Ⅰ．除染・廃棄物対策関連１

特定復興再生拠点区域の解体・除染について
帰還困難区域内における特定復興再生拠点区域において、各町村の策定した計画に基づき、家屋等の解体・除染を実施しています。

○ 最近の動き・双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村及び葛尾村の特定復興再生拠点区域において、建物等解体撤去等及び除染等工事を実施中です。
詳細は別添 1-1、1-2、3 のとおり

２

避難指示解除済み地域等の除染・廃棄物処理関連事業について
帰還困難区域を除き、3 月に 8 県 100 市町村のすべてで面的除染が完了し、必要なフォローアップ等を実施しています。
各市町村において、必要な被災家屋等の解体等の廃棄物処理を実施しています。
仮置場で除去土壌・廃棄物等を保管しています。搬出が終わった仮置場については、
順次、早期の解消を目指し原状回復を実施しているところです。
○

除染事業及び被災家屋等の解体等の実施状況（除染特別地域、汚染廃棄物対策地域）
別添 1-1、1-2 のとおり○

第５回管理型処分場環境安全委員会を 1 月 29 日（火）に開催しました。
環境省からこれまでの輸送・埋立の実績や環境モニタリングの結果、リプルンふくしまの運営状況等について説明し、事業が安全に行われていることを御確認いただきました。
別添 4 のとおり○

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況
別添 5 のとおり

Ⅱ．中間貯蔵施設関連
中間貯蔵施設の整備及び除去土壌等の中間貯蔵施設への搬入を実施しています。
（１）最近の動き○ 中間貯蔵施設区域内に、中間貯蔵施設工事の進捗を中心とする福島の環境再生に向けた取組を紹介する施設として、「中間貯蔵工事情報センター」を設置し、2019
年１月 31 日（木）にオープンしました。オープン初日(1/31)は 63 人の方に来館いただきました。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください（別添 6）。

-2-

【概要】
・国道６号沿いの中間貯蔵施設区域内に、既存建屋を活用して「中間貯蔵工事情報センター」を設置いたしました。
・中間貯蔵施設工事の進捗の紹介を中心として、放射線モニタリング情報や、区域内の様々な地点のドローン映像等を通して、中間貯蔵工事の進展と、福島の環境再生・復興に向けた取組を紹介させていただいております。
・中間貯蔵施設を立地させていただいている大熊町・双葉町の歴史や文化等の情報を紹介しております。
・伊達市から寄贈していただいた絵画についても展示させていただいております。
住所：福島県双葉郡大熊町大字小入野字向畑 256（国道６号沿い）
開所時間：10 時から 16 時まで
定休日 ：日曜日、月曜日（※月曜日が祝日の場合は開所し、翌平日を定休日とします）及び年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）
入館料 ：無料
駐車場、トイレ有※入館には事前の予約等の手続は不要です。国道６号から直接入場いただけます。
詳細は別添 6 及び下記のホームページを御参照下さい。
・中間貯蔵・環境安全事業株式会社ホームページ
http://www.jesconet.co.jp/interim_infocenter/○

除去土壌等の輸送の進捗状況（1/29 時点）
今年度の輸送対象物量
約 180 万㎥

今年度搬出済量
約 139.5 万㎥

今年度進捗率
約 77.5％

累積の輸送対象物量
約 1,400 万㎥

累積搬出済量約 218.1 万㎥

累積進捗率
約 15.6％（２）平成 30 年度の進捗状況○ 除去土壌等の輸送
搬出市町村

浜通り

いわき市
相馬市
南相馬市
広野町
楢葉町
富岡町
川内村
大熊町

（1 月 29 日までの搬出実績）

今年度の
搬出可能量
(㎥)

今年度の
学校等(現場保管)からの輸送予定量(㎥)

今年度の搬出済量(㎥)

7,800-

25,603
3,310
79,896
22,72368,020124,135
43,912
100,178

22,200
16,100113,200
31,90072,400
162,400
42,400147,000

-3-

累積
搬出済量
（㎥）

48,025
20,256109,62133,764
107,742
167,584
58,531
153,150

中通り

双葉町
浪江町
葛尾村
飯舘村
福島市
郡山市
白河市
須賀川市
二本松市
田村市
伊達市
本宮市
桑折町
国見町
川俣町
大玉村
鏡石町
天栄村
西郷村
泉崎村
中島村
矢吹町
三春町
合計

132,700
130,300
71,400151,600
78,70067,20033,80022,00050,00047,80062,60020,60019,20016,30071,60013,7000
16,10054,90015,2006,400
13,90024,4001,728,000

20,00020,900
100
3,600
300
6,000
300
59,000-4-

69,397116,345
78,928
115,591
68,58085,109131,720
160,017
56,244
81,158104,721
168,089
35,24459,805
22,63437,55945,694
89,47544,89573,97051,001
71,94318,90742,192
11,30627,987
12,80324,167
51,20073,516
12,583
21,848323
7,980
12,774
22,48351,60872,697
14,242
24,673
5,845
14,1508,678
18,28418,30735,925
1,395,411 2,180,786※

※ フレキシブルコンテナ等 1 袋の体積を 1 ㎥と換算しています。
※ 中間貯蔵施設への搬出済量（国直轄除染市町村：2018 年 8 月末、市町村除染市
町村：2018 年 6 月末時点、両者混在市町村（南相馬市、川内村、田村市、川俣町）：2018 年 8 月末）及び輸送待機量（焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量（国直轄除染：2018 年８月末時点、市町村除染：2018 年６月末時点）及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量（国直轄除染：2018 年８月末時点、
市町村除染：2018 年６月末時点））の合計量。
※ 10 万㏃/㎏超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した（発生することが見込まれる）除去土壌等は含まれていません。
※ 累積搬出済量の合計値には、2018 年６月末時点で搬出が完了している市町村の搬出量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬出済量の合計とは数字が一致しません。
○

中間貯蔵施設及び周辺の空間線量率等
こちらから御確認ください（中間貯蔵施設及び周辺モニタリング（JESCO サイト）
http://www.jesconet.co.jp/interim/operation/monitoring.html#hokanba○

中間貯蔵施設に係る工事等について工事等の一覧は別添 2 のとおり

Ⅲ．放射線健康リスクコミュニケーション等関連① 自治体職員や相談員等の活動の支援、②住民の放射線に関する理解醸成の支援、③環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です。
（１）最近の動き○ 環境再生プラザにおいて専門家派遣・モニタリング支援（説明・測定・資料作成支援）・移動展示等を実施中です。
○ 放射線を可視化するガンマカメラを活用した、住民向けリスクコミュニケーショ
ン支援事業を実施中です。
○ 富岡町において、ホールボディ・カウンタによる内部被ばく線量測定を実施しました（1/23～26）。
○ まちづくりなみえの職員を対象とした研修会を実施しました（1/31）。
○ 震災後の福島で暮らす皆さんの不安や悩みになすびさんがお答えする「なすびのギモン パート 6」（第 1 回・第 2 回）が放送されました。
※放送された動画は、環境再生プラザのホームページでご覧いただけます。
http://josen.env.go.jp/nasubinogimon/movie/（今後の放送予定）
第 3 回：平成 31 年 3 月 5 日（火）第 4 回：平成 31 年 3 月 12 日（火）

-5-

○

環境再生プラザでは「くるまざカフェ ふくしま“みち”さがし 2019」開催します。参加者を募集中です（別添 7 のとおり）。
本イベントは、昨年 10 月および 11 月に実施した浜通り地方を訪ねる「ふくしま“みち”さがし」体験プログラムを通して感じた気付きを共有するトークセッションと来場されたみなさまと一緒に『未来に向かって、今できることは何か？』を考える
ワークショップの 2 部構成となっています。
・日 時：2 月 23 日（土）13:00～16:30
・場 所：コラッセふくしま４Ｆ多目的ホール（福島市三河南町 1 番 20 号）
http://josen.env.go.jp/plaza/about/communication/kurumaza/recruitment_190223/（２）これまでの実施状況項（2 月 1 日時点）
実施回数

目

H29 年度

今年度① 自 治 体 職 員 や 相 （ア）職員向け研修会
77 回
34 回
談員等の活動の（イ）専門家派遣
47 回
17 回
支援
（ア）住民セミナー
72 回
37 回（イ）車座意見交換会
62 回
52 回
（ウ）個人線量測定の支援(WBC)
83 日
79 日
②住民の放射線に関（エ）リスクコミュニケーション拠点（長崎大、弘前大）にする理解醸成の支援よる活動（オ）ガンマカメラ活用リスク
コミュニケーション支援事業③環境再生等に関する情報発信（環境再生プラザ）（ア）専門家派遣（イ）移動展示-6-

184 台・日

155 台・日

142 件
42 件［55 日］

136 件
39 件［55 日］

別添 1-1
除染事業及び被災家屋等の解体等の工事一覧（除染特別地域、汚染廃棄物対策地域）
市町村

工事名

南相馬市

○平成 29 年度南相馬市環境復旧等工事（H30/2/13～）※H30.3 月に着工
○平成 30 年度南相馬市仮置場復旧等工事（H31/1/23～）※着工準備中○平成 30 年度南相馬市建物解体等撤去工事（H30/8/8～）※H30.9 月に着工

浪江町

○平成 30 年度浪江町仮置場復旧等工事（H30/5/15～）※H30.7 月に着工
○平成 30 年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）(H30/6/20～)※H30.8 月に着工
○平成 30 年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 2）(H31/1/29～)※着工準備中○平成 29 年度浪江町建物解体等撤去工事（H30/1/25～）※H30.3 月に着工
○平成 30 年度浪江町被災建物等解体撤去工事（H30/4/11～）※H30.6 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中

双葉町○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H29/12/4～）※H29.12 月に着工
○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 2）（H30/1/10～）※H30.2 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請を受付中

大熊町○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)大熊町仮置場復旧等工事（H30/7/19～）※H30.8 月に着工
○平成 29 年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H30/1/25～）※H30.3 月に着工
○平成 30 年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その２）（H31/1/24～）※着工準備中○被災家屋等の解体撤去申請を受付中（注）下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事
-7-

市町村

工事名

富岡町

○平成 29 年度(平成 28 年度繰越)富岡町除染等工事(夜の森地区他)（H29/5/22～）※H29.6 月に着工
○平成 30 年度富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H30/8/7～）※H30.8 月に着工
○平成 29 年度富岡町建物解体等撤去工事（その 2）（H29/12/27～）※H30.3 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中

楢葉町○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)楢葉町仮置場復旧等工事（H30/7/5～）※H30.8 月に着工
○平成 30 年度楢葉町建物解体等撤去工事（H30/7/9～）※H30.7 月に着工

飯舘村

○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)飯舘村仮置場復旧等工事（H30/4/10～）※H30.4 月に着工
○平成 30 年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（H30/9/5～）※H30.9 月に着工
○平成 30 年度飯舘村建物解体等撤去工事（H30/4/13～）※H30.6 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付終了

川俣町○平成 30 年度(平成 29 年度繰越）川俣町仮置場復旧等工事(H30/6/29～）※H30.6 月に着工
○平成 30 年度川俣町建物解体等撤去工事（公共特殊建物）（H30/7/26～）※H31.1 月に完了

葛尾村

○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)葛尾村仮置場復旧等工事（その 2）（H30/6/20～）※H30.7 月に着工
○平成 30 年度葛尾村汚染廃棄物対策地域における被災建物等解体撤去
等及び除染等工事（H30/10/9～）※H30.11 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中（注）下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事-8-

別添1-2

各市町村における被災家屋等の解体進捗状況（平成31年１月末時点）
市町村

南相馬市

解体受付
申請件数

平成31年2月1日
解体済件数

解体申請
受付状況

2,635

2,625

受付終了

4,188

2,498

150

1

602

204

※

浪江町
特定復興再生拠点区域

双葉町

特定復興再生拠点区域受付中

受付中
特定復興再生拠点区域

573

176

795

274

大熊町

受付中
特定復興再生拠点区域

696

181

3,287

2,540

435

157

1,577

1,540

1,504

1,209

富岡町
特定復興再生拠点区域

楢葉町

飯舘村

特定復興再生拠点区域受付中

受付終了

受付終了

70

0

329

329

454

392

24

0

田村市

19

19

受付終了

川内村

102

102

受付終了

特定復興再生拠点区域

川俣町

葛尾村
特定復興再生拠点区域注：１）※当初申請数から取下げ件数を除いた件数
２）特定復興再生拠点区域の件数は総数の内数

-9-

受付終了

特定復興再生拠点区域受付中別添 2
中間貯蔵施設に係る工事等の一覧
工事名
土壌貯蔵

○平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事（双葉町）（H28/6/14

施設等～）※H28.11 月に着工、H29.12 月貯蔵開始○平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事（大熊町）（H28/6/14～）※H28.11 月に着工、H29.10 月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（双葉 1 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/11～）※H29.10 月に着工、H30.9 月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（双葉 2 工区）土壌貯蔵施設等工事 （H29/5/18～）※H30.1 月に着工、今年度冬以降に貯蔵開始見込み○平成 29 年度中間貯蔵（大熊 1 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/11～）※H29.11 月に着工、H30.7 月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（大熊 2 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/11～）※H29.9 月に着工、H30.7 月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（大熊 3 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/18～）※H29.11 月に着工、H30.10 月貯蔵開始○平成 30 年度中間貯蔵（双葉 3 工区）土壌貯蔵施設工事 （H30/4/6～）※H30.9 月に着工
○平成 30 年度中間貯蔵（大熊 4 工区）土壌貯蔵施設等工事（H30/4/5～）※今年度中に着工予定○平成 30 年度中間貯蔵（大熊 5 工区）土壌貯蔵施設等工事（H30/4/10～）※H30.10 月に着工
○平成 30 年度中間貯蔵施設の受入分別処理工事（双葉町）（H31/1/10～）○平成 30 年度中間貯蔵施設の受入分別処理工事（大熊町）（H31/1/10～）

廃棄物○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物処理そ関連施設の 1 業務（H30/3/1～）※H31.1 月に着工、H31 年度内に稼働予定○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物処理その 2 業務（H30/3/1～）※H31.1 月に着工、H31 年度内に稼働予定- 10 -

工事名○平成 29 年度中間貯蔵（双葉工区）廃棄物貯蔵施設工事（H30/3/9～）※H30.6 月に着工、H31 年度内に稼働予定○平成 29 年度中間貯蔵（大熊工区）廃棄物貯蔵施設工事（H30/3/8～）※H30.7 月に着工、H31 年度内に稼働予定
その他○平成 29 年度中間貯蔵に係る焼却灰保管場設置等工事（大熊町・双葉町）

施設等（H29/12/23～）○平成 29 年度保管場等整備工事（大熊町・双葉町）（H30/1/19～）○平成 30 年度中間貯蔵施設区域内他道路工事（H30/7/19～）○平成 30 年度焼却灰保管場設置等工事（大熊町・双葉町）（H30/8/24～）○平成 30 年度中間貯蔵施設区域内家屋等解体工事（大熊町・双葉町）（H30/10/25～）○平成 30 年度中間貯蔵に係る保管場設置等工事（大熊町・双葉町）（H30/12/22～）○平成 30 年度中間貯蔵施設区域境界植栽工事（双葉町）（H31/1/17～）○平成 30 年度中間貯蔵施設区域境界植栽工事（大熊町）（H31/1/17～）○平成 30 年度中間貯蔵施設に係る除去土壌等輸送工事（双葉町）（H31/1/19～）○平成 30 年度中間貯蔵施設に係る除去土壌等輸送工事（大熊町）（H31/1/19～）- 11 -

- 12 -

別添３

特定復興再生拠点区域整備の状況（2019年2月1日時点）○ 福島復興再生特別措置法の改正(H29.5)により、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域内に、避難指示を解除し、居住を可能とする「特定復興再生拠点区域」を定めることが可能となった。
○ 市町村長は、特定復興再生拠点区域の設定及び同区域における環境整備 （除染やインフラ等の整備）に関する計画を作成。 同計画を内閣総理大臣が認定し、復興再生に向けて計画を推進（計画認定から５年を目途に避難指示解除を目指す）。
○ これまでに、以下６町村の計画が認定され、全ての町村において解体・除染等工事を実施中。
大熊町（2017.11.10認定、約860ha ）双葉町（2017.9.15認定、約560ha ）①
先行除染済（約40ha）①②
先行除染済（約147ha）

先行除染済（約147ha）【工事状況】：2017.12.25着工①復興シンボル軸解体・除染等工事（解体55件、除染約7ha） ：実施中
②駅東等解体・除染等工事（解体640件、除染約90ha）：実施中【工事状況】：2018.3.9着工①下野上地区の西エリアを中心とした解体・ 除染等工事（解体460件、除染約160ha） ： 実施中

富岡町（2018.3.9認定、約390ha ）浪江町（2017.12.22認定、約660ha）②①
先行除染実施中（約44ha）

先行除染実施中（約44ha）【工事状況】：2018.7.6着工①夜ノ森駅周辺の除染等工事(除染約0.3ha)：完了②拠点北エリアの解体・除染等工事（解体300件、除染約80ha）：実施中【工事状況】:2018.5.30着工①一部道路の除染等工事(除染約4ha)：完了②３地区における解体・除染等工事（解体60件、除染約30ha）：実施中

葛尾村（2018.5.11認定、約95ha ）飯舘村（2018.4.20認定、約190ha）①

国道399号

避難指示解除区域【工事状況】:2018.9.28着工①長泥地区の居住促進ゾーンを中心とした解体・除染等工事(解体20件、除染約30ha)：実施中- 13 -【工事状況】 :2018.11.20着工①野行地区の解体・除染等工事（解体10件、除染約0.5ha）：実施中

第５回管理型処分場環境安全委員会を開催

別添4（2019年１月29日）

特定廃棄物の埋立処分事業について監視・助言を行うことを目的に設置された、学識経験者、福島県、富岡町、楢葉町及び地域住民で構成される環境安全委員会の第５回を1月29日（火）に開催しました。
委員会の開催に先立ち、委員により、特定廃棄物埋立処分施設及び本年１月より試験稼働を開始した特定廃棄物等固型化処理施設の現地確認を行いました。
その後、リプルンふくしまにおいて委員会を開催し、環境省からこれまでの輸送・埋立の実績や環境モニタリングの結果、リプルンふくしまの運営状況等について説明し、事業が安全に行われていることを確認いただきました。

当日の流れ

特定廃棄物埋立処分施設視察の様子

特定廃棄物等固型化処理施設視察の様子（その１）

特定廃棄物等固型化処理施設視察の様子（その２）

リプルンふくしまにおける委員会の様子- 14 -

別添５
特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況
平成 31 年２月１日【最新の進捗状況】
搬入量（袋数）
期間

実績（袋）

累計

１/23～１/29

1,395

57,146※搬入は平日のみ実施しています。

※搬入量（袋数）は天候や調整状況により変動します。

【これまでの進捗状況】
搬入量（袋数）
期間

実績（袋）

累計

平成 29 年 11 月～12 月

3,453

3,453

平成 30 年 １月

1,866

5,319

平成 30 年 ２月

2,523

7,842

平成 30 年 ３月

4,060

11,902

平成 30 年 ４月

4,965

16,867平成 30 年 ５月

4,287

21,154平成 30 年 ６月

5,615

26,769平成 30 年 ７月

3,445

30,214平成 30 年 ８月

2,504

32,718平成 30 年 ９月

4,410

37,128平成 30 年 10 月

5,804

42,932

平成 30 年 11 月

5,557

48,489平成 30 年 12 月

4,723

53,212

平成 31 年 １月(29 日まで)

3,934

57,146

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況（前月まで）
53,212
48,48950,00042,932
37,12826,76930,21440,00032,71830,00021,154
16,86720,00011,902
707

3,453

5,319

(袋）
60,000

7,842

10,000
0

11月
H29年

12月

１月
H30年

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

搬入状況や環境モニタリング結果など、特定廃棄物埋立処分事業の進捗状況については、ホームページにて公表しています。
http://shiteihaiki.env.go.jp/tokuteihaiki_umetate_fukushima/progress/- 15 -

中間貯蔵工事情報センターをオープンしました 別添６概要
国道６号沿いの中間貯蔵施設区域内に、既存建屋を活用して「中間貯蔵工事情報センター」
を設置いたしました。
中間貯蔵施設工事の進捗の紹介を中心として、放射線モニタリング情報や、区域内の様々な地点のドローン映像等を通して、中間貯蔵工事の進展と、福島の環境再生・復興に向けた取組を紹介させていただいております。
中間貯蔵施設を立地させていただいている大熊町・双葉町の歴史や文化等の情報を紹介しております。
伊達市から寄贈していただいた絵画についても展示させていただいております。

オープン初日（2019/1/31）の様子

オープン初日の来館者数63人

オープンの様子（職員訓示）

来館者の様子

来館者の声

リプルンふくしまと比較してこぢんまりしているが、中身はまとまっていると感じた。（50代男性）
この周辺を通るたびにボランティア参加者に「この東側に中間貯蔵施設があると説明してきたが、実際に中の状況を知ることが出来て良かった。また寄らせてもらう。（60代男性）“仮置場の絵画”を中間貯蔵工事情報センターに展示しています
経緯

絵画の設置状況（情報センター外観）（高さ1.8メートル、幅3.6メートル）- 16 -

伊達市では、生活圏内の仮置場の設置に当たって住民から景観への配慮を望む声が上がっていたことから、県立保原高校の美術部員が制作した絵画を仮置場の囲いに飾る取組が行われていました。
これらの仮置場から中間貯蔵施設に全ての除去土壌等が搬出され、仮置場が解消されたことから、これらの絵画は当初の役割を終えました。
しかしながら、高校生たちの想いが込められた絵画であることから、中間貯蔵施設に設置できないかと伊達市から環境省に対して相談があり、補修を行った上で中間貯蔵工事情報センターに寄贈していただくこととしました。

別添６

受入・分別施設（大熊②工区）

土壌貯蔵施設（大熊②工区）

中間貯蔵工 事 情 報 セ ン ター
中間貯蔵施設は、除染により発生した土壌等を最終処分するまでの間、安全かつ集中的に貯蔵するための施設です。中間貯蔵工事情報センターでは、中間貯蔵施設工事（特に除去土壌等の輸送や施設整備工事）について、
その概要、工事の進捗状況、安全への取組等を紹介いたします。

周辺マップ
開館時間 10:00 ～ 16:00
休 館 日 日曜・月曜

双葉駅

双葉町

（月曜日が祝日の場合は翌平日）

6

6

年末年始
288

東京電力
福島第一原子力
発電所

大熊町
大野駅

6

福島県双葉郡大熊町小入野字向畑 256
TEL：0240-25-8377 FAX：0240-25-8378
メール：johocenter@jesconet.co.jp
http://www.jesconet.co.jp/interim_infocenter/

中間貯蔵施設区域

251

251
至 仙台

三 角 屋

251

6

P

富岡町
至 いわき

常磐富岡ＩＣ
夜ノ森駅- 17 -

中間貯蔵工事
情報センター●車でのアクセス
常磐自動車道 常磐富岡ICから約12分、国道6号線を仙台方面へ進み、三角屋交差点付近【国道を右折する場合は、対向車に十分にご注意ください。
】●駐車場
乗用車約40台、
大型バス3台可展示案内
１．映像で見る中間貯蔵施設

２．展示コーナー

中間貯蔵施設内の主な施設や地元の風景をドローン映像などでご覧いただけます。

中間貯蔵工事（輸送、各施設、再生利用の取組等）の概要と最新の状況を、パネルとモニターで紹介します。

４．大熊町・双葉町コーナー

1. 映像でみる
中間貯蔵施設出入口

中間貯蔵施設が立地する大熊町、双葉町の歴史、文化や復興に向けた取組などを紹介します。

2. 展示コーナートイレ

3. 映像上映コーナー

4. 大熊町・双葉町
コーナー

中間貯蔵施設見学会
中間貯蔵施設の工事現場を見学しませんか。マイクロバス
で見学しながら、工事の進捗状況等をご説明いたします。
●予約制です。開催日や予約方法は、電話でお問い合わせください。
●帰還困難区域に入域しますので、所定の手続を取っていた
だくとともに、ルールを遵守していただく必要があります。
●見学会は、情報センターから出発いたします。情報センター
までは自家用車等でお越しください。
- 18 -

３．映像上映コーナー
中間貯蔵工事の全体像（輸送、処理、貯蔵等）を、映像で紹介します。

ูῧ㸵ᩗ໎ƔǒǇǋƳƘᲲ࠰ƕኺᢅƢǔᅦ޽ŵಮŷƳ‫؏ע‬ȷЎ᣼ưɟഩƣƭଐࠝǛӕǓ৏ƢӕኵǈƕƳƞǕƯƍǇƢŵ
žƾƘƠǇßǈƪàƞƕƠſưƸŴƦƷ‫ע‬ǛᚧǕƯƖǇƠƨŵʻ‫ׅ‬ƸŴාᡫǓƷු൶Ŵ݈‫ޢ‬ŴಁᓶƷßǈƪàǛ੕ƠǇƠƨŵ
ƦƜưƷൢƮƖǛ‫ٶ‬ƘƷ૾ƱσஊƠŴƜǕƔǒᡶǜưƍƘßǈƪàǛǈǜƳưᎋƑƯƍƖǇƢŵ
ǈǜƳưᎋƑǔǤșȳȈƸŴ࠰Ɣǒ൑࠰ܱ଀ƠƯƓǓʻ࠰ưᲯ‫ׅ‬ႸƴƳǓǇƢŵႏಮƷƝӋьǛƓࢳƪƠƯƍǇƢŵ
ᲤßǈƪàƱƸŴƜǕǇưჷǒƳƔƬƨƜƱƷßசჷàƱŴƜǕƔǒƷᅦ޽ƷßᢊàƷॖԛŵƘǔǇƟǫȕǧ˖ဒƸ࠰ǑǓƸơǇǓŴƘǔŴǇƟǔሁƷॖԛƕᡂǊǒǕƯƍǇƢŵଐ଺Ჴ  ࠰  உ  ଐ ‫ם‬᳸

᧏‫ئ‬˟‫ئ‬ᲴǳȩȃǻƾƘƠǇ (‫ٶ‬Ⴘႎțȸȫ ᅦ޽Ⴤᅦ޽ࠊɤඕҤထဪӭȗȭǰȩȠ ᇹɟᢿ ȈȸǯǻȃǷȧȳ

ମ࠰ƷஉƱஉƴ᧏͵ƞǕƨƾƘƠǇßǈƪàƞƕƠ˳᬴ȗȭǰȩȠǛᡫƠƯŴྵ‫ע‬Ǜ߹Ǔज़ơƨൢƮƖǛǈƳƞǇƱσஊƠǇƢŵȆȸȞĬ žᢤᩊਦᅆᚐᨊࢸƷƘǒƠǛჷǔſȕǡǷȪȆȸǿȸᲴȕǡǷȪȆȸǿȸᲴឭ୓‫ݱ‬௑ƞǜ᧏කҦƞǜ

ிʮ५औ˟Ҕᅹ‫ܖٻ‬ᐮ࠿౨௹Ҕ‫ࠖᜒࡈᜒܖ‬ᇌԡ᫾‫ܖٻ‬ᘘᇵዮӳᄂᆮೞನϱ૙੉ǹȔȸǫȸᲴ
‫ޢ‬බ‫܇‬ƞǜ 1%#('  ჽʟው൶ƞǜ ჽʟᠾ‫  ט‬GVEǹȔȸǫȸᲴ
˱ŷஙᢰීƞǜ ݈‫ޢ‬ထࢫ‫ئ‬ᢒᕲᅵ૨ƞǜ ఇࡸ˟ᅈƾƨƹ  GVEȗȭǰȩȠ ᇹʚᢿ ȯȸǯǷȧȃȗ
ƓဎᡂǈȆȸȞĭ ž‫؏ע‬ငಅƷϐဃƷӧᏡࣱǛᎋƑǔſᲮƭƷȖȸǹƴЎƔǕŴஹ‫ئ‬ᎍƷǈƳƞǇƱɟደƴŴžசஹƴӼƔƬƯŴʻưƖǔƜƱƸ˴ƔᲹſǛᎋƑǇƢŵʙЭဎᡂСƓဎᡂǈέᲴ࿢‫ؾ‬ϐဃȗȩǶ ᅦ޽Ⴤȷ࿢‫ؾ‬Ⴞσӷᢃփ
6'. /CKN LQUGPRNC\C"GPXIQLRũƓӸЭŴƓ˰ǇƍƷࠊထ஭Ŵ࠰ᱫǛƓჷǒƤƘƩƞƍŵ

㻙㻌㻝㻥㻌㻙

ɼ͵Ჴ࿢‫ؾ‬ϐဃȗȩǶᲢᅦ޽Ⴤȷ࿢‫ؾ‬ႾσӷᢃփᲣࢸੲᲢʖ‫ܭ‬ᲣᲴᅦ޽ൟ‫إ‬ᅈȷᅦ޽ൟӐૼᎥᅈȷᅦ޽ȆȬȓȷᅦ޽ɶ‫ځ‬ȆȬȓȷᅦ޽્ᡛȷȆȬȓȦȸᅦ޽ȷȩǸǪᅦ޽ȷƾƘƠǇ᳀᳇