除染特別地域の除染の進捗状況
市町村
田村市

除染実施計画
H24/4/13

同意取得
終了

仮置場等の確保状況
2 行政区仮置完了

楢葉町

H24/4/13

終了

２０行政区確保済み

川内村

H24/4/13

終了

2 行政区仮置完了

平成 27 年５月 22 日
除染等工事
事後ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ※1 作業員※2●平成 24 年度田村市除染等工事（鹿島・三井住友・日立プラ実施中－ントテクノロジ JV）
完了：H24/7/24～H25/6/30●平成 24 年度楢葉町除染等工事（前田・鴻池・大日本土木 JV）
実施中
180
完了：H24/9/6～H26/2/28●平成 24 年度楢葉町除染等工事その２（前田・鴻池・大日本
土木 JV）
完了：H25/3/6～H26/11/14●平成 26 年度（平成 25 年度繰越）楢葉町追加対応除染等工事（前田・鴻池 JV）
完了：H26/8/1～H27/3/31●平成 26 年度楢葉町警戒区域見直しに伴う建物等解体撤去工事（本工事の中で追加対応除染等工事も併せて実施）（前田･鴻池 JV）
実施中：H27/3/2～●平成 24 年度川内村除染等工事（大林・東亜 JV）
実施中－
完了：H24/9/4～H25/6/30●平成 24 年度川内村除染等工事その２（大林・東亜 JV）
完了：H25/4/8～H26/7/31●平成 26 年度（平成 25 年度繰越）川内村追加対応除染等工事（三瓶組）
完了：H26/10/16～H26/12/26●平成 27 年度川内村除染等工事その 3
発注中：H27/5/19～※1 事後モニタリング後のフォローアップ除染等を含む ※２ 1 日あたりの平均人数（直近１週間）

市町村
南相馬市

除染実施計画
H24/4/18
H25/12
一部改訂

同意取得
H25/4/12～

仮置場等の確保状況
小高区３９行政区：確
保済み（一部造成工事中）
原町区：候補地選定中飯舘村

H24/5/24
H24/11
一部改訂
H25/12
一部改訂

H24/7/10～

1９行政区：確保済み（一部造成工事中）

除染等工事
事後ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ※1●平成 25 年度（平成 24 年度繰越）南相馬市除染等工事（大成・五洋・日本国土 JV）
完了：H25/8/26～H27/3/20●平成 25 年度南相馬市除染等工事その２（大成・五洋・日本国土・佐藤工業・三菱マテリアル JV）
実施中：H26/4/28～●平成 25 年度南相馬市除染等工事その３（大成・五洋・日本国土・佐藤工業・三菱マテリアル JV）
実施中：H27/3/13～●平成 27 年度南相馬市除染等工事その４
発注中：H27/5/15～●平成 24 年度飯舘村除染等工事その１（大成・熊谷・東急 JV）
完了：H24/9/25～H27/3/31●平成 25 年度飯舘村除染等工事その１（大成・熊谷・東急 JV）
完了：H25/10/2～H27/3/31●平成 25 年度飯舘村除染等工事その２（大成・熊谷・東急・りんかい日産・村本 JV）
実施中：H26/4/10～●平成 26 年度（平成 25 年度繰越）飯舘村長泥地区墓地除染等工事（清水建設）
完了：H26/7/24～H26/12/24●平成 26 年度飯舘村除染等工事その１(大成･東急･りんかい日産･村本 JV)
実施中：H27/4/6～●平成 26 年度飯舘村除染等工事その２(大成･西武･本間･あおみ JV)
実施中：H27/3/27～

作業員※2
2,600

4,500

※1 事後モニタリング後のフォローアップ除染等を含む ※２ 1 日あたりの平均人数（直近１週間）

市町村
川俣町

除染実施計画
H24/8/10
H25/12
一部改訂

同意取得
H24/10/9～

仮置場等の確保状況
11 行政区確保済み（一部造成工事中）

葛尾村

H24/9/28
H25/12
一部改訂

終了

１行政区：仮置完了
１０行政区：確保済み（一部造成工事中）

浪江町

H24/11/21
H25/12
一部改訂

H25/4/12～

６行政区確保済み（一部造成工事中）
その他行政区で候補地選定中

大熊町

H24/12/28

終了

６行政区仮置完了

除染等工事●平成 24 年度川俣町除染等工事（大成・鉄建・西武 JV）
完了：H25/4/25～H27/3/27●平成 25 年度川俣町除染等工事その２（大成・鉄建・西武・本間・あおみ JV）
実施中：H26/5/12～●平成 24 年度葛尾村除染等工事（奥村・西松・大豊 JV）
完了：H25/4/25～H27/3/25●平成２６年度葛尾村除染等工事（その２）（奥村・西松・大豊JV）
実施中：H27/3/16～●平成 25 年度（平成 24 年度繰越）浪江町除染等工事その１（安藤・間・不動テトラ・淺沼組・岩田地崎建設 JV）
完了：H25/11/27～H26/11/28●平成 25 年度浪江町除染等工事その２（安藤・間・不動テト
ラ・淺沼組・岩田地崎建設 JV）
実施中：H26/2/16～●帰還困難区域モデル除染工事※双葉町と同工事（安藤・間・不動テトラ・淺沼組・岩田地崎建設 JV）
完了：H25/8/10～H26/8/29●平成 26 年度（平成 25 年度繰越）浪江町除染等工事その３（安藤・間・戸田建設・不動テトラ・淺沼組・岩田地崎建設 JV）
実施中：H26/8/29～●平成 27 年度浪江町除染等工事その４
発注中：H27/4/10～●平成 25 年度大熊町除染等工事（清水・大林・熊谷 JV）
完了：H25/6/24～H26/10/31●平成 26 年度大熊町拠点除染等工事(清水建設)
実施中：H26/12/1～●平成 27 年度大熊町復興拠点除染等工事
発注中：H27/4/1～

事後ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ※1

作業員※2
2,200

1,100

1,600

実施中

30

※1 事後モニタリング後のフォローアップ除染等を含む ※２ 1 日あたりの平均人数（直近１週間）

市町村
富岡町

除染実施計画
H25/6/26
H25/12
一部改訂

同意取得
H25/6/3～

仮置場等の確保状況
２か所造成工事中

双葉町

H26/7/15

H27/3/2～

１か所仮置完了
２か所確保済み(一部造成工事中)

常磐自動車道除染等工事●平成 25 年度富岡町除染等工事その１（鹿島・三井住友・日立製作所・鉄建・飛島 JV）
実施中：H26/1/8～●平成 26 年度富岡町除染等工事その２（清水・竹中土木・東京パワーテクノロジーJV）
実施中：H26/7/25～●平成 26 年度富岡町除染等工事その３（大林・東亜・森本・大和小田急・東武 JV）
実施中：H26/8/28●帰還困難区域モデル除染工事※浪江町と同工事（安藤・間・不動テトラ・淺沼組・岩田地崎建設 JV）
完了：H25/8/10～H26/8/29●平成 26 年度双葉町拠点除染等工事（前田建設工業株式会社東北支店）
実施中：H27/2/23～●平成 27 年度双葉町除染等工事（前田・奥村・田中 JV）
実施中：H27/5/20～

事後ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ※1

作業員※25,000

190

H25/6/30 除染終了
H25/10/31 仮置場工事を含む全工事終了
H26/2/21 常磐自動車道（広野～常磐富岡）における除染方針の達成状況について 公表
http://www.env.go.jp/press.php?serial=17780
H26/12/4 常磐自動車道（浪江～南相馬）における除染方針の達成状況について 公表
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18975
H27/2/20 常磐自動車道（常磐富岡～浪江）における除染方針の達成状況について 公表
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=100401※1 事後モニタリング後のフォローアップ除染等を含む ※２ 1 日あたりの平均人数（直近１週間）