２０２４年 ４月１２日
日本原子力発電株式会社

東海・東海第二発電所の近況について（２０２４年４月）
１．発電所の状況について（２０２４年４月１２日現在）
東海第二発電所
・２０１１年５月２１日から第２５回定期検査（法令改正に沸騰水型伴い、定期事業者検査に名称変更）を実施中。
（電気出力１１０万 kW）（燃料装荷時期及び定期事業者検査終了日は未定）
東海発電所
・熱交換器本体等の原子炉領域以外の解体撤去工事を実施
炭酸ガス冷却型中。
（廃止措置中）２．東海第二発電所 新規制基準への対応について（１）安全性向上対策工事について安全性向上対策工事を安全第一で進めています。
各安全対策施設の設置に向けた工事の状況について、主なものを添付資料に掲載しています。
添付資料１：東海第二発電所 工事状況全体図（２）鋼製防護壁工事において確認された不具合事象について
東海第二発電所の防潮堤工事のうち、鋼製防護壁基礎工事において、地中連続壁部の壁面の一部に確認された不具合事象（コンクリートの未充填及び鉄筋の変形）について
は、２０２４年２月７日に、当社の評価を記載した設計及び工事計画認可申請の補正書を原子力規制委員会に提出し、３月２６日の審査会合で鋼製防護壁基礎工事における不具合事象の概要、対策及び設計変更に係る耐震・耐津波評価について説明しました。審
査会合での指摘事項を踏まえ、引き続き、審査に真摯に対応してまいります。
また、並行して北基礎の調査を継続しており、深さ約５６ｍのうち、現在、約４６ｍまで掘削し、コンクリートの充填状態を確認するための音響探査やコア測定等を進めています。
添付資料２：鋼製防護壁北基礎調査状況（コンクリートの充填状況確認）（３）適合性確認審査申請関係について
原子力規制委員会による審査会合について、以下のとおり開催されました。
・ ３月２６日
東海第二発電所の防潮堤（鋼製防護壁）の設計変更に係る設計及び工事の計画の変更認可申請の審査について３．プレス及びホームページ掲載実績について（３月９日～４月１２日）（１）法律に基づく報告に該当する重要な事象（０件）（２）その他の情報①プレス発表（１件）
・ ３月２９日
２０２４年度「経営の基本計画」の概要について②お知らせプレス（１件）
・ ４月１２日
東海・東海第二発電所の近況について（２０２４年４月）③ホームページ掲載（発電所からのお知らせ）（０件）④取材案内（０件）
４．イベント情報等について（１）一般見学会について
東海第二発電所周辺にお住まいの皆さまを対象とした、応募制による一般見学会を開催しています。
東海第二発電所で実施している、防潮堤の建設工事や高圧電源装置置場の設置工事等の安全性向上対策工事を中心に、発電所構内をバス車内からご見学いただけます。
参加をご希望される方は、当社ホームページをご確認のうえ、お申込みください。
＜開催日程＞
開催日

開催時間

3月10日(日)3月21日(木)4月 7日(日)4月23日(火)13:00～15:30
5月 5日(日)5月22日(水)6月 2日(日)6月20日(木)

お住まいの地域
東海村
日立市
常陸太田市
那珂市
ひたちなか市
水戸市
高萩市
常陸大宮市
大子町
城里町
笠間市
大洗町
茨城町
鉾田市
小美玉市

※定員は各回２０名。定員を超えた場合は抽選となります。

申込締切

受付終了

4月12日(金)5月 2日(木)5月17日(金)（２）東海原子力館別館からのご案内○東海原子力館別館 ふれあい広場におけるギャラリー展示
地域の皆さまの作品を展示しています。
【開催中】○端午飾り展
日時：４月２日（火）～５月３１日（金）
内容：子供の出生と健康を願った鯉のぼりや兜など、布小物等による作品を展示しています。
濱島 美智子様、川上 恵子様、佐藤 和枝様、仲田 京子様、小林 集江様による作品展です。
○東海村アートロード展
日時：４月２日（火）～４月３０日（火）内容：「暮らしの中の美術館」をテーマに、芸術の街"Ａｒｔ Ｒｏａｄ"づくりを目指して活動しているアートロード会員（東海村にお住まい、または職場をお持ちの美術制作愛好家）による絵画、書道、写真等の作品を１６点展示しています。
以上[添付資料1] 東海第二発電所 工事状況全体図○津波から電源やポンプを守る設備（緊急時対策所建屋、可搬型設備保管場所）

20m超エリア○津波から電源やポンプを守る設備（防潮堤）○電源を多様化する設備（常設代替高圧電源装置置場）

11m エリア○原子炉を冷やすための設備（代替淡水貯槽等）○発生した熱を海へ放熱する設備（緊急用海水ポンプピット等）

8mエリア○自然災害に備える設備（原子炉設備耐震補強等）

3mエリア
項 目
①津波から電源やポンプを守る設備
・防潮堤等を設置する工事
・安全上重要な設備を高台等に設置する工事

工事状況○防潮堤（南・北側）（鋼管杭打設、鉄筋コンクリート防潮壁躯体工 他）○防潮堤（東側）（鉄筋カゴ設置、鋼管杭打設 他）○緊急時対策所建屋、可搬型設備保管場所（地盤改良、躯体工 他）②電源を多様化する設備
・高圧電源装置を設置する工事○常設代替高圧電源装置置場（躯体工）③原子炉を冷やすための設備
・低圧、高圧注水ポンプ等を設置する工事
・新たな水源を設置する工事○代替淡水貯槽等（アクセスルート補強工事 他）④発生した熱を海へ放熱する設備
・緊急用海水系等を設置する工事○シビアアクシデント（SA）用海水ピット等（躯体工 他）○緊急用海水ポンプピット（躯体工完了 他）⑤自然災害に備える設備
・耐震補強工事・防火帯を設置する等の工事
・竜巻対策のための工事○主排気筒(上部構造補強 他）○燃料取替機（耐震補強完了）○地下重油貯蔵タンク（設置完了）○安全系海水配管（耐震補強）

1①津波から電源やポンプを守る設備〇防潮堤（北側）
・発電所の敷地を津波から防護するため、鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁で構成される防潮堤を設置

20m超エリア【工事状況】
・建屋等の干渉物の撤去、地盤改良、鋼管杭下部の打設が完了
・上部鋼管杭の設置、鉄筋コンクリートの施工を継続
して実施中
・津波による洗堀※等への対策のため、防潮壁の外側においてセメント改良土での造成工事を実施中
・津波からの波力を防潮壁とともに受け止めるため、発電所側においてセメント改良土での地盤高さのかさ上げ工事を実施中

11m エリア
8mエリア
3mエリア
厚さ 最大3.5m※水の流れや波などにより地面が削られること。
着工前

現在の状況

地盤高さのかさ上げ状況

2

①津波から電源やポンプを守る設備〇防潮堤（北側）
20m超エリア・発電所の敷地を津波から防護するため、鋼管
杭鉄筋コンクリート防潮壁及び鉄筋コンクリー
ト防潮壁で構成される防潮堤を設置【工事状況】
・地中連続壁基礎及び放水路の構築を完了し、現在、鉄筋コンクリート防潮壁の躯体工を実施中・上部鋼管杭の設置、鉄筋コンクリートの施工を継続して実施中

鉄筋コンクリート防潮壁
防潮堤、放水路、地中連続壁基礎を一体化した構造

11m エリア
開閉装置
8mエリア
3mエリア

放水路ゲート
敷地内への津波の浸水を防止
放水路

地中連続壁基礎
岩着支持

着工前

現在の状況

放水路ゲート（鉄筋コンクリート防潮壁）

3①津波から電源やポンプを守る設備〇防潮堤（東側）
・発電所の敷地を津波から防護するため、鉄筋コンクリート防潮壁、鋼製防護壁及び鋼管杭
鉄筋コンクリート防潮壁で構成される防潮堤を設置【工事状況】
・干渉物の撤去、地盤改良が完了
・鋼管杭の打設・設置及び鉄筋コンクリート防潮壁等の基礎工事を継続して実施中

着工前

20m超エリア

鉄筋コンクリート防潮壁

鋼製防護壁

鉄筋コンクリート防潮壁

11m エリア
8mエリア
3mエリア
岩盤

現在の状況
現在の状況

鋼管杭鉄筋
コンクリート防潮壁

鉄筋コンクリート防潮壁

4

①津波から電源やポンプを守る設備〇防潮堤（南側）
20m超エリア・発電所の敷地を津波から防護するため、鋼管杭鉄筋
コンクリート防潮壁で構成される防潮堤を設置【工事状況】
・建屋等の干渉物の撤去、地盤改良、鋼管杭下部の打設が完了
・上部鋼管杭の設置、鉄筋コンクリートの施工、セメント改良土での地盤高さのかさ上げ工事を継続して実施
中

11m エリア
8mエリア

3 mエリア

着工前

厚さ 最大3.5m

現在の状況

5

①津波から電源やポンプを守る設備〇緊急時対策所建屋、可搬型設備保管場所

20m超エリア・防潮堤高さよりも高い高台（標高20m以上）に、緊急時対策所建屋、電源車やポンプ車等の可搬型設備保管場所を設置

11m エリア【工事状況】
・緊急時対策所建屋の躯体工を継続して実施中
・緊急時対策所建屋に設置する発電機用の燃料油貯蔵タンク設置に向けた作業を継続して実施
中・可搬型設備保管場所の設置工事を継続して実施中
敷地造成後

現在の状況

8mエリア
3mエリア
可搬型設備（電源車、ポンプ車、ホイールローダ等）の保管場所の設置（イメージ）

緊急時対策所建屋の設置（イメージ）

緊急時対策所
建屋

鋼管杭打設

燃料油貯蔵タンク
置場

基礎
鋼管杭

岩 盤

6②電源を多様化する設備〇常設代替高圧電源装置置場
20m超エリア・東海発電所の屋外開閉所跡地（標高11m）に、緊急時に電源を供給する常設代替高圧電源装置置場を設置

常設代替高圧電源装置
及び同置場

11m エリア【工事状況】
・置場設置に向けた躯体工を継続して実施
中・緊急時に原子炉建屋へ水を供給するための淡水貯水設備の躯体工を継続して実施
中

干渉物撤去後8 mエリア
3mエリア

現在の状況

軽油貯蔵タンク
置場（設置済）地下設備構築淡水貯水設備躯体工

7③原子炉を冷やすための設備〇代替淡水貯槽
20m超エリア・緊急時に原子炉、格納容器及び使用済燃料プールに注水するため、地下に代替淡水貯槽等を設置【工事状況】
・代替淡水貯槽、ポンプ室、配管カルバート部の躯体工及び埋戻しが完了
・貯槽周辺のアクセスルートの補強工事を実施
中

着工前

11m エリア
8mエリア
3 mエリア

配管カルバート

代替淡水貯槽（約5,000 ）ポンプ室（常設低圧代替注水系ポンプ）

現在の状況

代替淡水貯槽

ポンプ室及び配管カルバート
躯体工8

④発生した熱を海へ放熱する設備〇SA用海水ピット・SA用海水ピット取水塔
20m超エリア・緊急時に独立した水路から防潮堤内でポンプ車等により海水を取水するため、ＳＡ用海水ピット及びＳＡ用海水ピット取水塔を設置

11m エリア
緊急用海水ポンプピット【工事状況】
・ＳＡ用海水ピットからSＡ用海水ピット取水塔、緊急用海水ポンプピットまでの取水トンネルの掘進、取水トンネル配管の設置が完了

8mエリア
海水3mエリア

SA用海水ピット

SA用海水ピット
取水塔

・現在、鉄筋コンクリート構造の躯体工を継続して実施中
着工前

現在の状況

取水トンネル配管設置

掘削機による取水トンネル掘削
取水トンネル掘削機

9④発生した熱を海へ放熱する設備〇SA用海水ピット・SA用海水ピット取水塔
20m超エリア・緊急時に独立した水路から防潮堤内でポンプ車等により海水を取水するため、ＳＡ用海水ピット及びＳＡ用海水ピット取水塔を設置【工事状況】
・SA用海水ピット取水塔設置場所周辺の一時埋立及び掘削、SA用海水ピットからの取水トンネルの掘進、取水トンネル配管の設置が完了

11 m エリア

緊急用海水ポンプピット

8mエリア
海水SA用海水ピット

3mエリア
SA用海水ピット
取水塔

・現在、鉄筋コンクリート構造の躯体工を継続して実施中
着工前

現在の状況

土地埋立

掘削作業

10

④発生した熱を海へ放熱する設備〇緊急用海水ポンプピット
・緊急時に海水を取水して原子炉の崩壊熱等を除去するため、地下に緊急用海水ポンプピットを設置

20m超エリア【工事状況】
・設置場所の掘削、海水ポンプ据付部分の躯体工（鉄筋コンクリート工事）が完了

緊急用海水ポンプピット

11m エリア
8mエリア

・現在、ポンプ・配管等の設置準備中

海水SA用海水ピット

3mエリア
SA用海水ピット
取水塔

点検用開口部

着工前

現在の状況

原子炉→
建屋

海水ポンプ点検用開口部

躯体工

海水取水トンネル

緊急用海水ポンプピット概略図 11⑤自然災害に備える設備
主排気筒 基礎補強・上部構造補強〇主排気筒※
20m超エリア・地震に対する耐震性を向上させるため、基礎部分を補強し、上部鉄塔に新たな補強構造体を設置

追加基礎杭

既設基礎
コンクリート鉄塔

11m エリア【工事状況】
・地盤改良・基礎部の構築が完了

8mエリア

追加基礎
コンクリート※主排気筒は原子炉建屋内・タービン建屋内等で換気された排気を筒身の頂部より放出するための設備

鉄塔を一段追加（青色部）

鉄塔の外側に強固な補強構造体を設置
青色部分が補強範囲
・主柱の追加・斜材の追加3mエリア

・現在、鉄塔に新たな補強構造体の設置工事を実施中筒身

地盤改良範囲＜主排気筒基礎補強イメージ＞ ＜主排気筒上部構造補強イメージ＞

現在の状況
現在の状況

追加

着工前

補強補強構造体12

⑤自然災害に備える設備〇燃料取替機・燃料取替機損傷による他重要設備への波及的影響を防止するため、原子炉建屋の燃料取替機（既存設備）の耐震補強を実施【工事状況】
・燃料取替機の耐震補強のため、ギャラリー部、ガーダ部等への部材の強化を実施

20m超エリア

11m エリア
8mエリア
3mエリア

現在の状況
耐震補強後

工事着工前
耐震補強前

部材強化

13

⑤自然災害に備える設備〇地下重油貯蔵タンク
20m超エリア・重油貯蔵タンクは、配管保温や建屋内暖房等の所内ボイラや洗濯用のランドリーボイラの燃料を貯蔵する （最大500 ）11m エリア・重油火災時の安全性向上のため、既存の重油貯蔵タンクを移設し、地下に設置

8mエリア【工事状況】
・重油貯蔵タンク２基の設置が完了
設置工事後

着工前

構築物撤去後重油貯蔵タンク（既存設備）
3mエリア

掘削工事

コンクリート施工工事

重油貯蔵タンク設置

14

⑤自然災害に備える設備〇安全系海水配管
20m超エリア・非常用海水ポンプで取水した冷却用の海水を原子炉建屋まで導くための設備
・既存の屋外二重管（安全系海水配管）の耐震補強として鋼管杭を打設【工事状況】
・鋼管杭の打設及び鋼製桁の設置が完了し、埋戻しを実施
先行掘削

鋼管杭打設作業11m エリア8mエリア

地盤改良（新設）
屋外二重管（既存の設備）
鋼製桁
地盤改良
（既設）
鋼管杭

3mエリア

鋼管杭打設後埋戻し実施後打設する鋼管杭15

〔添付資料２〕鋼製防護壁北基礎調査状況（コンクリートの充填状況確認）
鋼製防護壁概要図（正面）※

鋼製防護壁概要図（上面）

部を掘削

中実部

調査場所

南基礎

北基礎については、中実部を約４６ｍまで掘削し、調査を継続

中実部側からのコア測定※
北基礎

上部斜め方向からの撮影
ボーリング孔上部からの音響探査※コア抜きにより、コンクリート厚さを実測

北基礎掘削の状況

コンクリートの充填状態を確認するための音響探査及びコア測定の状況