対策地域内廃棄物処理の進捗状況
平成 28 年 11 月 18 日
市町村
南相馬市

仮置場の確保状況

仮設処理施設の災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

確保状況

・災害廃棄物及び片付けごみの仮 ・小高区の市有地にお ・津波被災地の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く）
置場７か所（塚原地区、村上地区、 いて仮設焼却施設を ・被災家屋・荒廃家屋等の解体撤去申請を受付済※平成 24 年

浦尻地区、吉名地区２か所、小沢

稼働中

・被災家屋等（倒壊しているか、余震により倒壊する恐れがあるなど

4 月 16 日に地区、大富地区）供用開始済

特に危険な家屋や塀を含む）（2,845 件）の解体撤去工事実施中（1,614

区域見直し

・神山地区仮置場事業完了し、原件解体済）

状復旧済

・片付けごみの回収を実施中※平成 28 年

・廃家電の仮置場１か所（角部内・し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）の汲み取り・

7 月 12 日に地区）供用開始済

処理を実施済

避難指示区
域解除（帰還困難区域を除く）

1/7

市町村浪江町

仮置場の確保状況

仮設処理施設の災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

確保状況

・片付けごみ（可燃ごみ、廃家電） ・棚塩地区において仮 ・津波被災地全域の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く）の仮置場１か所（棚塩地区）供用

設焼却施設を稼働中 ・被災家屋等（倒壊しているか、余震により倒壊する恐れがあるなど※平成 25 年

開始済

特に危険な家屋や塀を含む）（1,755 件）の解体撤去工事実施中（578

4 月 1 日に区・災害廃棄物及び片付けごみの仮件解体済）

域見直し

置場１か所（棚塩地区）仮置場事

・被災家屋・荒廃家屋等の解体撤去申請を受付中業完了し、原状復旧済

・津波被災船舶（新たに見つかったものを除く）の解体・撤去工事実・災害廃棄物及び片付けごみの仮施済

置場１か所（請戸地区）供用開始

・津波被災車両等の処分を準備中

済・所有者等確認済みの保管・放置車両について、撤去・処分を実施中
・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、廃家電）の回収を実
施中
・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中

双葉町※平成 25 年

・避難指示解除準備区域の災害廃 ・処理方針検討中

・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ）の回収を実施中

棄物及び片付けごみの仮置場１・片付けごみ（粗大ごみ、廃家電）の回収を実施済

か所（中野地区）供用開始済

・津波被災地区（両竹、中野、中浜）における災害廃棄物を仮置場に

5 月 28 日に搬入済（被災家屋等を除く）

区域見直し

・被災家屋等の解体撤去の申請を受付中(22 件)
・被災家屋等の解体撤去工事実施中（2 件解体済）
・津波被災車両の撤去を実施中

2/7

市町村
大熊町

仮置場の確保状況

仮設処理施設の災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

確保状況

・避難指示解除準備区域及び居住 ・仮設焼却施設の建設 ・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ）の回収を実施中
制限区域の片付けごみ等の仮置工事準備中

・片付けごみ（粗大ごみ、廃家電）の回収を実施済※平成 24 年

場１か所（大川原地区）供用開始

・特に危険なブロック塀等（6 件）の解体撤去を実施済

12 月 10 日に済・被災家屋等（倒壊しているか、余震により倒壊する恐れがあるなど特に危険な家屋や塀を含む）（123 件）の解体撤去工事実施中。

区域見直し

・被災家屋等の解体撤去の申請を受付中
・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中
富岡町※平成 25 年

・災害廃棄物及び片付けごみの仮 ・毛萱地区及び仏浜地 ・津波被災地の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く）
置場１か所（富岡浄化センター付区において仮設処理 ・被災家屋・荒廃家屋等の解体撤去申請を受付中

近）供用開始済施設を稼働中・被災家屋等（倒壊しているか、余震により倒壊する恐れがあるなど

3 月 25 日に特に危険な家屋や塀を含む）（1,655 件）の解体撤去工事実施中（600区域見直し件解体済）
・津波被災車両等の撤去・処分を実施中
・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）の回収を実施中
・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中

3/7

市町村
楢葉町

仮置場の確保状況

仮設処理施設の災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

確保状況

・津波被災地の災害廃棄物の仮置 ・波倉地区において仮 ・津波被災地の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く）
場２か所（前原地区、波倉地区）

設焼却施設を稼働中 ・被災家屋等の解体撤去申請を受付済※平成 24 年

仮置場事業完了し、原状復旧済・荒廃家屋の解体撤去申請を受付済

8 月 10 日に・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ご・特に危険な家屋や塀（25 件）の解体撤去を実施済

区域見直し

み、資源ごみ、粗大ごみ）と南部・被災家屋等（1,243 件）の解体撤去工事実施中（基礎 69 件、家屋等

衛生センターからの焼却灰の仮811 件解体済）※平成 27 年

置場１か所（井出地区）供用開始

・津波被災車両等の撤去・処分を実施済

9 月 5 日に避済・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）

難指示区域

・廃家電の仮置場１か所（山田岡の回収を実施中

解除地区）供用開始済

・片付けごみ（可燃ごみ）を南部衛生センター（楢葉町）で処理中

・粗大ごみ、解体家屋等の仮置場・し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）の汲み取り・１か所（前原地区）供用開始済

処理を実施済・片付けごみ（不燃ごみ）の仮置場１か所（前原地区）供用開始済

4/7

市町村
飯舘村

仮置場の確保状況

仮設処理施設の災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

確保状況

・片付けごみ等の仮置場３か所（虎 ・小宮地区において仮 ・倒壊建物等（1 件）の解体撤去工事実施済
捕地区、佐須地区、二枚橋地区）※平成 24 年

供用開始済

7 月 17 日に・解体廃棄物の仮置場１か所

区域見直し（小宮中屋敷地区）供用開始済

設焼却施設を稼働中 ・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、廃家電）の回収を実・蕨平地区において仮施中

設焼却施設を稼働中 ・片付けごみのうち屋外残置廃棄物の回収を実施中
・被災家屋・荒廃家屋等の解体撤去の申請を受付中
・被災家屋等（1,146 件）の解体撤去工事実施中（379 件解体済）

川俣町※平成 25 年

・片付けごみ等の仮置場２か所（山 ・処理方針検討中

・被災家屋等（特に緊急性の高いもの）（1 件）の解体撤去を実施済

木屋田の神地区、向出山地区）供・被災家屋・荒廃家屋等の解体撤去の申請を受付済

用開始済

・被災家屋等（350 件）の解体撤去工事実施中（153 件解体済）

8 月 8 日に区・片付けごみ、（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、廃家電）及び屋外域見直し

残置廃棄物を回収中
・し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）くみ取り・処理を実施済

5/7

市町村
葛尾村

仮置場の確保状況

仮設処理施設の災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

確保状況

・片付けごみ等の仮置場を各行政 ・地蔵沢地区において ・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）区ごとに確保済※平成 25 年

仮設焼却施設を稼働の回収を実施中

中・被災家屋・荒廃家屋等の解体撤去の申請を受付済

3 月 22 日に・被災家屋等（357 件）の解体撤去工事実施中（152 件解体済）

区域見直し

・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中※平成 28 年
6 月 12 日に避難指示区域解除（帰還困難区域を除く）

田村市

・設置しない方針

・設置しない方針（既 ・被災家屋等(19 件)の解体撤去工事実施済
存の処理施設にて処※平成 24 年

理中）

4 月 1 日に区域見直し※平成 26 年
4 月 1 日に避難指示区域解除

6/7

市町村
川内村

仮置場の確保状況

4 月 1 日に区災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況

確保状況

・片付けごみ等の仮置場１か所（五 ・五枚沢地区において ・被災家屋等(102 件)の解体撤去工事実施済枚沢地区）供用開始済※平成 24 年

仮設処理施設の仮設焼却施設での減 ・片付けごみの回収を、回収希望が無かった世帯等を除き実施済
容化処理完了・し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）の汲み取り・処理を実施済

域見直し※平成 26 年
10 月 1 日に区域見直し※平成 28 年
6 月 14 日に避難指示区
域解除

7/7