平成 30 年 9 月 21 日

福島地方環境事務所の最近の動き（今週の福島）【最近の動きのポイント】○ 除染・廃棄物対策関連
・双葉町、大熊町、浪江町及び富岡町の特定復興再生拠点区域において、建物等解体撤去及び除染工事を実施中です
・飯舘村の特定復興再生拠点区域において、建物等解体撤去及び除染工事に着工予定です（9/28）○ 中間貯蔵施設関連・第２期施設のうち、双葉町郡山地区の受入・分別施設及び土壌貯蔵施設（いずれも双葉①工区）において運転を開始しました（9/18）＜除去土壌等の輸送の進捗状況＞
今年度の輸送対象物量
約 180 万㎥

搬入済量（９/18 時点）
約 55.9 万㎥

進捗率
約 31.3％

累積の輸送対象物量
約 1,400 万㎥

搬入済量（９/18 時点）
約 131.8 万㎥

進捗率
約 9.5％○ リスクコミュニケーション等関連・自治体職員や相談員等の活動の支援、住民の放射線に関する理解醸成の支
援、環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です・「ＧＴＦグリーンチャレンジデー２０１８ｉｎ新宿御苑」に出展します（9/29、30）
・環境再生プラザにおいて「ふくしま“みち”さがし」を実施します-1-Ⅰ．除染・廃棄物対策関連１

特定復興再生拠点区域の解体・除染について
帰還困難区域内における特定復興再生拠点区域において、各町村の策定した計画に基づき、家屋解体・除染等を実施しています。

○ 最近の動き・双葉町、大熊町、浪江町及び富岡町において、建物等解体撤去及び除染工事を実施中です。
・飯舘村の特定復興再生拠点区域において、建物等解体撤去及び除染工事に着工予定です（９月 28 日）。
詳細は別添 1、3 のとおり
２

避難指示解除済み地域等の除染・廃棄物処理関連事業について
帰還困難区域を除き、3 月に 8 県 100 市町村のすべてで面的除染が完了し、必要なフォローアップ等を実施しています。
各市町村において、必要な被災家屋等の解体等の廃棄物処理を実施しています。
仮置場で除去土壌・廃棄物等を保管しています。搬出が終わった仮置場については、順次、早期の解消を目指し原状回復を実施しているところです。
○

除染事業及び被災家屋等の解体等の実施状況（除染特別地域、汚染廃棄物対策地域）
別添 1 のとおり○

仮設焼却施設における処理状況
別添 4 のとおり○

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況
別添 5 のとおり

Ⅱ．中間貯蔵施設関連
中間貯蔵施設の整備及び除去土壌等の中間貯蔵施設への搬入を実施しています。
（１）最近の動き○ 第２期施設のうち、双葉町郡山地区の受入・分別施設及び土壌貯蔵施設（いずれも双葉①工区）について９月 18 日から運転を開始しました。
別添 6 のとおり○

除去土壌等の輸送の進捗状況
今年度の輸送対象物量
約 180 万㎥

搬入済量（９/18 時点）
約 55.9 万㎥

進捗率
約 31.3％

累積の輸送対象物量
約 1,400 万㎥

搬入済量（９/18 時点）
約 131.8 万㎥

進捗率
約 9.5％-2-（２）平成 30 年度の進捗状況○ 除去土壌等の輸送搬出市町村今年度の搬出可能量(㎥)（9 月 18 日までの搬入実績）
今年度の学校等(現場保管)からの輸送予定量(㎥)

今年度の搬入済量(㎥)

累積搬入済量（㎥）

22,2007,800
8,327
30,725
16,10016,851
113,200
20,651
48,71331,9001,307
10,86731,92557,381
72,400
162,400
46,02889,47732,44547,00042,400147,000
44,182
95,546
13,04759,966
132,700
19,51655,994130,300
71,40029,462
45,989飯舘村
47,72676,017
151,600
中通り
福島市
78,70020,00017,01541,890郡山市
20,90060,814
124,181
67,200白河市
33,800100
19,35243,813須賀川市
22,0003,600
14,25829,183二本松市
50,00017,681
61,462
田村市
300
17,85944,34947,800伊達市
62,6006,000
18,86539,783
本宮市
10,837
34,122
20,600桑折町
19,200831
17,465
国見町
16,300
6,948
18,292
川俣町
71,60028,11950,398大玉村
13,700
7,073
16,338
鏡石町
0300
323
7,853
天栄村
16,1002,680
12,351
西郷村
54,90023,61844,702
泉崎村
15,2005,324
15,755
中島村
6,400
5,827
14,054矢吹町
13,9007,279
16,876
三春町
24,40014,189
合計
1,728,000
59,000559,319 1,317,984※※ フレキシブルコンテナ等 1 袋の体積を 1 ㎥と換算しています。
※ 中間貯蔵施設への搬入済量（2018 年５月末時点）及び輸送待機量（焼却前の可燃物を含む仮置場等で保管している量（国直轄除染：2018 年５月末時点、市町村
浜通り

いわき市
相馬市
南相馬市
広野町
楢葉町
富岡町
川内村
大熊町
双葉町
浪江町
葛尾村

-3-

除染：2018 年３月末時点）及び仮設焼却施設等で減容化し保管されている量（国直轄除染：2018 年５月末時点、市町村除染：2018 年３月末時点））の合計量。
※ 10 万㏃/㎏超の廃棄物、その他現時点で定量的な推計が困難な帰還困難区域の除染等で発生した（発生することが見込まれる）除去土壌等は含まれていません。
※ 累積搬入済量の合計値には、2018 年３月末時点で搬入が完了している市町村の搬入量が含まれているため、記載されている市町村の累積搬入済量の合計とは数字が一致しません。
○

中間貯蔵施設及び周辺の空間線量率等
こちらから御確認ください（中間貯蔵施設及び周辺モニタリング（JESCO サイト）
http://www.jesconet.co.jp/interim/operation/monitoring.html#hokanba○

中間貯蔵施設に係る工事等について工事等の一覧は別添 2 のとおり

Ⅲ．放射線健康リスクコミュニケーション等関連①自治体職員や相談員等の活動の支援、②住民の放射線に関する理解醸成の支援、③環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です。
（１）最近の動き○ 環境再生プラザにおいて専門家派遣・モニタリング支援（説明・測定・資料作成支援）・移動展示等を実施中です。
○ 放射線を可視化するガンマカメラを活用した、住民向けリスクコミュニケーション支援事業を実施中です。
○ 富岡町（9/19･白河会場）において、ホールボディ・カウンタによる内部被ばく線量測定を実施しました。
○ いわき市において、住民セミナー（9/22）を開催します。
○ 富岡町（9/26～29）において、ホールボディ・カウンタによる内部被ばく線量測定を実施します。
○ 9 月 29 日、30 日に新宿御苑で開催される「ＧＴＦグリーンチャレンジデー２０１８ｉｎ新宿御苑」に出展します。「福島県双葉郡 復興応援&チャレンジ」というテーマのもと、町の方々やボランティアの学生が双葉郡の復興の歩みを PR します。
別添 7 のとおり○ 環境再生プラザが実施するイベント「ふくしま“みち”さがし」では、「浪江から避難指示解除後のくらしを知る」をテーマに 10 月 7 日～8 日（1 泊 2 日）のバスツアーを実施します。
別添 8 のとおり-4-

（２）これまでの実施状況項（9 月 21 日時点）
実施回数

目

H29 年度

今年度① 自 治 体 職 員 や 相 （ア）職員向け研修会
77 回
26 回
談員等の活動の（イ）専門家派遣
47 回
7回
支援
（ア）住民セミナー
72 回
18 回（イ）車座意見交換会
62 回
24 回
（ウ）個人線量測定の支援(WBC)
83 日
39 日
②住民の放射線に関 （エ）リスクコミュニケーション拠点（長崎大、弘前大）にする理解醸成の支援
よる活動（オ）ガンマカメラ活用リスク
コミュニケーション支援事業③環境再生等に関する情報発信（環境再生プラザ）（ア）専門家派遣（イ）移動展示-5-

184 台・日104 台・日

142 件
42 件［55 日］

60 件
19 件［30 日］

別添１
除染事業及び被災家屋等の解体等の工事一覧（除染特別地域、汚染廃棄物対策地域）
市町村

工事名

南相馬市

○平成 29 年度南相馬市環境復旧等工事（H30/2/13～）※H30.3 月に着工
○平成 30 年度南相馬市建物解体等撤去工事（H30/8/8～）※着工準備中浪江町○平成 29 年度（平成 28 年度繰越）浪江町フォローアップ除染等工事（H29/9/25～）※H29.10 月に着工
○平成 30 年度浪江町仮置場復旧等工事（H30/5/15～）※H30.7 月に着工
○平成 30 年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）(H30/6/20～)※H30.8 月に着工
○平成 29 年度浪江町建物解体等撤去工事（H30/1/25～）※H30.3 月に着工
○平成 30 年度浪江町被災建物等解体撤去工事（H30/4/11～）※H30.6 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中

双葉町○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H29/12/4～）※H29.12 月に着工
○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 2）（H30/1/10～）※H30.2 月に着工
○平成 29 年度双葉町建物解体等撤去工事（その 2）（H30/2/8～）※H30.4 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請を受付中

大熊町○平成 30 年度（平成 29 年度繰越）大熊町仮置場復旧等工事（H30/7/19～）※H30.8 月に着工
○平成 29 年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H30/1/25～）※H30.3 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請を受付中（注）下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事-6-市町村

工事名

富岡町○平成 29 年度(平成 28 年度繰越)富岡町除染等工事(夜の森地区他)（H29/5/22～）※H29.6 月に着工
○平成 29 年度(平成 28 年度繰越)富岡町フォローアップ除染等工事（H29/9/26～）※H29.10 月に着工
○平成 30 年度富岡町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H30/8/7～）※H30.8 月に着工
○平成 29 年度富岡町建物解体等撤去工事（その 2）（H29/12/27～）※H30.3 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中

楢葉町○平成 29 年度楢葉町仮置場復旧等工事（H29/4/19～）※H29.5 月に着工
○平成 30 年度（平成 29 年度繰越）楢葉町仮置場復旧等工事（H30/7/5～）※H30.8 月に着工
○平成 30 年度楢葉町建物解体等撤去工事（H30/7/9～）※H30.7 月に着工

飯舘村

○平成 30 年度（平成 29 年度繰越）飯舘村仮置場復旧等工事（H30/4/10～）※H30.4 月に着工
○平成 30 年度飯舘村特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（H30/9/4～）※H30/9/28 着工予定
○平成 30 年度飯舘村建物解体等撤去工事（H30/4/13～）※H30.6 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付終了

川俣町○平成 30 年度（平成 29 年度繰越）川俣町仮置場復旧等工事(H30/6/29～）※H30.6 月に着工
○平成 30 年度川俣町建物解体等撤去工事（公共特殊建物）（H30/7/26～）※着工準備中葛尾村○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)葛尾村仮置場復旧等工事（その 2）（H30/6/20～）※H30.7 月に着工
○被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中

田村市○平成 30 年度田村市・川内村仮置場復旧等工事（H30.8.21～）

川内村※着工準備中（注）下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事-7-別添２
中間貯蔵施設に係る工事等の一覧
工事名
土壌貯蔵

○平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事（双葉町）（H28/6/14

施設等～）※H28.11 月に着工、H29.12 月貯蔵開始○平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事（大熊町）（H28/6/14～）※H28.11 月に着工、H29.10 月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（双葉 1 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/11～）※H29.10 月に着工、H30.9 月 18 日から受入・分別施設の運転開始及び貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（双葉 2 工区）土壌貯蔵施設等工事 （H29/5/18～）※H30.1 月に着工、今年度冬以降に貯蔵開始見込み○平成 29 年度中間貯蔵（大熊 1 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/11～）※H29.11 月に着工、H30.7 月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（大熊 2 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/11～）※H29.9 月に着工、H30.7 月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵（大熊 3 工区）土壌貯蔵施設等工事（H29/5/18～）※H29.11 月に着工、H30.7 月受入・分別施設の運転開始、9 月 27 日に貯蔵開始見込み○平成 30 年度中間貯蔵（双葉 3 工区）土壌貯蔵施設工事 （H30/4/6～）※H30.9 月に着工
○平成 30 年度中間貯蔵（大熊 4 工区）土壌貯蔵施設等工事（H30/4/5～）※今年度中に着工予定○平成 30 年度中間貯蔵（大熊 5 工区）土壌貯蔵施設等工事（H30/4/10～）※今年度中に着工予定廃棄物○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物処理そ関連施設の 1 業務（H30/3/1～）※今年度中に着工予定、H31 年度内に稼働予定○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物処理その 2 業務（H30/3/1～）※今年度中に着工予定、H31 年度内に稼働予定○平成 29 年度中間貯蔵（双葉工区）廃棄物貯蔵施設工事（H30/3/9～）※H30.6 月に着工、H31 年度内に稼働予定

-8-

工事名
○平成 29 年度中間貯蔵（大熊工区）廃棄物貯蔵施設工事（H30/3/8～）※H30.7 月に着工、H31 年度内に稼働予定
その他○平成 29 年度中間貯蔵に係る焼却灰保管場設置等工事（大熊町・双葉町）

施設等（H29/12/23～）○平成 29 年度保管場等整備工事（大熊町・双葉町）（H30/1/19～）○平成 30 年度中間貯蔵施設区域内他道路工事（H30/7/19～）○平成 30 年度焼却灰保管場設置等工事（大熊町・双葉町）（H30/8/24～）-9-別添３

特定復興再生拠点区域整備の状況（2018年９月21日時点）○ 福島復興再生特別措置法の改正(H29.5)により、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域内に、避難指示を解除し、居住を可能とする「特定復興再生拠点区域」を定めることが可能となった。
○ 市町村長は、特定復興再生拠点区域の設定及び同区域における環境整備 （除染やインフラ等の整備）に関する計画を作成。 同計画を内閣総理大臣が認定し、復興再生に向けて計画を推進（計画認定から５年を目途に避難指示解除を目指す）。
○ これまでに、以下６町村の計画が認定され、双葉町、大熊町、浪江町、富岡町で解体・除染工事に着工。
大熊町（2017.11.10認定、約860ha ）双葉町（2017.9.15認定、約560ha ）②①先行除染済（約40ha）①
先行除染済（約147ha）

先行除染済（約147ha）【工事状況】①復興シンボル軸解体・除染工事（解体55件、除染約7ha） ：12月25日着工②駅東等解体・除染工事（解体640件、除染約90ha）：実施中【工事状況】①下野上地区の西エリアを中心とした解体・ 除染工事
（解体460件、除染約160ha） ： 3月9日着工

富岡町（2018.3.9認定、約390ha ）浪江町（2017.12.22認定、約660ha）②①
先行除染実施中（約44ha）【工事状況】①一部道路の除染工事(除染約4ha)：完了②３地区における解体・除染工事（解体60件、除染約30ha）：実施中

先行除染実施中（約44ha）【工事状況】①夜ノ森駅周辺の除染工事(除染約0.3ha)：完了②拠点北エリアの解体・除染工事（解体300件、除染約80ha）：実施中

葛尾村（2018.5.11認定、約95ha ）飯舘村（2018.4.20認定、約186ha）①【工事状況】 解体・除染工事について調整中【工事状況】①長泥地区の居住促進ゾーンを中心とした解体・除染工事(解体20件、除染約30ha)：9月28日着工予定- 10 -

別添４

仮設焼却施設における処理状況
平成 30 年 9 月 21 日
立地地区

進捗状況

処理能力

処理完了

７ｔ/日

飯舘村
処理完了
（小宮地区）

５ｔ/日

川内村

富岡町

稼働中（平成 27年４月より）500ｔ/日

南相馬市

稼働中（平成 27年４月より）

400ｔ/日葛尾村

稼働中（平成 27年４月より）

200ｔ/日

浪江町

稼働中（平成 27年５月より）

300ｔ/日飯舘村
稼働中（平成 28（蕨平地区） 年１月より）

240ｔ/日

楢葉町

稼働中（平成 28年 11 月より）200ｔ/日

大熊町

稼働中（平成 29年 12 月より）200ｔ/日

双葉町

建設工事準備中

300ｔ/日

処理済量(除染廃棄物/災害廃棄物)（平成 30 年 7 月末時点）

排ガス中の放射性物質濃度

約 2,000 トン－（0 トン/約 2,000 トン）

約 2,900 トン－（0 トン/約 2,900 トン）

約 154,000 トン

1 号炉

2 号炉

（約 100,000 トン/約 54,000 トン）

－

N.D.

約 187,000 トン

1 号炉

2 号炉

（約 99,000 トン/約 88,000 トン）

N.D.

N.D.

約 107,000 トン

N.D.

（約 76,000 トン/約 31,000 トン）

約 171,000 トン

N.D.

（約 71,000 トン/約 100,000 トン）

約 115,000 トン

1 号炉

2 号炉

（約 80,000 トン/約 35,000 トン）

N.D.

N.D.

約 73,000 トン

N.D.

（約 43,000 トン/約 30,000 トン）

約 30,000 トン

N.D.

（約 22,000 トン/約 8,000 トン）

－

1 号炉

2 号炉－－※排ガス中の放射性物質濃度は直近の結果を記載。N.D.とは検出下限値未満（廃棄物関係ガイドラインに定める検出下限値（2Bq/m3）以下）であることを示している。

- 11 -

別添５

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況
平成 30 年 9 月 21 日
【最新の進捗状況】
搬入量（袋数）期間
9/12～9/18

実績（袋）

累計

1,10135,547※搬入は平日のみ実施しています。

※搬入量（袋数）は天候や調整状況により変動します。

【これまでの進捗状況】
搬入量（袋数）
期間

実績（袋）

累計

平成 29 年 11 月

707707平成 29 年 12 月

2,746

3,453

平成 30 年 １月

1,866

5,319

平成 30 年 ２月

2,523

7,842

平成 30 年 ３月

4,060

11,902

平成 30 年 ４月

4,965

16,867平成 30 年 ５月4,287

21,154平成 30 年 ６月

5,615

26,769平成 30 年 ７月

3,445

30,214平成 30 年 ８月

2,504

32,718平成 30 年 ９月(18 日まで)

2,829

35,547

搬入状況や環境モニタリング結果など、特定廃棄物埋立処分事業の進捗状況については、ホームページにて公表しています。
http://shiteihaiki.env.go.jp/tokuteihaiki_umetate_fukushima/progress/- 12 -

運転開始の施設（第２期・双葉①工区）について2017年11月に施設の工事に着手。
受入・分別施設及び土壌貯蔵施設が、９月18日から運転開始。

受入・分別施設

土壌貯蔵施設（貯蔵容量：約23万㎥）- 13 -

別添６

GTFグリーンチャレンジデーに出展 福島県双葉郡 復興応援&チャレンジ！ 別添７

福島県双葉郡 復興応援&チャレンジ！ブース●展開内容
・双葉郡（富岡・楢葉・大熊・双葉）の地域活性化の取組の様子を発信
・学生ボランティアが参加し、ブースで双葉郡のPRをサポート
スタッフ荷物置きテーブル

42インチ
モニター
(自立スタンド付)

自立パネル(メッセージ貼り付け)
メッセージ記入台

写真掲出

メッセージ掲出
撮影
カメラマン

米ストックスペースプリンター設置テーブル

写真受渡し

学生

富岡まつり①

富岡まつり②

富岡楢葉農業楢葉双葉エリア
復興マップ(A0)

大熊

なすぎも
環境再生編

自治体
学生

開梱済みお米ストックテーブル

お米配布 クイズ回収／お米配布

お米配布

双葉

なすぎも
環境再生編
なすぎも環境再生編

自治体

県木連WS

学生

ならは米① ならは米②

学生

昨年の様子

- 14 -

なすぎも環境再生編

学生

GTFグリーンチャレンジデーに出展- 15 -

参考資料

- 16 -

- 17 -