第66回(2022年度) 北海道開発技術研究発表会論文

北見二期地区の用水施設改修施工事例―通年取水管水路における弁類改修の施工事例―
網走開発建設部 北見農業事務所○上野 珠菜渡辺 秀博
藤井 幸基

かんがい排水事業北見二期地区は、前歴事業北見地区（昭和45年度～平成９年度）で造成された用水施設改修及び、未整備区域の用水施設新設整備を行うため令和２年度に新規着手している。
本報告では、用水施設の改修のうち、管水路に附帯する弁類（空気弁、制水弁、排泥弁、分水弁）の改修に係る、地元調整、設計、施工上の課題等について事例を含めて報告するものである。
キーワード：設計・施工、長寿命化、維持・管理

業生産性が低く、営農上の支障となっている。
また、貯水池、用水路等の用水施設は、経年的な劣化等により施設の維持管理に多大な費用と労力を要してい本地区は、北海道北見市に位置する2,591haの畑作地る。
帯であり、小麦、小豆及びてんさいに、たまねぎ等の野このため、本事業では、水需要の変化に対応した用水菜類を組み合わせた農業経営のほか、飼料作物を栽培し、再編により、新たに畑地かんがい用水を確保するととも乳用牛を飼養する酪農経営が展開されている。に、貯水池、用水路等の整備を行い、併せて関連事業に地区内の農業用水は、国営北見土地改良事業（昭和45おいてこれらに接続する用水路を整備することにより、年度～平成９年度）で造成された用水施設により配水さ農業用水の安定供給と維持管理の軽減を図り、農業生産れているが、近年の営農状況の変化に伴い水需要が変化性の向上及び農業経営の安定に資するものである。
しているとともに、地区内の一部では、用水施設が未整備であるため、農業用水は主に降雨に依存しており、農１. 地区の概要

図-1 北見二期地区計画一般平面図

UENO Juna, WATANABE Hidehiro, FUJII Kouki-1021-

２. 事業計画の概要(1)地区全体概要
関係市 ：北見市
事業工期：令和２年度～11年度（予定）総事業費：100億円（事業計画）
受益面積：2,591ha
主要工事：ダム（改修）１箇所
用水路（新設）L=11.8㎞
用水路（改修）L=1.1㎞(2)弁類改修概要
地区の主要工事計画のうち、用水路の既設利用区間は経年的な劣化等により附帯施設（弁類）を改修する計画である。

本地区の場合、５月１日から８月31日までは畑へのかん水を行っており、中でも玉ねぎは全国一の生産量を誇っている地域のため、この時期の送水停止は不可である。
よって、用水使用量が減る９月１日以降の送水停止の可能性について地元と調整し、受益者の使用実態（防除等）に最大限配慮した結果、昨年度と今年度は11月上旬から送水停止することとした。
また、通水再開は２月上旬から玉ねぎの育苗が始まる
ため、１月末までに弁類改修工事を終え、水張り試験を行っている。
一方、施工期間が冬期の３ヶ月弱と厳しい条件となるため、今後、防除用水等の圧力を必要としない用水確保の検討を行い、送水停止時期を早めることが望まれる。
(2)施工計画策定上の検討事項
本地区の弁類は、弁室内設置タイプ（図-2、図-3）と土中埋設保護管タイプ（図-4）がある。
前者には、主に制水弁、排泥弁、空気弁が設置されており、後者には主に分水弁、空気弁が設置されている（表-2）。
表-2 令和４年度 弁類改修工事状況
弁類工事箇所
路線名

空気弁工
弁室

写真-1 弁類の劣化状況

排泥弁工

保護管

北陽送水３号幹線用水路

弁室

制水弁工

保護管
1

北陽配水３号幹線用水路

2弁室

分水工

保護管
4

1

３. 弁類改修を進める上での課題等
弁類改修は、電球ソケットから古い電球を外し、新しい電球を取り付ける、といった単純な作業ではなく、様々な調整や施工計画の検討が必要である。
特に本地区は、通年取水のため送水停止、用水管内水抜き後の施工となり、これに伴う調整が必要である（表-1）。
表-1 北見地区の最大取水量
期間等
区分
富里ダム

５月１日から５月15日まで(㎥/s)

５月16日から７月31日まで(㎥/s)

８月１日から８月31日まで(㎥/s)

９月１日から翌年４月30日まで(㎥/s)

年間
総取水量
(千㎥)

0.475

0.610

0.361

0.072

5,020

(1)地元調整と送水停止期間
本地区は通年取水のため弁類改修工事の際は、送水停止、用水管内水抜き後の施工となる。ここで、送水停止期間（弁類改修工事期間）の設定については、施設管理者である土地改良区と十分調整する必要がある。

北陽送水１号幹線用水路1

北陽送水２号幹線用水路

8計
52

大正配水２号幹線用水路

改修対象となる弁類は、既設利用の用水路30路線に点在しており、管理施設（制水弁）77箇所、通気施設182箇所、排泥施設93箇所、分水施設59箇所、計411箇所を改修する計画である。

保護管

4922141619

北陽配水２－１号支線用水路

654132829計157931521465

弁室内設置タイプ改修の施工上の課題は、弁室の人孔から弁類が出し入れ可能か等について、前歴事業の完成図書、現地調査等を踏まえ施工計画を検討する必要がある。主な検討事項は以下の通りである。
①人孔寸法に対する弁類の寸法②梯子撤去の要否③弁室内での弁類移動方法④弁類の吊り上げ（下げ）方法等⑤弁類資材の規格等確認（バルブの面間長等）
土中埋設保護管タイプ改修の施工上の課題は、弁類の設置箇所により条件は異なるが、弁室内設置タイプと同様に前歴事業の完成図書、現地調査等を踏まえ施工計画を検討する必要がある。主な検討事項は以下の通りである。
①前歴事業の用地図確認（用地買収の状況）②掘削が伴うため掘削土の仮置き場所、重機、資材等の必要範囲、施工箇所までの工事用道路確保の有無（図-5）③②に伴う工事使用地契約（土地利用形態によっては作物補償、立木補償が伴う）

UENO Juna, WATANABE Hidehiro, FUJII Kouki-1022-④道路敷地等の場合は、施工に伴う協議（片側交互通行等）

図-4 【土中埋設保護管タイプ】北陽配水（分水工）正面図

図-2 【弁室内設置タイプ】北陽送水・配水（排泥弁、制水弁）正面図

図-5 空気弁 工事用道路（敷鉄板）配置図
図-3 【弁室内設置タイプ】北陽送水・配水（排泥弁、制水弁）平面図

４. 弁類改修の設計から工事発注まで弁類改修にあたり、調査・設計から施工までの流れについて、本地区の土中埋設保護管タイプの事例を紹介する。
(1)改修路線の選定
弁類改修は、送水停止を行い用水管路内の水抜きを行う必要があることから、路線毎の改修を行うこととして

UENO Juna, WATANABE Hidehiro, FUJII Kouki-1023-

おり、事業計画時点の年度計画を基本としながら施設管理者の土地改良区と調整を図り、改修路線を選定している。（調査・設計前年度）(2)調査立ち入りに係る地権者への周知調査に際し民地への土地の立ち入りが必要となることから、地権者への周知を行う。
この際、地権者の大部分は土地改良区組合員のため連絡先がわかるが、組合員以外の地権者に対しては住所を調べ直接訪問している。（調査・設計発注前後）

昨年度工事では、計画通水量の10％から20％で慎重に充水し、３路線で約１週間を要した。充水後24時間経過し、改修した弁類と本管接続部等から漏水がないことを確認し、本格運用を行っている。
充水作業は１月末の厳冬期であり、現地作業は待機時間も多く厳しいものだったが、施工業者、土地改良区、農業事務所で連携し無事に充水作業を終えた。

６. おわりに

北見二期地区は令和２年度に新規着手し、弁類改修工事は昨年度から実施している。
(3)調査・設計
２カ年の工事経験から思うことは、新規用水施設の工弁類改修の施工計画策定にあたり、既存資料の確認、事と異なり、弁類改修工事は路線内で点在している工事弁類改修箇所の調査を行う。
であるため、１工事で数十箇所の仮設計画が必要となる
前節で主な検討事項を挙げたが、調査結果を踏まえ施など、非常に手間がかかるということである。他方、１設管理者等と調整を図り施工計画を策定する。
また、仮設計画を踏まえた工事使用地図の作成も行う。 工事で条件が異なる現場が多数あるということは、工事を担当する若手技術者の良い経験になると思われる。
今回は紹介していないが本地区では、弁類改修のほか、(4)地権者への工事内容説明
富里ダムの付帯設備改修も予定している。
施工計画及び工事使用地図ができた段階で、地権者へ更新事業は今後増えていくと思うが、本報告を含め実の説明を行う。
施地区の実績を蓄積し、今後の事業計画策定や実施地区
この際、工事年度、施工時期、仮設計画、工事使用地の事業推進の参考となれば幸いである。の範囲等について説明する。
また、工事使用地が農地の場合は、作付作物の確認を行う。なお、土地所有者と耕作者が異なる場合は両者に説明が必要となる。
(5)用地処理工事使用地、作物補償等について地権者へ説明し了解された後、用地課に用地処理要求を依頼する。
工事前年度に用地課へ依頼し、工事着手までに用地契約を済ませる。
本地区の事例では、11月から翌年３月までを工事使用地期間としている。

５. 弁類改修工事後の通水再開
弁類改修工事は11月上旬の送水停止後、用水管路内の水抜きを行ってから行う。
水抜き完了後、順次弁類改修工事を行い、全ての工事が完了してから用水管路に充水する。

UENO Juna, WATANABE Hidehiro, FUJII Kouki-1024-

写真-2 厳冬期充水作業中の昼食