安倍川取組状況一覧○：実施予定○概ね５年間で実施する取組●：実施済み資料２（以下同様）

H28.5の取組方針作成時の状況を示します。

具体的な取組の柱

実施する機関

事項

主な内容

目標時期

安倍川
大規模氾濫に関する減災対策協議会

協議会・幹事会の開催

静岡地域
豪雨災害減災協議会

協議会・幹事会の開催

地
域
静 住
岡 民

国

県 市

毎年出水期前

●

●

●

適時

●

●

●

具体的取組

平成２８年度
取組実績

平成２９年度
取組予定

引き続き実施引き続き実施

平成２８年度から実施

平成２９年度完了予定

引き続き実施引き続き実施引き続き実施引き続き実施

平成２８年度から実施

引き続き実施－

平成２９年度から実施

平成２８年度から実施

引き続き実施１）ハード対策の主な取組■土砂を含む流れの速い洪水を洪水を河川内で安全に流す対策①浸透対策（堤防の質的強化）②流下能力対策（堤防整備、河道掘削）③河岸侵食・洗掘対策（低水護岸整備、水制工〈巨石付き盛土砂州〉）●静岡
河川・堤防整備、河道掘削、河川改修等

引き続き実施・天端の保護

平成28年度から順次 ○静岡
実施
河川■危機管理型ハード対策①天端の保護■被害軽減のための迅速かつ的確な避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備①「避難行動や水防活動の基準となる雨・雨量・水位等の観測データ及び洪量・水位等の観測データ」「洪水時の状況」
水時の状況を把握・伝達するためのの把握及び情報を伝達するための基盤整
基盤整備
備引き続き実施●静岡
活用 活用 活用河川

②堤防監視の効率化及び水防団等の巡視支援の取組として、急流土砂河川であり ・簡易水位計や量水標、CCTVカメラ 平成28年度から順次 ●静岡
河岸侵食や洗掘が多く発生しているため、 の設置実施
河川
簡易水位計や量水標、CCTVカメラの設置③迅速な水防活動を支援する新技術を活 ・水のう等の配備検討用した水防資機材の配備検討及び訓練 ・水のう等の活用訓練の検討

平成29年度から順次 ○静岡実施
河川○④洪水氾濫時に緊急対応等に支障が生じ ・安倍川出張所の非常用電源施設を 平成29年度から順次 ○静岡
ないために庁舎等の耐震化
移設実施
河川⑤決壊等が発生した場合、被害を最小限に抑えるため、迅速に水防活動及び緊急・河川防災拠点等の検討・整備
復旧活動を行う拠点として河川防災拠点等の検討・整備

平成28年度から順次 ○静岡
実施
河川２）ソフト対策の主な取組 ①迅速な避難と被害の最小化に向けた地域住民の防災意識向上のための取組■平常時からの住民等への周知・教育・訓練①想定最大規模降雨を対象とした洪水浸 ・洪水浸水想定氾濫区域図・氾濫シ
水想定区域図の策定・公表
ミュレーションの策定・公表

平成28年度出水期○静岡
活用 活用 活用
前まで
河川

②想定最大規模降雨を対象とした氾濫シミュレーションの作成・公表

・氾濫シミュレーションの作成・公表

平成28年度～○静岡
活用 活用 活用河川

平成２８年度から実施

平成２９年度完了予定③想定最大規模降雨を対象とした洪水浸水想定区域図を基にした洪水ハザードマップの作成・周知・洪水ハザードマップの作成・周知

平成28年度内○ 活用

平成２８年度から実施

引き続き実施④地域住民及び小中高等学校における水 ・市内小中学校の総合学習事業の中災害教育の実施
で、水災害教育に取り組んでいく

引き続き実施

平成２８年度完了

●静岡河川
●気象台

●

● 参加

引き続き実施引き続き実施○静岡⑤「水防災意識社会」再構築に役立つ啓 ・住民目線のわかりやすく利用しやす 平成28年度から順次 河川○気象
発資料の作成 （パンフレット、副読本等）
い啓発資料の作成
実施
台

○

○ 活用

平成２８年度から実施

引き続き実施○静岡⑥関係機関と協力・連携した普及啓発活 ・各機関が実施してきた講師派遣や
平成28年度から順次 河川動の実施
イベントに相互協力・支援を行い、普実施○気象（出前講座、ワークショップ等）
及啓発に取り組んでいく
台

○

○ 活用

引き続き実施引き続き実施1

安倍川取組状況一覧○：実施予定○概ね５年間で実施する取組●：実施済み実施する機関具体的な取組の柱事項

資料２（以下同様）

H28.5の取組方針作成時の状況を示します。
主な内容

目標時期

安倍川
大規模氾濫に関する減災対策協議会協議会・幹事会の開催

静岡地域
豪雨災害減災協議会

協議会・幹事会の開催

地域
静 住
岡 民

国

県 市

毎年出水期前

●

●

●

適時●

●

●

○静岡
・現在のタイムラインを検証し、見直 平成28年度から順次 河川しを図っていく
実施
○気象台

○

○静岡
②上記①のタイムラインを踏まえた水害対 ・現在策定した水害対応チェックリス 平成28年度から順次 河川
応チェックリストの検証及び改善検討
トの検証、改善の検討を行う
実施
○気象台

○

具体的取組

平成２８年度
取組実績

平成２９年度
取組予定○

平成２８年度から実施

引き続き実施○

平成２８年度から実施

引き続き実施○

平成２８年度から実施

引き続き実施

平成２８年度から実施

平成２９年度完了予定

平成２８年度から実施

引き続き実施引き続き実施引き続き実施２）ソフト対策の主な取組 ②逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組■情報伝達の強化、避難計画等の策定①タイムラインの検証及び改善に向けた見直しの検討③河岸侵食や洗掘により決壊が予想され ・河岸侵食や洗掘による場合のタイ 平成29年度から順次 ○静岡
る場合のタイムラインの策定
ムラインの策定
実施
河川・警報等における危険度の色分け表④気象台HPにて、気象情報の「危険度の示
平成29年度から順次 ○気象
活用 活用 活用色分け」や「警報級の現象」を分かり易く情台
・「警報級の現象になる可能性」の情
実施
報提供
報提供
○静岡
⑤安倍川上流域の迅速な状況把握及び ・安倍川上流域の迅速な状況把握 平成28年度から順次 河川○ ○関係機関への情報提供・情報共有
・関係機関への情報提供・情報共有
実施○気象台⑥「安倍川総合土砂管理計画」を踏まえた
河床高等の監視⑦発表の対象区域や避難の切迫性等が首長や住民に確実に伝わる洪水予報文、伝達手法の改善⑧洪水対応情報伝達演習の実施

・河床高の監視

引き続き実施

●静岡河川

●

○静岡
平成28年度から順次 河川
共有 活用 活用実施
○気象台
●静岡・情報伝達の相手先・手段・内容等を河川● ●引き続き実施確認するための洪水対応演習を実施●気象台・洪水予報文、伝達手法の改善

平成２８年度完了

引き続き実施引き続き実施・緊急時を想定した首長等と静岡河
平成28年度から定期 ○静岡⑨首長等と静岡河川事務所長とのホットラ川事務所長とのホットラインの連絡訓
的に実施
インの連絡訓練
河川練○

平成２８年度から実施

引き続き実施⑩要配慮者施設における避難計画の策定 ・計画が未作成、訓練が未実施の機 平成28年度から順次 ○静岡
及び訓練
関に対して作成・実施を呼びかける。
実施河川●

引き続き実施引き続き実施○

平成２８年度から実施

引き続き実施－

平成２９年度から実施

平成２８年度から実施

引き続き実施○静岡⑪きめ細やかな情報連絡・情報共有を密・情報連絡室（関係機関との情報ネッ 平成28年度から順次 河川にするための情報連絡室（関係機関とのトワーク〈サブホットライン〉）の改善
実施○気象情報ネットワーク〈階層別連絡網〉）の改善
台○⑫大規模氾濫における二線堤を最大限活平成28年度から順次 ○静岡用するための陸閘閉鎖を考慮した避難計 ・陸閘閉鎖を考慮した避難計画の検討
実施河川画の検討○ 参加⑬洪水時のＣＣＴＶカメラによる堤防監視、 ・ＣＣＴＶカメラによる堤防監視、施設 平成28年度から順次 ○静岡
共有 活用
施設監視の強化
監視の強化
実施
河川■避難行動を促す活動①住民の避難行動を促すためのスマート○静岡・スマートフォン等を活用したリアルタ
平成28年度から順次 河川
フォン等を活用したリアルタイム情報の提
イム情報提供やプッシュ型情報等の実施
供やプッシュ型情報の発信・普及活動の○気象
普及活動の実施
実施台

●

● 活用

引き続き実施引き続き実施

●静岡河川
●気象台

●

●

引き続き実施引き続き実施②避難情報に関する意見交換会の実施

・避難情報に関する関係機関による意見交換会を行い、情報交換・情報共有等の実施

引き続き実施2安倍川取組状況一覧○：実施予定○概ね５年間で実施する取組●：実施済み実施する機関具体的な取組の柱事項

資料２（以下同様）

H28.5の取組方針作成時の状況を示します。
主な内容

目標時期

安倍川
大規模氾濫に関する減災対策協議会

協議会・幹事会の開催

静岡地域
豪雨災害減災協議会

協議会・幹事会の開催

地域
静 住
岡 民

国

県 市

毎年出水期前

●

●

●

適時

●

●

●

具体的取組

平成２８年度
取組実績

平成２９年度
取組予定●

引き続き実施引き続き実施●● 参加

引き続き実施引き続き実施●● 参加

引き続き実施引き続き実施○●引き続き実施引き続き実施○●引き続き実施引き続き実施２）ソフト対策の主な取組 ③洪水氾濫による被害の軽減のための迅速な水防活動・排水活動の取組■水防活動の効率化及び水防体制の強化

・無線やメールなどを活用した情報伝達手段の確保
・情報伝達訓練等の実施

引き続き実施②関係機関が連携した実働水防訓練、重・実働水防訓練の実施
要水防箇所等の合同点検の実施
・重要水防箇所等の合同点検の実施

引き続き実施①水防団等への連絡体制の再確認と伝達訓練の実施●静岡
河川・水防団・消防団、自治体及び地域③地域住民や水防団等が参加する水害リ
引き続き定期的に実 ●静岡住民が参加し、水害リスクの高い箇
スクの高い箇所の共同点検の実施施
河川所の共同点検の実施④水防団の高齢化が進んでおり若年層の ・水防団等に対する水防技術の伝承
入団促進、水防団等に対する水防技術ののための教材の作成
平成28年度から順次 ○静岡
河川
伝承のための教材を作成し、団員や小中 ・団員や小中高等学校への普及啓発
実施
高等学校への普及啓発活動の実施
活動の実施⑤迅速な水防活動を支援するためのス・スマートフォン等を活用したリアルタ
平成28年度から順次 ○静岡
マートフォン等を活用したリアルタイム情
イム情報の提供やプッシュ型情報等実施
河川報の提供やプッシュ型情報等の普及活動の普及活動を実施
を実施⑥水防団等の巡視支援のためにＣＣＴＶカ ・水防団等の巡視支援のため、ＣＣＴ
メラ映像の提供
Ｖカメラ映像の提供

引き続き実施

●静岡
共有 ●
河川

引き続き実施引き続き実施⑦陸閘の閉鎖手順を確認するための訓練の実施

・陸閘の閉鎖訓練の実施

引き続き実施●静岡
河川●

引き続き実施引き続き実施⑧迅速かつ的確な水防活動のために水防団等と河川管理者との意見交換会を実施

・水防団等との意見交換会●－

平成２９年度から実施○

平成２８年度から実施

引き続き実施平成28年度から定期 ○静岡
的に実施
河川

○

⑨迅速かつ的確な水防活動のために土の ・土のうステーション（備蓄砂置き場 平成28年度から順次 ○静岡うステーション（備蓄砂置き場等）の設置等）の設置
実施
河川■排水計画（案）の見直し及び排水訓練の実施①氾濫水を迅速かつ的確に排水するための排水計画（案）の見直し

・排水計画（案）を見直しの実施②排水計画(案）に基づく排水訓練及び関係機関との合同訓練等の実施

・排水訓練の実施③堤防決壊時の対応（情報伝達、復旧工法の検討、排水計画の検討など）を演習することを目的に、堤防決壊シミュレーショ
ンの実施

・堤防決壊時の対応演習（情報伝達、復旧工法の検討など）

○静岡
河川

○

○

平成２８年度から実施

引き続き実施平成28年度から順次 ○静岡
実施河川

○○

平成２８年度から実施

引き続き実施引き続き実施引き続き実施平成28年度引き続き実施3●静岡河川