令和５年度 施設整備計画 事後評価
１．施設整備計画の名称
高槻市立学校施設整備計画

２．計画期間
令和５年度 （１年間）
３．事後評価の実施（１） 実施時期
令和６年６月１０日～令和６年６月１４日 本市施設整備計画事後評価検討委員会を開催（２） 評価の方法
本市施設整備計画事後評価検討委員会において目標の達成度合を評価し、当市のホームページ及び教育委員会事務局学校安全課にて公表する。

４．総合的な所見

施設整備計画への計上事業について、計画通り実施することができた。
今後の学校施設の老朽化に対して必要な対応を行う事に加え、時代とともに求められるニーズへの対応も不可欠である。引き続き、安全で快適な教育環境を提供するために、効率的・効果的な整備を進めていく。

５．各目標の達成状況（１） 老朽化対策を図る整備★長寿命化改良（予防改修）【目標の達成状況】

目標を達成した ／ 達成できなかった【所見】
・【屋根・外壁改修】(長寿命化を図る予防的な外部改修)…小学校1校(体育館)（２） 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備→耐震性の確保や防災機能の強化、バリアフリー化、衛生環境の改善、空調設備の整備、防犯対策などの安全性の確保等を図るためのもの （本市は、大規模改造(質的整備)のトイレ、空調は（４）として整理）★大規模改造〈質的整備〉:（法令等）・（障害） / 防災機能強化【目標の達成状況】

目標を達成した ／ 達成できなかった【所見】

・【エレベーター設置】(バリアフリー化の推進)…中学校１校（校舎）・【法令適合改修】(既存校舎の不適合改修等への適合改修等)…中学校１校（校舎）・【外壁改修】(非構造部材の耐震改修)…小学校１校（体育館）・小学校３校(校舎)・【直圧給水変更改修】…小学校２校

計画通り実施できた

近年の大規模地震においては、外壁の剥落やガス管の破断など『非構造部材』の被害が発生しており、建物本体の被害が軽微な場合も非構造部材の被害は見受けられることから、引き続き、非構造部材耐震化の取り組みを行っていく。
（３） 教室不足の解消等を図る整備【目標の達成状況】
【所見】
該当なし

目標を達成した ／ 達成できなかった（４） 教育環境の質的な向上を図る整備★大規模改造〈質的整備〉：（空調）・（トイレ） / 屋外教育環境【目標の達成状況】

目標を達成した ／ 達成できなかった【所見】

・【空調設備更新等】…小学校４０校（校舎）・中学校１７校(校舎)・【運動場改修】…小学校１校・中学校１校
・【トイレ乾式化等改修（男女乾式・洋式化）】…小学校９校（校舎）・中学校５校（校舎）
今後とも、児童・生徒が安心かつ快適に利用できるよう、計画的に整備を図っていく。

（５） 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備→産業教育施設、幼稚園等施設、学校給食施設、スポーツ施設等の充実を図るためのもの【目標の達成状況】
【所見】
該当なし

目標を達成した ／ 達成できなかった

計画通り実施できた

６．事業ごとの実施状況(50音順)
5
目標

整備方針
学校等の名称

整備箇所
整備内容

全事業期間
（契約～完成）

事業完了
年月日

備考

（４）芥川小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）阿武野小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）阿武山小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）阿武山小学校

南棟1階・南棟2階・南棟3階

トイレ乾式化等改修（男女乾式・洋式化）

R5.5.12～

R5.11.30

R5.11.22

校舎（４）安岡寺小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）磐手小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）大冠小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）奥坂小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）樫田小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（２）川西小学校-給水管等改修(直圧給水)

R5.6.9～R5.10.20

R5.10.19-（４）川西小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）上牧小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）冠小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）北大冠小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）北清水小学校

各種教室、管理諸室等空調設備更新等

R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（２）北清水小学校

南棟外壁外壁改修

R5.6.9～R5.12.15

R5.12.15

校舎（４）北日吉台小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）北日吉台小学校

北棟4階・南棟1階

トイレ乾式化等改修（男女乾式・洋式化）

R5.6.9～R5.11.30

R5.11.29

校舎（４）郡家小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）五領小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）五領小学校

北棟4階

トイレ乾式化等改修（男女乾式・洋式化）

R5.6.9～R5.11.30

R5.11.28

校舎（４）桜台小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）三箇牧小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）芝生小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）清水小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（２）清水小学校

体育館

体育館(外壁)改修

R5.8.4～R6.3.8R6.3.7

屋内運動場（４）寿栄小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）寿栄小学校

北棟2階・北棟3階

トイレ乾式化等改修（男女乾式・洋式化）

R5.5.26～

R5.11.30

R5.11.24校舎（４）高槻小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）竹の内小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）竹の内小学校

北棟1階・南棟4階

トイレ乾式化等改修（男女乾式・洋式化）

R5.5.26～

R5.11.30

R5.11.24

校舎（４）玉川小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）津之江小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（１）桃園小学校

体育館

体育館(屋根・外壁)改修

R5.8.4～R6.3.8R6.2.20

屋内運動場（４）桃園小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）桃園小学校

北棟(東)2階・北棟(東)3階

トイレ乾式化等改修（男女乾式・洋式化）

R5.5.26～

R5.11.30

R5.11.30

校舎（２）富田小学校-給水管等改修(直圧給水)

R5.7.7～

R5.11.10

R5.11.8-（４）富田小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（２）富田小学校

図書館棟外壁図書館(外壁)改修

R5.9.1～

R5.12.22

R5.12.22

校舎（４）南平台小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）西大冠小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）西大冠小学校

北棟3階・南棟4階

トイレ乾式化等改修（男女乾式・洋式化）

R5.5.26～

R5.11.30

R5.11.30

校舎（４）如是小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）柱本小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）土室小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（２）土室小学校

南北棟外壁

外壁改修

R5.5.26～

R5.11.30

R5.11.29

校舎（４）日吉台小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）日吉台小学校

北棟4階・南棟4階

トイレ乾式化等改修（男女乾式・洋式化）

R5.6.9～R5.11.30

R5.11.29

校舎（４）真上小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）松原小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）松原小学校

北棟4階・南棟2階

トイレ乾式化等改修（男女乾式・洋式化）

R5.6.9～R5.11.30

R5.11.28

校舎（４）丸橋小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）南大冠小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）柳川小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）五百住小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）若松小学校

運動場

運動場改修

R5.6.16～

R5.9.29

R5.9.27-（４）若松小学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎

5目標

整備方針
学校等の名称

整備箇所
整備内容

全事業期間
（契約～完成）

事業完了
年月日

備考

（４）阿武野中学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29（４）阿武野中学校

南棟1階・南棟4階

トイレ乾式化等改修（男女乾式・洋式化）

R5.6.9～R5.11.30

R5.11.30

校舎
校舎（４）阿武山中学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）川西中学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）冠中学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）五領中学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）芝谷中学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）芝谷中学校

北棟3階・南棟1階

トイレ乾式化等改修（男女乾式・洋式化）

R5.5.12～

R5.11.30

R5.11.16

校舎（２）城南中学校

北棟・南棟・東棟

法令適合改修R5.6.16～R6.2.16R6.2.14

校舎（４）城南中学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（２）城南中学校

南棟

昇降機設置（S造・４階建）

R5.6.16～R6.2.16R6.2.14

校舎（４）第一中学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）第一中学校

南棟2階・南棟4階

トイレ乾式化等改修（男女乾式・洋式化）

R5.5.26～

R5.11.30

R5.11.14

校舎（４）第二中学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）第三中学校

運動場

運動場改修

R5.6.30～

R5.10.31

R5.9.27-（４）第三中学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）第三中学校

南棟3階

トイレ乾式化等改修（男女乾式・洋式化）

R5.6.9～R5.11.30

R5.11.30

校舎（４）第六中学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）第七中学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）第八中学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）第九中学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）第九中学校

北棟2階・北棟4階

トイレ乾式化等改修（男女乾式・洋式化）

R5.5.12～

R5.11.30

R5.11.16

校舎（４）第十中学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）如是中学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎（４）柳川中学校

各種教室、管理諸室等

空調設備更新等R5.3.1～R6.3.31R6.3.29

校舎