平成 30 年 7 月 13 日

福島地方環境事務所の最近の動き（今週の福島）【最近の動きのポイント】○ 除染・廃棄物対策関連
・双葉町、大熊町、浪江町及び富岡町の特定復興再生拠点区域について、建物等解体撤去及び除染工事を実施中です
・仮設焼却施設における減容化処理量の累計が 100 万トンを超えました○ 中間貯蔵施設関連
・天栄村から平成 30 年度の輸送を開始しました
・第２期施設のうち、大熊①工区の受入・分別施設について 7 月 13 日から運転を開始しました○ リスクコミュニケーション等関連
・自治体職員や相談員等の活動の支援、住民の放射線に関する理解醸成の支援、環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です・環境再生プラザにおいて、「プラザ夏学習」と題した小中学生向けの放射線教室を開催します
・環境省こども霞が関見学デーにおいて、環境再生プラザが移動展示を行います（8/1,2）-1-

Ⅰ．除染・廃棄物対策関連１

特定復興再生拠点区域の解体・除染について
帰還困難区域内における特定復興再生拠点区域について、各町村の策定した計画に基づき、家屋解体・除染等を実施しています。

○

最近の動き・双葉町、大熊町、浪江町及び富岡町について、建物等解体撤去及び除染工事を実施中です。
詳細は別添 1、3 のとおり

２

避難指示解除済み地域等の除染・廃棄物処理関連事業について帰還困難区域を除き、3 月に 8 県 100 市町村のすべてで面的除染が完了し、必要なフォローアップ等を実施しています。
各市町村において、必要な被災家屋等の解体等の廃棄物処理を実施しています。
仮置場で除去土壌・廃棄物等を保管しています。搬出が終わった仮置場については、順次、早期の解消を目指し原状回復を実施しているところです。

○

除染事業及び被災家屋等の解体等の実施状況（除染特別地域、汚染廃棄物対策地域）
別添 1 のとおり○

仮設焼却施設における処理状況
環境省が設置した仮設焼却施設における減容化処理量の累計が、100 万トンを超えました。処理量の内訳は、災害廃棄物（代行処理含む）50 万 7,000 トン、除染廃棄物44 万 2,000 トン、指定廃棄物等 5 万 9,000 トンとなっています。

○特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況
別添 4 のとおり

Ⅱ．中間貯蔵施設関連
中間貯蔵施設の整備及び除去土壌等の中間貯蔵施設への搬入を実施しています。
（１）最近の動き○ 天栄村から平成 30 年度の輸送を開始しました。
別添 5 のとおり
・天栄村 http://josen.env.go.jp/chukanchozou/pdf/moving_soil_plan_tenei_h30.pdf○ 第２期施設のうち、大熊①工区の受入・分別施設について 7 月 13 日から運転を開始しました。
別添 6 のとおり-2-（２）平成 30 年度の進捗状況○ 除去土壌等の輸送（７月 10 日までの搬入実績）
学校等(現場保管)
搬出可能量
搬出市町村
からの輸送予定量
搬入量(㎥)※(㎥)
(㎥)
浜通り
いわき市
22,200
7,800
4,197
相馬市
16,100南相馬市
113,200
3,813
広野町
31,900楢葉町
72,40027,648
富岡町
162,400
22,227
川内村
42,40013,222
大熊町
147,000
23,064
双葉町
132,700
7,470
浪江町
130,300
9,134
葛尾村
71,4004,484
飯舘村
151,600
8,481
中通り
福島市
78,70020,0006,532
郡山市
67,20020,90037,699白河市
33,800
100
9,833
須賀川市
22,000
3,600
9,524
二本松市
50,0008,698
田村市
47,800
300
6,182
伊達市
62,600
6,000
6,841
本宮市
20,6006,271
桑折町
19,200国見町
16,3005,666
川俣町
71,60016,770大玉村
13,700
5,287
鏡石町
0300
天栄村
16,10028
西郷村
54,9007,805
泉崎村
15,2005,324
中島村6,400
5,827
矢吹町
13,9003,109
三春町
24,400
合計
1,728,000
59,000265,136※ フレキシブルコンテナ等 1 袋の体積を 1 ㎥と換算しています。
※ 平成 30 年度の 1 年間の輸送量は、180 万㎥程度です。

-3-○

中間貯蔵施設及び周辺の空間線量率等
こちらから御確認ください（中間貯蔵施設及び周辺モニタリング（JESCO サイト））
http://www.jesconet.co.jp/interim/operation/monitoring.html#hokanba○

中間貯蔵施設に係る工事等について工事等の一覧は別添 2 のとおり

Ⅲ．放射線健康リスクコミュニケーション等関連①自治体職員や相談員等の活動の支援、②住民の放射線に関する理解醸成の支援、③環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です。
（１）最近の動き○ 環境再生プラザにおいて専門家派遣・モニタリング支援（説明・測定・資料作成支援）・移動展示等を実施中です。
○ 飯舘村（7/9）において、放射線セミナーの支援を行いました。
○ いわき市立江名中学校（7/12）において、放射線授業の支援を行いました。
○ ガンマカメラ活用リスクコミュニケーション支援事業を実施中です。
○ 環境再生プラザにおいて、夏休み期間中（7/21～8/31）「プラザ夏学習」と題した小中学生向けの放射線教室を開催します。
別添 7 のとおり○ 環境省こども霞が関見学デー（8/1,2）において、環境再生プラザが移動展示を行います。
※詳細については、環境省「こども見学デー特設ページ」をご参照ください。
http://www.env.go.jp/guide/kids_kengaku/info_h30.html（２）これまでの実施状況（7 月 13 日時点）
実施回数

項目

H29 年度（H28 年度）
77 回（52 回）
47 回（41 回）
72 回（27 回）
62 回（24 回）
83 日（8 日）

今年度

19 回
①自治体職員や相談 （ア）職員向け研修会員等の活動の支援（イ）専門家派遣
5回（ア）住民セミナー
14 回（イ）車座意見交換会
11 回（ウ）個人線量測定の支援(WBC)18 日②住民の放射線に関 （エ）リスクコミュニケーション拠点（長崎大、弘前大）にする理解醸成の支援
よる活動（オ）ガンマカメラ活用リスクコミュニケーション支援事業-4-

184 台・日（186 台・日）

55 台・日142 件(208 件)
42 件③環境再生等に関す （ア）専門家派遣
る情報発信（環境再12 件
42 件［55 日］（イ）移動展示生プラザ）（78 件［92 日］） ［19 日］（ウ）テレビ・「なすびのギモン Part5」（全 8 回）を放送しました。
※Part1 から Part4 も含め、以下のホームページから視聴できます。
http://josen.env.go.jp/nasubinogimon/movie/
・特別番組「いのち、つなぐ 楢葉町・木戸川の今」を放送しました。
（エ）ラジオ・「福島再生へのみち」（全 26 回（ＦＭ局 13 回、ＡＭ局 13 回））を放送しました。
※以下のホームページから視聴できます。
ＦＭ局 http://josen.env.go.jp/plaza/radio_streaming/
ＡＭ局 http://www.rfc.jp/podcast/podcast_program.php?program_id=29（オ）まんが・まんが「なすびのギモン」のシリーズ第 4 作「環境再生のあゆみ」編を作成しました。
※これまでの 3 作（「身の回りの放射性物質」編、「健康影響」編、「食品」編）も含め、以下のホームページから読むことができます。
http://josen.env.go.jp/nasubinogimon/index.html#indexManga（カ）イベント・「くるまざカフェ」および「ふくしま“みち”さがし」を実施しました。
※除染や福島の環境再生に取り組む様々な方々と情報交換を行い、経験を共有する体験型のイベント（くるまざカフェ）と本イベントの参加者・関係者も交えたシンポジウム（ふくしま“みち”さがし）です。
http://josen.env.go.jp/plaza/about/communication/kurumaza/（キ）環境再生プラザの企画展示「ふくしま“みち”さがし」をテーマに実施中です。
http://josen.env.go.jp/plaza/about/exhibition_180327.html-5-別添１
除染事業及び被災家屋等の解体等の実施状況（除染特別地域、汚染廃棄物対策地域）
市町村

工事状況等

南相馬市

○平成 29 年度南相馬市環境復旧等工事（H30/3/5～）※除染等工事の作業員数 560 人○平成 29 年度南相馬市建物解体等撤去工事（H29/6/14～）※被災家屋等の解体撤去工事実施中（2,639 件解体済/2,845 件受付済）

浪江町○平成 29 年度（平成 28 年度繰越）浪江町フォローアップ除染等工事（H29/10/27～）※除染等工事の作業員数 160 人○平成 29 年度浪江町建物解体等撤去工事（H30/3/22～）○平成 30 年度浪江町被災建物等解体撤去工事（H30/6/18～）※被災家屋等の解体撤去工事実施中（1,968 件解体済/3,788 件受付済）

双葉町○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H29/12/25～）○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 2）（H30/2/13～）※除染等工事の作業員数 150 人○平成 29 年度双葉町建物解体等撤去工事（その 2）（H30/4/16～）※被災家屋等の解体撤去申請を受付中(350 件受付済。うち拠点区域323 件)であり、解体撤去工事実施中（28 件解体済。うち拠点区域7 件）

大熊町○平成 29 年度大熊町仮置場復旧等工事（H29/11/22～）○平成 29 年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その 1）（H30/3/9～）※除染等工事の作業員数 360 人※被災家屋等の解体撤去申請を受付中（596 件受付済。うち拠点区域 506 件）であり、解体撤去工事実施中（162 件解体済。うち拠点区域 85 件）（注）下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事-6-市町村

工事状況等

富岡町

○平成 29 年度(平成 28 年度繰越)富岡町除染等工事(夜の森地区他)（H29/6/20～）○平成 29 年度(平成 28 年度繰越)富岡町フォローアップ除染等工事（H29/10/6～）※除染等工事の作業員数 350 人○平成 29 年度富岡町建物解体等撤去工事（その 2）（H30/3/7～）※被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中（3,069 件受付済。うち拠点区域 231 件）であり、解体撤去工事実施中（2,266 件解体済。うち拠点区域 125 件）

楢葉町○平成 29 年度楢葉町仮置場復旧等工事（H29/5/27～）※除染等工事の作業員数 100 人※被災家屋等の解体撤去工事実施中（1,428 件解体済/1,577 件受付済）

飯舘村○平成 30 年度（平成 29 年度繰越）飯舘村仮置場復旧等工事（H30/4/10～）※除染等工事の作業員数 210 人○平成 30 年度飯舘村建物解体等撤去工事（H30/6/5～）※被災家屋等の解体撤去申請（特定復興再生拠点区域）を受付中(1,432 件受付済。うち拠点区域 25 件)であり、被災家屋等の解体撤去工事実施中（997 件解体済。うち拠点区域０件）

川俣町○平成 29 年度川俣町可燃物処理等整備工事（H29/8/9～）○平成 30 年度（平成 29 年度繰越）川俣町仮置場復旧等工事(H30/6/29～）※除染等工事の作業員数 80 人
※被災家屋等の解体撤去工事実施中（382 解体済/392 件受付済）

葛尾村○平成 29 年度葛尾村建物解体等撤去工事（H29/11/30～）※被災家屋等の解体撤去工事実施中（364 解体済/428 件受付済）※除染等工事の作業員数

合計 2,000 人（注）下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事-7-別添２
中間貯蔵施設に係る工事等の一覧
工事名土壌貯蔵○平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事（双葉町）（H28/施設等６/14～）※H28. 11 月に着工、H29. 12 月貯蔵開始○平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事（大熊町）（H28/６/14～）※H28. 11 月に着工、H29. 10 月貯蔵開始○平成 29 年度中間貯蔵(双葉１工区)土壌貯蔵施設等工事（H29/５/11～）※H29. 10 月に着工、今年度夏以降に貯蔵開始見込み○平成 29 年度中間貯蔵(双葉２工区)土壌貯蔵施設等工事（H29/５/18～）※H30. １月に着工、今年度冬以降に貯蔵開始見込み○平成 29 年度中間貯蔵(大熊１工区)土壌貯蔵施設等工事（H29/５/11～）※H29. 11 月に着工、今年度夏以降に貯蔵開始見込み○平成 29 年度中間貯蔵(大熊２工区)土壌貯蔵施設等工事（H29/５/11～）※H29. ９月に着工、今年度夏以降に貯蔵開始見込み○平成 29 年度中間貯蔵(大熊３工区)土壌貯蔵施設等工事（H29/５/18～）※H29. 11 月に着工、今年度夏以降に貯蔵開始見込み○平成 30 年度中間貯蔵（双葉３工区）土壌貯蔵施設工事（H30/４/６～）※今年度中に着工予定○平成 30 年度中間貯蔵（大熊４工区）土壌貯蔵施設等工事 （H30/４/５～）※今年度中に着工予定○平成 30 年度中間貯蔵（大熊５工区）土壌貯蔵施設等工事 （H30/４/10～）※今年度中に着工予定-8-工事名廃棄物○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物関連施設処理その１業務（H30/３/１～）※今年度中に着工予定、平成 31 年度内に稼働予定○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物処理その２業務（H30/３/１～）※今年度中に着工予定、平成 31 年度内に稼働予定○平成 29 年度中間貯蔵（双葉工区）廃棄物貯蔵施設工事 （H30/３/９～）※今年度中に着工予定、平成 31 年度内に稼働予定○平成 29 年度中間貯蔵（大熊工区）廃棄物貯蔵施設工事 （H30/３/８～）※今年度中に着工予定、平成 31 年度内に稼働予定
その他施設等○平成 29 年度中間貯蔵に係る焼却灰保管場設置等工事(大熊町・双葉町)（H29/12/23～）○平成 29 年度保管場等整備工事(大熊町・双葉町) （H30/１/19～）

-9-

１０

帰還困難区域の復興
特定復興再生拠点区域整備の状況（2018年７月13日時点）

別添３○ 福島復興再生特別措置法の改正(H29.5)により、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域内に、避難指示を解除し、居住を可能とする「特定復興再生拠点区域」を定めることが可能となった。
○ 市町村長は、特定復興再生拠点区域の設定及び同区域における環境整備 （除染やインフラ等の整備）に関する計画を作成。
同計画を内閣総理大臣が認定し、復興再生に向けて計画を推進（計画認定から５年を目途に避難指示解除を目指す）。
○ これまでに、以下６町村の計画が認定され、双葉町、大熊町、浪江町、富岡町で解体・除染工事に着工。
大熊町（2017.11.10認定、約860ha ）双葉町（2017.9.15認定、約560ha ）

①
先行除染済
先行除染済
（約147ha）（約40ha）【工事状況】①復興シンボル軸解体・除染工事（解体55件、除染約7ha） ：12月25日着工②駅東等解体・除染工事（解体640件、除染約90ha）：2月13日着工

富岡町（2018.3.9認定、約390ha ）浪江町（2017.12.22認定、約660ha）

②
①
先行除染済
（約147ha）【工事状況】①下野上地区の西エリアを中心とした解体・ 除染工事
（解体460件、除染約160ha） ： 3月9日着工【工事状況】①一部道路の除染工事(除染約4ha)：5月30日着工

飯舘村（2018.4.20認定、約186ha）

葛尾村（2018.5.11認定、約95ha ）【工事状況】 解体・除染工事について調整中【工事状況】 解体・除染工事について調整中①

先行除染実施中
先行除染実施中（約44ha）（約44ha）【工事状況】①夜ノ森駅周辺の除染工事(除染約0.3ha)：7月6日着工- 10 -別添４

特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況
平成 30 年７月 13 日
【最新の進捗状況】
搬入量（袋数）期間
７/４～７/10

実績（袋）

累計

772

27,955※搬入は平日のみ実施しています。

※搬入量（袋数）は天候や調整状況により変動します。

【これまでの進捗状況】
搬入量（袋数）
期間

実績（袋）

累計

平成 29 年 11 月

707707平成 29 年 12 月

2,746

3,453

平成 30 年 １月

1,866

5,319

平成 30 年 ２月

2,523

7,842

平成 30 年 ３月

4,060

11,902

平成 30 年 ４月

4,965

16,867平成 30 年 ５月

4,287

21,154平成 30 年 ６月

5,615

26,769平成 30 年 ７月(10 日まで)

1,186

27,955搬入状況や環境モニタリング結果など、特定廃棄物埋立処分事業の進捗状況については、ホームページにて公表しています。
http://shiteihaiki.env.go.jp/tokuteihaiki_umetate_fukushima/progress/- 11 -

中間貯蔵施設への輸送対象市町村

別添５○ ７／１１に新たに天栄村から平成30年度の輸送を開始しました。
○ 既に今年度の輸送を開始している市町村は赤枠のとおり。
○ また、青枠の市町村は、今年度に全ての除去土壌等の輸送が完了しています。

中間貯蔵施設

今年度搬出可能量： 16,100㎥
丸山地区仮置場から搬出を開始- 12 -

施設整備の位置
双葉①工区

双葉③工区

（双葉工区）
廃棄物貯蔵施設

大熊④工区

別添６

大熊⑤工区

大熊③工区

（大熊工区）
廃棄物貯蔵施設

双葉②工区
大熊①工区

（双葉工区）
仮設焼却施設及び仮設灰処理施設（２工区に分け、それぞれに整備）

本日運転開始施設

受入・分別施設
H28年度発注工事（第１期）：
H29年度発注工事（第２期）：
H30年度発注工事（第３期）：- 13 -

★
★
★

大熊②工区

土壌貯蔵施設☆
☆
☆

本日運転開始の施設（第２期・大熊①工区）について2017年９月に施設の工事に着手。
受入・分別施設が、本日７月13日から運転開始。

除去土壌の受入れ

受入・分別施設の運転状況- 14 -ูῧ䠓ƹƠǐƔǜƖǐƏƞƍƤƍƾƘƠǇƠƞƔƑǇƪ

‫ئ‬৑Ჴ࿢‫ؾ‬ϐဃȗȩǶᲢᅦ޽ࠊ௿ထ (Უ6GNᲴ
OCKNᲴLQUGPRNC\C"GPXIQLRƖǜƲ

ƖƔǜƔǜƖǐƏƞƍƤƍ࿢‫ؾ‬ϐဃἩἻἈ஖᧓Ჴ உଐᲢ‫ם‬Უ᳸உଐᲢ᣿ᲣƔƍƞƍƼƔƴƪƛƭǑƏƼƖǎƏƔǜ᧏͵ଐᲴ້᳸ଐ உ୴ଐ˞᫾˟ᝲᲴ໯૰ ᙲʖኖ èƔƍƻǉǓǐƏƯƍƍǜƔƘƔƍǍƘơǎƜƏƔƨǑƏǑǍƘơǎƜƏƠǐƏǊƍƠǐᅦ޽ᬜƔǒࢻഩЎǊƍ‫ܭ‬ՃᲴӲ‫ׅ‬ኖӸ଺᧓ᲴҜЭᲴ᳸ ҜࢸᲴ᳸ơƔǜƝƥǜȀǤȦȸǨǤȈ/#:ƾƘƠǇƔǒࢻഩЎƝƝè଺᧓ƸƝႻᛩƘƩƞƍŵᨊ௨ȷ્‫ݧ‬ዴƴƭƍƯɟደƴ‫ܖ‬ǅƏϋܾᲴ‫ܼᧉݦ‬ƴǑǔᨊ௨Ǎ્‫ݧ‬ዴƷƓᛅƠŴኡᑮ‫އ‬Ŵ્‫ݧ‬ዴย‫ܱܭ‬᬴Ŵᩤረ᬴ܱè̬ᜱᎍಮǁŵ࿢‫ؾ‬ϐဃȗȩǶƕჄϋưܱ଀ƠƯƍǔ‫ݱ‬ȷɶ‫ܖ‬ఄӼƚƷ્‫ݧ‬ዴ‫ܖ‬፼Ǜٰ˞ǈȐȸǸȧȳƱƠƯᘍƍǇƢŵƜƷೞ˟ƴ଱᩼Ŵᨊ௨Ǎ્‫ݧ‬ዴƴƭƍƯƓ‫܇‬ಮƱƷႻʝྸᚐǛขǊƯɦƞƍŵèᙲʙЭʖኖŵ ƓᩓᛅƴƯӲ‫ׅ‬Ʒܱ଀ϋܾǛƝᄩᛐƷƏƑƝʖኖǛƓᫍƍƠǇƢŵèᬟ៻‫ئ‬ƸƝƟƍǇƤǜƷưŴƓᡈƘƷஊ૰ᬟ៻‫ئ‬ǛƝМဇƴƳǔƔπσʩᡫೞ᧙ሁưƝஹ᫾ƘƩƞƍŵèʙЭƷƝʖኖƕƳƍ‫ئ‬ӳƸŴܱ଀ưƖƳƍϋܾᲢ᬴ܱƳƲᲣƕƝƟƍǇƢƷưƋǒƔơǊƝʕ১ƘƩƞƍŵơǊƝƝʕ১ƘƩƞƍŵ㻙 㻝㻡㻌㻙