「週休２日制モデル工事」試行要領（令和５年４月 南砺市）
１

背景・目的
建設界における、完全週休２日制の普及・実現に向けて、発注者が支援するモデル工事を試行する。

２

週休２日制モデル工事の概要
原則、対象工事現場において、週休２日（４週８休）を確保することとする。
このうち、完全週休２日を取得した工事については、工事成績評定において、加点を行うこととする。
『用語の定義』
週 休 ２ 日 ： 対象期間において、４週８休の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
４ 週 ８ 休 ： 土･日に限定せず、１週間のうち２日間は、工事現場を閉所し、対象期間の現場閉所日数の割合（以下、現場閉所率という。）が 28.5％（８日/２８日）以上の水準に達する状態をいう。

土日完全週休２日 ： ４週８休以上の水準を確保し、対象期間内の土曜日と日曜日に、工事現場を閉所し、現場作業を行わないこと。
現 場 閉 所 ： 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所の事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所についても、現場閉所日に含めるものとする。
対 象 期 間 ： 工事着手日から現場完了日までの期間のうち、下記の期間を除いた期間をいう。
・年末年始６日間、夏期休暇３日間・工場製作のみの期間
・工事事故等による不稼働期間
・天災（豪雨、出水、土石流、地震、豪雪等）に対する突発的な対応期間
・受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間
・発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間
・工事の全体を一時中止している期間
・その他、外的要因により現場が不稼働となる期間
工 事 着 手 日 ： 工事施工範囲内で何らかの作業に着手した日をいう。
現 場 完 了 日 ： 工事施工範囲内で全ての作業が完了した日をいう。

３

試行対象工事
試行対象工事は、工期や工程に制約がない工事とし、特記仕様書において対象工事であることを明示することとする。なお、下記(3)に該当する工事は対象としない。
(1)発注者指定型
発注者が選定した工事
1

(2)受注者希望型
前号を除く工事で、受注者が工事着手前に発注者に対し週休２日に取り組む旨 を協議し、発注者が承諾したうえで取り組む工事(3)試行対象外工事
・国庫補助負担法に基づく災害復旧工事、緊急性が高い災害復旧工事
・現場施工期間が休工日を含めて７日未満の工事

４

試行工事の実施

４．１ 発注者指定型の場合【4.1.1 発注時】
(1) 工期設定①作業日当たり標準作業量等による設定
施工数量を日当り作業量で除し、それらの合計に作業不可能率 1.8（舗装は 1.9） を乗じ、準備期間及び後片付け期間（下表参考）を加えて、工期を設定する。関係機関との調整等が見 込まれる場
合は、その期間を加えるなど、各現場の諸条件を考慮し、工期を設定する。
準備日数
後片付日数
工種区分
３０
砂防・地すべり等、河川維持
４０河川、河川・道路構造物、海岸、道路改良
５０
舗装（新設）、道路維持６０２０
橋梁保全、舗装（修繕）
７０
ＰＣ橋
８０
共同溝等、トンネル
９０
鋼橋架設、電線共同溝※「建設工事における適切な工期設定等のためのガイドライン」より②標準工期試算式等による設定①によりがたい場合等は市が定める標準工期試算式から工期を設定する。
(2) 工事費の積算
それぞれの経費を、以下のとおり補正する。
労務費
機械経費（賃料）
共通仮設費
現場管理費
市場単価

1.05 倍1.04 倍1.04 倍1.06 倍別表のとおり(3) 条件の明示
特記仕様書に「週休２日制モデル工事」であることを明示する。
（以下の５記載例のとおり）

2

【4.1.2 契約から工事完成まで】(1) 工事看板の設置
受注者は、現地着工時、「別図」を参考とし、「週休２日制モデル工事」である旨を記載した工事看板を設置する。
(2) 休日取得計画（実績）書の提出
受注者は、施工計画書の提出にあわせて、工事着手日から現場完了日までの休日取得計画を「別紙１」に記載し、提出する。
また、各月の履行報告にあわせて、休日取得実績を「別紙１」に記載し、提出する。
なお、現場完成月については当月分の実績確定後、速やかに、休日取得実績を提出する。
受注者は、休日取得実績を提出する際、作業日報あるいは現場の休工を証明する記録簿等を監督員に提示する。
(3) 「現場閉所率」及び「完全週休２日」の確認方法
監督員は、休日取得実績に基づき、「現場閉所率」及び「土日完全週休２日」それぞれの実績を確認する。

《参考イメージ》

うち天候不順（ｄ日）

準備期間

うち休日（ｃ日）

施工期間

書類整理等

実施対象期間ａ★契約日★工事着手日※年末年始・夏季休暇を含む場合は、対象期間より除くこと

現場閉所日数（ｂ日=ｃ日+ｄ日） ★現場完了日★工期末

現場閉所率（％）＝現場閉所日数（ｂ）÷ 実施対象期間（ａ）(4)精算変更
４週８休（現場閉所率 28.5％以上）が達成されなかった場合、監督員は、補正分を減額変更する。
【4.1.3 工事完成後】
工事成績評定◎土日完全週休２日を達成した場合達成率が 100％の場合、第２次評定者は、社会性で５点を加算する。
●４週８休を達成できなかった場合でも 減点しない。
４．２ 受注者希望型の場合【4.2.1 契約から工事完成まで】(1) 試行の実施
受注者は、試行工事の実施を希望する場合、現場代理人届等の提出時、工事打合せ簿により協議を行う。発注者が、試行の実施を承諾した場合、試行の対象工事となる。
ただし、工期の変更はしない。
（増工等による工期延長は通常どおり）
3

(2)工事看板の設置
発注者指定型と同様（４．１を参照）(3)休日取得計画（実績）書の提出
発注者指定型と同様（４．１を参照）(4)「現場閉所率」及び「完全週休２日」の確認方法
発注者指定型と同様（４．１を参照）(5)精算変更
４週８休が達成された場合、以下の補正係数を乗じて設計変更を行う。
・４週８休の現場閉所が達成できた場合
労務費

1.05 倍機械経費（賃料）1.04 倍共通仮設費

1.04 倍

現場管理費

1.06 倍市場単価

別表のとおり【4.2.2 工事完成後】
工事成績評定発注者指定型と同様（４．１を参照）

５ 特記仕様書への記載例(1)発注者指定型の場合、特記仕様書には、次のとおり記載する。
第○○条 週休２日制モデル工事 （発注者指定型）
１ 本工事は、週休２日制の普及・実現に向けたモデル工事であり、週休２日に取り組むこととする。
２ モデル工事の実施にあたっては、「週休２日制モデル工事」試行要領（令和４年４月 南砺市）に基づくものとする。この試行要領は、南砺市ホームページの『「週休２日制モデル工事」についてのお知らせ』から入手できる。
（https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=24713）(2) 受注者希望型の場合、特記仕様書には、次のとおり記載する。
第○○条 週休２日制モデル工事（受注者希望型）
１ 本工事は、週休２日制の普及・実現に向けたモデル工事であり、受注者が 週休２日に取り組むことを希望する場合、試行することができる。
２ モデル工事の実施にあたっては、「週休２日制モデル工事」試行要領（令和４年４月 南砺市）に基づくものとする。この試行要領は、南砺市ホームページの『「週休２日制モデル工事」についてのお知らせ』から入手できる。
（https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=24713）
4６ 試行工事における留意事項（1）発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、休日の前日等、休日中の作業が発生するような指示等は行わない。
（2） 工事施工中の現場条件の変更等による工期延長は、従来どおりの取扱いとする。
附 則
この要領は、令和４年４月１日以降に公告又は指名通知を行う工事から適用する。
附 則
この要領は、令和５年４月１日以降に公告又は指名通知を行う工事から適用する。

5

6

別表
市場単価方式の補正係数
名称

区分

補正係数
4 週８休以上

鉄筋工

1.05

ガス圧接工

1.04

インターロッキングブロック工

防護柵設置工（ガードレール）

防護柵設置工（ガードパイプ）

防護柵設置工（横断・転落防止柵）

設置

1.02

撤去

1.05

設置

1.01

撤去

1.05

設置

1.01

撤去

1.05

設置

1.04

撤去

1.05

防護柵設置工（落石防護柵）

1.02

防護柵設置工（落石防止網）

1.03

道路標識設置工

道路付属物設置工

設置

1.01

撤去・移設

1.04

設置

1.02

撤去

1.05

法面工

1.02

吹付枠工

1.03

鉄筋挿入工（ロックボルト工）

1.03

道路植栽工

植樹

1.05

剪定1.05

公園植栽工

1.05

橋梁用伸縮継手装置設置工

1.02

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工

1.04

橋面防水工

1.02

薄層カラー舗装

1.01

グルービング工

1.01

軟弱地盤処理工1.02

コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）1.01（令和５年４月）

別

114cm

ご迷惑をおかけします
週休２日制モデル工事

140cm○○○○○○を○○○ています
令和○年○月○日まで
時間帯 8:00～17：00

道路改良工事発注者

南砺市○○部○○課
電話○○○○-○○-○○○○

施工者○○○建設株式会社
電話○○○○-○○-○○○○図