0長崎市琴海エリアにおける電源接続案件募集プロセスの概要について【説明会資料】

平成28年10月19日
九州電力株式会社

本日の内容1【本説明資料の位置づけ】
本説明資料は、「長崎市琴海エリアにおける電源接続案件募集プロセス」に応募をご検討される方を対象に、「同プロセス募集要領」（平成28年
10月７日公表）」を抜粋・要約・補足したものです。
このため、詳細につきましては、募集要領をご参照ください。
また、応募される場合は、必ず募集要領に記載の内容をご確認のうえ、
お手続きいただきますようお願いいたします。

本日の内容

2

項 目

ページ

はじめに

３

電源接続案件募集プロセスのスケジュール

６

１． 電源接続案件募集プロセスの経緯

８

２． 入札対象工事の概要

９

３． 応募

１４

４． 接続検討

２７

５． 入札

３１

６． 開札及び優先系統連系希望者の決定

４０

７． 再接続検討

４２

８． 共同負担意思確認

４６

９． 工事費負担金補償契約

４７

10． プロセス完了・公表及び諸契約締結

４８

11． 対象設備、対策工事内容と成立条件などについて

５０

その他

６２

質疑・応答

はじめに

3

【電源接続案件募集プロセスとは】ｏ系統連系希望者が、発電設備等を送電系統に連系等をするにあたり、一般送配電事業者等に接続検討申込みを行った結果、送電系統の容量が不足し、大規模な対策工事が必要な接続検討回答となる場合があります。
ｏこのような場合、仮に近隣に系統連系希望者がいたとしても、個々の計画に守秘性があることか
ら、単独で連系等をすることを前提に接続検討を行うため、工事費負担金が高額となります。
ｏそのため、このようなエリアでは、工事費負担金を支払うことが困難であるとして、系統連系が進まない状況となることがあります。
ｏそこで、このような状況において、近隣の案件も含めた対策を立案し、それを共用する多数の系
統連系希望者で対策工事費を負担することにより、効率的な設備形成と個々の系統連系希望者の工事費負担金の低減を図るのが『電源接続案件募集プロセス』です。

〔通常の手続きの例〕〔電源接続案件募集プロセスの例〕

はじめに

4

【主な用語】
語 句
電源接続案件募集
プロセス
系統連系希望者
発電設備等
ＦＩＴ法
改正ＦＩＴ法費用負担ガイドライ
ン
新費用負担ルール
旧費用負担ルール
入札対象工事
募集対象エリア
募集容量
応募容量
入札容量
優先系統連系希望者
再接続検討
契約申込み等

内 容系統連系希望者の希望等により、近隣の電源接続案件の可能性を募り、複数の電気供給事業者により工事費を共同負担して系統増強を行う手続
送電系統への連系等を希望する者
発電設備、電力貯蔵装置その他電気を発電又は放電する設備
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成２３年８月３０日、法律第１０８号）
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律（平成２８年６月３日、法律第５９号）による改正後のＦＩＴ法
発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針（平成２７年１１月６日、資源エネルギー庁）
費用負担ガイドラインに則った費用負担ルール
費用負担ガイドライン公表前の費用負担ルール
電源接続案件募集プロセスにおいて、入札により工事費を共同負担する対象の増強工
事共同負担者を募集する対象のエリア（募集する設備対策を系統連系希望者が共用するエリア）
共同負担者を募集する容量（入札対象工事後の連系可能容量）
応募した系統連系希望者の最大受電電力の合計
入札した系統連系希望者の最大受電電力の合計
入札の結果、優先的に連系等を行うことができる系統連系希望者
優先系統連系希望者の接続検討申込みの内容及び系統連系順位を前提とした接続検討
契約申込み 及び FIT法に係る告示に規定する接続申込み

【参考】電力広域的運営推進機関とは
電力広域的運営推進機関（以下、広域機関）とは・電気事業法に基づき設立された認可法人（平成27年4月1日設立）【設立の目的】・ 電源の広域的な活用に必要な送配電網の整備の推進
・ 全国大で平常時・緊急時の需給調整機能の強化

・送配電等業務の実施に関する基本的なルールを規定
・送配電等業務の円滑な実施等のために事業者に対し、指導・勧告などを行う機関5

6

電源接続案件募集プロセスのスケジュール

ｏ電源接続案件募集プロセス（以下、募集プロセス）は、広域機関の業務規程及び送配電等業務
指針に基づき実施します。
ｏ同プロセスの基本的な進め方（イメージ）は、以下の通りです。原則として※、募集プロセスの開始後１年以内に完了します。
※ 応募状況を踏まえた募集規模の見直しや入札後の辞退者発生状況などにより募集プロセス完了が遅延することがあります。

プロセス開始申込み

プロセス開始の決定・公表

募集要領の策定・公表

説明会

応募

接続検討

入札

開札

優先系統連系希望者の決定

再接続検討

共同負担意思確認

工事費負担金補償契約

プロセス完了・公表

諸契約締結

①

②

③ ④

⑤

⑥

⑦

⑧ ⑨

⑩

⑪

⑫ ⑬

⑭

主な役割

主な実施内容電源接続案件募集プロセスの主宰者と 開始申込みの受付、開始の決定、募集要領の策定、説明会の実して、同プロセスの主要な決定を行う。施、優先系統連系希望者の決定、プロセスの成否判定 等
増強規模等の検討、説明会案内・実施、応募受付、接続検討、連系先となる送電系統の運用者として、
入札受付、開札、再接続検討、共同負担意思確認、工事費負担
募集プロセスの実務を担う。
金補償契約 等

電源接続案件募集プロセスのスケジュール
平成28年 7月６日

・募集プロセス開始・公表

平成28年 10月７日

・募集要領の公表

平成28年 10月 13日

・応募の受付開始

平成28年 10月１９日

・説明会の開催

平成28年 11月11日

・応募の受付締切
・応募書類の内容確認

平成28年 11月１８日

・接続検討の開始

平成29年 ２月中旬頃

・接続検討結果の回答
・入札の受付開始

平成29年 ３月中旬頃

・入札の受付締切
・入札保証金の振込期限（開札日の前営業日まで）
・開札（優先系統連系希望者の決定）
・再接続検討の開始

平成29年 ５月下旬頃

・再接続検討結果の回答
・再接続検討の結果を踏まえた共同負担意思の確認
・工事費負担金補償契約の締結

平成29年 ７月上旬頃

・募集プロセスの完了
・募集プロセスの結果公表（注）スケジュールについては、応募の状況等により変更となる可能性があります。

7

8

１．募集プロセスの経緯

ｏ当社は、平成27年10月26日に事業者さまから募集プロセス開始の申込みを受付け、長崎市琴海エリアにおいて募集プロセスを開始しました。
（平成28年7月６日）

ｏ当社は、当該募集プロセスの共同負担の対象となる入札対象設備及び対策
工事内容等の前提条件を定めた募集要領（案）を作成し、広域機関の検証を経たうえで、募集要領を公表しました。
（平成28年10月７日）

ｏ募集要領に基づき、平成28年10月1３日〜11月11日の間、募集プロセスの応募を受け付けます。

２．入札対象工事の概要

9■ 入札対象工事の概要（１）対象設備及び対策工事内容◇ 22kV第二長浦線(仮称)新設 並びに 関連工事
・ 22kV第二長浦線(仮称)の新設 及び 22kV長浦線の回線切替を行ったうえで、
一部系統切替を行うことにより、募集容量を確保します。

（２）入札対象工事の工事費総額◇ 約２．５億円 （税抜）
・「新費用負担ルール」における算定額は、特定負担額：約１.１億円、 一般負担額 ：約１.４億円

２．入札対象工事の概要

10（３）工事完了予定時期
入札対象工事の所要工期は約４年要します。このため、募集プロセス完了時から３か月後に着手できた場合の入札対象工事の完了予定時期は、平成３３年９月頃目途となります。
（注）実際の工事完了時期は、対策工事に伴う現地調査・作業停止調整等により、当初の予定から変動する可能性があります。

［留意事項］
・改正ＦＩＴ法に伴い、本プロセス成立後に系統接続する場合、契約締結から工事完了まで３年を超過することから、事業用太陽光の場合、認定時の価格から調達価格が下落するか、
調達期間を短縮する対象となります。
・このため、入札される場合には、上記の点も考慮のうえ、入札負担金単価をご検討ください。

（参考）事業用太陽光に関する運転開始期限について
ｏ設備認定日（認定の経過措置対象となる案件については、みなし認定移行日）から運転開始日までに３年を超過した場合、調達価格を認定時の価格から毎年一定割合（例：年５％）下落させる、又は調達期間を短縮させる方法について、調達価格等算定委員会の議論を踏まえて決定されます。

改正ＦＩＴ法関係の正確な内容は、資源エネルギー庁のHPをご確認ください。
経済産業省資源エネルギー庁HP「なっとく！再生可能エネルギー」
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving̲and̲new/saiene/

２．入札対象工事の概要（４）募集する容量◇11,400kW（５）共同負担を募集する電源◇ 募集対象エリア内において、6.6ｋV又は22kVの送電系統に連系して電力を流入する発電設備等※※ 同一事業地における50kW以上の設備を50kW未満の設備に分割した
ＦＩＴ電源を含みます。

11

２．入札対象工事の概要

12

留意事項
・発電設備等の連系等には入札対象工事以外の対策工事も必要となりますので、工事費負担金や工期等にご留意ください。
・発電設備等の連系等に必要となる工事費負担金概算や工期等は、接続検討 及び 再接続検討の回答において提示します。
・募集プロセスの応募者が本募集要領に定める手続等に違反した場合、又は、同プロセスの公平性もしくは透明性を阻害する行為等を行った場合は、原則として、当該応募者は同プロセスを辞退したものとして取り扱います。なお、辞退したものとして取り扱われる場合、当該応募者が行ったすべての行為（接続検討申込み、申込み済みの契約申込み 及び ＦＩＴ法に係る告示に規定する接続申込み、応募、入札等）は無効となります。

13

２．入札対象工事の概要■募集対象エリア
市

名

町

字 名

三重町、松崎町、上黒埼町、新牧野町、神浦向町、神浦下
大中尾町、神浦上大中尾町、神浦扇山町、琴海戸根町、京
長崎市 泊１〜３丁目、さくらの里、三京町、畝刈町、西海町、琴海村松町、琴海戸根原町、長浦町、琴海形上町、琴海大平
町 、琴海尾戸町
注意：先行事業者対策工事の内容変更に伴い、開始公表時点から募集対象
エリアは、８町を削除し（神浦丸尾町、上大野町、下大野町、赤首町、西出津町、東出津町、下黒埼町、永田町）、７町を追加（琴海尾戸町、さくらの里、
三京町、三重町、松崎町、上黒埼町、新牧野町）しておりますのでご留意く
ださい。
上記以外のエリア（今回削除したエリアを含む）においても対象となる場
合がありますので、詳細は当社ネットワークサービスセンターにお問
い合わせください。

14

３．応募
ｏ今回の募集プロセスの応募条件・応募書類等は以下のとおりです。
〔応募条件〕

・6.6kV又は22kVの送電系統に連系し、系統流入のある募集対象エリア内の発電設備等
・１発電地点で１申込み（最大受電電力や連系希望電圧等を変えて複数の申込を行うことはできません）〔応募申込み時の提出書類〕
・応募申込書（募集要領 様式１）

〔応募申込書の添付書類等〕 ⇒ 詳しくは、P16、17（参考）をご参照ください（１）接続検討関係書類等
・接続検討申込書※1
・検討料（20万円＋消費税等相当額）※2※１ 次に該当する場合は、次の資料を提出ください。
・接続検討申込中（回答未受領）の案件にて応募する場合：接続検討申込書の写し・接続検討の回答を受領済みの案件にて応募する場合：接続検討回答書の写し※２ 接続検討申込中（回答未受領）の案件にて応募する場合は、検討料を不要とします。ただし、募集プロセス
において接続検討を行うことから、申込中の案件に対する回答はいたしません。

（２）契約関係書類等（ａ）契約申込み（同時申込みの場合を含む。）を行った系統連系希望者が募集プロセスに応募した場合で、同申込みの維持を希望する場合
・ 契約申込書の写し
・ 国が発行する設備認定通知書の写し（ＦＩＴ太陽光の場合）（ｂ）平成２４年度及び平成２５年度にＦＩＴ法に係る告示に規定する接続申込書を提出した系統連系希望者が募集プロセスに応募した場合で、同申込みの維持を希望する場合
・ ＦＩＴ法に係る告示に規定する接続申込書の写し
・ 国が発行する設備認定通知書の写し（ＦＩＴ太陽光の場合）

15

３．応募
応募申込書（様式１）ｏすべての応募者が提出する書類。
応募申込書（様式１）
接続検討申込書

ｏ契約申込み等の維持を希望される場合、上記に加え以下の書類も提出。
さらに、様式１の項目5．をチェック。
申込み済みの契約申込書の写し又はＦＩＴ法に係る告示に規定する接続申込書の写し

ｏ契約申込み等の維持を希望されるＦＩＴ太陽光の場合は、以下の書類も提出。
設備認定書の写し［留意事項］
・契約申込み等の維持を希望される場合は、いずれかに必ずチェックください。
（詳細は、スライドNo.２０をご確認ください）16【参考】応募申込書の添付書類等について
１ 契約申込み等の維持を希望しない場合（当社に対して、接続契約申込書や、告示に規定する接続申込書を提出したことがない場合を含む）
添付書類
接続検討申込書a（注1）（注２）
接続検 接続検討申込書(写し)
討関係 接続検討回答書(写し)（注1）
資料 検討料b 契約関係書類等

新規案件●

接続検討中（回答未受領） 接続検討の回答を受領済みの案件にて応募する場合の案件にて応募する場合
−

−

−

●

−

−

−

●

要
−

不要（注３）−

要−（注１）申込み済みの案件との照合が可能なページの写しのみで可（注２）旧様式名「接続検討（事前検討）申込書 」（注３）接続検討料をお支払いいただいていない案件は必要

２ 平成24年度及び平成25年度にFIT法に係る告示に規定する接続申込みの維持を希望する場合
添付書類

接続検討中(回答未受領) 接続検討の回答を受領済みの案件にて応募する場合 の案件にて応募する場合

接続検討申込書(写し)（注１）（注２）a接続検討 接続検討回答書(写し)（注１）
関係資料 検討料b「告示に規定する接続申込書」(写し)
契約関係
書類等 設備認定通知書(写し)(FIT太陽光の場合のみ)（注１）申込み済みの案件との照合が可能なページの写しのみで可（注２）旧様式名「接続検討（事前検討）申込書 」（注３）接続検討料を入金されていない案件は必要●−不要（注３）

−
●
要

●

●

●

●

17

【参考】応募申込書の添付書類等について
３ 接続契約申込み（同時申込みの場合を含む）の維持を希望する場合
添付書類

接続検討中(回答未受領) 接続検討の回答を受領済みの案件にて応募する場合 の案件にて応募する場合

接続検討申込書(写し)a
接続検討 接続検討回答書(写し)（注１）
関係資料 検討料b
接続契約申込書(写し)（注４）
契約関係
書類等 設備認定通知書(写し)(FIT太陽光の場合のみ)（注１）（注２）

●

−

−

●

不要（注３）

要

●

●

●

●

（注１）申込み済みの案件との照合が可能なページの写しのみで可（注２）旧様式名「接続検討（事前検討）申込書 」（注３）接続検討料を入金されていない案件は必要（注４）旧様式名「接続契約兼接続検討（本検討）申込書 」（低圧敷地分割案件の場合の補足説明）
・契約申込み済みの低圧敷地分割案件にて応募する場合は、当社に提出している「太陽光発電からの電力販売に関する申込書〔低圧〕」の写しが、上記の接続検討申込書、接続契約申込書の写しとなります。
・なお、１応募申込書に対し、分割区画数の添付書類（「太陽光発電からの電力販売に関する申込書〔低圧〕 」の写し、「国が発行する設備認定通知書の写し（ＦＩＴ太陽光の場合） 」）をご提出ください。
（10区画の案件を１案件として応募される場合は、１応募申込書と10区画分の添付書類をご提出ください）

18

３．応募
ｏ費用負担ガイドラインとは
・「発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針」（平成２７年１１月６日 資源エネルギー庁）のこと。
・発電設備の設置に伴う上位系統の送配電等設備の増強およびその費用負担の在り方に関する基本的な考え方を示すもの。

ｏ費用負担ガイドラインの考え方
電源連系に伴う上位系統の増強費用の負担の考え方
費用負担ガイドライン公表前↓
旧費用負担ルール
ＦＩＴ電源

上記以外の
電源

費用負担ガイドライン公表後↓新費用負担ルール

特定負担（発電設備設置者が負担）

一般負担（一般送配電事業者が負担）

特定負担＋一般負担（発電設備設置者および一般送配電事業者の受益割合で応分負担）

19

３．応募
ｏ新・旧費用負担ルールの適用について「費用負担ガイドライン」公表前に契約を申込み済み「費用負担ガイドライン」公表後に契約を申込み「新費用負担ルール」適用（注）または「旧費用負担ルール」適用の選択が可「新費用負担ルール」適用（注）費用負担ガイドライン公表前に契約申込み済みの案件が、「新費用負担ルール」の適用を選択する場合には、申込み済みの契約申込みを取下げたものと見做します。
なお、ここで取下げる契約申込みはＦＩＴ調達価格と関連しておりますので、ご留意ください。

H24.7

費用負担ガイドライン公表日
平成27年11月6日

平成27年11月5日以前に契約申込み（告示に規定する申込みを含む）旧費用負担ルール適用が可能

平成27年11月6日以後に契約申込み
新費用負担ルール適用

20

３．応募
ｏ応募申込時の留意事項１・費用負担ガイドライン公表日 (平成２７年１１月６日)より前に、契約申込
み等をされた応募者が、「申込み済みの契約申込み等の維持及び旧費用負担ルールの適用を希望」する場合は、応募申込書(募集要領 様式１)において、当該項目をチェックしてください。この場合、旧費用負担ルールが適用されます。
〔契約申込み等を申込み済みの系統連系希望者が契約申込み等の維持を希望する場合〕〔平成２７年１１月６日より前に契約申込み等を行っている場合〕□ 申込み済みの契約申込み等の維持 及び 旧費用負担ルールの適用を
５．契約申込み等の維持の希望
希望※１ ※３（希望される方は□に?印を記入してください）〔平成２７年１１月６日以後に契約申込みを行っている場合〕

レ□ 申込み済みの契約申込みの維持を希望※２ ※３・費用負担ガイドライン公表日(平成２７年１１月６日)以後に、契約申込み等をされた応募者が、「申込み済みの契約申込みの維持を希望」する場合
は、応募申込書（様式１）において、当該項目をチェックしてください。
この場合、新費用負担ルールが適用されます。
〔契約申込み等を申込み済みの系統連系希望者が契約申込み等の維持を希望する場合〕〔平成２７年１１月６日より前に契約申込み等を行っている場合〕□ 申込み済みの契約申込み等の維持 及び 旧費用負担ルールの適用を
５．契約申込み等の維持の希望
希望※１ ※３（希望される方は□に?印を記入してください）〔平成２７年１１月６日以後に契約申込みを行っている場合〕

レ□ 申込み済みの契約申込みの維持を希望※２ ※３

契約申込み等を申込み済みの応募者において、上記チェックがないものはこれまでの契約申込み等は取下げとみなし、新費用負担ルールを適用いた
します。

３．応募

21

（参考）改正ＦＩＴ法に関する留意事項
募集プロセスにおける設備認定に関する経過措置について
ｏ改正FIT法の施行日（平成29年4月1日）の前日までに電力会社と接続契約を締結していない場合、現在のFIT法に基づく設備認定は失効します。
ｏただし、改正FIT法の施行日の前日までに開始が公表された募集プロセスに参加している案件※については、法改正に伴う経過措置として、同プロセスの完了の翌日から６か月間の猶予期間が設定されます。
※ 最終的に接続契約を締結して「みなし認定」を受けるためには、募集プロセスに応募するだけでなく、入札により優先系統連系希望者となった上で工事費負担金
補償契約等の手続を進め、募集プロセス完了後に送電系統を運用する一般送配電事業者と接続契約を締結する必要があります。

改正ＦＩＴ法関係の正確な内容は、資源エネルギー庁のHPをご確認ください。
経済産業省資源エネルギー庁HP「なっとく！再生可能エネルギー」
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving̲and̲new/saiene/

３．応募

22

ｏ応募申込時の留意事項２
・原則として、応募締切以降の応募書類の変更は認めません。また、費用負担ガイド
ライン公表日より前に契約申込み等を行った応募者における旧費用負担ルールの適用についても、応募締切以降の変更は、原則として、認めませんのでご留意ください。
・接続検討開始予定日の前営業日までに応募書類の補正がなされない場合又は検討料の振込みがない場合は、原則として、応募を無効とします。なお、その場合には、通知するとともに、検討料の振込みがなされている場合には検討料を返金いたします。
・接続検討開始予定日以降に応募者が辞退した場合、又は辞退したものとして取り扱われる場合は、原則として、検討料を返金いたしません。
・応募容量が当社の想定を著しく上回り、系統増強規模の拡大が望ましい場合には、広域機関の確認を経たうえで、募集対象エリアや入札対象設備等を見直した募集
要領にて、再度募集を実施することがあります。

３．応募

23

ｏ応募申込時の留意事項３〔申込み済みの契約申込みの維持〕・通常の契約申込みは、単独で連系することを前提としたものであるため、設備対策を他の系統
連系希望者と共用することを前提に改めて接続検討を行うこととなる募集プロセスに応募した
場合は、申込み済みの契約申込み（ＦＩＴ法に係る告示に規定する接続申込みを含む。）は取り下げたものと見なすことになります。
・ただし、改正FIT法の施行日（H29.４.1）の前日までに開始する募集プロセスに関しては、応募時に契約申込み等の維持の希望意思を示すことで、契約申込み等を維持することが可能です。
なお、この場合、契約申込みの受付時点で暫定的に確保した送電系統の容量（接続枠）は開放します。

〔失効条件付きで設備認定を受けている場合の留意事項〕
・募集プロセスは、開始から完了までに１年程度の期間を要します。そのため、平成26年度以降に失効条件付きで設備認定を受けている場合は、同プロセスの期間中に設備認定が失効する可能性がありますので、十分ご留意ください。

〔募集プロセスの中止について〕・応募された容量が極端に少ない場合など、募集プロセスを継続したとしても不成立となる蓋然性が高いと当社が判断したときは、広域機関の確認を経た上で、同プロセスを中止することがあります。
その場合、不成立となった場合と同様に扱い、系統連系希望者が行なったすべての行為（接続
検討申込み、契約申込み等、応募、入札等）は無効となり、ＦＩＴ調達価格も維持されません。

３．応募

24

ｏ応募申込時の留意事項４〔優先系統連系希望者とならなかった場合の契約申込み等の取扱い〕
・募集プロセスが不成立となった場合 および 募集プロセスが成立した場合において優先系統連系希望者とならなかったときなど、応募者が優先系統連系希望者とならなかったとき（辞退したときを含む。）には、契約申込み等は無効となります。
・なお、募集プロセスに応募したが入札を断念した場合や、入札したが落札できな
かった場合、または、落札したがその後連系を辞退する場合など、入札対象工事の共同負担者とならなかった場合は、申込み済みの契約申込み等はすべて取下げと見なすこととなるため、ＦＩＴ調達価格は維持されません。
また、入札の結果、入札対象工事に必要な費用が集まらず、募集プロセスが不成立となった場合も、同様に申込み済みの契約申込み等はすべて取下げと見なすこととなるため、ＦＩＴ調達価格は維持されません。

以上の点を充分にご理解の上で、応募について検討されますようお願いいたします。

25

３．応募

ｏ応募期間：平成２８年10月1３日（木）〜平成２８年11月11日（金）（郵送の場合、平成２８年11月11日（金）必着）

ｏ受付時間：午前９時〜午前１２時および午後１時〜午後５時（ただし、土・日・祝日を除く）

ｏ接続検討の検討料の振込み締切：11月1７日(木)（接続検討開始予定日の前営業日）〔検討料振込みに関する留意事項〕
・検討料は、当社が指定する口座に、接続検討開始予定日の“前営業日”までに入金されていることが必要です。
・金融機関によっては、14時以降の振込み処理は「翌営業日」の取扱いになる場合がありますので、取扱いの金融機関にご確認ください。
・このため、検討料の振込みにあたっては、余裕を持った手続きをお願いします。

３．応募

26

ｏ提出先（窓口）
応募書類（応募申込書・接続検討申込書等）提出先
・九州電力株式会社

配電本部

ネットワークサービスセンター

系統アクセスグループ

・住所 ： 〒810-8720 福岡市中央区渡辺通二丁目1-82
・電話(代表) ： ０９２-７６１-３０３１ [営業時間 平日９時〜１７時]【留意事項】
・応募書類の受領から当社による検討料の請求書の発送までに５営業日程度を要しますので、早めの応募書類提出に努めていただきますようお願いします。
・提出された応募書類に不備があり、補正が必要となる場合、接続検討開始予
定日の“前営業日”までに補正されない場合は応募が無効となりますので、早めの応募書類提出に努めていただきますようお願いします。

27

４．接続検討ｏ入札にあたり、応募者が連系等を行う場合に必要となる工事費負担金の算定等を行います。
ｏこの段階では、どの応募者が連系等をするか不明なことから、すべての応募者が連系等を行うことを前提に、必要となる入札対象工事以外の対策工事等の工事費負担金を算定します（電源線工事、変電所・バンク逆潮流工事、その他供給設備工事、一般負担の上限超過額）。
ｏ他の応募者と対策を共用する設備がある場合については、
・容量按分負担時（設備を利用するすべての応募者で按分負担するケース）
・全額負担時（設備対策の費用を単独で負担するケース※）の幅付で回答します。

※ 他の応募者が系統連系順位に基づいて現状の空容量の範囲内で連系し、当該応募者が単独で設備対策の費用を負担せざるを得なくなったイメージになります。

ｏ応募者は、接続検討の回答内容をもとに事業採算性等を検討のうえ、入札および入札額を検討することとなります。
〔系統状況の例〕

入札対象工事
入札対象工事以外の増強

154kV送電線増強（入札対象工事）

募集規模10万kW
工事費5億円＜応募後のAに対する接続検討回答＞
入札対象工事以外の負担金を幅付で示す

66kV系統ACB
発電規模1万kW

発電規模4万kW
発電規模2万kWE

D

発電規模１万kW
発電規模3万kWF
発電規模0.5万kW△△百万円〜(容量按分負担時)▲▲百万円(全額負担時)【応募者】
事業採算性評価、入札額検討

28

４．接続検討ｏ工事費負担金の算出方法［工事費負担金は（１）〜（５）の合計額]
接続検討（入札前）(1)入札対象工事(2)電源線（アクセス線）工事(3)変電所・バンク
逆潮流対策工事(4)その他供給
設備工事(5)一般負担の上限超過額（新費用負担ルール
適用者のみ）

・総工事費のうち特定負担分
・すべての応募者が連系等をした場合の当該応募者に係る工事費負担金（他の応募者と設備を共用する場合は、
容量按分時、全額負担時を回答）
・すべての応募者が連系等をした場合に連系先の配電用変電所でバンク逆潮流工事が必要となる場合には、その工事費負担金（１，２００［円(税抜)/kW]×
最大受電電力［ｋW］）
・すべての応募者が連系等をした場合に必要となる設備対策のうち当該応募者が利用する設備対策の工事費負担金（他の応募者と設備を共用する場合は、
容量按分時、全額負担時を回答）

・入札対象工事に係る当該系統連系希望者の一般負担額とすべての応募者が連系等をした場合に必要となる設備対策のうち当該応募者が利用する設備対策の一般負担額の合計額のうち、一般負担の上限額を超過した額再接続検討（入札後）・入札負担金単価［円/kW］
×最大受電電力［kW］
・電源線の新設工事費または既設設備の対策費用・複数者で設備を共用する場合は、最大受電電力で按分・変電所・バンク逆潮流対策工事の工事費負担金
（１，２００［円(税抜)/kW]×
最大受電電力［ｋW］）
・その他供給設備工事費用（上位系統の送電線増強工事費用、配電用変電所増強工事費用および上位系統の電圧変動対策工事費用等）のうち、系
統連系希望者の特定負担分
・複数者で設備を共用する場合は、最大受電電力で按分・入札対象工事およびその他供給設備工事の一般負担合計額のうち、一般負担の上限額を超過した額・複数者で設備を共用する場合は、その工事費用（一般負担分）を最大受電電力で按分29

４．接続検討ｏ対策工事のイメージ（入札前の接続検討における工事費負担金）（1）入札対象工事【①部分】
・総工事費の特定負担分（2）電源線工事【②部分】
・電源線の新設工事費用または既設設備の対策工事費用（他の応募者と設備を共用する場合は、
容量按分時、全額負担時を回答）①入札対象工事
220/66kV変圧器増設

66kV送電線④その他供給工事（送電線増強）②６６kV電源線
特別高圧（応募者２）（３）変電所・バンク逆潮流対策工事【③部分】
・すべての応募者が連系等をした場合に必要となる設備対策のうち当該応募者が利用する設備対策の工事費負担金（１，２００［円(税抜)/kW]×最大受電電力［ｋW］）（４）その他供給設備工事【④部分】
・すべての応募者が連系等をした場合に必要となる設備対策のうち当該応募者が利用する設備対策の工事費負担金（他の応募者と設備を共用する場合は、
容量按分時、全額負担時を回答）②６６kV電源線
特別高圧（応募者３）④その他供給工事（配電用変電所
変圧器増強）②6kV電源線
高圧（応募者５）

配電用変電所
66/6kV 変圧器③変電所バンク
逆潮流対策工事②6kV電源線
高圧（応募者１）

４．接続検討

30

ｏ接続検討の回答
・接続検討の結果は、原則として※、接続検討開始日から３か月以内に回答いたします。
※ 応募件数が著しく多く検討が輻輳する場合など、接続検討の回答が回答予定日を超過する場合があります。その場合は、超過することが判明次第速やかに、その理由、進捗状況及び募集プロセスの今後の見込み（延長後の回答予定日を含む。）について
応募者に連絡いたします。

・接続検討回答に入札対象工事以外の供給設備工事を含む場合は、工事箇所の現状の空容量、設備を共用する応募容量、対策工事費、工期についてお知らせします。
・応募者に対しては、接続検討の回答にあわせ、入札および入札額検討のための情報として、応募受付件数、応募容量、最低入札負担金単価等をお知らせいたします。
（募集要領 別紙６参照）

31

５．入札
(1)入札手続ｏ連系等を希望する応募者は、接続検討の回答内容を踏まえ、入札対象工事に対する工事費負担金として、入札負担金単価を記載した入札書を入札締切日までに提出してください。
ｏ入札にあたっては、最低入札負担金単価を設けますので、最低入札負担金単価以上の単価で入札してください。最低入札負担金単価を下回る単価での入札は無効となります。
ｏ最低入札負担金単価は、原則として、入札対象工事の工事費総額（以下「入札対象工事費」といいます。）を応募容量※１で割った単価※２を基準に設定し、接続検討の回答時に通知します。
※１ 応募容量が募集容量を上回る場合は、原則として、入札対象工事費を募集容量で割った単価とします。
※２ 入札対象工事が新費用負担ルールにおいて一般負担がある場合で、入札者が新費用負担ルール適用者であるときは、当該入札者の入札額に一般負担が加算されますので、入札対象工事費を応募容量で割った単価よりも低い最低入札負担金単価となります。

ｏなお、参考値として、入札対象工事費を募集容量で割った単価は2.２万円/kW（税抜）※３と
なります。
※3

入札対象工事費 ÷[約2.5億円]
÷

募集容量[11,400kW] ＝ 2.2万円/kW

32

５．入札
(2)入札保証金

ｏ入札後に辞退者が続出すると、入札不成立となるリスクが高まるほか、工事費負担金算定の繰り返しが生じ、募集プロセスが遅延するおそれがあるため、これを抑止するために、原則として、入札負担金の５％相当を入札保証金として申し受けます。
入札保証金＝入札負担金単価［円／ｋＷ］×最大受電電力［ｋＷ］×５％＋消費税等相当額
ただし、上記が「20万円＋税」を下回る場合は、「20万円＋税」

ｏ入札者が募集プロセスを辞退した場合、入札保証金を没収し、入札対象工事費に充当します。
（ただし、募集プロセスが不成立となった場合は返金）
ｏ募集プロセスが成立して優先系統連系希望者となった場合は、当該優先系統連系希望者の工事費負担金に充当します。
ｏ募集プロセスが不成立となった場合、及び募集プロセスが成立したものの優先系統連系希望者とならなかった場合（ただし、辞退した場合は除く）は返金します。

５．入札

33

【入札負担金単価の検討にあたって】
ｏ新費用負担ルール適用者については、連系等に伴う費用負担の一部が一般負担となることを踏
まえ、当該系統連系希望者の電源種別ごとの一般負担の上限額を踏まえた一般負担単価を控除した金額を最低入札負担金単価とします。このため、電源種別ごとに最低入札負担金単価が異なる場合があります。
ｏ最低入札負担金単価については、接続検討の回答に併せてお知らせいたしますので、新費用負担ルール適用者の方は、十分ご確認の上、最低入札負担金単価以上の単価で入札してください。

〔補足説明〕ｏ 実際の入札においては、接続検討の回答内容を踏まえ、入札を控える応募者がいることが想定されます。
ｏ 入札を控える応募者がいる場合、入札がなされた発電設備等の容量が応募容量を下回る
こと等により、入札者全員が最低入札負担金単価と同額の入札を行っていた場合であっても、入札は不成立となります。
ｏ 接続検討の回答時に、最低入札負担金単価と併せて、応募受付件数、応募容量をお知らせしますので、系統連系希望者（入札者）は、入札を成立させるためには、最低入札負担金単価を超える入札が必要となる可能性も考慮の上、入札負担金単価についてご検討
ください。

34

５．入札
【入札における成立および不成立のイメージ】〔ケース１〕〔ケース２〕

最低入札負担金単価付近の入札しかなかった場合のイメージ（不成立）：入札負担金単価：入札負担金単価：精算後単価[円/kW]

最低入札
負担金
単価

募集容量以上の入札があった
場合のイメージ（成立）：入札負担金単価：精算後単価[円/kW]
入札対象
工事費

入札対象
工事費
応募
容量 募集
▼ 容量
▼

募集
容量
▼

応募
容量
▼

最低入札
負担金
単価

▼

▼

最低入札
負担金
単価

入札対象
工事費 応募 募集
容量 容量
▼ ▼

募集容量以下の入札量しかな
かったが負担金が集まった場合のイメージ（成立）▼

単価[円 /kW]〔ケース３〕

容量[kW]
実際の入札量容量[kW]
優先系統連系
希望者

実際の入札量容量[kW]
優先系統連系
希望者

実際の入札量【入札保証金の振込方法等について】
ｏ入札保証金の振込方法と期限については、接続検討回答時に連絡いたします。
（平成２９年２月中旬頃 連絡予定）

35

５．入札

ｏ応募容量が募集容量を超過している場合は、原則として、入札対象工事として、募集要領に記載の増強工事に加えて「すべての応募者が連系可能な増強工事」の２つの増強案を入札において提示します。
ｏ入札者には、工事費・工期などから上位系統対策として負担可能な額（入札額）にて「募集要領に記載の増強工事のみ」又は「募集要領に記載の増強工事 及び すべての応募者が連系可能な増強工事」のいずれかに入札申込みを行っていただきます。
ｏ原則として、入札の成立条件を満足した増強工事のうち、最も連系可能量が大きい増強工事を
入札対象工事として、以降の募集プロセスを進めます。
（系統状況の例）

募集対象エリア
F変電所

至G変電所

至I変電所

【 】現状の空容量
B
5万kW

H変電所
E変電所
220kV

66kV
T410【10万kW】

すべての応募者が連系可能な増強工事②（入札状況の例）

入札者

A410【0kW】

J変電所

募集要領に記載の
増強工事①

入札額
(単価)

A
3万kW

C
4万kW

入札申込み
増強工事①（＋9万kW、18億円、5年） 増強工事②（＋13万kW、93億円、8年）

A

3万kW

8万円/kW

○（１位）

○

B

5万kW

4万円/kW

○（２位）

×

C

4万kW

2万円/kW○（ただし、落選）

×−

当選者ABで４４億円 （成立）24億円 （不成立）

総 額

36

５．入札
ｏ入札書の提出（１）提出書類（提出部数は１部）
・入札書（様式２−１）
・入札申込書（様式２−２）
入札書（様式２−１）［留意事項］
・押捺の印鑑は、「応募申込書」と同一としてください。
入札申込書（様式２−２）

37

５．入札
ｏ提出方法
・入札書類は郵送（簡易書留等の配達記録が残る方法）にて提出ください。
・封筒は二重封筒（中封筒と外封筒）で提出ください。

◆中封筒
中封筒は、入札者にて準備の上、おもてに以下を記載「入札書在中」「長崎市琴海エリア」（中封筒のおもて）
入札書在中
・長崎市琴海エリアにおける電源接続案件
募集プロセス
・応募申込時の受付番号 ●●●
・開札日●月●日（中封筒のうら）
入札書（様式2-1）を入れ、これと同一の印鑑で封印印

印

印「応募申込時の受付番号」「開札日」（外封筒のおもて）
福岡県福岡市中央区渡辺通
二丁目一番八十二号

入札申込書在中

外封筒は、接続検討結果の回答に同封する入札専用封筒を使用（送付先は記載済み）

九州電力株式会社
配電本部
ネットワークサービスセンター
系統アクセスグループ 行

◆外封筒

中封筒
入札申込書
（様式2-2）

中封筒と入札申込書(様式2-2)を
封入

５．入札

38

ｏ入札時の留意事項
・以下の場合には系統連系希望者の入札が、原則として、無効となります。なお、その場合には、通知の上、入札保証金を返金いたします。
（ａ）記名押捺がない場合（ｂ）意思表示の内容が不明確な場合（ｃ）提出書類に虚偽の記載がある場合（ｄ）入札負担金単価が最低入札負担金単価を下回る場合（ｅ）振込期限までに入札保証金の振込みがない、または、不足している場合
・電源接続案件募集プロセスの応募者以外は入札できません。
・入札締切後は入札負担金単価の変更はできません。
ｏ提出先
・九州電力株式会社 配電本部
ネットワークサービスセンター 系統アクセスグループ
・住所：〒810-8720 福岡市中央区渡辺通二丁目1-82
・電話(代表) ：０９２-７６１-３０３１ [営業時間 平日９時〜１７時]［留意事項］
・入札書類は、郵送（簡易書留等の配達記録が残る方法）にて提出下さい
ｏ入札期限
平成２９年３月中旬頃（予定）（応募者には接続検討の回答時にお知らせいたします）

39

（余 白）

６. 開札及び優先系統連系希望者の決定

40(1) 開札作業
ｏ開札日に入札書が封入された封筒を開封し、入札内容を確認します。

(2) 系統連系順位の決定
ｏ入札者の系統連系順位は、入札負担金単価が高い順に決定します。
ｏただし、新費用負担ルール適用者については、連系等に伴う費用負担の一部が一般負担となることを踏まえ、新費用負担ルール適用者の入札負担金単価を次のとおり補正した単価にて順位を決定します。
新費用負担ルール適用者の入札負担金単価（補正後）＝ 入札負担金単価 ＋ 当該系統連系希望者の一般負担単価※※ 当該系統連系希望者の一般負担単価＝入札対象工事費のうち新費用負担ルールにおける一般負担額 ／ 優先系統連系希望者の最大受電電力の合計
ただし、当該系統連系希望者の電源種別の一般負担の上限額を超える場合は、一般負担の上限額。

ｏ同一の入札負担金単価（補正後）の入札者間の系統連系順位は、原則として、抽選により決定
します。

(3) 優先系統連系希望者の決定
ｏ募集容量の範囲内の系統連系順位の入札者が優先系統連系希望者となります。

(4) 入札の成立条件
ｏ入札の成立条件は以下を満たす場合（ ① ＋ ② ）≧ ③①：優先系統連系希望者の「入札負担金単価（税抜）×最大受電電力」の合計②：優先系統連系希望者のうち新費用負担ルール適用者の「当該系統連系希望者の一般負担単価※
×最大受電電力」の合計③：入札対象工事費（税抜）６. 開札及び優先系統連系希望者の決定

41(５) 開札後の留意事項
発電地点が重複する優先系統連系希望者が確認された場合、当該優先系統連系希望者にその状況をお知らせしますので、他の重複する優先系統連系希望者や土地所有者等と調整を行ってください※。
※調整のため、重複している優先系統連系者の連絡先をお伝えすることがあります。
当社は、かかる調整に関する仲介・あっせんを行いません。また、当社は、諸契約締結後でも、発電地点が重複することにより発生した損害は補償いたしません。
なお、地点重複を解消せず、工事費負担金補償契約を締結された場合、地点重複解消後に辞退される優先系統連系希望者は、同契約に基づく工事費負担金補償金をご負担いただくことになりますので、ご留意ください。

42

７.再接続検討

ｏ優先系統連系希望者の決定後、系統連系順位に基づき、すべての優先系統連系希望者について再接続検討を実施し、優先系統連系希望者に回答します。
ｏ工事費負担金は、次スライドの合計額となります。
ｏ「その他供給設備工事」「変電所・バンク逆潮流工事」は、対策の起因となった系統連系順位
以降の優先系統連系希望者は費用負担が必要となります（系統連系順位が上位で、現状の空容量の範囲内で連系できる場合は費用負担はありません）。
ｏ優先系統連系希望者は、再接続検討の回答内容をもとに事業採算性等を検討のうえ、再接続検討回答内容を了承のうえ共同負担意思を表明するのか否かについてご検討下さい。
〔系統状況の例〕

入札対象工事
入札対象工事以外の増強

154kV送電線増強（入札対象工事）

募集規模10万kW
工事費5億円＜再接続検討における工事費負担金回答＞
１位

66kV系統A

２位

C

発電規模4万kW
発電規模2万kW

４位 E

系統連系順位に基づき接続検討を行い、工事費負担金を回答事業者Ａ（１位）：■■百万円
事業者Ｅ（４位）：××百万円

D ３位

発電規模１万kW
発電規模3万kW【優先系統連系希望者】
共同負担意思表明

43

７.再接続検討
ｏ工事費負担金の算出方法［工事費負担金は（１）〜（５）の合計額]
接続検討（入札前）(1)入札対象工事(2)電源線（アクセス線）工事(3)変電所・バンク
逆潮流対策工事(4)その他供給
設備工事(5)一般負担の上限超過額（新費用負担ルール
適用者のみ）

・総工事費のうち特定負担分
・すべての応募者が連系等をした場合の当該応募者に係る工事費負担金（他の応募者と設備を共用する場合は、
容量按分時、全額負担時を回答）
・すべての応募者が連系等をした場合に連系先の配電用変電所でバンク逆潮流工事が必要となる場合には、その工事費負担金（１，２００［円(税抜)/kW]×
最大受電電力［ｋW］）
・すべての応募者が連系等をした場合に必要となる設備対策のうち当該応募者が利用する設備対策の工事費負担金（他の応募者と設備を共用する場合は、
容量按分時、全額負担時を回答）

・入札対象工事に係る当該系統連系希望者の一般負担額とすべての応募者が連系等をした場合に必要となる設備対策のうち当該応募者が利用する設備対策の一般負担額の合計額のうち、一般負担の上限額を超過した額再接続検討（入札後）・入札負担金単価［円/kW］
×最大受電電力［kW］
・電源線の新設工事費または既設設備の対策費用・複数者で設備を共用する場合は、最大受電電力で按分・変電所・バンク逆潮流対策工事の工事費負担金
（１，２００［円(税抜)/kW]×
最大受電電力［ｋW］）
・その他供給設備工事費用（上位系統の送電線増強工事費用、配電用変電所増強工事費用および上位系統の電圧変動対策工事費用等）のうち、系
統連系希望者の特定負担分
・複数者で設備を共用する場合は、最大受電電力で按分・入札対象工事およびその他供給設備工事の一般負担合計額のうち、一般負担の上限額を超過した額・複数者で設備を共用する場合は、その工事費用（一般負担分）を最大受電電力で按分44

７.再接続検討（５）一般負担の上限超過額（新費用負担ルールの適用者のみ）

ｏ新費用負担ルールにおける「入札対象工事」および「その他供給設備工事」の一般負担合計額のうち、広域機関が指定する「一般負担の上限額」を超過したもの

1.5万円/kW（太陽光の場合1.5万円/kW）

一般負担

一般負担の
上限額

一般負担

一般負担
単価
（例：0.8万円/kW）

例：2.2万円/kW

一般負担

＋

特定負担
単価

特定負担 一般負担（例：1.4万円/kW）

一般負担

一般負担
単価

入札 ︵
特定負担︶

入札負担金
単価

その他供給設備工事の単価［万円/kW］

特定負担

入札対象工事の単価［万円/kW］

一般負担の上限額
適用後［万円/kW］
入札 ︵特定負担︶ 特定負担・複数の応募者が共有する場合、入札で決まる系統連系順位に基づき、起因者以降の事業者の最大受電電
力比で按分した金額の合計のうち、一般負担分の上限額を超過したもの

一般負担の
上限額を超
過したため
特定負担と
なる部分

45

７.再接続検討

ｏ一般負担の上限額
電源種別
一般負担の上限額 ※1
バイオマス（専焼）※2
4.9万円/kW
地熱
4.7万円/kW
バイオマス（石炭混焼）
4.1万円/kW
バイオマス（LNG混焼）
4.1万円/kW
原子力
4.1万円/kW
石炭火力
4.1万円/kW
LNG火力
4.1万円/kW
小水力 ※3
3.6万円/kW
廃棄物
3.3万円/kW（バイオマス（専焼）を除く）
一般水力 ※4
3.0万円/kW
バイオマス（石油混焼）
2.3万円/kW
石油火力
2.3万円/kW
洋上風力2.3万円/kW
陸上風力2.0万円/kW
太陽光
1.5万円/kW（出典） 広域機関ホームページ※1：税抜き※2：バイオマスに該当する廃棄物のみを燃焼するものを含む※3：1,000kW以下※4：1,000kWを超えるもの

８．共同負担意思確認

46■ 共同負担意思確認
ｏ優先系統連系希望者は、再接続検討回答をご確認の上、原則として、回答書の発送日から15
営業日以内※に、工事費負担金を負担した上で連系等を行う意思があるか否かを当社に共同負担意思確認書（様式３−１または様式３−２）を提出することをもってご回答ください。
※ 同期間が経過した場合は、原則として、辞退したものとして取り扱います。

ｏ辞退者が発生した場合は、再度、優先系統連系希望者を決定し、再接続検討を実施します。
ｏすべての優先系統連系希望者から、工事費負担金の負担の意思があり、連系等を希望することが確認できた場合、工事費負担金の額が確定します。

９．工事費負担金補償契約

47■ 工事費負担金補償契約
ｏ電源接続案件募集プロセスの完了以降に辞退者が発生した場合、工事費負担金の再算定を行って、優先系統連系希望者が負担する仕組みとすると、辞退者が更に辞退者を発生させることにつながり、結果的に募集プロセスが遅延することとなります。
ｏこのため、募集プロセスの完了に際し、優先系統連系希望者が募集プロセス完了以降に辞退した場合に、当該優先系統連系希望者が他の優先系統連系希望者と共用する予定であった増強
設備の費用について辞退した場合においても負担する契約（工事費負担金補償契約）を締結します。
ｏ工事費負担金が確定した場合、優先系統連系希望者は、原則として、工事費負担金の確定日から10営業日以内※に、当社と工事費負担金補償契約を締結してください。
※ 同期間が経過した場合は、原則として、辞退したものとして取り扱います。

ｏ工事費負担金補償金額は、原則として、次に示す項目の合計額とします。
ａ 入札対象工事の工事費負担金
ｂ 電源線工事のうち他の優先系統連系希望者と共用する設備に係る工事費負担金
ｃ その他供給設備工事のうち他の優先系統連系希望者と共用する設備に係る工事費負担金
ｄ 入札対象工事およびその他供給設備工事のうち他の優先系統連系希望者と共用する設備の当該優先系統連系希望者に係る工事費の一般負担分

10．プロセス完了・公表及び諸契約締結

48(1)プロセス完了・結果公表
ｏ当社がすべての優先系統連系希望者との間で工事費負担金補償契約を締結した場合、募集プロ
セスは成立し、同プロセスが完了します。
ｏ募集プロセス完了後、同プロセスの結果について公表します。

(2)諸契約締結
ｏ優先系統連系希望者は、原則として、募集プロセスの結果の公表日から１０営業日以内に、当社に契約申込みを行ってください。
ｏ契約申込後、当社との間で、工事費負担金契約 及び その他必要となる契約を締結していただ
きます。

49

10．プロセス完了・公表及び諸契約締結

工事費負担金契約における入札対象工事の工事費負担金の補正について
ｏ工事費負担金契約の締結時において、優先系統連系希望者の入札負担金および一般負担額の合計が入札対象工事の工事費総額を超過または不足する場合には、超過額または不足額を優先系統連系希望者の最大受電電力で按分した金額について、入札対象工事の工事費負担金を補正します。
〔減額補正のイメージ〕【入札後】【工事費負担金契約時（補正後）】:入 札 負 担 金 単 価

単価[万円/kW]

5.0

増強規模（募集容量）
３２万kW

5.0

工事費総額
（入札対象工事費）
３６億円
3.5

3.5

:特 定 負 担

単価[万円/kW]

増強規模（募集容量）

5.0

▼

▼

3.5

3.5
3.0

3.0

3.0

1.5

3.0

3.5

3.2

3.0

1.5

3.0

工事費総額
（入札対象工事費）
３６億円
3.0

1.7

1.7

一

一

一

一

一

一

一

一

一

1.2

1.2

1.2

般

般

般

般

般

般

般

般

般

一

一

一

負

負

負

負

負

負

負

負

負

担

担

担

担

担

担

担

担

担

般

般

般

太

地

風

水

太

太

太

地

風

水

太

太

陽

熱

力

力

陽

陽

陽

熱

力

力

陽

陽

光

Ｂ

Ｃ

Ｄ

光

光

光

Ｂ

Ｃ

Ｄ

光

光

E

F

Ａ

E

F

Ａ

容量
[万kW]

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

位

位

位

位

位

位

位

位

位

位

位

位

優先系統連系希望者の容量 24万kW

優先系統連系希望者の容量 24万kW

容量
[万kW]

11．対象設備、対策工事内容と成立条件などについて■ 対象設備、対策工事内容(1) 入札対象工事名称◇ 22kV第二長浦線(仮称)新設 並びに 関連工事

(2) 工事の必要性
・募集プロセス開始申込みがなされた発電設備等が連系することにより、22kV長浦線の潮流が設備容量を超過することから、設備増強が必要となります。
・第二長浦線(仮称)の新設 及び 22kV長浦線の回線切替を行ったうえで、
一部系統切替を行うことにより、募集容量を確保します。

50

51

11．対象設備、対策工事内容と成立条件などについて

■ 系統図

京泊変電所

︻現状系統︼

66kV

6kV

22kV

長浦配電塔
22kV長浦線#1Tr

6kV#1昇圧Tr

#3Tr︻募集プロセスの前提系統︼

66kV

京泊変電所
6kV

22kV

長浦配電塔
22kV長浦線#1Tr#1昇圧Tr

6kV「入」斧木場①②配電塔(仮称)
6kV#2Tr
22kV 外海線(仮称)
22kV
#3Tr

斧木場③④配電塔(仮称)
6kV

52

11．対象設備、対策工事内容と成立条件などについて■ 系統図

入札対象工事の対象設備︻募集プロセス完了後の系統︵予定︶︼

募集対象エリアイメージ
66kV

6kV

22kV

長浦配電塔
申

22kV長浦線#1Tr#1昇圧Tr（回線切替）
22kV 第二長浦線（仮称)

6kV

「切」

斧木場①②配電塔(仮称)
6kV

#2Tr
22kV 外海線(仮称)
22kV
#3Tr

斧木場③④配電塔(仮称)
6kV

53

11．対象設備、対策工事内容と成立条件などについて■ 系統連系に必要な対策工事 及び 工事費負担金の概要①部分：入札対象工事（〔入札負担金単価〕×〔最大受電電力〕）②部分：先行事業者の対策工事（設備利用者が容量按分で負担）③部分：電源線〔アクセス線〕（系統連系希望者が特定負担）
22kV

6kV

66kV

①回線切替
6kV
#1Tr

#1昇圧Tr②２号変圧器新設工事

特高G

「切」

①第二長浦線(仮称)新設
並びに関連工事③アクセス線新設
高圧G

6kV
高圧G

②外海線(仮称)新設工事
22kV

#3Tr

③アクセス線新設
特高G

6kV
高圧G

11．対象設備、対策工事内容と成立条件などについて

54■ 工事費負担金の算出方法① 入札対象工事（２２ｋＶ送電線新設並びに関連工事）
・ 工事費負担金 ＝ 入札負担金単価［円／ｋＷ］× 最大受電電力［ｋＷ］
22kV

6kV

66kV

回線切替
6kV

#1Tr

#1昇圧Tr「切」
6kV
22kV送電線新設#2Tr

架空線：6.4km ALOC200mm2
地中線：1.5km CuCVT325mm2
6kV

22kV

#3Tr
［留意事項］
・ 入札対象工事の所要工期は約４年を要すため、改正ＦＩＴ法に伴い、事業用太陽光の場合、認定時の価格から調達価格が下落するか、調達期間を短縮する対象となる可能性があります。
・ なお、実際の工事完了時期は、現地調査・作業停止調整等により変動する可能性があります。

55

11．対象設備、対策工事内容と成立条件などについて② 先行事業者の対策工事
・当該設備は、応募者が共用して利用することになる予定です。

・その利用が当該設備の「施設後３年以内」に行われる場合は、当社の託送供給等約款に基づき、応募者と先行事業者が共用する設備として算定した場合の工事費負担金を負担していただくことになりますので、ご留意ください。
22kV

6kV

66kV

6kV
#1Tr

#1昇圧Tr「切」

２号変圧器新設工事

6kV

外海線(仮称)新設工事
6kV
22kV

#3Tr

工事名

工事費

２号変圧器新設工事

2 .3億円外海線(仮称)新設工事

7.0億円

工 期
1年10か月
着手：平成28年６月〜 完了：平成30年3月頃予定

6年
着手：平成28年６月〜 完了：平成34年5月頃予定

11．対象設備、対策工事内容と成立条件などについて② 先行事業者の対策工事（つづき）
斧木場③④
配電塔(仮称)斧木場①②
配電塔(仮称)

開放点

長浦配電塔

第二長浦線(仮称)

開放点

（工事Ｂ）
外海線(仮称)新設工事

長浦線

・外海線（仮称）を利用することになる優先系統連系希
望者が連系可能となるのは、
当該工事の完了(平成34年５月頃)以降となります。
京泊変電所

（工事Ａ）
京泊変電所
２号変圧器新設工事

56

11．対象設備、対策工事内容と成立条件などについて57■ 先行事業者の対策工事にかかる留意事項
工事Ａ、工事Ｂは、今回の電源接続案件募集プロセスの募集対象エリアにおいて、先行して契約申込みを行った系統連系希望者の対策工事であり、当該募集プロセスを進めるうえで前提条件となる工事です。
工事Ｂによって施設される設備を利用することになる外海線(仮称)の優先系統
連系希望者が連系可能となるのは、工事Ｂの工事の完了（平成34年５月頃予定）以降となります。このため、事業用太陽光発電の場合、調達価格又は調達期間に影響があると考えられます。（募集要領 6．11(2)参照）
工事Ａ、工事Ｂの工事状況によっては、工事費の変動、募集プロセスの募集対
象エリア及び募集容量の変更等が生じる可能性があり、応募者の工事費負担金等に影響を及ぼす可能性があります。

58

11．対象設備、対策工事内容と成立条件などについて③ 電源線(アクセス線)工事
・アクセス線は、事業者さまが工事費を負担（特定負担）・但し、１アクセス線について、複数の事業者さまが共有する部分がある場合は、各事業者さまの最大受電電力比で按分
22kV

6kV

66kV

6kV
#1Tr

#1昇圧Tr
特高G

「切」

高圧G
6kV
高圧G

#2Tr
6kV
22kV
特高G
#3Tr

高圧G

11．対象設備、対策工事内容と成立条件などについて

59■ その他留意事項
ｏ当社は、太陽光発電に関する指定電気事業者に指定されていることから、応募者の発電設備がＦＩＴ電源のうち太陽光発電設備の場合、年間３６０時間を超えた
無補償での出力抑制に応じていただくことが連系にあたっての条件となりますので、ご留意ください。

11．対象設備、対策工事内容と成立条件などについて

60

(１)入札
ｏ最低入札負担金単価は、原則として、入札対象工事の工事費総額（以下「入札対象工事費」といいます。）を応募容量※１で割った単価※２を基準に設定し、接続検討の回答時に通知します。
※１ 応募容量が募集容量を上回る場合は、原則として、入札対象工事費を募集容量で割った単価とします。
※２ 入札対象工事が新費用負担ルールにおいて一般負担がある場合で、入札者が新費用負担ルール適用者であるときは、当該入札者の入札額に一般負担が加算されますので、入札対象工事費を応募容量で割った単価よりも低い最低入札負担金単価となります。

(２)入札の成立条件
ｏ入札の成立条件は以下を満たす場合（ ① ＋ ② ）≧③①：優先系統連系希望者の「入札負担金単価（税抜）×最大受電電力」の合計②：優先系統連系希望者のうち新費用負担ルール適用者の「当該系統連系希望者の一般負担単価※３×最大受電電力」の合計③：入札対象工事費（税抜）※３ 当該系統連系希望者の一般負担単価＝入札対象工事費のうち新費用負担ルールにおける一般負担額 ／ 優先系統連系希望者の最大受電電力の合計
ただし、当該系統連系希望者の電源種別の一般負担の上限額を超える場合は、一般負担の上限額。

6111．対象設備、対策工事内容と成立条件などについて〔入札成否のイメージ〕
成立ケース

不成立ケース：入札負担金単価

単価［万円/KW］：一般負担単価（1.27）

成立

2.67

2.6
2.57

2.5

2.47

3.0 3.0

増強規模
11.4ＭW▼

2.4

2.37 2.27

2.27

2.2

2.5

2.0

1.5

1.5

1.0

1.0

0.5

0.5

B
太
陽
光
新

C
太
陽
光
旧

D
太
陽
光
新

E
太
陽
光
新

F
太
陽
光
旧

G
風
力
新

優先系統連系希望者の容量

H
太
陽
光
新
１１ＭW

Ｉ Ｊ Ｋ
太 風 太
陽 力 陽
光
光
新 新 旧

容量
［ＭＷ］

2.9

3.0

2.0

A
太
陽
光
新

入札額
＋
一般負担額

必要工事費
2.5億円

3.5

2.7億円
2.77

：一般負担単価（2.92）

4.0

入札額
＋
一般負担額

必要工事費
2.5億円

：入札負担金単価

単価［万円/KW］

1.7億円
2.8

2.6
2.5
2.4

不成立
増強規模
11.4ＭW
▼

A
太
陽
光
新

Ｊ
風
力
新

B
太
陽
光
新

D CＩ
太 太太
陽 陽陽
光 光光
新 旧新

F
太
陽
光
旧

優先系統連系希望者の容量

容量
［ＭＷ］

６ＭＷ

（注）成立条件を満たさない場合、原則として、その時点で募集プロセスは不成立となります。

その他

62

ｏその他参考となるHPについて紹介いたします。
〔広域機関HP〕
・電源接続案件募集プロセスについて
http://www.occto.or.jp/keito/akusesu/2015̲access̲dengensetsuzoku̲process̲r1.html

・広域機関主宰の電源接続案件募集プロセスについて
http://www.occto.or.jp/keito/akusesu/2016̲0617̲koikikikan̲shusai.html

・広域機関ルール（業務規程・送配電等業務指針）
http://www.occto.or.jp/jigyosha/koikirules/2016̲0331̲teikan̲kitei̲shishin̲HP.html

・一般送配電事業者の送配電系統利用に関するルール(約款・系統利用ルール)リンク集
https://www.occto.or.jp/keito/akusesu/haidoudenruru.html〔経済産業省資源エネルギー庁HP〕
・なっとく！再生可能エネルギー
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving̲and̲new/saiene/

・発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity̲and̲gas/electric/summary/regulations/pdf/h27hiyoufutangl.pdf

・電気事業制度の関係法令・ガイドライン等
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity̲and̲gas/electric/summary/regulations/

63

その他
ｏ問合せ先をご案内いたします。
【広域機関お問合せフォーム】
電源接続案件募集プロセス用お問い合わせhttps://www.occto.or.jp/contact/anken̲boshu-form.html【九州電力お問合せ先】
・九州電力株式会社

配電本部

ネットワークサービスセンター・電話(代表)系統アクセスグループ：092-761-3031[営業時間 平日９時〜17時]

・メールアドレス：Network̲Sc̲D@kyuden.co.jp※お電話がつながりにくくなることも想定されますので、お問合わせにつきましては、電子メールもご活用ください。
〔九州電力

募集プロセスのHP〕

電源接続案件募集プロセスの実施状況
http://www.kyuden.co.jp/wheeling̲dbprocess.html