Ｑ ＆ Ａ
Ｑ１：鉱石由来のウラン、トリウムと精製済ウランとでは、どう違うのですか？
Ａ１：鉱石由来のウラン、トリウムは、自然のままの状態のウラン、トリウムです。一方、放射性物質に関する所内全域調査（その８）精製済ウランは、ウラン鉱石などを化学的に処理して得られたウランです。法令上、鉱石由来のウラン、トリウムは核原料物質、精製済ウランは核燃料物質となり、取扱方法にも差が出てきます。なお、回収した土壌は、調査結果に基づいて区分しております。

調査の結果に基づく土壌回収作業

Ｑ２：土壌の回収作業時の安全管理はどのように行なっているのですか？
Ａ２：（精製済ウランを含む土壌などを回収する場合）
放射性廃棄物として回収しますので、回収場所には、管理区域を設定し、作業者の出入管理と被ばく管理、空気中の放射性物質濃度の測定、周辺での空間線量当量率の測定などを行なっております。
（鉱石由来のウラン、トリウムを含む土壌などを回収する場合）
調査の結果判明しているウラン、トリウムの濃度であれば、法令上は精製済ウランの場合のように管理区域を設定する必要はありませんが、同様に、作業者の出入管理と被ばく管理、空気中の放射性物質濃度の測定、周辺での放射線測定などを行なっております。
｛回収作業開始後に行なった分析の結果では、法令に基づいた核原料物質の使用の届出を要しない放射能濃度の限度である３７０Bq/g を超えることはなく、これまで最大でも３１Bq/g です。｝

Ｑ３：回収した土壌は、施設Ｎ（地下保管庫）と開発Ａ棟の１階に保管するということですが、どのような区分で施設Ｎと、開発Ａ棟とに分けるのですか？

Ａ３：上記Ｑ２のとおり、精製済ウランを含む土壌は放射性廃棄物としての管理が必要ですので、旧核燃料試験研究施設整備で回収した放射性廃棄物と同様管理区域である施設Ｎ（地下保管庫）で保管します。一方、自主的に回収している鉱石由来のものについては、一般の建物である開発Ａ棟の１階に保管しますが、管理区域を設定した場合と同様に、建物内とその周辺で空間線量当量率を測定することとしております。なお、開発Ａ棟の２階は引き続きオフィス等に利用します。

放射線測定器（サーベイメータ）を用いて測定している写真

Ｑ４：周辺への影響の有無の確認はどのように行なっているのですか？

（平成 20 年 8 月撮影）

Ａ４：敷地周辺の空間線量当量率と空気中の放射性物質濃度を毎週１回測定しております。
また、毎月１回、敷地内に設置してある１０ヶ所のモニタリング井戸から地下水をテントＧ棟内での回収完了検査の状況

採取し、ウラン、トリウムの含有量分析を行なっております。これまでの調査結果
では、周辺への影響はありませんでした（測定位置は本文２．の図をご参照）。
お問い合わせ先：三菱マテリアル株式会社
大宮総合整備センター「近隣の皆様の相談室」
電話 0120-662-637(フリーダイヤル)

Ｅメール：k-soudan@mmc.co.jp
作成日

平成２０年９月６日

三菱マテリアル株式会社

１．所内全域調査の経緯

３．回収の状況について

平成１６年７月に本館床下から放射性物質（ウラン化合物、トリウム化合物）の入ったガラス瓶

土壌などの回収作業は、飛散防止のためそれぞれの回収場所に、写真に示すようにテントを設置し、２１本が発見され、すみやかに文部科学省へ報告しました。同年９月以降、同省の指導を受けながその中で実施しております。回収対象としている土壌などには、精製済ウランを含むものと、鉱石由ら、建物内に不審な物がないか点検するとともに、建物外では地表面及び地上高さ１ｍにおける放来のウラン、トリウムを含むものがあり、次のとおり回収をしております。

射線測定を実施し、北西地区（図のＡ－１（Ｎ）地区）については重点調査区域としてボ―リング

・精製済ウランを含むもの（以下「精製済」という）⇒放射性廃棄物として回収調査を実施しております（第１次調査は平成１７年１０月に完了）。

・

鉱石由来のウラン、トリウムを含むもの（以下「鉱石由来」という）⇒自主的・に管理する土第１次調査では、解体予定の建物の下については調査対象から外しておりましたが、これらの壌として回収場所についても、順次調査を実施しております（第２次調査）。

＜回収作業の現状と今後の予定＞①

２．所内全域調査の状況
所内全域調査の結果、現在までに、北西地区（Ａ－１（Ｎ））、Ｆ棟跡・Ｇ棟跡周辺（Ｎ－３（Ｗ））、「精製済」

・

テントＡ、Ｂでは回収を完了し、テントを解体撤去いたしました（本年６月７日撤去完了）。

・

テントＣについては、テント西側の地中に回収対象土壌が認められたことから、管理区域（テ。
ント設置範囲）を拡大して回収作業を進めております（本年１１月末完了予定）

ポンプ室跡周辺（Ｎ－２（Ｎ））などの地中に、自然界レベルを超えるウラン、トリウムを含む土②

壌などが存在することが判明しております。

「鉱石由来」

・

現在、建物があり調査が完了していない場所（図の未調査場所）につきましては、今後建物を解テントＡ、Ｂ内、テントＦ棟内、ポンプ室跡周辺及びテントＧ棟内では回収が完了し、現在北西地区の移動型テント内において回収作業中です。今後、テントＡ、Ｂ及びテントＦ棟の土台体後に調査する計画です。

下周辺に移動型テントを設置して回収作業を行なう予定です。
③

回収時の作業環境改善

・

移動型テント内等で機械回収した土壌などをＮ棟建屋内に運び、建屋内に設置した仕分け作業場所において、従来同様の仕分け作業（移植ごてによる判別）を行なっております。この仕分け作業は、N 棟解体後も継続することから、Ｎ－４地区南側に仮設テントを設置して実施することにしております。

（テントＡ）（撤去済）（テントＢ）（撤去済） （移動型テント）（撤去済）

④

Ｎ棟

・

さいたま新都心駅方面
2

2

回収量（平成２０年８月末現在：角型容器（１．５ｍ３）の個数）

3「精製済」が１９０個、「鉱石由来」が７７９個となります。

：回収作業用テント
ポンプ室跡周辺

2

テントA

Ｎ－２(Ｎ)：管理区域：空間線量当量率測定位置：未調査場所（建家解体後調査）：空気中の放射性物質濃度測定位置：回収中及び今後の回収区域：地下水採取位置

４．保管について回収した土壌などは、次のとおり保管のこととしております。

1

テントB
4

5

Ｎ棟
Ｎ－３(Ｗ)

仮設テント
プレハブ設置

Ｓ棟

新棟建設関係
現場事務所
仮設資材置場

（施設Ｓ）
6

食堂棟
食堂棟

地下保管庫
（施設Ｎ）
Ｓ－４

本本館
館

844

産業道路

旧 中山道

テントＧ棟

1緑化整備
（一般開放）

N－４

101（回収作業完了時）

Ｎ－３(Ｅ)

旧Ｆ棟､Ｇ棟跡周辺

Ｎ－２(Ｓ)（回収作業を実施中）

緑化整備

9Ａ－１(Ｎ)

精製済ウランを含むもの

⇒施設Ｓ

⇒

施設Ｎ（地下保管庫）

鉱石由来のウラン、トリウムを含むもの⇒Ｓ棟⇒

開発Ａ棟（１階全体）（*）

迂回路（*）開発Ａ棟でスペースが不足の場合は開発Ｃ棟の一部を活用する計画です。

別別館館
グラウンド
テントＣ

（一般開放）
3

開発Ｂ棟
開発Ｂ棟

新排水処理
3
施設

開発Ａ棟
開発Ａ棟

開発Ｃ棟
開発Ｃ棟

５．全体スケジュール

7年度
項目

平成１６年度
4 5 6 78 9 10 11 12 1

平成１７年度
2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 1

平成１８年度
2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 1

平成１９年度
2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 1

平成２０年度
2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 1

平成２１年度
2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 1

1 放射性物質の発見とその措置
2 調

査
第１次調査

第２次調査

建屋及び建屋基礎
3 の解体（移動型テント（北西地区））（テントＦ棟）（撤去済）（テントＧ棟）（テントＣ）
4 土壌などの回収
5 回収土壌保管場所の設置・移動（**）（**）新棟建設、開発A棟改装中は仮設テントを利用し、平成２２年度に完了

：実績

：予定

2 3

１．所内全域調査の経緯

３．回収の状況について

平成１６年７月に本館床下から放射性物質（ウラン化合物、トリウム化合物）の入ったガラス瓶

土壌などの回収作業は、飛散防止のためそれぞれの回収場所に、写真に示すようにテントを設置し、２１本が発見され、すみやかに文部科学省へ報告しました。同年９月以降、同省の指導を受けながその中で実施しております。回収対象としている土壌などには、精製済ウランを含むものと、鉱石由ら、建物内に不審な物がないか点検するとともに、建物外では地表面及び地上高さ１ｍにおける放来のウラン、トリウムを含むものがあり、次のとおり回収をしております。

射線測定を実施し、北西地区（図のＡ－１（Ｎ）地区）については重点調査区域としてボ―リング

・精製済ウランを含むもの（以下「精製済」という）⇒放射性廃棄物として回収調査を実施しております（第１次調査は平成１７年１０月に完了）。

・

鉱石由来のウラン、トリウムを含むもの（以下「鉱石由来」という）⇒自主的・に管理する土第１次調査では、解体予定の建物の下については調査対象から外しておりましたが、これらの壌として回収場所についても、順次調査を実施しております（第２次調査）。

＜回収作業の現状と今後の予定＞①

２．所内全域調査の状況
所内全域調査の結果、現在までに、北西地区（Ａ－１（Ｎ））、Ｆ棟跡・Ｇ棟跡周辺（Ｎ－３（Ｗ））、「精製済」

・

テントＡ、Ｂでは回収を完了し、テントを解体撤去いたしました（本年６月７日撤去完了）。

・

テントＣについては、テント西側の地中に回収対象土壌が認められたことから、管理区域（テ。
ント設置範囲）を拡大して回収作業を進めております（本年１１月末完了予定）

ポンプ室跡周辺（Ｎ－２（Ｎ））などの地中に、自然界レベルを超えるウラン、トリウムを含む土②

壌などが存在することが判明しております。

「鉱石由来」

・

現在、建物があり調査が完了していない場所（図の未調査場所）につきましては、今後建物を解テントＡ、Ｂ内、テントＦ棟内、ポンプ室跡周辺及びテントＧ棟内では回収が完了し、現在北西地区の移動型テント内において回収作業中です。今後、テントＡ、Ｂ及びテントＦ棟の土台体後に調査する計画です。

下周辺に移動型テントを設置して回収作業を行なう予定です。
③

回収時の作業環境改善

・

移動型テント内等で機械回収した土壌などをＮ棟建屋内に運び、建屋内に設置した仕分け作業
場所において、従来同様の仕分け作業（移植ごてによる判別）を行なっております。この仕分け作業は、N 棟解体後も継続することから、Ｎ－４地区南側に仮設テントを設置して実施することにしております。

（テントＡ）（撤去済）（テントＢ）（撤去済） （移動型テント）（撤去済）

④

Ｎ棟

・

さいたま新都心駅方面
2

2

回収量（平成２０年８月末現在：角型容器（１．５ｍ３）の個数）

3「精製済」が１９０個、「鉱石由来」が７７９個となります。

：回収作業用テント
ポンプ室跡周辺

2

テントA

Ｎ－２(Ｎ)：管理区域：空間線量当量率測定位置：未調査場所（建家解体後調査）：空気中の放射性物質濃度測定位置：回収中及び今後の回収区域：地下水採取位置

４．保管について回収した土壌などは、次のとおり保管のこととしております。

1

テントB
4

5

Ｎ棟
Ｎ－３(Ｗ)

仮設テント
プレハブ設置

Ｓ棟

新棟建設関係
現場事務所
仮設資材置場

（施設Ｓ）
6

食堂棟
食堂棟

地下保管庫
（施設Ｎ）
Ｓ－４本本館館

844

産業道路

旧 中山道

テントＧ棟

1

緑化整備
（一般開放）

N－４

101（回収作業完了時）

Ｎ－３(Ｅ)

旧Ｆ棟､Ｇ棟跡周辺

Ｎ－２(Ｓ)（回収作業を実施中）

緑化整備

9Ａ－１(Ｎ)

精製済ウランを含むもの

⇒施設Ｓ

⇒

施設Ｎ（地下保管庫）

鉱石由来のウラン、トリウムを含むもの⇒Ｓ棟⇒

開発Ａ棟（１階全体）（*）

迂回路（*）開発Ａ棟でスペースが不足の場合は開発Ｃ棟の一部を活用する計画です。

別別館館
グラウンド
テントＣ

（一般開放）
3

開発Ｂ棟
開発Ｂ棟

新排水処理
3
施設

開発Ａ棟
開発Ａ棟

開発Ｃ棟
開発Ｃ棟

５．全体スケジュール

7年度
項目

平成１６年度
4 5 6 78 9 10 11 12 1

平成１７年度
2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 1

平成１８年度
2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 1

平成１９年度2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 1

平成２０年度
2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 1

平成２１年度
2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 1

1 放射性物質の発見とその措置
2 調

査
第１次調査

第２次調査

建屋及び建屋基礎
3 の解体（移動型テント（北西地区））（テントＦ棟）（撤去済）（テントＧ棟）（テントＣ）
4 土壌などの回収
5 回収土壌保管場所の設置・移動（**）（**）新棟建設、開発A棟改装中は仮設テントを利用し、平成２２年度に完了

：実績

：予定

2 3

Ｑ ＆ Ａ
Ｑ１：鉱石由来のウラン、トリウムと精製済ウランとでは、どう違うのですか？
Ａ１：鉱石由来のウラン、トリウムは、自然のままの状態のウラン、トリウムです。一方、放射性物質に関する所内全域調査（その８）精製済ウランは、ウラン鉱石などを化学的に処理して得られたウランです。法令上、鉱石由来のウラン、トリウムは核原料物質、精製済ウランは核燃料物質となり、取扱方法にも差が出てきます。なお、回収した土壌は、調査結果に基づいて区分しております。

調査の結果に基づく土壌回収作業

Ｑ２：土壌の回収作業時の安全管理はどのように行なっているのですか？
Ａ２：（精製済ウランを含む土壌などを回収する場合）
放射性廃棄物として回収しますので、回収場所には、管理区域を設定し、作業者の出入管理と被ばく管理、空気中の放射性物質濃度の測定、周辺での空間線量当量率の測定などを行なっております。
（鉱石由来のウラン、トリウムを含む土壌などを回収する場合）
調査の結果判明しているウラン、トリウムの濃度であれば、法令上は精製済ウランの場合のように管理区域を設定する必要はありませんが、同様に、作業者の出入管理と被ばく管理、空気中の放射性物質濃度の測定、周辺での放射線測定などを行なっております。
｛回収作業開始後に行なった分析の結果では、法令に基づいた核原料物質の使用の届出を要しない放射能濃度の限度である３７０Bq/g を超えることはなく、これまで最大でも３１Bq/g です。｝

Ｑ３：回収した土壌は、施設Ｎ（地下保管庫）と開発Ａ棟の１階に保管するということですが、どのような区分で施設Ｎと、開発Ａ棟とに分けるのですか？

Ａ３：上記Ｑ２のとおり、精製済ウランを含む土壌は放射性廃棄物としての管理が必要ですので、旧核燃料試験研究施設整備で回収した放射性廃棄物と同様管理区域である施設Ｎ（地下保管庫）で保管します。一方、自主的に回収している鉱石由来のものについては、一般の建物である開発Ａ棟の１階に保管しますが、管理区域を設定した場合と同様に、建物内とその周辺で空間線量当量率を測定することとしております。なお、開発Ａ棟の２階は引き続きオフィス等に利用します。

放射線測定器（サーベイメータ）を用いて測定している写真

Ｑ４：周辺への影響の有無の確認はどのように行なっているのですか？

（平成 20 年 8 月撮影）

Ａ４：敷地周辺の空間線量当量率と空気中の放射性物質濃度を毎週１回測定しております。
また、毎月１回、敷地内に設置してある１０ヶ所のモニタリング井戸から地下水をテントＧ棟内での回収完了検査の状況

採取し、ウラン、トリウムの含有量分析を行なっております。これまでの調査結果
では、周辺への影響はありませんでした（測定位置は本文２．の図をご参照）。
お問い合わせ先：三菱マテリアル株式会社
大宮総合整備センター「近隣の皆様の相談室」
電話 0120-662-637(フリーダイヤル)

Ｅメール：k-soudan@mmc.co.jp
作成日

平成２０年９月６日

三菱マテリアル株式会社