2015年度光学赤外線天文連絡会シンポジウム（Sep 14, 2015)	

TMT：現状報告
うすだとものり臼田知史
国立天文台 TMT推進室室長
0. 新体制
1. 国際状況
2. 国内製作状況
3. TMT推進室のその他の活動
4. 山頂工事の現状

2015年度光学赤外線天文連絡会シンポジウム（Sep 14, 2015)	

０. 新体制新人（2015年度より）
機械系エンジニア：楠本弘（リコー）
研究支援員（建設記録担当）：田島俊之（TMT推進室）
特任准教授（主鏡サブマネージャー）：大屋真（ハワイ観測所）
機械系エンジニア：ハワイ1名（公募予定）
その他
寺田宏准教授の勤務地：ハワイ à パサデナ
家正則（TMT-J Representative）：パサデナに9/16~11/18

2	

2015年度光学赤外線天文連絡会シンポジウム（Sep 14, 2015)	

1. 国際情勢：TMTパートナーと役割分担
l 国際共同科学事業	
l 準備検討費: 約170億円（2013年まで）	
l 建設費： 約1500億円	
l 建設： 平成26－35年度（10年計画）	建設費国際分担割合	

建設における役割分担	日本	 米国	 カナダ	 中国	 インド	
山頂施設	

○	

○	

○	

○	

○	

山麓施設	

○	

○	

○	

○	

○	

○	

○	

○	

ドーム	

米国（その他）	
25%	

日本	
25%	

望遠鏡製作・組立	

○	

主鏡材

○	

主鏡研磨	

○	

○	

主鏡支持機構	

○	

副鏡	

中国	
10%

米国（UC/CIT）	
15%

インド	
10%

l日本の建設期の所要経費415億円
l 建設費の25％分担 375億円
l 共同利用にむけた国内経費 40億円		

第三鏡	

○	

鏡洗浄蒸着機構		
○	

主鏡制御	

カナダ	
15%	

○	

望遠鏡制御	

○	
○	

○	

○	
○	

補償光学

○	

レーザー
観測装置	

○	

○	

○	

○	

○	

観測所人件費等	

○	

○	

○	

○	

○	

3	

2015年度光学赤外線天文連絡会シンポジウム（Sep 14, 2015)	

年度	

【スケジュール・期間】年次計画の見直し

H20	 H21	 H22	 H23	 H24	 H25	 H26	 H27	 H28	 H29	 H30	 H31	 H32	 H33	 H34	 H35	
建設準備期	
マイルストーン	▼H21.7 建設地決定	

建設期	
▼H26.5 TMT国際天文台設立	
▼H26.10	 起工式、建設開始	

完成▼	

望遠鏡本体	
基本設計	 詳細設計	
構造部製造	
制御系製造	
輸送・現地据付調整	
主鏡製造	
（日本担当分）	

主鏡材製作	
研磨試作	第一期観測装置	

主鏡研磨加工	

主鏡（鏡材製作・研磨加工）	

基本設計	 詳細設計	

製作・試験・現地据付調整	4	

2015年度光学赤外線天文連絡会シンポジウム（Sep 14, 2015)	

進捗状況：カナダ	

(0) 2015年4月：カナダが正式参加（2.435億カナダドルの貢献）	
(1) ドーム	• 詳細設計は既に完了済み。	
• 2015年度（平成27年度）より、製造に向けた図面製作、部材調達を開始	
(2) 補償光学装置（NFIRAOS）	
• 詳細設計審査は2017年2月の予定	
(3) 観測装置（IRIS）：低次波面センサーを担当	
• 基本設計審査は2015年11月の予定。2016年より詳細設計に移行予定。	
IRIS	ドーム	

低次波面センサー（カナダ）

IRMS	NFIRAOS	

撮像モード
(日本)

面分光モード（米）

5	2015年度光学赤外線天文連絡会シンポジウム（Sep 14, 2015)	

進捗状況：インド	

(1) 主鏡研磨：15%を担当	
• 2015年5月に米国Tinsley社から技術供与契約を近日中に締結予定。	
• 米国にインドの技術者が滞在し作業を開始。2017年よりインド国内での研磨作業開始予定。	
(2) 主鏡支持機構（SSA）：量産加工に向けて、２社がプロトタイプ製造中	(3) 主鏡制御：アクチュエータやセンサーなどの量産を担当	
(4) 観測装置	
• WFOSの概念設計検討に参加。制御ソフトウェアの検討結果を2015年4月の審査会（中国で開催）で報告	
主鏡エッジセンサー	

SSAプロトタイプ	

主鏡アクチュエータ	

6	

2015年度光学赤外線天文連絡会シンポジウム（Sep 14, 2015)	

進捗状況：米国	

(0) NSFの正式参加に向けた提案書の準備	
(1) 主鏡研磨：40%を担当および最終IBF仕上げ加工を100%担当	
• 量産工程に向けて、プロトタイプを製作	
(2) 主鏡制御：アクチュエータやセンサーなどの試作・試験	• 量産加工はインドが担当	
(3) 観測装置	
• IRIS：面分光モード担当	
• IRMS：Keck望遠鏡のMOSFIREのコピーで、この設計・製造はUCLAとCaltechが担当したため、IRMSの設計を担当	
• WFOS：全体システムや光学系等の設計を担当	

主鏡表面形状測定装置	

主鏡プロトタイプ	

主鏡制御系の耐震試験	 7	

2015年度光学赤外線天文連絡会シンポジウム（Sep 14, 2015)	

進捗状況：中国	

(1)主鏡研磨：15%を担当	
• 直径1.1mの研磨実証試験完了。直径1.5mのフルサイズの曲げ研磨装置の設計完了。2017年より研磨作業開始予定。	
(2) 第三鏡：全体を担当	
• ４分の１スケールのプロトタイプで試験・実証中	
(3) レーザー：全体を担当。プロトタイプ製造し、試験・実証中	
(4) 観測装置	
• IRIS：分光素子のプロトタイプを製作・試験中	
• WFOS：概念設計検討に参加。光学素子等の検討結果を2015年4月の審査会（中国で開催）で報告	

レーザープロトタイプ	

主鏡曲げ研磨装置	

第三鏡プロトタイプ	

8	

2015年度光学赤外線天文連絡会シンポジウム（Sep 14, 2015)	

２. 国内製作状況
日本の主鏡量産実績

非球面研削済みSNJ015の検収	保管状態	

非球面研削済みSNJ026の検収	

平成26年度に量産された鏡材	

9	

2015年度光学赤外線天文連絡会シンポジウム（Sep 14, 2015)	

２. 国内製作状況：主鏡セグメントミラー接着部破損（原因調査中）

Original fixed position	

11	

2015年度光学赤外線天文連絡会シンポジウム（Sep 14, 2015)	

２. 国内製作状況：望遠鏡本体
2013年11月12~14日: 基本設計審査会 (PDR)
2014年4月15~16日: 望遠鏡制御系のPDR
2014年11月18~28日: 主鏡セグメント鏡交換機構(SHS)のPDR
2015年2月17~20日: 望遠鏡本体の最終設計審査会(FDR-P1)
2015年７月27~29日: 望遠鏡制御系のFDR-P2“FDR design of telescope software and control system is progressing well inmany areas, but has not yet reached FDR level”

主要な課題(後述)を解決してFDR phaseを完了させる必要あり

2015年9月9~11日：インフラ工事（米国M3エンジニアリング）、ドーム（カナダDSL）、望遠鏡（三菱電機）の三者打合せ
2015年10月8~9日: Long-lead Procurement Review (LRP) – 長納期品の材料調達開始 (EL-Journal, Lower-tube, Pintle)
2016年2~3月: Delta FDR-P2, FDR-P3, 6月? (FDR-C)

12	

2015年度光学赤外線天文連絡会シンポジウム（Sep 14, 2015)	

長納期品の材料調達対象：LPR来月(10月8~9日)に審査会を予定
対象：ELジャーナル、Lower tube構造、Pintleベアリング構造

1,000年規模の地震振動解析（NAOJ CfCAのスパコンXC30利用）
および疲労強度解析等で設計上のリスクがないことは確認済み	
1313	

2015年度光学赤外線天文連絡会シンポジウム（Sep 14, 2015)	

3. TMT推進室のその他の活動：広報
1/150スケール模型
展示・上映品• NAOJ、TMT推進室ウェブサ
イトで公開• 講演会での上映用にフルHDサイズもあり(要問い合わせ)	

TMT完成予想動画（2’20”）	
･稼働式、固定式の2台･外部展示会への貸出用	

• TMT推進室ウェブサイトからダウンロード• 望遠鏡構造などを最新のものに更新• 科学館などで利用してもらっている	

TMT紹介パネルの更新	

14	

2015年度光学赤外線天文連絡会シンポジウム（Sep 14, 2015)	

１回目	

TMT Science Forum
2回目	

3回目	

rumo
Fecnei
T Sc
M
T、回て4
け
第受を
議論ので会員小委
す！
まし補
TMT推進候を立催
開ので
京都の月
6
年
来青木さんの講演	

参加者数	
2015 June 23~25 @Washington DC

2015年度光学赤外線天文連絡会シンポジウム（Sep 14, 2015)	

重機を山頂に移動（2015年3月24日）
à 建設反対活動が活発化
à 山頂の工事を中断・自粛（同年4月6日〜）

反対派の主な主張は、①聖なるマウナケア山にハワイ州が建設許可を行ったこと②古い望遠鏡を減らすことなく山頂の望遠鏡が増えること③マウナケアの生態系や環境の破壊のおそれがあること等

16	2015年度光学赤外線天文連絡会シンポジウム（Sep 14, 2015)	

TMT建設抗議活動

一般道路上のバリケード	

①ハワイ州David Ige知事は、TMTが建設を進める権利を有すること及びハワイ州もTMT建設を支援する旨を発表（2015年5月）②建設許可を出したハワイ当局に対する訴えた手続きにハワイ最高裁がヒアリングを開始（2015年8月）③山頂区域での野宿禁止令（120日間）に対する停止申立は裁判所で却下（9月12日）

17	2015年度光学赤外線天文連絡会シンポジウム（Sep 14, 2015)	

毎日新聞（5月29日朝刊）

日本経済新聞（5月29日朝刊）

ハワイ州
David Ige知事

18	

2015年度光学赤外線天文連絡会シンポジウム（Sep 14, 2015)	

Ige知事からハワイ大学に対する声明
1. 今後、より適切な業務を行う責任を負う。	
2. これがマウナケア山頂で望遠鏡計画が検討される最後のエリアであるという約束について、正式にそして法的にも義務を負う。	
3. TMTが運用されるようになる時までに、既存の全ての望遠鏡のうちできるだけ多くの望遠鏡（少なくとも25%）を解体・廃棄する（本年より開始する）	
4. ハワイ大学の（マスター）リースの延長に向けてEIS（環境評価報告）プロセスを再開し、そのプロセスの一環として十分な文化的影響の評価を実施する。	
5. 文化的な目的ではない山頂へのアクセスを制限し条件を付ける、アクセスに関する規則を早急に提案する。	
6. マウナケアを訪れる全ての人々に対して、マウナケアの文化的側面について、また文化的地域を尊重する方法について、研修を義務付ける。	
7. BLNRに求めている（マスター）リース延長の期間を大幅に減らす。	
8. 天文学研究に特に必要とされていない土地全て（1万エーカー以上）をDLNRの管轄に自主的に返還する。	
9. 予定された観測時間を十分に活用する。	
10. 既存の望遠鏡による支払増額に関する問題を再検討するよう、また新たなリースでもそのように求めるよう、誠実に取り組む。	

19	

MaunakeaAndTMT.org
日本語訳のページを作成

2015年度光学赤外線天文連絡会シンポジウム（Sep 14, 2015)	

20	

2015年度光学赤外線天文連絡会シンポジウム（Sep 14, 2015)	

まとめ

1.TMT建設工事の再開時期については、現地での影響が大きいた
め、ハワイ州およびハワイ大学当局は、山頂への安全なアクセス讀賣新聞（9月7日夕刊）を可能にする準備を非常に慎重に対処している。早期（9月中）の再開に向けて尽力中。
2.反対派との対話が重要。焦りは禁物。誤解を解く作業には時間を要する。

21