東海第二発電所

茨城県原子力安全対策委員会
東海第二発電所
安全性検討ワーキングチーム（第10回）
ご説明資料

新規制基準への対応状況について

平成 30 年 8 月 6 日
日本原子力発電株式会社

資料１

下線部：第 9 回ワーキングチーム（H30/6/18）からの主な更新部分【設置変更許可申請に係る原子力規制委員会における審議の終了】
・平成 30 年 7 月 4 日の原子力規制委員会にて，東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書に関する審査書案が取り纏められ，意見募集することが了承された。
・平成 30 年 7 月 5 日より 8 月 3 日まで，審査書案に対する意見募集が行われた。
・今後，科学的・技術的意見の募集並びに原子力委員会及び経済産業大臣への意見聴取の結果を踏まえ，当該設置変更許可申請に対する許可処分の可否について判断が行われる予定。
新規制基準の構成

項目
適切な基準地震動

規制要求に対する内容（主な評価・対策）
敷地周辺及び近傍の地質・地質構造

第 8 回 27/ 2/13，第 15 回 28/ 2/26，第 22 回 28/ 5/27，
第 25 回 28/ 7/15，第 85 回 29/11/10

敷地の地質・地質構造

第 9 回 27/ 5/29，第 29 回 28/ 9/16，第 46 回 29/ 5/12，
第 85 回 29/11/10

地下構造評価第 9 回 27/ 5/29，第 12 回 27/11/ 6，第 17 回 28/ 3/10，
第 85 回 29/11/10

敷地ごとに震源を特定して策定する地震動のうちプレート間地震

第 10 回 27/ 6/26，第 16 回 28/ 3/ 4，第 20 回 28/ 4/28，
第 85 回 29/11/10の策定

敷地ごとに震源を特定して策定する地震動のうち地盤・地震

基準地震動による会合回数及び月日自然現象に対する対策

設計基準への対応

海洋プレート内地震

第 11 回 27/ 9/18，第 14 回 28/ 1/29，第 21 回 28/ 5/13，
第 85 回 29/11/10

敷地ごとに震源を特定して策定する地震動のうち内陸地殻内地震

第 28 回 28/ 8/26，第 30 回 28/ 9/30，第 85 回 29/11/10

震源を特定せず策定する地震動（留萌の地震，等）

第 31 回 28/10/14，第 85 回 29/11/10

基準地震動ＳＳの策定

第 32 回 28/10/21，第 34 回 28/11/11，
第 39 回 29/ 3/ 3（建屋基礎下），第 85 回 29/11/10

基準地震動の年超過確率の参照

第 39 回 29/ 3/ 3，第 85 回 29/11/10

耐震重要施設が設置される基礎地盤は，基準地震動による地震力に対して十分な安全性を有していること。

第 68 回 29/ 9/ 8，第 79 回 29/10/13，第 85 回 29/11/10

耐震重要施設については，基準地震動による地震力に対して安全機能が損なわれない設計とすること。

第 53 回 29/ 6/29，第 56 回 29/ 7/13，第 66 回 29/ 9/ 5，
第 74 回 29/ 9/26，第 80 回 29/10/17，第 83 回 29/10/26，
第 87 回 30/ 1/23，第 88 回 30/ 2/13

津波が最大となるプレート間地震による津波評価（地震規模，すべり量，破壊開始点の不確かさ等の影響を考慮）に基づき基準津波を策定

第 13 回 28/ 1/22，第 27 回 28/ 8/19
第 43 回 29/ 4/21（津波堆積物）
第 65 回 29/ 9/ 1（防潮堤ﾙｰﾄ変更），第 85 回 29/11/10

基準津波の年超過確率の参照

第 38 回 29/ 2/ 3，第 45 回 29/ 4/28，第 85 回 29/11/10

基準津波に対する安全性評価（砂移動評価）

第 38 回 29/ 2/ 3，第 85 回 29/11/10

地震力に対しての安全機能

適切な基準津波の策定

津波

基準津波に対しての安全機能① 漏水による安全機能への影響防止【海水ポンプグランドドレン排出口からの逆流防止等】② 津波防護の多重化【原子炉建屋境界壁貫通部の止水処置】

第 41 回 29/ 4/13，第 53 回 29/ 6/29，第 56 回 29/ 7/13，
第 66 回 29/ 9/ 5，第 74 回 29/ 9/26，第 80 回 29/10/17，
第 83 回 29/10/26，第 89 回 30/ 3/ 8，第 90 回 30/ 3/20，
第 91 回 30/ 3/29
第 41 回 29/ 4/13，第 66 回 29/ 9/ 5，第 74 回 29/ 9/26，
第 80 回 29/10/17，第 83 回 29/10/26

火山，竜巻等への火山影響評価（火山灰の厚さ，等）第 37 回 29/ 1/20，第 54 回 29/ 6/30，第 85 回 29/11/10

安全性確保

火山灰対策（空調フィルタ設置，海水取水設備の流路口径拡大，屋外機器への防護構造物設置等）

第 59 回 29/ 8/ 3，第 70 回 29/ 9/14，第 75 回 29/ 9/28，
第 96 回 30/ 6/19

① 防潮堤の設置（取水路の上部に設置する鋼製防護壁の設計方針）【鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁（岩着）の採用】② 取水路・放水路等からの流入防止対策【放水路ゲートの設置等】

その他自然現象（火山，竜巻等）【火山灰除去作業の検討，フィルタ類の予備品化予定】
竜巻対策① 風荷重対策【排気筒の補強等】② 飛来物対策【防護ネット等の設置等】③ 飛散防止対策【構内物品の固縛，固定等検討】第 42 回 29/ 4/20，第 62 回 29/ 8/24，第 70 回 29/ 9/14，
第 80 回 29/10/17，第 87 回 30/ 1/23，第 88 回 30/ 2/13，
第 96 回 30/ 6/19

外部火災対策
① 防火帯の設置②
軽油貯蔵タンク，重油タンク及び予備変圧器の移設

第 6 回 26/12/ 2，第 59 回 29/ 8/ 3，第 67 回 29/ 9/ 7，
第 80 回 29/10/17，第 96 回 30/ 6/19

その他外部事象

第 42 回 29/ 4/20，第 67 回 29/ 9/ 7，第 87 回 30/ 1/23，
第 96 回 30/ 6/19

1－1

新規制基準の構成

内部溢水対策

火災防護対策項目

溢水への安全性確保① 耐震 B，C ｸﾗｽ機器の耐震補強② 扉の水密化，貫通部の止水処理等③ 防護カバー設置による防護対象機器の被水防止，漏えい検知器による早期検知③
放射性物質を含む溢水が管理区域外へ漏えいすることを防止するための対策

火災への安全性確保① 火災発生防止【非難燃ケーブルの難燃ケーブルへの取替え及び防火シートによる対策等】④ 火災感知及び消火【火災感知設備及び消火設備の増設，消火活動用照明の設置等】③ 火災の影響軽減【火災区域又は区画の設定，耐火壁の設置】

その他確率論的リスク評価（ＰＲＡ）
解析コード／限界温度，限界圧力

重

重大事故等対処設備

大事
故

①②⑤
①②

内部事象ＰＲＡ
地震・津波ＰＲＡ
ＰＲＡを踏まえた事故シーケンスグループの抽出及び重要事故シーケンスの選定
有効性評価に用いる解析コード
有効性評価の格納容器の限界温度，限界圧力の設定①②③④

可搬型重大事故等対処設備の保管場所設置
基準津波を超え敷地に遡上する津波に対する防護の考え方について
ブローアウトパネルの設計基準及び重大事故対処設備としての扱い
原子炉建屋付属棟のＡＬＣ＊パネル部への対応方針（＊軽量発泡コンクリート）

第 33 回 28/10/27，第 36 回 28/12/22，第 40 回 29/ 3/23，
第 42 回 29/ 4/20，第 48 回 29/ 5/25，第 52 回 29/ 6/22，
第 57 回 29/ 7/20，第 60 回 29/ 8/10，第 64 回 29/ 8/31，
第 71 回 29/ 9/19，第 77 回 29/10/12，第 81 回 29/10/19
第 5 回 26/10/23（①），第 48 回 29/ 5/25（②），
第 52 回 29/ 6/22（①②③），第 56 回 29/ 7/13（④⑤），
第 59 回 29/ 8/ 3（⑥⑦⑧），第 62 回 29/ 8/24（①③④⑪⑫）
第 66 回 29/ 9/ 5（⑨⑩⑬⑭），第 67 回 29/ 9/ 7（①⑤），
第 72 回 29/ 9/21（⑬），第 77 回 29/10/12（⑦⑧⑬），
第 87 回 30/ 1/23（①③⑤⑬）
第 4 回 26/ 9/18（①），第 23 回 28/ 6/21（②），
第 24 回 28/ 7/ 7（① ），第 47 回 29/ 5/18（①② ），第 58 回 29/ 7/27（②）
第 55 回 29/ 7/ 6（①）
，第 61 回 29/ 8/22（②），
第 72 回 29/ 9/21（②），第 77 回 29/10/12（②）
第 23 回 28/ 6/21（①），第 26 回 28/ 7/19（②），
第 33 回 28/10/27（②），第 36 回 28/12/22（①），
第 53 回 29/ 6/29（①②），第 72 回 29/ 9/21（③），
第 76 回 29/10/ 5（②），第 77 回 29/10/12（③），
第 80 回 29/10/17（②③），第 87 回 30/ 1/23（④），
第 88 回 30/ 2/13（④）
第 55 回 29/ 7/ 6，第 60 回 29/ 8/10，第 93 回 30/ 5/15

電源

必要な電源の対策①②③④⑤

第 58 回 29/ 7/27，第 60 回 29/ 8/10，第 63 回 29/ 8/29

水源

必要な水源の確保① 西側淡水貯水設備の設置② 代替淡水貯槽の設置

第 55 回 29/ 7/ 6，第 76 回 29/10/ 5，第 80 回 29/10/17

冷却・減圧

原子炉冷却材圧力
バウンダリ高圧時の対策①②③④

第 58 回 29/ 7/27，第 60 回 29/ 8/10，第 93 回 30/ 5/15

原子炉冷却材圧力
バウンダリの減圧対策① 非常用窒素供給系高圧窒素ボンベの配備② 非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ボンベの配備

第 41 回 29/ 4/13，第 47 回 29/ 5/18，第 55 回 29/ 7/ 6，
第 58 回 29/ 7/27，第 61 回 29/ 8/22

原子炉冷却材圧力
バウンダリ低圧時の対策① 常設低圧代替注水系の設置② 可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの配備

第 41 回 29/ 4/13，第 47 回 29/ 5/18，第 50 回 29/ 6/15，
第 55 回 29/ 7/ 6，第 58 回 29/ 7/27，第 60 回 29/ 8/10，
第 61 回 29/ 8/22

① 緊急用海水系の設置② 代替残留熱除去系海水系（可搬型代替注水ポンプ）の配備（自主）第 33 回 28/10/27，第 41 回 29/ 4/13，第 50 回 29/ 6/15，
第 55 回 29/ 7/ 6，第 60 回 29/ 8/10，第 61 回 29/ 8/22

格納容器圧力逃がし装置（フィルタ付ベント装置）の設置

第 3 回 26/ 8/28，第 41 回 29/ 4/13，第 58 回 29/ 7/27，
第 60 回 29/ 8/10，第 61 回 29/ 8/22

① 代替循環冷却系の設置（2 系統多重化）② 代替格納容器スプレイ冷却系（常設）の設置③ 代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型）の配備

第 41 回 29/ 4/13，第 55 回 29/ 7/ 6，第 58 回 29/ 7/27，
第 61 回 29/ 8/22，第 63 回 29/ 8/29，第 72 回 29/ 9/21

へ

炉心損傷防止対策

応

静的機器の単一故障（安全施設），② 区分分離（安全施設），③ 保安電源設備，④ 全交流電源喪失対策設備
安全保護回路，⑥ 不法な侵入等の防止，⑦ 誤操作の防止，⑧ 安全避難通路等
通信連絡設備，⑩ 監視設備，⑪ 原子炉冷却材バウンダリ，⑫ 使用済燃料プール
原子炉制御室，⑭ 緊急時対策所

第 7 回 26/12/16，第 52 回 29/ 6/22，第 60 回 29/ 8/10，
第 70 回 29/ 9/14，第 87 回 30/ 1/23

運転時の異常な過渡変化時において，原子炉の運転を緊急に停止することが出来ない事象が発生する恐れがある場合又は当該事象が発生した場合においても原子炉を未臨界に移行するための対策等

対①⑤⑨⑬

会合回数及び月日原子炉緊急停止
失敗時の未臨界にするための対策

停止の規制要求に対する内容（主な評価・対策）

炉心損傷防止対策

重大事故等への対応

冷却・減圧

最終ヒートシンク確保（最終的な熱の逃がし場）

事故後の影響緩和

格納容器破損防止対策

格納容器内雰囲気の冷却，減圧

常設代替交流電源装置の設置
可搬型代替交流電源設備の配備（可搬型代替低圧電源車）
所内常設直流電源設備の設置
可搬型代替直流電源設備の配備（可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器）
常設代替直流電源設備の設置

常設高圧代替注水系の設置（中央制御室からの起動）
常設高圧代替注水系の現場での人力操作による起動
原子炉隔離時冷却系の現場での人力操作による起動
代替電源設備（交流及び直流）による原子炉隔離時冷却系への給電

1－2新規制基準の構成

放射性物質の拡散抑制

中央制御室
事 故対項目

緊急時対策所

使用済燃料プール（冷却）

会合回数及び月日

格納容器の過圧破損防止

格納容器圧力逃がし装置（フィルタ付ベント装置）の設置

第 3 回 26/ 8/28，第 58 回 29/ 7/27 第 61 回 29/ 8/22，
第 63 回 29/ 8/29，第 80 回 29/10/17，第 81 回 29/10/19，
第 87 回 30/ 1/23

格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却① 格納容器下部注水系（常設）の設置② 格納容器下部注水系（可搬型）の設置③ ペデスタル床の平坦化及びコリウムシールド設置（ＭＣＣＩ対策），ペデスタル水位制御（水蒸気爆発対策）

第 44 回 29/ 4/27，第 51 回 29/ 6/20，第 61 回 29/ 8/22，
第 63 回 29/ 8/29，第 93 回 30/ 5/15，第 94 回 30/ 5/29，
第 97 回 30/ 6/26

格納容器内の水素爆発防止① 可搬型窒素供給装置の配備② 格納容器圧力逃がし装置（フィルタ付ベント装置）の設置

第 3 回 26/ 8/28，第 58 回 29/ 7/27，第 61 回 29/ 8/22，
第 63 回 29/ 8/29

原子炉建屋内の水素爆発防止① 静的触媒式水素再結合器の設置② 格納容器頂部注水系（常設）の設置（自主）③ 格納容器頂部注水系（可搬型）の設置（自主）第 61 回 29/ 8/22，第 63 回 29/ 8/29

格納容器破損時等の放射性物質の拡散抑制① 可搬型代替注水大型ポンプ及び放水砲の配備② 汚濁防止膜（シルトフェンス）の配備

第 69 回 29/ 9/12，第 72 回 29/ 9/21，第 78 回 29/10/12

運転員がとどまるた
めに必要な設備の設
置① 中央制御室換気系の再循環運転② 運転員が滞在するための遮へい機能・空気ボンベ付き待避室

第 66 回 29/ 9/ 5，第 72 回 29/ 9/21，第 87 回 30/ 1/23

重大事故等に対応

重大事故を考慮した緊急時対策所の設置① 放射性物質の放出に対して，適切な換気設計及び遮へい設計② 放射性物質による汚染持込み防止のためのチェンジングエリアを配置③ 代替電源設備として緊急時対策所用発電機を配備④
発電所内外の必要箇所と連絡を取るための通信連絡設備

第 66 回 29/ 9/ 5，第 72 回 29/ 9/21，第 87 回 30/ 1/23

使用済燃料プールの冷却①②③④

第 50 回 29/ 6/15，第 60 回 29/ 8/10

応 の基盤整備規制要求に対する内容（主な評価・対策）

常設低圧代替注水系ポンプ・可搬型代替注水ポンプによる代替燃料プール注水系（注水ライン）の設置
常設低圧代替注水系ポンプ・可搬型代替注水ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）の設置
可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（可搬型スプレイノズル）の配備
代替燃料プール冷却系の設置

第 41 回 29/ 4/13，第 47 回 29/ 5/18 第 50 回 29/ 6/15，
第 53 回 29/ 6/29，第 55 回 29/ 7/ 6，第 58 回 29/ 7/27，
第 60 回 29/ 8/10，第 61 回 29/ 8/22，第 63 回 29/ 8/29，
技術的能力・大規模損壊体制・手順
重大事故等が発生した場合に備えた体制・手順の整備
第 66 回 29/ 9/ 5，第 69 回 29/ 9/12，第 73 回 29/ 9/21，
第 76 回 29/10/ 5，第 78 回 29/10/12，第 80 回 29/10/17，
第 82 回 29/10/19，第 84 回 29/10/31，第 87 回 30/ 1/23，
第 88 回 30/ 2/13，第 93 回 30/ 5/15
上記の他，11 回の審査会合 ①申請概要(H26/6/17），②主要な論点提示(H26/7/4），③今後の BWR プラントの審査の進め方(H28/3/31），④BWR 審査における論点及び今後の審査の進め方(H28/4/21)，⑤設計基準への適合性 (H28/11/17) (耐震設計の論点整理)，⑥⑦審査スケジュール(H29/6/8，7/20)，⑧⑨経理的基礎（H29/11/14，H30/4/5），⑩⑪補正書記載内容（H30/6/14,6/26）にて審議済み

1－3