別紙3

平成26年度

民家野外博物館「川崎市立日本民家園」 目標と評価シート■日本民家園の使命
日本民家園は､市民の文化・学術・教育の向上に寄与するため､つぎのことを行います
１．主に江戸時代の古民家を移築復原し､良好な状態で後世に伝えます
２．古民家・伝統的生活文化にかかわる資料を調査収集し､展示・普及活動を行います
３．日本を代表する民家博物館として､国内外に情報を発信します
４．生涯学習やくつろぎの場として､地域に親しまれ必要とされる博物館をめざします■外部評価の目的(2009.3日本民家園協議会資料より抜粋)※本文各項の「対象使命」欄で太字になっているものが､業務に該当する使命｡※分担欄の「市」は川崎市､「指」は指定管理者の事業｡「市・指」は共同で行うことを示す｡

１．日本民家園の使命を果たすために､園の充実発展に繋がる改善案を探す
２．園の独りよがりな運営にならないよう､外部の方（利用者･有識者など）の客観的・率直・公平・多様な意見を聞く
３．評価項目（年度当初案と結果）を公表することにより､広く日本民家園の業務を周知するとともに､実行性を高める
４．評価を毎年継続実施する中で､前年度の評価や改善点を次年度以降に繋げる
５．１～４を通じ､職員・協力者（市民）・関係業者のモチベーションを上げる

■評価

■添付資料

つぎの３段階とする｡
Ａ：目標を充分達成し成果を上げている
Ｂ：目標を概ね達成している
Ｃ：目標を達成しておらず改善が必要である

１．古民家保存修理工事事業計画
２．民俗部門整備計画
３．民俗部門展示・出版計画
４．民家園叢書一覧及び計画
５．大岡文庫関係出版物一覧及び計画
６．総合防災設備整備計画
７．事業報告■目次
１．民家野外博物館としての研究・展示・普及活動(1) 文化財建造物・民具などの保存・整理・調査研究と補修の推進(2) 展示及び教育普及活動の充実
２．民家野外博物館としての運営・管理活動(1) ミュージアム・マネジメントの確立(2) 広報活動の強化と観光客の積極的誘致(3) 利用者の利便性・快適性・安全性の向上【収集･保存･整理】【調査研究】【情報発信】【展示】【教育普及】【総務】【情報発信】【管理】1

１．民家野外博物館としての研究・展示・普及活動

26年度(１) 文化財建造物・民具などの保存・整理・調査研究と補修の推進
対象使命

１．主に江戸時代の古民家を移築復原し､良好な状態で後世に伝えます｡
３．日本を代表する民家博物館として､国内外に情報を発信します｡
２．古民家・伝統的生活文化にかかわる資料を調査収集し､展示・普及活動を行います｡ ４．生涯学習やくつろぎの場として､地域に親しまれ必要とされる博物館をめざします｡

現状： 東日本における江戸時代の古民家を中心に移築復原した｡長期計画を立て､緊急度の高いものから補修工事を実施している（資料1）｡日常的な維持管理としては､燻煙と清掃､巡回警備を実施している｡収集資料については､民具の整理を企画展示と連動して行い､目録を刊行（資料2､3)､建築関連資料についても大岡實博士文庫の整理を進め､目録や民家園叢書の刊行を行っている(資料4､5)｡また､総合防災施設設備事業・耐震事業（資料6）も進行中である｡
実施目標

中期目標（３年､H28まで）

分
担

H26年度計画

H26年度事業実績

指標

今後の課題

内部
評価

屋根補修､その他補修工事実施｡保
工藤家便所・岩澤・蚕影山屋根工
存修理における伝統技術継承｡燻煙①文化財建造市 事｡各種軽易工事｡と清掃の定期的実施｡文化財建造物物維持管理の・ 文化財建造物及び園内環境を良及び園内環境を良好な状況で維持
推進
指好な状況で維持するため､専門的するため､専門的業務内容を複数名
業務内容を複数名で検証｡
で検証､遂行できる体制の確立｡

工藤家便所・蚕影山屋根工事､各種軽文化財建造物保存修理技
易工事（作田・太田差茅､菅原・岩澤軒
術者の継続的確保｡岩澤家
内叩き､太田耐震応急補強､岩澤軒補 計画に対す 屋根補修の早期実現｡耐震修）実施｡文化財建造物を良好な状況 る達成度を伴う屋根補修の計画的推で維持するため､専門的業務内容につ進｡傷みが少ない段階でのいて外部有識者の助言を得る｡
小破修繕実施｡

B

26年度に各民家寄贈資料の整理完了｡川崎市域の資料に着手｡収山田家収蔵資料整理｡②収蔵資料整蔵環境の改善｡耐震性の低い民家 市 山下家屋根裏資料移動準備｡
理の推進
での屋根裏収納一部解消｡大岡資大岡資料整理｡
料整理実施｡

山田家資料､大岡資料整理実施｡山下 計画に対す 山下家屋根裏資料の移動場
家屋根裏資料梱包作業開始｡
る達成度
所確保｡

B

自火報・消火設備等新設備完成始動｡
菅原家の耐震診断予算付か
自火報・消火設備等新しい設備完
消火設備・自火報・ITV・炎感知器
鈴木家耐震補強工事完成｡三澤家耐ず｡旧防災システム（埋設水③総合防災体成始動（一部残）｡鈴木家耐震補強
計画に対すの新システム稼働｡耐震診断・補強 市
震実施設計一部繰越（より古民家に相道管・ドレンチャー設備等）
制の整備工事完成｡三澤家耐震実施設計完る達成度
設計・補強工事の実施｡
応しいものとするため次年度５月まで繰
撤去｡耐震診断未実施棟の了｡山下家耐震基本設計完了｡
越）｡山下家耐震基本設計完了｡
診断着手｡
エリア・内容を広げた旧所在地調
山田家・佐地家聞き取り調査実施｡
山田家・佐地家聞き取り調査実施｡水車④調査・収集・ 査と､市域の暮らし調査着手｡大岡水車小屋調査まとめ｡
計画に対す
市
小屋調査まとめ｡全国民家集落協議会
民俗調査の継続的実施｡
研究の推進
資料調査実施｡博物館団体・研究
園内石造物の調査｡
る達成度
例会出席｡
者等との交流推進｡（註１）
野外博物館団体・研究者との交流｡
27年度に古民家資料目録完結｡28『収蔵品目録20 旧山田家住宅』（調査
山田家資料目録刊行｡⑤学芸活動の 年度以降､民俗調査報告書刊行｡
報告含む）､『大岡實博士文庫原稿・調 計画に対す 叢書『民家園草創期の記憶
市 『大岡實博士文庫原稿・調査ノート
成果公表
６』刊行｡
大岡資料目録・民家園叢書の編集
査ノート資料目録Ⅱ』刊行｡叢書編集継 る達成度
資料目録Ⅱ』刊行｡叢書編集継続｡
・刊行｡
続｡

外部評価
評定意見

●文化財建造物を良好な状態で維持管理することは、日本民家園の基幹業務であるが、前年度の入札不調により建造物の保存修理計画に遅滞がみられることは、文化財の保存と活用の面で懸念を抱かざるを得ない。小規模な応急工事は迅速に実施しているがこれによる対応には限度がある。設置者・所有者としての責任をもって文化財建造物の保存修理工事が計画的に行われるよう、引き続き予算確保に向けて取り組むよう求めたい。●民家の耐震補強事業は、来園者の安全確保の観点から計画的に進めていく必要があるが、民家の文化財価値を損なうことのないよう関係者に最大限の努力を求めたい。●有形民俗資料の収蔵環境については、現状で劣悪な状態にあり、かつ耐震補強工事を進める上でも、資料の移動が不可欠な状況にある。民家と共に当時の生活道具である有形民俗資料も重要な博物館資料であることを踏まえ、これらを適切な環境で保管できる収蔵施設の確保が急務である。課題の解決に向けて関係方面への一層の働きかけを求めたい。●調査・研究活動は概ね計画に沿って進められ、その成果も刊行物として公表されている点は評価される。

註1

長期目標として「民家園が民家保存継承に関するソフト・ハードの情報拠点として情報発信が可能となるよう､野外博物館団体・建築技能者・研究者・行政機関・民家所有者・民家愛好家などの支援・協力を得て情報拠点としてのネットワーク形成に寄与する」ことが挙げられる｡
2

B

B

A

B

(２) 展示及び教育普及活動の充実
対象使命

１．主に江戸時代の古民家を移築復原し､良好な状態で後世に伝えます｡
２．古民家・伝統的生活文化にかかわる資料を調査収集し､展示・普及活動を行います｡

３．日本を代表する民家博物館として､国内外に情報を発信します｡
４．生涯学習やくつろぎの場として､地域に親しまれ必要とされる博物館をめざします｡

現状： 古民家を野外展示するとともに､民家の構造や暮らしについては常設展示室で､各古民家の暮らしについては企画展示室で順に紹介している（資料2､3）｡古民家内では各地
域の民具のほか､年中行事の展示を行っている｡このほか､民家の補修工事や囲炉裏の火焚きなども展示の一環としてとらえ､作業風景が見られるよう工夫している｡普及活動としては､
学習講座・体験講座・お茶会・昔話等を実施しているほか（資料7､8）､学芸員実習や小学校の体験学習の受入も行っている｡民家園の教育普及活動を支える炉端の会・民具製作技術
保存会とは協力者会議を開催して事業運営の改善を進めている｡
実施目標

中期目標（３年､H28まで）

分
担

H26年度計画

H26年度事業実績

山田家内民具再配置｡
川崎市域の資料を活用し､さわれる①建造物等資民具展示盗難対策｡
展示コーナー設置｡古民家内展示
料の公開展示市 さわれる展示試行｡
整備（生活展示）｡各棟解説板を全の仕方の工夫
各棟解説板継続設置｡
棟に整備｡
音声ガイド原稿翻訳｡

指標

今後の課題

内部
評価

山田家・太田家内民具展示整備｡山下
家内民具一部収納｡各棟解説板設置 計画に対す さわれる展示試行｡音声ガイ
（7棟）｡
る達成度
ド仕様検討｡
音声ガイド原稿書き直し｡

B

26年度に各古民家をテーマとした
企画展示「大工さんの道具箱」「ダムに②企画展示の 展示完了｡引き続き民家園の特性
大工道具展､山田家展開催｡
沈んだ村－越中桂・旧山田家住宅－」 企画展示室
市
本館企画展示室仕様検討｡
充実を活かしたテーマ展示開催｡企画
プレ50周年特別展（「運ぶ」）準備｡ 開催｡プレ50周年展「昔話展」「育児道 入室者数
展示室再整備｡
具展」企画準備｡

A

大工道具展連動子ども講座､山田 こどもワークショップ「なぞとき大工道具
企画展示に合わせた講座開催｡建家展関連講座､建築の見方講座､各 」､講座「民家の間取り」・「300歳の民家 受講者アン
③各種講座の築の見方に関する講座開催｡建築 市 種体験講座の開催｡体験講座の内 」､各種体験講座開催｡集計したアンケ ケート満足 子供向け講座の充実｡
充実
に関する体験講座検討｡
容・実施方法等見直し｡受講者ニー ートをもとに民技会と次年度体験講座 度（註2）
ズ把握｡
内容検討｡

A

④建物解説・ガガイド担当者のスキルアップ｡
イド・図書コー
原家図書コーナー充実｡
ナーの充実⑤催し物の充実

解説補助パネル作成｡
園内ガイド実施方法・研修検討｡
市 原家図書コーナーの内容､利便性向上（配架方法検討）｡広報充実による利用者数増｡「くらべてみんか」解説補助パネル作成
解説・ガイド｡園内ガイド・園外研修実施方法検討｡
参加者数
図書コーナーの広報｡
原家図書コーナー配架リスト作成､書架（註3）増設と分野ごとの配架実施｡

お茶会・芸能公演・民具製作実演・ 子供まつり（巨大兜作り他）､納涼民家
昔遊び・昔話・年中行事等の開催｡ 園､川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ共催ｸｲｽﾞﾗﾘｰ､お正月
桜と紅葉に合わせ､夜間公開日程 を遊ぶ（甘酒配布他）､岩手郷土芸能､
旧所在地交流事業増に伴い
お茶会､芸能公演（人形浄瑠璃・歌舞 参加者数変更｡
民家の魅力を引き出す催し物開催 市
既存事業の統廃合・実施方伎）､民具製作実演､昔話､年中行事（月旧所在地交流事業（南砺市・甲州(註4）｡旧所在地交流事業等実施｡指定 ・法検討｡市・指定管理各企画
見・小正月他）､夜間公開（紅葉・桜に合
市）｡
無料入園日
管理者の自主事業との連携｡
指事業の担当分野精査｡催事
わせ日程変更）､旧所在地交流事業（南教育普及事業の実施検討｡
入園者数
混雑時の対応方法検討｡
砺市・甲州市の民俗芸能他）､大和なで
大和なでしこ入門（茶道・香道・着しこ入門（着付け・作法）､ﾍﾞｰｺﾞﾏ大会､付）・古民家カフェ等､指定管理者
古民家ｶﾌｪ（昼・夜）､民家園切り絵展（ﾋ
自主事業の年間を通した実施｡
ﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ）｡
3

BA

藍染め体験・展示の広報強化｡学 学校向けﾁﾗｼ､ｶﾗｰ刷り新ﾘｰﾌﾚｯﾄ､子ど
市 校向け講座PR｡夏休み生葉染め体 も・外国人向けﾘｰﾌﾚｯﾄ作成｡生葉染め・⑥伝統工芸館 民間発想を活かしたサービスの向・ 験､親子こいのぼり染め実施｡外国 こいのぼり染め・風呂敷染め・ｽﾄｰﾙ染 体験者数の充実活性化 上と知名度アップ｡
指 人向け・子供向けﾘｰﾌﾚｯﾄの作成｡ﾆ め､靴下染め等の体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ新規追ｰｽﾞに合ったﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催｡
加｡冬の暖房設備改善｡

壁紙の張り替え等展示スペースの改善｡

A⑦学校との連
携の強化

小学校の体験学習・社会科見学､体験学習・社会科見学・博物館実中・高・大学の利用､教職員向け研 市 習の受入｡
修の利用促進｡
ワークブックの改訂｡

見学校数､ 体験学習・見学が重なったと体験実施校 きの安全対策｡ワークブック
数
改訂｡

B

⑧市民協働による事業の展
開と民家園改善の推進

民技会への活動支援｡市民団体
民技会地域社会事業賞受賞手続き支民技会への活動支援｡催し物に伴
市 （昔話等）への支援｡新たな団体の 援｡猫つぐら冊子1500件以上発送｡市
開園50周年事業の内容具体う市民団体との連携強化｡協力者
計画に対す・ 開拓｡協力者会議､協議会の開催｡ 民団体協力による催し物（昔話等）｡協化｡民技会書籍の受注・発送会議､協議会の開催による運営のる達成度
指 開園50周年事業に向けた市民協働 議会開催｡協力者会議で50周年事業検
方法検討｡
改善推進｡
の取組み検討｡
討｡

B

体験学習・社会科見学・博物館実習・
中学校職場体験学習の受入｡

学習会等研修機会の提供｡ガイド等 旧所在地研修（山形）､20周年事業､川 床上公開棟⑨ボランティア 研修機会の提供｡諸活動の支援｡
諸活動・新規チーム活動・20周年 崎文化賞受賞に伴う手続き､ガイド等諸 数・利用者団体の活動支 自主性・多様性を持った活動の促 市
自主的活動の推進｡
事業への支援｡ボランティア講座開 活動・新規チーム活動支援｡ボランティ 数､炉端活
援と育成
進｡
催｡自主的運営の促進｡
ア講座開催｡
動延人数

外部評価
評定意見

●企画展示・講座・各種の催し物の実施状況は大変充実したものと評価できる｡●民家園を拠点とする市民活動団体との連携をさらに強化し､ボランティア活動
参加者・来園者・民家園の三者が各々有益となるよう､解説活動や各種行事の一層の充実等を検討することが期待される｡●ソーシャル・ネットワーキング・サー
ビスの急速な普及に鑑み､これを活用した解説等の教育普及について､検討することが期待される｡●学校団体の受け入れとそこでの体験活動については､学校側から高い評価を得ている｡なお今後のワークブックの改訂にあたっては､細部まで児童等の発達段階に配慮した形式にすることが望まれる｡

註2①民家園講座 「講座の内容はどうか？」の質問で､「非常に良かった」「良かった」「普通」「あまり良くなかった」の4項目のうち､「非常に良かった」「良かった」と回答した人の割合｡（P8統計参照）②体験講座 「参加してどうか？」の質問で､「面白かった」「まあまあ」「つまらなかった」の3項目のうち､「面白かった」と回答した人の割合｡（P8統計参照）

註3

民家解説・展示解説・園内ガイド・団体ガイド（英語含む）利用者数｡（P8統計参照）

註4

資料7の教育普及活動一覧から講座・園内解説・床上公開・学校体験・職業体験・博物館実習・民家園まつりの無料入園・多摩区民祭を除いた事業の参加者数｡（P8統計参照）

AA

２．民家野外博物館としての運営・管理活動(１) ミュージアム・マネジメントの確立
対象使命

１．主に江戸時代の古民家を移築復原し､良好な状態で後世に伝えます｡
３．日本を代表する民家博物館として､国内外に情報を発信します｡
２．古民家・伝統的生活文化にかかわる資料を調査収集し､展示・普及活動を行います｡ ４．生涯学習やくつろぎの場として､地域に親しまれ必要とされる博物館をめざします｡

現状： アンケートで来園者ニーズを把握するとともに､事業評価を実施し､運営の見直しを行っている｡また､H25年度より指定管理者制度を導入し維持管理（文化財を除く）・広報業務を主に指定管理者が､学芸等業務を市が実施している｡危機管理については､防災訓練を実施､危機管理マニュアルも作成している｡人的な資質向上をめざして各種研修を実施､年間パスポートの販売等､リピーター確保のため工夫を重ねている｡

4

実施目標

中期目標（３年､H28まで）

分
担

H26年度計画

H26年度事業実績

指標

今後の課題

内部
評価

①来園者ニー アンケートの継続実施｡実施・公表
ズの把握方法の検討｡

市 アンケート継続実施｡活用方法の検
来園者アン
アンケート継続実施｡「よくある質問」増アンケート件数のアップ｡「よ・ 討｡回答として「よくある質問」を増補
ケート満足
補着手｡新アンケートＢＯＸ作成｡
くある質問」の継続的増補｡
指 ｡アンケートＢＯＸの改善｡
度（註5）

B

②外部評価の事業評価制度の活用｡
継続と活用

市 評価制度の継続活用｡
・ 市の次期総合計画案への民家園
指 中期計画主要部記載検討｡

A③効率的な運 指定管理制度導入にともなう運営
営
管理体制の確立と質的向上｡

指定管理の利点を活かした自主事業の市 市と指定管理者が協議し､広報・市複数実施｡公園事業と同時開催による 計画に対す 各事業における市と指定管・ 民協働・自主事業及び学芸等活動
集客アップ｡広報活動の効率化で市主 る達成度
理との協力体制の維持｡
指 で効率的で質の高い事業を実施｡
催事業の参加者増加｡

A

危機管理マニュアル（民家園・生田 新防災システムに対応し災害対応マニ
新防災システムの習熟｡防犯
危機管理マニュアルの改良と運用 市④危機管理体緑地）改善｡全体訓練3回以上実施 ュアル改訂（民家園・生田緑地）｡防災 計画に対す カメラの増設｡非常事態即応｡防災訓練の内容充実と継続的実 ・制の整備｡本館火災訓練等､対象を限定した 訓練5回実施（本館・蕎麦屋・囲炉裏・ る達成度のため平時における緊張感施｡
指訓練を実施｡災害救援自販機設置｡ 合同・放水）｡災害救援自販機設置｡の維持｡

A

市 入園料・受講料・物販など収入増を⑤経済的な自 入園料など収入確保による安定的
読売新聞購読者ｻｰﾋﾞｽ入園券対応｡
・ 図るための方策検討｡
立度運営｡（註６）
16.1％（15.3％）｡
指 目標16％（25年度は15.7％）｡

歳出に占め
有料入園者数確保のため新る歳入の割
規広報先検討｡
合（註7）A

研修機会の確保と研修を受
朝ミーティング実施｡警備清掃会議｡生 計画に対す
けやすくするための組織的
田緑地全体会議等で情報共有｡
る達成度
配慮｡

B

⑥組織と職員の資質向上

市 市と指定管理者との情報共有化｡
園内の情報共有化｡市専門職の長・ 専門性の高い職員の継続的確保
期確保｡各職員の資質向上｡（註８）
指 策検討｡⑦来園者確保

入園者数 年間11万人｡
リピーター（年間パスポート）増｡

外部評価
評定意見

評価制度継続活用｡市次期総合計画に計画に対す先行する「新教育プラン（案）」に中期計評価制度のさらなる活用｡
る達成度
画主要部（耐震・５０周年）記載｡

市
入園者数124,527人｡
・ 目標11万人､年パス利用者3500人｡
年パス利用者4,908人｡
指

入園者数､ﾊﾟｽ
ﾎﾟｰﾄ売上枚数･ 真夏､真冬の催事強化｡
入園者数(註9)●入園者数､入園料収入等の定量的な指標での目標を達成したほか､リピーター獲得に向けた取り組みも成果が認められ､大いに評価できる｡●防災システムの大幅更新にあわせ､防災マニュアルの改訂や防災訓練を実施している点は良い｡新システムの本格始動に合わせ､様々な場面を想定した訓練の確実な実施等､民家園及び生田緑地全体での危機管理体制を､関係機関と連携しながら構築・維持することが期待される｡●指定管理者制度の運用も安定して行われており､成果を上げている｡職員間での日常の連絡調整を密にするとともに職員研修等の着実な実施等を通して､更に効果的な運用がなされることが期待される｡●事業評価制度に基づく目標設定､計画､事業実施､点検評価及び改善のサイクルが定着し､確実に運用されている点は評価される｡外部評価を担ってきた民家園
協議会は､新たな機関に移行されるが､新機関についても､博物館法の規定及びその立法趣旨を汲んで組織及び運営がなされ､事業の外部評価も継続的に担当されるよう要望する｡

註5「全体の印象は？」の質問で､「よかった」「つまらない」「どちらとも言えない」の3項目のうち､「よかった」と回答した人の割合｡（P8統計参照）

註6「民家園の魅力を高める」ことを追求するのが入園者を増やす一番の方法であり､協力者会議・協議会などで議論を重ね実現化を模索している｡

註8

H25年度以降⇒歳出＝経常経費の決算額（指定管理料・人件費含む､工事等特殊経費除く）､歳入＝入園料・受講料・物販収入等（国庫補助等除く）
H24年度まで⇒歳出＝経常経費の決算額（修理工事・総合防災等特殊経費､人件費除く）､歳入＝入園料・受講料・物販収入等（国庫補助等除く）
専門職の配置のあり方の検討が必須である｡

註9

入園者数は指標の一つであるが､入園者増だけで良いのではなく､熱心な入園者を評価する指標を検討する｡

註7

5

A

A

(２) 広報活動の強化と観光客の積極的誘致
対象使命

１．主に江戸時代の古民家を移築復原し､良好な状態で後世に伝えます｡
２．古民家・伝統的生活文化にかかわる資料を調査収集し､展示・普及活動を行います｡

３．日本を代表する民家博物館として､国内外に情報を発信します｡
４．生涯学習やくつろぎの場として､地域に親しまれ必要とされる博物館をめざします｡

現状： インターネット（ホームページ・フェイスブックなど）による広報､地域団体・企業と連携した広報を展開している｡また外国人誘致にも力を入れ､リーフレット・ホームページの多言語化､内容の拡充を進めている｡
実施目標

中期目標（３年､H28まで）

分
担

H26年度計画

H26年度事業実績

指標

今後の課題

各種広報物の作成・配布｡広報掲 ﾎﾟｽﾀｰ･ﾁﾗｼ作成｡市広報掲示板・ｱｾﾞﾘ
民活効果による効果的な情報発信
示板等を活用した市全域（特に南 ｱ広報ｺｰﾅｰ・区役所ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ広
市①民家園の魅 ｡インターネットによる情報発信強部）への周知強化｡入園者600万人 報｡600万人記念ｾﾚﾓﾆｰ実施｡ﾌﾛﾝﾀｰﾚ
・HPｱｸｾｽ数 開園50周年に向けた広報｡
力発信化｡市内への周知､国内及び海外記念セレモニー実施｡イベント中継・ ﾎｰﾑｹﾞｰﾑで工作教室・物販販売｡ﾌﾟﾚｽﾘ
指への発信強化｡
記録映像の制作検討｡画像のﾀﾞｳﾝ ﾘｰｽ迅速化｡猫ﾂｸﾞﾗ取材受入によりHPｱ
ﾛｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ検討｡
ｸｾｽ数増｡
英語版HP改訂｡羽田国際ﾀｰﾐﾅﾙに英
英語版HPの改訂｡羽田空港・ﾎﾃﾙ・
海外の民家博物館へのリーフレット
語版ﾎﾟｽﾀｰ掲示｡ﾎﾃﾙ・外国語学校・大 外国人入園②外国人向け
市 語学学校等へのＰＲ｡各大使館等へ
外国人対応のレベル向上｡
配布｡外国語リーフレットのHPアッ
使館等へ外国語ﾘｰﾌﾚｯﾄ配布｡ﾀｲの博 者数
広報とサービス・ のﾘｰﾌﾚｯﾄ配布｡海外の民家博物館
非常ベル発報時の英語によプ｡ドイツ語リーフレット作成｡英語物館と連携しHPﾘﾝｸ｡ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ･伝 英語版HPｱの充実
指 HPへのﾘﾝｸ掲載依頼｡英語ｶﾞｲﾄﾞとるアナウンス｡
ガイド充実｡
統工芸館等にﾌﾘｰWi-Fi整備､外国人 ｸｾｽ数の連携｡Wi-Fi環境の充実検討｡
向けWi-Fiｶｰﾄﾞ配布開始｡
年間ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ利用促進｡学校向け優年間パスポートキャンペーン実施（購入
年間パスポート利用促進｡生田緑
待券発行継続｡生田緑地複数館割
市
特典をスタッフ製作）｡イオンとの連携に③優待サービ 地複数館割引､駐車場割引､地元計画に対す 窓口における優待サービス
引・駐車場割引・地元商店街との連・よるカード持参者へ割引開始｡しんゆり
ス拡充と周知 商店街との連携など割引サービス
る達成度の明確な案内表示｡
携など割引ｻｰﾋﾞｽの周知｡しんゆり
指芸術祭との連携による利用者誘致（半の拡充｡
芸術祭との連携による新しい利用
券持参による入園料割引）｡者層の誘致｡

内部
評価

B

A

A

商業観光課・観光協会との連携による
広域広報(指定管本部）の協
経済局商業観光課・観光協会との 市 経済労働局商業観光課・観光協会 英語版「生田緑地へ行こう！」制作､都④観光客の積計画に対す 力と情報共有｡大型バス駐車連携｡民活効果による観光業界へ ・ との連携による広報物の作成｡
内ホテルに配布｡産業観光振興協議会
極的誘致
る達成度
スペースの確保｡観光業界のアプローチ｡
指 観光業界へのアプローチ｡
インバウンド部会における協議｡ｽﾀﾝﾌﾟﾗへのアプローチ｡
ﾘｰ達成者への手作りﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ｡

B

東口ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰでの生田緑地共
ﾗｲﾝ･ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ･ﾌﾞﾛｸﾞによる緑地広報｡
通広報強化｡生田緑地HP支援｡区
民活効果による生田緑地全体の広 市
MCCﾌｫﾄｼｽﾃﾑに代わりｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱによ⑤生田緑地の計画に対す 緑地広報との連携｡効果的
民祭等での関係機関との連携｡ﾗｲﾝ
報活動強化｡ビジターセンターでの ・る情報共有｡生田緑地ﾎﾟｽﾀｰ作成｡成人
情報発信
る達成度
な役割分担｡･ﾂｲｯﾀｰ･ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ･ﾌﾞﾛｸﾞでの情報広報強化｡
指式での動画放映｡ｻﾏｰﾐｭｰｼﾞｱﾑ・区民発信｡MCCﾌｫﾄｼｽﾃﾑを利用した情祭等での市内大学との連携広報｡
報発信｡

B

外部評価
評定意見

●広報活動は地道に対象範囲を広げており､また､来園者を獲得するための外部団体との提携も進めている点は評価できる｡●外国人向けリーフレットの多言語化は､市の機関の中でも最上位に位置する点は大いに評価できる｡今後は訪日外客数の実勢を踏まえた言語の追加や､外国関係の機関・施設への積極的な働
きかけにより､実際の来園に結びつける広報の更なる工夫が期待される｡●児童用や高齢者用のリーフレットや園内地図の作成を検討することが望まれる｡●最寄駅から民家園までの来園経路上の案内について､充実に向けた関係機関への働きかけが期待される｡
6B(３) 利用者の利便性・快適性・安全性の向上
対象使命

１．主に江戸時代の古民家を移築復原し､良好な状態で後世に伝えます｡
２．古民家・伝統的生活文化にかかわる資料を調査収集し､展示・普及活動を行います｡

３．日本を代表する民家博物館として､国内外に情報を発信します｡
４．生涯学習やくつろぎの場として､地域に親しまれ必要とされる博物館をめざします｡

現状： 来園者サービス施設として､救護室や授乳スペース等を整備し､休憩スペースの確保を進めている｡オリジナルグッズの開発・販売や窓口業務改善に努めている｡敷地内の環境
は展示の一環として整備を進め､民家園に相応しい植栽や案内板の補修・増設､バリアフリー拡充等を行っている｡また24時間人的警備により来園者と文化財の安全確保に努めている｡
実施目標

中期目標（３年､H28まで）

分
担

H26年度計画

H26年度事業実績

指標

今後の課題

内部
評価

古民家床上の食事スペース提供継 古民家床上の食事スペース提供棟増｡
古民家床上の食事ｽﾍﾟｰｽ提①来園者サー 快適な施設環境の提供｡休憩スペ 市
続｡
デジタルサイネージによるイベントごと 計画に対す 供見直し｡緑地広報と連動しビス施設の維 ース確保｡食事提供施設のサービ ・
正門受付に園内紹介用モニター設 の映像紹介､緑地通行者への広報実施 る達成度
たﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞの映像更
持・整備
ス向上｡
指
置｡
｡そば屋の案内板増設｡
新｡

A

計画に基づき植栽管理｡園内全域危険旧防災設備撤去計画をにら
木等調査｡屋根を覆う樹木伐採｡樹木医
み可能な場所に手すり設置｡
による診断実施｡案内板修繕（火気厳 計画に対す 車椅子・ﾍﾞﾋﾞｰｶｰ使用前提禁表示板）｡年中行事展示用ﾆﾜﾄｺ挿し る達成度の園路改善｡夏の草取りの徹
木栽培｡ｽﾀｯﾌによる小修繕（手すり・竹底｡経年劣化した竹柵等の柵・門扉等）｡
修繕｡

C

古民家に合わせた植栽管理実施｡
植栽管理水準維持｡ボランティアに②敷地内環境市 行事用ニワトコの栽培促進｡
よる清掃・植栽管理の支援｡展示通の整備とバリア・ 案内板・火気厳禁表示板等作成・路・案内板・手すり・敷居スロープ
フリーの推進指 修繕｡敷居スロープ1箇所増設｡園の整備｡
路手すりの設置場所検討｡

防犯カメラの確実な運用｡③来園者の安 文化財の破損・盗難・火災防止､来各業務マニュアル整備｡新防災システ
質の高い警備の継続実施｡
全確保と文化 園者安全確保､案内等､質の高い 指ムの運用開始｡園路泥濘対策として落民家園の実情に合わせたマニュア
財の警備
警備の継続実施｡
葉・人工芝活用｡
ル整備検討｡

耐震工事等の部分閉園にお計画に対す
ける的確な案内と警備体制
る達成度
の確立｡

B

ミュージアムショップリニューアル｡④オリジナルグ市
券売と両立可能なショップ実現に向け魅力的なオリジナルグッズ開発｡販オリジナルグッズ開発と販売促進｡
計画に対す ミュージアムショップ充実｡繁ッズの開発と販・準備開始｡正月向け商品（ぽち袋・ぽち
売促進のためディスプレイ等改善｡
ミュージアムショップで民技会の作る達成度
忙期の人員確保｡
売促進
指袋ケース）の開発と販売｡
品販売｡

A

窓口業務の質向上｡研修の実施⑤窓口（券売・
効果的なインフォメーション業務実（指定管理者の社会教育職員研修
インフォメーショ
ＪＶ内勉強会実施｡学芸班による朝の3施｡研修（接遇・博物館概要）の充 指 への出席）｡学芸班による職員向けン）業務の質向分学習実施｡
実｡
学習会実施｡ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ充実｡職員向上け英語研修実施｡

B

外部評価
評定意見

計画に対す
研修参加時のシフト変更｡
る達成度●来園者の安全確保について､新防災システムの習熟と共に､多客時・夜間開園時の在り方をハード・ソフト両面で検討すること｡●ミュージアムショップは､魅力あるグッズ開発・売り場構成と共に､通信販売の要望に対する利便性の向上についても検討することが期待される｡●園内の環境整備､バリアフリーについて､計画的に推進するように努めること｡

7B

■各種統計 ※事業評価シート項目順
平成26年度（3月末最終）
1 企画展示室（山下家2F）入室者数 ※センサー数÷２

平成25年度

平成24年度

27,835人

26,159人

29,214人

12回(88人)

9回(85人)10回(65人)

3 受講者アンケートによる満足度①－％②87％①64％②91％①－％②97％

4 解説・ガイド回数（参加者数）

391回(5,095人)

355回(4,417人)

450回(4,600人)

18回(199人)

10回(201人)

9回(300人)

内訳2）園内ガイド

245回(2,100人)

228回(1,678人)

300回(1,564人)

内訳3）団体ガイド ※英語ガイド含む

128回(2,796人)

169回(2,538人)

141回(2,877人)

15,626人

10,860人

9,487人

6 無料入園日入園者数 ※民家園まつり・多摩区民祭。

11,440人

9,654人

10,782人

7 ハンカチ染め他体験人数

2,626人

2,217人

1,897人

127校

102校

115校

70校(市立65､市内私立0､市外5)74校(市立69､市内私立0､市外5)75校(市立68､市内私立0､市外7)1,098棟

1,109棟1,028棟147,325人

118,055人

130,372人

12 床上公開利用団体数

751団体

651団体

647団体

13 炉端活動延人数 ※炉端の会

4,353人

4.,266人

3,985人

93.0%

96.7%

95.0%

16.1%（15.3%）

15.4%（17.1%）[25年度からの計算式]19.7%(22.8%)[24年度までの計算式]35.8%(26.5%)

124,527人

109,710人

123,453人

1,482枚

1,369枚

848枚

1,204枚/ 278枚

1,053枚/ 316枚

707枚/ 141枚

4,908人/ 3.31回/ 3.9％

3,852人/ 2.81回/ 3.5 ％

3,163人/ 3.72 回/ 2.6 ％4,078人/ 830人

2,944人/ 908人

2,804人/ 359人

20 園ＨＰアクセス数

696,601件［26年度からの計算式］436,273件［25年度までの計算式］134,900件

122,295件

21 外国人入園者数

5,169人3,539人

2,931人

22 園英語ＨＰへのアクセス数

29,124件［26年度からの計算式］ 16,156件［25年度までの計算式］ 6,042件

6,853件103件(23件)

127件(25件)

204件(43件)

2 企画展示解説回数（人数）

内訳1）民家解説 ※「くらべてみんか」含む

催し物参加者数 ※資料7の教育普及活動一覧から講座・園内解説・床上公開・学校体

5 験・職業体験・博物館実習・民家園まつりの無料入園・多摩区民祭を除いた事業の参加者数。

8 見学学校数 ※幼～高校、学校体験除く
9 学校体験実施校数
10 床上公開棟数
11 床上公開利用者人数 ※団体除く

14 来園者アンケート満足度
15 歳出に対する歳入の割合 ※（ ）内は特殊経費・国庫補助金を含む場合（註6）
16 総入園者数
17 年間パスポート売上枚数
18 年間パスポート売上枚数内訳 1000円券／600円券
19 年間パスポート入園者数 ／平均利用回数／割合内訳）年間パスポート入園者 1000円券／600円券

23 市政だより掲載依頼件数（内掲載件数）

日本民家園古民家保存修理工事事業計画（案）

事業評価シート 資料１
No

指定区分

建造物名称

茸
材

修理履歴

25
年度

26
年度

27
年度

28
年度

29
年度

30
年度

S40移、S50屋（部分）、S54部、S62屋
茅 （部分・棟)、H3屋（部）、Ｈ7屋（部）、H13
屋・部、H22屋（部）

1 重要文化財

旧伊藤家住宅

2 重要文化財

旧佐々木家住宅 茅

31
年度
差茅

S42移、S48屋（部・庇）S55屋（部・棟）・
部、S59部、S63屋（部・棟）、H2屋（庇）、H3屋（庇）H6部（不陸補正）、H9屋（部・棟）、H21屋・部

差茅

3 重要文化財

旧江向家住宅S42移、S48屋（棟）、S51屋（棟・窓屋根）、S54災、S55屋（部）、S56屋（部・窓）、
茅
S58屋・部、H5屋（部・棟）、S8屋（窓）、H10屋・部、H21屋（部）

4 重要文化財

旧北村家住宅S42移、S54災（棟）、S60屋・部、H6屋茅 （部）・部、H11屋（部）、H12屋（部）、H22屋（部）

5 重要文化財

旧作田家住宅茅

6 重要文化財

旧太田家住宅S44移、S52（部、棟）、S57屋・部、H3～
茅 H4焼損復旧、H8屋（部）、H12屋（部）、
H17屋（部）

7 重要文化財

旧工藤家住宅S45～S46移、S56屋・部、H3屋（部）、H6
屋（谷）、H8屋（谷）、H11屋（部）・H21屋茅（部）､H23屋「便所」S45新築,S59屋,H5屋(部)

8

県指定
重要文化財

旧三澤家住宅板 S46移、S51,S55,H4屋、H17屋

9

県指定
重要文化財

旧山田家住宅茅S60,移、H5屋（部）、H17屋「便所」S60新築、H8屋

10

県指定
重要文化財

旧野原家住宅茅S41移、S56屋、H7屋、H17屋（部）､H24
屋(部)

11

県指定
重要文化財

旧鈴木家住宅茅 S45移、S59屋、H4屋（部）、H21屋

12

県指定
重要文化財

旧広瀬家住宅茅 S43移、S54，S59，H5屋、H19屋（部）

葺替

13

県指定
重要文化財

旧岩澤家住宅茅 H1移、H7屋（部）H18屋（部）

部分
葺替

14

県指定
重要文化財

旧菅原家住宅茅 S58移、H6屋（部）,H14屋（部）､H24屋

15

県指定
重要文化財

旧清宮家住宅茅16

市指定
重要歴史記念物

蚕影山祠堂

茅 S44移、S51S60屋、H6屋（部）17

市指定
重要歴史記念物

水車小屋

茅 S56移、H6屋（部）、H22屋（部）18

市指定
重要歴史記念物

木小屋

杉
H5移､H23屋
皮

19

県指定
重要文化財

旧井岡家住宅瓦 S61移

20

県指定
重要文化財

旧山下家住宅茅 S45移､H8屋､H23屋(部)21

市指定
重要歴史記念物

沖永良部の高倉 茅 S44移、H15屋、H22屋（部）22

市指定
重要歴史記念物

船頭小屋

23

市指定
重要歴史記念物

旧佐地家門・供待 瓦 S62移,H8部

24

重要有形
民俗文化財

旧船越の舞台瓦25

市指定
重要歴史記念物

旧原家住宅

瓦 H2移,H3部,H15部

部分
差茅

差茅

差茅

S43移、S52屋（棟）、S54災、S59屋・部、H6屋（部）・部、H12屋（部）

差茅

耐＋
葺替

便所
葺替

差茅

耐＋
部分
葺替

同左
差茅+
便所
差茅

耐

部分
差茅

S40移、S48､51屋（部）,S58屋、H5屋（部）、H18屋（部）

葺替
葺替
水車
修理

葺替

耐＋
差葺
差茅

杉
S49移築、S60屋,H12屋,H24屋
皮

S47移,S58屋(部),H8屋,H10屋(部),H24屋(部)※修理履歴について※ 主に屋根に係わる修理履歴のみ記載。小規模自費修理は除く。屋（部）＝屋根部分修理を表わす。屋（部）・部＝屋根部分修理とその他の部分修理を表わす。

H27.3
32
年度

耐は耐震補強工事を表わす。
耐震診断の実施及び結果により変更の可能性がある。

事業評価シート 資料２

日本民家園民俗部門整備計画
１．現状(1)整理・展示
平成15年度（2003）より移築民家寄贈資料の整理・目録作成・企画展示を連動させて進め、作業を完了した。同時に、民家の旧所蔵者を訪ねて衣食住・生業等について聞き取りを行い、調査報告を目録に合冊して刊行した。さらに、目録作成時の電子データを活用し、資料のデータベース化も進めている。
(2)保存
当園の収蔵庫は所蔵点数に比べて狭く、資料の大多数は古民家の屋根裏等に保管されている。保存環境は良好とはいえないが、改善を重ね、資料を直置きしないよう棚を設け、防塵用のクロスで覆う作業を進めている。また、清掃の委託範囲も屋根裏に広げ、ボランティアとも協働して清浄に保つよう工夫を重ねている。収蔵庫については平成17年度（2005）に酸化プロピレンによる全室燻蒸を行ったあと、新たに収蔵する資料については二酸化炭素ガスにより殺虫処理を行っている。また棚を増設して収容力を高め、同時に耐震補強も行った。
(3)収集
収蔵スペースがないため、現在積極的な収集活動は行っていない。
２．基本方針(1)整理・展示
民家を主とし、民具の展示はそこでの生活を知るための補助と位置づける。このため民家内には、その民家の資料を、その資料が本来あるべき位置に展示することを基本とする。
(2)保存野外博物館という特性をよく理解し、民家で本来行われていたメンテナンス方法を取り入れながら、資料の保存環境の向上に努める。
(3)収集
川崎市には、市域の資料全般を収集対象とする博物館として市民ミュージアムがある。このため当園は古民家の博物館としての性格を活かし、建築に関わる資料を収集対象とする。
この他、各古民家の展示充実を図るため、旧所蔵者の資料は上記以外のものについても収集対象とする。
３．今後の計画(1)整理・展示
昔の暮らしを伝えるべく、聞き取り調査の成果に基づき古民家内部の展示を整備していく。同時に本館常設展示室の1室を企画展示室に改装し、テーマ展
示を行っていく。また、外国人利用者の増加に対応し、多言語版音声ガイドの導入を目指す。
(2)保存
耐震性能向上のため、資料の屋根裏収納を解消させていく。
(3)収集
収蔵スペースの都合上積極的な収集活動は行えないが、古民家の旧所蔵者から話があった場合は対応する。また、建築関係の資料については、作業工程を理解する上でまとまりのあるものについては収集していく。
H27.2
事業評価シート 資料３

日本民家園民俗部門展示出版計画
年度
１５年度
１６年度
１７年度
１８年度
１９年度
２０年度
２１年度
２２年度
２３年度
２４年度
２５年度
２６年度
２７年度

前期
後期
前期
後期
前期
後期
前期
後期
前期
後期
前期
後期
前期
後期
前期
後期
前期
後期
前期
後期
前期
後期
前期
後期
前期

タイトル
展示室整備
「芝居の立つ町」 －船越の舞台のふるさと－「家の神々」 －作田家の守り札－「蚕影山」 －養蚕信仰の世界－「伊那の薬屋」 －信州・三澤家のくらし－「清宮家」 －登戸に生きる－「山と風」 －甲州・広瀬家のくらし－「雪に暮らす」 －川崎で出会う北国－「むかしむかしかわさきで」 －民家園のはじまり・重文伊藤家住宅－「千曲川のほとりで」 －佐久の染物屋・佐々木家－「川崎の近代和風建築」 －旧原家住宅－「南部曲屋」 －重文・工藤家住宅の暮らし－「貞享四年」 －年号のある民家・重文北村家住宅－「宿場の家」 －奥州街道・鈴木家－「登戸の左官」「合掌造り」 －野原家の暮らし－「神奈川の村」 －愛甲郡清川村・岩澤家－「奈良の町屋」 －旧井岡家住宅－「常陸の民家」 －旧太田家住宅－「白川の郷」 －旧山下家住宅－「建築史家・大岡實の建築」 ※建築部門で担当「五箇山」 －旧江向家住宅－「大工さんの道具箱」「ダムに沈んだ村」 －越中桂・旧山田家住宅－「むか～しむかしの道具たち」 －昔話が伝えるくらし－

刊行物―『日本民家園収蔵品目録1 旧船越の舞台』『日本民家園収蔵品目録2 旧作田家住宅』『日本民家園収蔵品目録3 船頭小屋・蚕影山祠堂』『日本民家園収蔵品目録4 旧三澤家住宅』『日本民家園収蔵品目録5 旧清宮家住宅』『日本民家園収蔵品目録6 旧広瀬家住宅』『日本民家園収蔵品目録7 旧菅原家住宅』『日本民家園収蔵品目録8 旧伊藤家住宅』『日本民家園収蔵品目録9 旧佐々木家住宅』『日本民家園収蔵品目録10 旧原家住宅』『日本民家園収蔵品目録11 旧工藤家住宅』『日本民家園収蔵品目録12 旧北村家住宅』『日本民家園収蔵品目録13 旧鈴木家住宅』―『日本民家園収蔵品目録14 旧野原家住宅』『日本民家園収蔵品目録15 旧岩澤家住宅』『日本民家園収蔵品目録16 旧井岡家住宅』『日本民家園収蔵品目録17 旧太田家住宅』『日本民家園収蔵品目録18 旧山下家住宅』※出版物については資料5参照『日本民家園収蔵品目録19 旧江向家住宅』―『日本民家園収蔵品目録20 旧山田家住宅』
解説図録

後期

「育児道具」

解説図録『日本民家園収蔵品目録21 別刊
佐地家供待・水車小屋・高倉・木小屋調査報告』
H27.2

事業評価シート 資料４

民家園叢書一覧及び計画
日本民家園叢書1 『日本古建築の特質・日本の塔』 関口欣也・濱島正士
日本民家園叢書2 『日本の仏堂・桂離宮とその文化的背景』 鈴木嘉吉・斎藤英俊
日本民家園叢書3 『多摩丘陵の農家 1955年細山 －日本民家園の発端－』 関口欣也
日本民家園叢書4 『日本民家園の雪囲い』 監修/上野勝久･野呂瀬正男 編集/大野敏･小坂広志･砂川康子･増渕和夫
日本民家園叢書5 『土蔵の屋根修理を通してみた茅葺の地域性 川崎市麻生区飯草家土蔵の事例から』 大野敏
日本民家園叢書6 『日本民家園草創期の記憶 －旧三澤家住宅・旧工藤家住宅－』 野呂瀬正男
日本民家園叢書7 『日本民家園草創期の記憶2 －沖永良部島の高倉・蚕影山祠堂・旧山下家住宅－』 野呂瀬正男
日本民家園叢書8 『日本民家園草創期の記憶3 －旧鈴木家住宅・旧船越の舞台－』 野呂瀬正男・田代勉・小坂広志
日本民家園叢書9 『日本民家園草創期の記憶4 －旧井岡家住宅・旧佐地家の門供待・水車小屋－』 野呂瀬正男
日本民家園叢書１0 『民家は何の木で出来ているか』 中尾七重・布谷知夫
日本民家園叢書１1 『日本民家園草創期の記憶5 －旧菅原家住宅－』 野呂瀬正男
日本民家園叢書１2 『日本民家園草創期の記憶6 －旧山田家住宅・園内管理－』 野呂瀬正男

平成10年9月
平成13年3月
平成15年3月
平成15年3月
平成17年3月
平成18年3月
平成18年12月
平成20年3月
平成22年3月
平成23年3月
平成25年3月
平成28年3月
H26.5

事業評価シート 資料５

大岡文庫関係出版物一覧及び計画
大岡文庫目録『日本民家園大岡文庫蔵書目録』
大岡文庫目録『大岡實博士文庫写真資料目録Ⅰ』
大岡文庫目録『大岡實博士文庫写真資料目録Ⅱ 図面資料及び摺拓本資料目録』
大岡文庫目録『大岡實博士文庫書類資料目録Ⅰ』
大岡文庫目録『大岡實博士文庫書類資料目録Ⅱ（新築設計関連資料）』
大岡文庫目録『大岡實博士文庫原稿・調査ノート資料目録Ⅰ』
大岡展関連出版物 『建築史家・大岡實の建築』
大岡文庫目録『大岡實博士文庫原稿・調査ノート資料目録Ⅱ』
大岡文庫目録『大岡實博士文庫書類資料目録Ⅱ（大学関連）』
大岡文庫目録『大岡實博士文庫写真資料目録Ⅲ（プリント写真）』

平成7年3月
平成10年3月
平成12年3月
平成14年3月
平成21年3月
平成15年3月
平成25年7月
平成27年3月
（未定）
（未定）
H26.5

事業評価シート 資料６

日本民家園総合防災整備事業計画
1 目 的：文化財建造物を火災の被災から予防又は最小限に防護するため。また大地震時に来園者の安全をはかるため。
2 理 由：（１）開園４５年を超え、消防施設の著しい老朽化と建造物の位置する高低差等から二件以上の建造物への消火能力に欠けること。
（２）開園以来、水道配管の取り替え等を行っていないことに伴う老朽化、移築毎の配管の接続等から漏水事故が続いてきていること。
（３）職員の削減、管理面積の規模等から、旧式の防災設備では消火や入園者の避難誘導等への的確な対応が難しいこと。
（４）古民家の耐震性能を検討し必要な場合は耐震補強工事を施す。鈴木家・三澤家・太田家・山下家について基礎診断をした結果、耐震補強が必要である。
また、その他の古民家も予備診断の結果必要なものは基礎診断を実施する予定である。
（５）工事については国または県より補助金が受けられる場合がある。

年

度

20

水道設備 調査・基自火報等 本設計
防災
園路・
崖改修

古民家耐震

①＝基礎
診断
②＝設計
③＝工事

21

22

27
28
23
24
25
26
消火配管 消火配管
ポンプ設置 旧消火設
旧消火設
監視装置 監視装置 消火設備 備撤去設
備撤去計・自火報 完成
鈴木崖補
三澤水車小
屋園路改修
強工事
該当棟の ①鈴木家 ①太田家 ②三澤家 ②三澤家 ②山下家 ②太田家
基本
予備診断 ・三澤家 ・山下家 耐震委員 実施・山 実施
会
下家基本 ③三澤家 ③山下家
②三澤家
③鈴木家
基本・鈴
木家実施

実施設計 貯水槽

29

備考

旧消火設
備撤去

①菅原家 以後、順②太田家 次実施
実施

H27.3

事業評価シート 資料7 日本民家園 平成26年度事業報告
展示★ 今年度初めてのもの
平成27年3月末現在
事業名
日程
会場
内容等
企 ｢五箇山｣1/4-5/25
旧江向家住宅をテーマとした展示 展示解説月1回 小澤葉菜（園職員）
解説18人
画｢大工さんの道具箱｣
7/1-11/30
山下家2階
大工道具をテーマとした展示
展示解説月1回
小澤葉菜（園職員）
解説25人
展
1/4-5/31
旧山田家住宅をテーマとした展示 展示解説月2回 関悦子（園職員）
解説45人
示 ｢ダムに沈んだ村｣
文化財建造物展示
園内
移築･復原した古民家等25件
常本館展示室
民家及び民家の生活に関する展示
設 本館展示通年
展 石造物展示
園内
園路沿い 道祖神･庚申塔･馬頭観音等
示
民俗資料展示各古民家
生活用具･農具等
毎月
北村･清宮･原節句雛･田植え祝い･盆棚･小正月飾り等古民家の年中行事を展示
展 行 年中行事展示
示 事 雪囲い
11/22-3/15
山田家
雪と寒さを防ぐ雪囲いを再現
藍Ｔ
4/23-6/15
型染め､絞り染めによる藍染めTシャツの展示
型紙｢家紋｣
6/18-7/27
染めの型紙の展示
工講座作品
7/30-8/31､10/22-11/24
芸伝統工芸館
9/10-10/19
館 しぼり染め講座受講者と工芸館スタッフによる藍染め作品の展示
干支
11/26-1/18
節句
1/21-4/未定★「ひげ藤の切り絵作品展」
8/12-9/23
ビジターセンター
切り絵作家藤田正俊氏の作品（日本民家園）展示 ポストカード制作販売
教育普及活動参加人数
民 300歳の民家
6/8､15
外山明彦(園職員)
19人
家 自由研究なぞとき大工道具8/9鴫原孝（大工）､畑山拓登･小澤葉菜･関悦子(園職員)15人
園
ビジターセンター･園内
日本とアジアの多様な茅葺き
12/7･14
日塔和彦(文化財建築技師)
15人
講
座 民家の間取り
2/7･14
大野敏(横浜国大教授)､渋谷卓男･田村央貴(園職員)
24人
ボランティア講座
1/10､17､24､31
原家ほか
新規会員向け､畑山拓登･田村央貴･関悦子他園職員
26人
わら細工
5/11､9/28､12/7･21
ぞうり､わらじ､釜しき､しめ縄(たまかざり) 民具製作技術保存会
79人
竹細工
4/20､6/8､10/19
六つ目かご､菱四つ目かご､小判型六つ目かご民具製作技術保存会
69人
体
原家､作田家
6/1･8･15､11/9
裂き織り､綿の実から糸まで(糸紡ぎ) 民具製作技術保存会
31人
験 はた織り講 親子体験
7/26､27､8/10
あしなか､ガリガリ､簡易機 民具製作技術保存会
18組
座
大和なでしこ入門講座
7/19･20､2/8･15､3/1
原家
浴衣着付け､着付け入門初級･中級､作法
56人★天秤棒たいけん
日曜不定期
北村家
天秤棒で肥桶を担ぐ 豊島秀雄（園職員）586人
6/14･15､10/18･19
初級､中級(各2回連続)
25人
工 しぼり染め芸 型染め
7/26･27､9/27･28､11/15･16 伝統工芸館
初級､中級､干支(各2回連続)
54人
館
4/26､5/18･25､8/23･24､10/30､1/30
こいのぼり､Ｔシャツ(初級･中級)､藍の生葉染め､ストール､風呂敷･エコバッグ★ワークショップ
61人★11/22･23､3/28･29
宿場･信越
ライトアップ、民俗芸能、昔話､夜なべ仕事 炉端の会･民具製作技術保存会
2,826人公 特 夜の民家園 -紅葉・桜開別★5/17-6/8､9/20-10/13の土日祝 船越の舞台
旧船越の舞台国指定重要有形民俗文化財の内部公開 炉端の会
2,329人ベーゴマ大会
4/29､9/29､1/11
広瀬家
参加者を募集し､入賞者にはオリジナルベーゴマプレゼント
54人
こど おと絵がたり
5/5
佐々木家
おと絵がたりの会
189人
も
民具着用体験･輪投げ･竹馬･竹ポックリ･折り紙･お手玉等 民具製作技術保存会
むかし遊び
5/4･5･6
作田家ほか
736人
ま
304人､体験6組
5/4
佐々木家
箏･チェロ･ピアノ､こども箏体験 中島りんほか
つ 邦楽
り ★巨大かぶとを作ろう
5/5
作田家
炉端の会 折り紙で作るかぶれる兜
66人
11/3
全園
5,713人民 無料開園家 農村歌舞伎
11/3
船越の舞台「義経千本桜」秋川歌舞伎あきるの座(東京都無形文化財)
404人
園
むかし遊び
11/3
太田家他
民具着用体験･輪投げ･竹馬･竹ポックリ･機織りなど
民具製作技術保存会
585人
ま5/3-6､10/5-11/16
太田､原家ほか
頒布会は日祝のみ 民具製作技術保存会
13回
つ 民技会作品展示･頒布会
り 伝統技術実演
堂宮彫刻､彫金､市松人形､水引細工など 伝統技術技法を保存継承する会ほか
11/1･2･3
佐々木家･佐地家
―

芸
能

緑
地

人形浄瑠璃
岩手の郷土芸能
初山の獅子舞

9/23
3/8
3/28

工藤家
広瀬家
佐々木家

「伽羅先代萩」相模人形芝居下中座(国指定重要無形民俗文化財)
大森御神楽愛好会、中野七頭舞愛好会 復興支援物産販売同時開催
初山獅子舞保存会(県指定無形民俗文化財) 夜の民家園同時開催

生田緑地ｻﾏｰﾐｭｰｼﾞｱﾑ

8/3

緑地全体

納涼民家園(打ち水･井戸汲み･水鉄砲･洗濯板で洗濯･蚊帳･民家でごろ寝･風鈴展
示･昔話)､フロンターレ共催クイズラリー､浴衣･甚平で入園無料 炉端の会､民具製作 入園570人
技術保存会

多摩区民祭
むかし話
お茶会
お蚕さまの絹糸
小正月モノヅクリ

10/18
奇数月2回､偶数月3回
7/6
1/11

緑地全体
作田家他
佐々木家
野原家
北村家

お月見をしよう10/4

北村家､科学館

旧所在地交流事業
催し物

実演大工仕事､大工入門
お正月を遊ぶ民家園防火デー関連事業
屋根葺き替え見学会★民俗映像上映会★大工道具映像上映会
古民家カフェ「陣屋荘」★花の市★600万人達成記念イベント

民家解説
ガ
解 ★くらべてみんかイ
説 園内ガイド
ド
団体ガイド
床上公開
民具製作実演
学校体験学習学校見学(体験学習なし)
職業体験
博物館実習
調査研究･広報･施設管理
移築民家旧所在地調査
研調
収蔵資料整理究査
刊行物
広報 印刷物維 施 古民家等保存修理工事
持 設 園内整備

4/29､5/3･6､10/26､11/2

10/18･19
11/23､12/20､3/3
10/26
1/4
7/26
2月
6/22
7/13･20､8/24
4･5月､9-11月（土日祝）
6/21・22､7/19・20
11/22
年10回
年6回
通年
年間
毎日（8･12月除く）
不定期日曜
年間
年間
年間
5月-1月

佐々木家他
作田家
作田家他
ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ･太田家
工藤家外便所
ビジターセンター
ビジターセンター
原家
本館前
本館前
園内
園内
園内
園内
3-5棟
園内
園内
園内
園内
園内

無料開園日 骨董市 (旧所在地交流事業同時開催)
おはなし万華鏡､みちのくむかし語り､大平悦子氏､日本民話の会
川崎市茶華道協会､内田社中･川崎北高校茶道部､静楽会
座繰り実演､ずりだし体験 民具製作技術保存会
ケズリカケ等の飾り製作実演とまゆ玉団子飾り体験 民具製作技術保存会
月見団子作り･石臼･里芋収穫･団子盗み体験､科学館ではプラネタリウムと月の観察 炉端の会ほか
富山県南砺市 五箇山民俗芸能公演と物産販売 南砺市観光協会他★山梨県甲州市 一之瀬高橋の春駒､ころ柿・桃の花配布 甲州市観光協会
他
昔の大工仕事実演と､大工仕事の体験 神奈川土建川崎多摩支部他
正月遊び､★甘酒､獅子舞（宮内祭囃子保存会）､むかし話､日本各地の注
連飾り展示 着物で入園無料 炉端の会､民具製作技術保存会
太田家焼損小屋公開と焼損復旧工事映像上映
外山明彦(園職員)
民族映像文化研究所制作作品「コガヤとともに」の上映
竹中大工道具館制作作品「大工の道具」の上映
古民家の座敷を利用したカフェ 店主公募
アジサイ・アサガオ・ホオズキ等
手作りくす玉、記念品（民家園オリジナル商品）贈呈
1時間で1つの村を案内 田村央貴（園職員）
テーマを設けて古民家を案内 木下園長
土･日･祝は午前と午後､平日は午後 炉端の会
団体の希望に応じ園内をガイド(日本語･英語) 炉端の会
囲炉裏に火を入れ､床上部分を来訪者に公開･解説 炉端の会
わら･竹細工､機織り 民具製作技術保存会
大八車･井戸汲み･石臼･天秤棒の体験 園職員

5回､各10日間

249人
252人
―

5,727人
1,163人
562人
44人
20人
30人
―
116人
入園1,207人

上映会12人
35人
15人
44人
2,844人
158人
12人
133人
56人
2,100人
2,796人
147,325人
213回
70校
127校
1校2人
16校21人

山田家､佐地家
山田家関係資料､大岡資料(建築)『収蔵品目録20 旧山田家住宅』『大岡実博士文庫 原稿･調査ノート資料目録Ⅱ』
民家園だより､催し物ｶﾚﾝﾀﾞｰ､学校向け優待券､ポスター､各種チラシ
屋根/工藤家便所･作田家・太田家・蚕影山､雨漏り応急処置､壁･建具･敷居･土間三和土などの補修
新総合防災システム（消火設備等）完成､耐震関係(鈴木家補強工事､三澤家実施設計､山下家基本設計)､植栽整備､危険木伐採､園路補修､案内板作成など