二日（十月一日）

消防庁舎及び訓練施設等に関する特別委員会会議録

第三五

三六

△案件
消防庁舎及び訓練施設等に関することについて△会場 川越地区消防局 三階講堂

委員

員

片 野 広 隆 議員

吉 野 郁 惠 議員

樋 口 直 喜 議員

道祖土

○議

○開題

会

午後零時五十七分△委員会に出席した職員

加 藤
委
員

△出席委員

吉 敷 賢一郎 議員
委

小ノ澤 哲 也 議員

証 議員

員
薫 議員
員

副委員長

委
員
小 林
委

柿 田 有 一 議員

委員
大 泉 一 夫 議員

委 員 長

委
員
小野澤 康 弘 議員

進 議員

委
員

中 原 秀 文 議員

〃書 記

書記長

青 柳 慎次郎岩 渕

黒 澤 博 行松 本 清 一巧〃

柿田有一委員長 消防庁舎及び訓練施設等に関する特別委員会は、定足数に達しておりますので、これより開会いたします。

直ちに会議を開きます。

事務局、傍聴人はいますか。
岩渕 巧書記 おりません。

柿田有一委員長 それでは、始めます。審査に入ります前に、議員改選前の特別委員会の概要について報告をさせていただきます。

本特別委員会は、平成二十七年七月二日に、防災拠点である消防局川越北消防署庁舎が昭和四十九年十一月に施工され、四十年以上が経過し、老朽化、狭隘化が進んでおり、消防庁舎の整備が早急に必要であると思
消防局長

武 笠浩

齋 藤 匡 央橋 本 丈 夫ても具体的に示されていない事実が明らかになりました。このことから、算計上が見送られ、事業が先送りされていることや建設用地などについ初めに、調査の過程で平成二十三年度以降、新消防庁舎建設に係る予含め二十五回開催し、新消防庁舎等建設について調査をいたしました。

われ、様々な課題を検討するため設置され、これまで前期九回の開催を消防局次長

中 村 俊 規平成二十九年二月十三日、本特別委員会として新消防庁舎等の建設につ

森 田 敏 男 議員

消防庁舎及び訓練施設等に関することについて

委長△組合議会議長
議△組合議会副議長
副 議 長△説明のための出席者

新消防庁舎建設準備室副室長

中 村 大 樹新消防庁舎建設準備室長
新消防庁舎建設準備室主査

いて建設用地の選定や確保を含め、速やかに事業を推進する旨の消防局

三七

新庁舎建設等に関する提言を管理者に提出いたしました。
次に、前々期では、川越地区消防局・川越北消防署新庁舎整備基本構
想基本計画書の策定、建設候補地の決定及び拡大など重要な案件を審査いたしました。
次に、前期では基本設計の作成、建設事業用地の取得など重要案件を審査いたしました。
以上が議員改選前の特別委員会の概要であります。
続いて、本日の特別委員会であります。お手元に配布しております特料を御覧ください。一ページ目を御覧ください。

三八

今回の主な見直し箇所の一覧でございます。最初に、配置計画について見直し箇所と対応について御説明申し上げます。

庁舎の位置は、事業用地の縮小に伴い、北側へ見直しを行いました。

それに伴い、当初計画しておりました庁舎北側駐車場、公用車車庫及び自家給油場の配置の見直しを行いました。

続きまして、平面計画でございます。廊下に面するドアの仕様でございますが、主に一階廊下部分で出動動線に面するドアを片開きドアから次に、防災学習施設の免震装置見学通路でございますが、展示スペー引き戸へ見直しを行いました。

地の取得状況について、事業スケジュールについてをそれぞれ単独議題

スの確保を優先いたしまして、床上から免震装置を見ることができるガ別委員会次第を御覧ください。本日は、基本設計の見直しについて、用とし、理事者より説明を受け、質疑を行います。続いて、今後の進め方ラス床に見直しを行いました。

性活躍の推進から、今後、女性職員の当直も増員できるよう、女性用とくなるよう各設備等の配置と間取りを変更いたしました。そのほか、女次に、一階女性用スペースでございますが、女性職員がより使いやすについて御協議願い、特別委員会を閉じさせていただきます。
以上が本日の予定であります。
これより付議事件であります消防庁舎及び訓練施設等に関することについて審査に入ります。

男性用の仮眠室の通路の壁を簡単な工事で移動し、仮眠室の区画を入替

次に、緊急車両車庫でございますが、車庫の西側に配置する車両は、初めに、基本設計の見直しについてを議題といたします。
新消防庁舎建設準備室長 それでは、基本設計の見直しについて御説明申し上げま

災害時に第一次出場する車両でございます。そのため、西側のオーバーえができるように見直しを行いました。

す。資料等もございますので、大変恐縮ではございますが、着座で説明

スライダーについては、故障による災害出動への影響が少ない折り戸へ事務局、説明を願います。

をさせていただきたいと存じます。

次に、西側階段室でございますが、感染症対策として三階の階段室付変更いたしました。

月の特別委員会におきまして、基本設計の完了について御報告をさせて近に打合せスペースを設置いたしました。これに伴い、当初計画してい最初に、基本設計の見直しを行った経緯でございますが、令和二年三いただいたところでございますが、その後、令和二年度に取得用地の変た階段室部分の形状変更を行いました。

中央の吹き抜けだけでも十分な換気効果が得られる見込みから見直しを次に、東側階段室を利用した吹き抜けによる換気設備でございますが、更や職員から設計への要望を受け、基本設計の見直しを行った経緯でございます
それでは、お手元の資料一の一、当初設計からの主な見直し箇所の資行いました。
次に、三階の女性スペースと男性用スペースでございますが、職員動車庫棟、駐輪場などの簡易化など仕様の見直しを行ったことが主な減額でございます。

次に、造成工事費でございますが、雨水貯留槽の位置を訓練場へ変更したことで、大型車両などに十分耐えられる仕様に見直しが必要になっ線の見直しと間取りの変更を行いました。
次に、三階会議室でございますが、指令センターの検討が進み、もうたことによる増額と、新たに地盤沈下対策及び外周道路工事等が追加に

なお、この造成工事費につきましては、平成元年度末には二億円とい少し面積が必要になることが分かりましたので、会議室を取りやめ、指次に、四階発電機室でございますが、当初、自家発電機は一台での運うお示しをさせていただきましたが、このときには業者から同様の金額なったことによる増額でございます。

用を計画しておりましたが、障害等による稼働停止にも対応できるよう、の提示がございましたが、当初予定していた計画、こちらが予定してい揮統制課事務室、仮眠室の間取りの見直しを行いました。

自家発電機の二台体制に見直しをしたことから、電気室を拡大したもの

本設計見直し時には、委員会には二億円のまま提示をさせていただいた

たものと差異がございましたので、検証の必要があることから前回の基最後に、デジタル無線鉄塔でございますが、現在、指揮統制課にて次ところでございます。なお、この後、実施設計で全体の見直しを行ったでございます。
期指令センター及びデジタル無線の検討・計画を進めていることから、ところでございます。

次に、元利償還金に対する交付税措置ですが、防災対策事業債では三象事業費の一〇〇％が対象になります。

業債では、対象事業費の七五％に対して、緊急防災・減災事業債では対財源措置ですが、比較表を御覧ください。充当率ですが、防災対策事ございます。

することから、より有利な緊急防災・減災事業債が適債になる見込みでと協議を進めたところ、本庁舎建設事業が浸水想定区域移転事業に該当と一般事業債を財源として計画しておりましたが、今年度当初、埼玉県

は、基本設計完了時点では、地方交付税措置を得られる防災対策事業債

次に、三、財源見込みでございますが、新庁舎建設事業につきまして今後見直しを行う予定です。
以上が主な見直し箇所でございます。二ページ目以降につきましては、見直しを行った箇所の図面でございます。
次に、事業費について御説明を申し上げます。資料一の二、建設事業費の見直しについてを御覧ください。
工事費のみの概算金額になりますが、このたびの基本設計の見直しでは、総工事費が六十一億七千百万円となっております。基本設計完了時点と比較いたしますと、総工事費で十一億二千二百二十万円の増額となっております。
次に、二、主な経費の状況でございますが、基本設計の見直しを行った中で、概算事業費に大きく変動が生じた事業費について御説明を申しけることができます。これにより、大型事業による地方債は大きくなり〇％に対して、緊急防災・減災事業債では七〇％の地方交付税措置を受外構工事費で約一億七千五十万円の減額でございますが、敷地面積のますが、地方債の償還について優遇措置を受け、一般財源が減額となり、上げます。
減少による舗装等の工事費の減額と基本設計の見直しに合わせ、公用車

三九将来負担を減らすことができるものと見込んでおります。
なお、緊急防災・減災事業債の事業期間ですが、令和二年度から令和七年度までとなっております。
以上、大変雑駁ですが、議題⑴基本設計の見直しについての御説明とさせていただきます。
柿田有一委員長 ありがとうございました。今、説明の中で平成元年というふうな四〇うなことがなかったことから、その色の変色でなっているものでございます。
以上でございます。

樋口直喜委員 ありがとうございます。

もう一点、右上にあったがれき救助訓練場というものが、どこが移転先になっているのか教えていただけますか。

新消防庁舎建設準備室長 大変申し訳ございませんでした。がれき訓練場については、場所の変更等はございません。こちらの記載の漏れでございました。

言い方がありましたが、令和元年の間違いでよろしいですよね。
新消防庁舎建設準備室長 はい。失礼いたしました。

大変申し訳ございませんでした。

樋口直喜委員 変わりはないと言っておりましたが、駐車場スペースになっているががれき訓練場となる場所でございます。

基本設計見直し後の図面でいいますと、Ｂ塔の右側のフェンス面部分

柿田有一委員長 それでは、ありがとうございました。そのように訂正いたします。
説明は終わりました。
委員の皆様から御質疑、御意見等がございましたら御発言をお願いいたします。

関係で、少し下側に移動したという理解でよろしいですか。

新消防庁舎建設準備室長 そのとおりでございます。

樋口直喜委員 御説明ありがとうございました。配置計画のところで、庁舎北側に移動したことに伴う出動動線に対する何か影響等に対して御説明願えま柿田有一委員長 よろしいでしょうか。他に御質疑ございますか。

めお聞きいたします。四十台というと結構大きな台数なんですが、これいうことですが、前にもこういう質問があったと思いますが、確認のた

吉野郁惠委員 何点かお尋ねしたいと思います。一の一のところで、四十台の減とすか。
新消防庁舎建設準備室長 庁舎北側に移動になったことによる出動動線への支障等はございません。
以上でございます。

せていただくと、Ａ、Ｂ、Ｃ塔がそれぞれつながっていたものが、そのもう一点、ごめんなさい。細かいことなんですが、総合訓練場を見さ合には入り切れないのが、見直し後の駐車場へ行きますと、ヘリポート初北側から直接駐車場に入れましたが、今後大きなイベントがあった場

新消防庁舎建設準備室長 不便さと申しますと、若干の、一般の方からすると、当の不便さというのはないんですか。

つながりがないような図面になっているかと思うのですが、こちら何かの左側の部分に駐車場を設置しておりますので、より奥に入っていただ

樋口直喜委員 分かりました。ありがとうございます。

理由があるのか教えていただけますか。

また、四十台の減になった部分については、これだけ大きい訓練場でくという若干の不便さは出るかと思います。て、何の変更もございません。以前の旧ですと、ロープでつなぐようなすので、イベントがあるときには訓練等の計画をなくして駐車場とする

新消防庁舎建設準備室長 これにつきましては、図面の色合いの問題でございまし形になっていますが、それが新しい図面では、そのロープでつながるよことも可能ですので、この四十台というものは補えるかと考えております。
以上でございます。
吉野郁惠委員 大体、どのぐらいを置けるようになるんですか、ここのイベントのどういうふうに基本的にはお使いになるんですか。

新消防庁舎建設準備室長 現在、女性の仮眠室については、一階については三名の設置を考えておりましたが、今後女性活躍推進から増えた場合にも、さほど何十人と増えることは見込まれないと思いますので、この見直し後三十二のスペースを女性仮眠室にできるように壁を作って、そこを変更の図面でいきますと、仮眠室の男性の番号でいきますと、三十、三十一、新消防庁舎建設準備室長 まず一つの目安といたしまして、二階の講堂でいろいろして、三個から五個に仮眠室が、増えた場合にはできるようにという形ときには。
な講習会をするときには、おおよそ百人程度の人員を見込んでいますの吉野郁惠委員 使用の仕方は分かるんですが、基本的にはどういうふうに壁をつけで計画設計をさせていただいているものでございます。

いますと、この訓練場全て使えますので、かなり相当数の台数が置けるるんでしょうか。男性と女性のところを区切りをしないまま、こういうで十分な駐車スペースが取れるかと思います。また、何台置けるかといと見込んでおりますが、そこまでは計算しておりませんでした、申し訳ふうな形になるのでしょうか。

して、また位置をずらすという形で考えております。

ざいます。もし仮眠室が増加が必要になった場合には、その壁を取り外新消防庁舎建設準備室長 これは、しっかりとした壁で、壁ができている状態でごろをお教え下さい。

吉野郁惠委員 ふだんは開けておくんですか、閉めておくんですか。その辺のとこる予定でございます。

新消防庁舎建設準備室長 仕様変更ができるように、しっかりとした壁で設置をすございません。
吉野郁惠委員 大体大丈夫ということですね。
次に、ここの動線のところなんですけれども、川越街道のところと御成街道のところで交差していますね。そこのところが一般車が出入りをするんですけれども、二ページの左の図、その辺のところが出たり入ったりするのが心配なんですけれども、どうでしょうか。御成街道のこのカーブのところです。
新消防庁舎建設準備室長 ちょっと確認でございますが、今の信号の位置というのあと、その同じページなんですけれども、食堂の休息室がございます吉野郁惠委員 理解させていただきました。

ここは、信号機はもともと設置がございませんので、出入り口についけれども、変更前ですと厨房から出入りがあるんですが、今回出入りはは、御成街道のところからのところでございましょうか。ては、警察または市と協議をしておりますが、今のところ問題ないと考ないんですかね。壁になっているような状況なんですけれども。

ですけれども、その辺のところは大丈夫なんですか。

吉野郁惠委員 何かのときに、やはり出入りができたほうが便利なように感じるんせていただいております。

新消防庁舎建設準備室長 今回は、厨房から直接廊下に出られないような仕様とさえているところでございます。
吉野郁惠委員 カーブのところで、すごく見づらいところがあるかと思いますので、その辺のところが心配になりましてお聞きしました。
次に、三ページのところなんですけれども、女性の仮眠室と男性の仮眠室の入り口のドア、これ、変更できるようにということなんですが、四一吉野郁惠委員 そうしますと、今までとは違う、増額約十億となりますと地盤沈下

四二

よろしいかと当初は扉を設けておりましたが、厨房設備の配置の関係か対策は今までも入っていたと思うんですが、敷地面積が前のほうが広い以上です。

ら、出入り口は設けられなくなったことから、なくしたものでございまのにどうして増額になったのか。

新消防庁舎建設準備室長 御指摘のとおり、確かに安全性を考えるとあったほうがす。

戸にしますと、シャッターのこの入っていく上がる速度と、この折り曲

バースライダーというのはシャッターみたいな感じですよね。この折り最後に、九ページにイメージ図があったと思うんですけれども、オーう用途として大きい大型の車両等々が入るということで、しっかりとしえていたところですが、それではやはり盛土の多さ、それから、中に使れによりまして、当組合の敷地も盛土だけで地盤沈下対策を行おうと考川越市の斎場の造成をベースに計画をしていたところでございます。そ新消防庁舎建設準備室長 御指摘のとおり、当初の造成の計画といたしましては、げる時間というのと、あと出入りをするときにこの幅というのが、出てた地盤強化が必要だろうということで、新たな工法により、盛土だけで吉野郁惠委員 設備配置の関係で変更したとわかりました。

いる折り戸、結構障害になるような気もするんですけれども、その辺のなくサンドマット工法という方法で、粘土質の水分を除くような形で新たものでございます。

たに地盤を強化する方法を取り入れることになったことから増額になっところいかがですか。
新消防庁舎建設準備室長 まず、開閉のスピードでございますが、オーバースライ
ダーは現在、当組合で使用しているオーバースライダーの幅と今回導入

憩）

柿田有一委員長 よろしいですか。他に御質疑ございますか。
（休開）

しようとする折り戸では、開閉時間については同等でございます。また、この支障になるのではないかという御指摘ですが、折り戸で、前に若干（再然、そこのところについては車が停車しないという理解でいいんでした性がありますよね。そのときというのは、緊急車両の出入りだから、当小野澤康弘委員 その場合、検討のところの信号がありますから、渋滞をする可能ゼブラゾーンを引ける予定となっております。

新消防庁舎建設準備室長 今の協議の中では、入り口の十二メーターの範囲全て、と距離でやっていくんですか。ていましたよね。あれは、改めて確認しますけれども、どれぐらいの幅道路に対して、車庫棟から真っすぐ出るときに、ゼブラゾーンの話をし前回、建物がずれますよという御意見があったんですけれども、西側の小野澤康弘委員 基本設計の見直しの二ページの配置図のところなんですけれども、車庫に折り戸部分が出ますが、全面が広いことから、そのまま直接道路に向かって車両が出ていくことから、支障にならないものと考えております。
以上でございます。
吉野郁惠委員 十分注意してやっていただきたいと思います。
最後なんですけれども、資料一の二のところで、二の主な経費の状況というところで、造成工事費ということで十億二千九百八十万円増えたということなんですが、備考の中で、新たに地盤沈下対策というふうに書いてありますが、新たな地盤沈下というところは、どこの場所になるんですか。
新消防庁舎建設準備室長 対策については、敷地全体を示しております。

か。
新消防庁舎建設準備室長 そのためにゼブラゾーンを引かせていただく予定でござ（再開）

柿田有一委員長 事務局、少し説明をいただけますか。

ざいます。現在の財源といたしましては、地方交付税措置のある地方債

新消防庁舎建設準備室長 本資料は、新庁舎建設の財源について試算したものでご小野澤康弘委員 分かりました。

を計画しているところでございますが、今お配りさせていただいたよういますので、そういう理解でいいと考えております。
柿田有一委員長 他に御質疑ございますか。

りましたが、今年度、埼玉県と協議を始め、今後発注する建設工事費はに、令和元年度末の基本設計完了時は、防災・減災事業債を計画してお見直しするに当たって、組合のほうで何か試算した資料みたいなものはより地方交付税措置を受けることができる緊急防災・減災事業債の起債

片野広隆委員 先ほど来、建設事業費の見直しについて御意見ありましたけれども、ありますか。

が見込まれるところでございます。対象となる事業でございますが、主に二の財源措置のところに書いてあるものが主になる事業でございます。

新消防庁舎建設準備室長 準備室のほうで、この緊急防災・減災事業債が使える見込みとなったことから、どのような部分が適債に当たるのかという資料

今後、協議により対象事業が見直しになる可能性もございます。

ました。この資料も含め、御質疑等いただければと思います。

柿田有一委員長 ありがとうございます。今、新しく資料を御提示させていただき以上、雑駁ですが、参考資料の説明とさせていただきます。

計の見直し後の比較を合わさせていただいたものでございます。

算したものでございます。これにつきましては、令和元年度末と基本設

次に、三の財源計画でございますが、事業に対しての財源の内訳を試を作らさせていただいております。あくまでも準備室で算出した資料でございますので、今後また増減等があるかと思いますが、もしこの資料でよろしければ、御提示をさせていただければと考えております。
片野広隆委員 歳出が増額になるのと合わせて、財源の見込みも大事なところになると思いますので、算出した資料があるのであれば頂ければと思います
ので、お諮りください。
柿田有一委員長 ただいま片野委員から資料について御発言がありました。先ほど長としても、必要な資料は準備しておいていただきたいということを申柿田有一委員長 この参考資料についてですけれども、先ほどの資料一の二の財源新消防庁舎建設準備室長 三十年を計画したものでございます。

事務局、地方債の償還年限等は分かりますか。

し上げておき、準備室のほうで若干の資料があるようです。しかしなが見込みの部分の少し詳細な資料ということで試算していただいたものと来、財源の話でも重要な発言が続いていますので、これについては委員ら、今お話ししたとおり、準備室で試算したという形で、財政サイドで御理解いただければと思いますが。

御質疑よろしいですか。

作ったものではありませんので、御承知の上、御配布させていただければよろしいかなと考えておりますが、よろしいでしょうか。

多岐にわたり御質疑ありがとうございます。ー質疑がないようですの以上で基本設計の見直しについてを終了いたします。

で、質疑を終了いたします。

（「異議なし」と言う者がいる）憩）柿田有一委員長 それでは、事務局、資料を配っていただけますか。
（休四三次に、用地の取得についてを議題といたします。
事務局、説明を願います。
新消防庁舎建設準備室長 議題⑵用地の取得状況について御説明申し上げます。

四四

今後の予定といたしましては、昨日、第一回目に財産管理人と話合いを持ちまして、十月から十一月に財産管理人と権限外協議更改に向けた準備、土地売買に関わる各種契約書の確認等を行わさせていただきたい

また、そのほかの相続人については、今回緊急事態宣言も解除されまと思っております。

状況を御覧ください。計画地の斜線部分が、現在、所有者がお亡くなりしたので、今後それに合わせて、ほかの相続人とも契約を交わしていく相続地の取得に向けた進捗状況でございますが、資料二、用地の取得になっており、その相続人の一人が所在不明となっておりますので、裁予定でございます。

資料三、新庁舎建設事業スケジュールを御覧ください。現在の進捗状

新消防庁舎建設準備室長 議題⑶事業スケジュールについて御説明いたします。

事務局、説明を願います。

次に、事業スケジュールについてを議題といたします。

以上で用地の取得についてを終了いたします。

了いたします。

柿田有一委員長 他に御質疑ございますか。ー質疑がないようですので、質疑を終ます。

ろんな支障が出てくると思いますので、よろしくお願いをしたいと思い

吉野郁惠委員 ここの取得は、計画どおり、予定どおりに進めば良いのですが、い以上でございます。

判所へ不在者財産管理人を申し立てた土地でございます。先月九月に、不在者財産管理人が選任されまして、取得に向けた手続を開始しております。なお、取得は今年度内を予定しているところでございます。
次に、用地の北東側の付け替え道路の隅切りの取得でございますが、建設予定地の北側部分の道路の付け替えに当たり、隅切りが必要になることから、今年度末までに隅切り部分の取得を予定しております。取得を予定する面積でございますが、合計で約五平方メートルを計画しております。
以上、大変雑駁ではございますが、議題⑵用地取得状況についての御説明とさせていただきます。
柿田有一委員長 説明は終わりました。議員の皆様から御質疑、御意見等がございましたら発言をお願いいたします。

況でございますが、令和三年度を御覧ください。令和二年度に引き続き、実施設計と用地取得を計画しております。実施設計の進捗状況でござい吉野郁惠委員 不在者財産管理制度による管理人という選任の人が出てきたということなんですけれども、時間がどのぐらいかかるのか。予定どおり、ちまた、実施設計において、九月から防災学習施設の設計に着手いたしまますが、敷地形状の見直しにより、設計業務にも遅れが生じております。

新消防庁舎建設準備室長 この財産管理制度でございますが、昨年度末に東京の家した。なお、整備内容につきましては、本特別委員会及び市町関係課のゃんと工事が進むのかどうかについてお聞きします。
庭裁判所に申立てをして、調査をしていただいていたところでございま御意見等を踏まえ、取りまとめていきたいと考えております。に進めており、残る積算と各種申請業務は、令和四年度に実施すること以上のことから、実施設計業務は今年度末までに設計を完了するようして、裁判所のほうから、やはりその方が行方が分からないという調査が確定したことによりまして、今回、財産管理人が制度により裁判が下りたということになります。

として計画しております。

ります。よって、本特別委員会として実施設計について引き続き定例会

終了後、調査したいので、地方自治法第百九条第八項の規定に基づく継続審査とすることに御異議ありませんか。

次に、令和四年度は、早い時期に造成工事に着手する計画でございます。造成工事の初年度は、農耕地であることから表土に含まれる植物の（「異議なし」と言う者がいる）

憩）

○閉

会

午後一時四十七分とすることに決定した。

○閉会中の特定事件については、地方自治法第百九条第八項の規定による継続審査

以上で今後の進め方についてを終了いたします。

協力のほどよろしくお願いいたします。

次回の日程については、私のほうで調整させていただきますので、御第八項の規定に基づく継続審査とすることに決定いたしました。

柿田有一委員長 御異議がありませんので、本件については、地方自治法第百九条

根などの腐食物の除去作業となる表土剝ぎと沈下促進対策を行い、次いで、盛土工事を計画しております。
次に、令和五年度は、敷地を囲む擁壁工事と雨水対策施設設置工事と庁舎工事着工の計画でございます。
次に、令和六年度は、道水路付け替えと外周道路工事を計画しております。
次に、令和七年度は、外構工事を着工し、完了は令和八年度を計画しております。そのため、新庁舎の供用開始は令和八年度の七月頃になるものと見込んでおります。
以上、大変雑駁ではございますが、議題⑶事業スケジュールについての御説明とさせていただきます。
柿田有一委員長 説明は終わりました。
委員の皆様から御質疑、御意見等がございましたら発言をお願いいたします。ー質疑がないようですので、質疑を終了いたします。
以上で事業スケジュールについてを終了いたします。
○今後の進め方について（休開）

柿田有一委員長 次に、今後の進め方についてを議題といたします。
（再柿田有一委員長 お諮りいたします。本特別委員会の付議事件であります消防庁舎
及び訓練施設等に関することは、休憩中に御協議いただきましたとおり、現在、実施設計において防災学習施設の策定を進めているとのことであ四五