京大岡山天文台3.8m望遠鏡の国際協力可能性
現在のドーム（2月末で完成した）
2017年2月 定点カメラ
・岡山3.8m望遠鏡 現状・インドネシア3.8m計画への協力可能性

長田哲也(京都大学 理学研究科物理学・宇宙物理学専攻)

1 / 32

まず、2年前から現在まで188cmドーム

望遠鏡が仮「ドーム」に納入される
2015.3.17撮影
2 / 32

2017現在、他の 完成して蒸着したセグメントは倉庫で保管

2015.3.17撮影

2016年8月8日と9日
内周セグメント1枚での光学試験 3 / 32

188cmドーム

2016年8月8日と9日 内周セグメント1枚での光学試験

建設中の本設ドーム

4 / 32

ハルトマン試験による、光軸調整を行った後の画像
この時のハルトマン定数は0.28秒角で、実用になる鏡面に仕上がっていることが確認できました。
ただし、中心4点のスポット位置が若干ズレており、これはラテラル支持による鏡面の変形と思われます。
その後、（この時はウォーピングハーネスの補正を間違えていて、正しく補正すれば）ハルトマン定数は0.20秒角程度には なる（今後のセグメントは0.16秒角程度を想定）ことが判明。
参考：1.88m 0.23秒角、1.4m IRSF 0.42→0.25秒角

5 / 32

2016年8月9日 調整後にハルトマン板を取り外し、長めの積分(3sec)で撮影した北極星。
左上の暗い星がPolaris B (間隔～18秒角)。

6 / 32

先月、6月1日から5日で行なった望遠鏡の移設準備
予定していた高度軸から上部の分解、および周辺部品を含めた本ドームへの移設作業をほぼ完了しました。下部は7月20日からです。 （撮影： 木野 勝 特定助教）
上の写真のようになっていたのを、仮テントの中からクレーンで移し、真ん中の写真のように灰色の下部が残り、下の写真のようにオレンジの上部が本ドームの中へと入りました。

7月20日から第2期 移設作業中

インドネシア 航空宇宙研LAPAN等からも2名参加 7 / 32

京大岡山天文台3.8m望遠鏡

概略

岡山新技術望遠鏡計画とは・国立天文台岡山天体物理観測所内に設置する大学間連携による3.8m望遠鏡
・新技術を開発し、研究者を養成する
・将来の巨大望遠鏡に至るファーストステップ
・民間の資金を受け、4者の連携で製作開始
残りの部分は京大から概算要求
新しい技術

・超精密研削を主体とする光学系の製作
・18枚からなる分割鏡の制御
・軽量架台
8 / 32

運営組織案

2016.10から立ち上げ。
2017.4から活動開始。

9 / 32

3.8m望遠鏡運用案
定常状態では・望遠鏡時間の半分は京大時間
・半分は共同利用時間
・ただし、望遠鏡維持改善・社会貢献などの時間は両者から供出
まだ何も公式に決まっていないものの、・突発天体対応をうたっているので、ToO重視は当然だろう。
・キュー観測を多用することが考えられる。
共同利用の運用方針・計画についての答申
2017.3 プログラム小委員会→ 光赤外専門委員会

国際協力に関して 特段の案は 現在なし
ただし、これまでの岡山のレガシー
10 / 32

京大の動き2013-20172013.6 - 7.
京大から文科省へ、設備と施設として概算要求提出
望遠鏡は特別経費 基盤的設備等整備分（研究設備）として数億円、ドームは施設として。
2013.12.13
望遠鏡は、平成25年度補正予算 国立大学法人設備整備費補助金として採択 入札手続き2014.4- 6 、 2015.3に完成。
2014.7.
京大から文科省へ、ドームを 施設として概算要求提出
2015.1.14
ドーム、平成27年度当初予算 国立大学法人施設整備実施予定事業として採択 入札手続き2015.9 - 、 完成は2017.2。
2016.8望遠鏡のドームへの移設の学内経費要求 2017.4開始、2017.12完了

11 / 32

これからの動き

2017-

2017.1.31「3.8m望遠鏡に搭載を計画している観測装置についての情報提供のお願い」締め切り。
2017.7.7 （8.8締切）
第１期共同利用観測装置の募集。
具体的な装置の配置方法を決めていく。
2017.6-12
望遠鏡のドームへの移設作業。
2018.8
全国大学共同利用を開始することを目標としている。
12 / 32

これからの動き2017-2017.1.31「3.8m望遠鏡に搭載を計画している観測装置についての情報提供のお願い」締め切り。
2017.7.7 （8.8締切）
第１期共同利用観測装置の募集。
具体的な装置の配置方法を決めていく。
2017.6-12
望遠鏡のドームへの移設作業。
2018.8
全国大学共同利用を開始することを目標としている。
13 / 32

これからの動き

2017-

2017.1.31「3.8m望遠鏡に搭載を計画している観測装置についての情報提供のお願い」締め切り。 8個。
すでに（部分）予算がついて開発開始な 4個
S-01 ファイバー型可視光面分光装置KOOLS-IFU◎ GRB・重力波・SNe・銀河等
S-03 近赤外相対測光分光器○ QSO進化等
S-07 SEICA (Second-generation Exoplanet Imager with Coronagraphic Ao)○ 系外惑星
S-08 高速測光分光装置◎ 激変星等
◎は 2018に（試験）観測可能なもの→ 第１期共同利用観測装置の募集 2017.8.8締切14 / 32

2016年5月にインドネシア側からもらったファイル

Clear sky fraction

京大宇物、東大天文に多くの留学生

15 / 32
Meteorological satellite data, 1996 – 2010 (GMS5, GOES9, MTSAT1R) Hidayat et al. 2012

「NTT望遠鏡プロジェクト」

Clear sky fraction

カリマンタン島
スマトラ島
ジャワ島
バリ島

東ヌサ・トゥンガラ州

16 / 32
Meteorological satellite data, 1996 – 2010 (GMS5, GOES9, MTSAT1R) Hidayat et al. 2012

Clear sky fraction
東ヌサ・トゥンガラ州のクローズアップ

フローレス島
スンバ島

西チモール

3月から11月までが 乾季！
17 / 32
Meteorological satellite data, 1996 – 2010 (GMS5, GOES9, MTSAT1R) Hidayat et al. 2012

Mount Timau

18 / 32

Timor Expedition 7 (17 Sept. 2009)

Timau summit

Fatumetan (Lelogama), 123° 59' 17.1'' E, 9° 40' 35.9'' S, 1028 m

19 / 32

Timau Site

20 / 32

Timau Site

標高1300m
南緯10度

21 / 32

23 / 32

2016年5月にインドネシア側からもらったファイル

24 / 32

「NTT望遠鏡プロジェクト」- 国立航空宇宙研究所(LAPAN)- バンドン工科大学(ITB)- ヌサ・・のクパン大学 (UNCK)- 東ヌサ・トゥンガラ州 (NTT)州政府- NTT Kupang 地域

その後1か月に1度 TV会議 継続中
バンドン工科大と京大は学生交換覚書
2016年11月 栗田インドネシアで講演（50cm望遠鏡は調達、観測所整備中）

25 / 32

2017年7月にインドネシア側からもらったファイル

26 / 32

2017－2019で、29Mドルをかけて観測所を整備
2020以降も予算申請

27 / 32

28 / 32

29 / 32

30 / 32

岡山3.8m望遠鏡 7月20日から 第2期 移設作業中
インドネシア 航空宇宙研LAPAN等からも2名参加
Win-Win へ！

31 / 32

岡山3.8m望遠鏡スケジュール まとめ
2016(H28)年度
ドーム建設
2017(H29)年度
望遠鏡をドームに設置、トラッキング試験、鏡の調整等々
2018(H30)年度
前半：鏡の調整・制御試験、装置の試験、等々 call for proposal
後半：リスクシェア共同利用（高速測光・分光器、可視面分光器？）、鏡制御試験
2019(H31)年度
フル稼働望遠鏡？
近赤外相対測光分光（リスクシェア）、可視撮像、可視高分散分光？
2020(H32)年度
高コントラストカメラ？
32 / 32