沖縄総合事務局
開発建設部

海域生物の移植（サンゴ類）について
1. サンゴ類の主な保全措置
2. サンゴ移植について
3. 小型サンゴの移植について
4. 大型サンゴの移築について
5. 枝状サンゴ群集の移植について

6. 台風による影響と対策について
7. モニタリング計画
8. 稚サンゴ着床による移植方法の検討

資料‐４

1

1. サンゴ類の主な保全措置
海域の改変区域内に生息するサンゴの一部を代償措置として移植・移築し、さらに稚サンゴ着床による移植手法についても補完的に検討・実施します。
（１）サンゴ移植
種 類

小型サンゴ

手 法

対象

小型サンゴ片の固定による移植

移植目標

移植実績

ミドリイシ属等

17,000群体

19,506群体

アオサンゴ等

16,000群体

17,176群体

ショウガサンゴ 等

－

242群体

大型サンゴ

移築工事

大型塊状ハマサンゴ

37群体

37群体

枝状サンゴ群集

サンゴ群集移植法

ユビエダハマサンゴ等

700㎡

1042.1㎡※小型サンゴの移植実績には台風等により被災したサンゴ群体の数を含む（２）稚サンゴ着床による移植手法の検討（３）着生基盤の創出

設置後約10年経過※那覇港の事例

新たに出現する護岸がサンゴ類や底生生物の着生基盤となるように、護岸の一部に凹凸加工を施した消波ブロックや、自然石を用いた緩傾斜護岸を整備しました。

※糸満市によるサンゴ類の移植（参考）2

2. サンゴ移植について【移植・移築の方針】

選定基準に基づき、小型サンゴと枝状サンゴ群集に関して基本的には①被度が１０％以上のエリアに生息するサンゴ類を移植対象、大型サンゴについては②直径が１m以上の大型ハマサンゴ類を移築対象とし、できるだけ効率的に環境保全措置（無性生殖移植）を実施します。
沖縄本島内で稀にしか見られないようなサンゴ種も補完的に移植します。

【移植先の選定】
サンゴ群集の分布特性（優占種、被度別面積、範囲）の確認やサンゴ類の生息状況および食害生物、病気等を把握した上で選定しました。
移植元
移植先
移植元
塊状ﾊﾏｻﾝｺﾞ属

(移植先)
アオサンゴ

ﾃｰﾌﾞﾙ状ﾐﾄﾞﾘｲｼ属
ｺﾘﾝﾎﾞｰｽ状ﾐﾄﾞﾘｲｼ属
ﾕﾋﾞｴﾀﾞﾊﾏｻﾝｺﾞ

St.4St.1
ﾃｰﾌﾞﾙ状ﾐﾄﾞﾘｲｼ属
ｺﾘﾝﾎﾞｰｽ状ﾐﾄﾞﾘｲｼ属

ｱｵｻﾝｺﾞ
ﾕﾋﾞｴﾀﾞﾊﾏｻﾝｺﾞ

St.5

St.6

St.3
St.2

移植元

(移植先)
ミドリイシ属オニヒトデの食害

サンゴの病気(移植先)
ミドリイシ属

ﾃｰﾌﾞﾙ状ﾐﾄﾞﾘｲｼ属
ｺﾘﾝﾎﾞｰｽ状ﾐﾄﾞﾘｲｼ属

St.8

St.7

凡例（移植先の海底状況）： 砂+礫：岩： 波浪の影響大きい： 濁りの流入あり： 水深が浅い： 水深が深い： 移設先候補地

凡例（ 移植元 のサンゴ分布）

凡例（移植先の海底状況）

凡例（ 移植元 のサンゴ分布 ）： 被度01%： 未満
被度 0 1 % 未満
： 被度01%： 以上05%
被度 0 1未満% 以上 0 5 % 未満
： 被度05%： 以上10%
被度 0 5未満% 以上 10 % 未満
： 以上30%
被度 10未満% 以上 30 % 未満
： 被度10%： 以上50%被度 30未満
% 以上 50 % 未満
： 被度30%
：

スポット

調査地点

： 砂+礫
：岩
： 波浪の影響大きい： 濁りの流入あり： 水深が浅い： 水深が深い： 移設先候補地(移植先)
大型塊状ハマサンゴ

凡例（移植元 のサンゴ分布）
ユビエダハマサンゴ： 被度01% 未満： 被度01% 以上05% 未満： 被度05% 以上10% 未満： 被度10% 以上30% 未満： 被度30% 以上50% 未満

3.1 小型サンゴの移植について（ミドリイシ属等）

3

ミドリイシ属等を中心とした小型サンゴについては、１９,５０６群体を新滑走路西側の海域へ移植しました。
移植対象

ミドリイシ属を中心としたサンゴ移植手法

水中ボンドによる固定移植期間

平成26年1月8日～11月17日

移植作業日数76日間

移植実績

19,506群体

目標17,000群体

移植元の水深

D.L. -1～-8m ※移植先の水深

D.L. -1～-5m

移植元※但し、D.L. -5m以深からの採取は少数

移植先

ミドリイシ属

水中ボンドによる固定の様子

3.2 小型サンゴの移植について（アオサンゴ等）

4

アオサンゴ等を中心とした小型サンゴについては、１７,１７６群体を新滑走路北側の海域へ移植しました。
移植対象

アオサンゴ等

移植手法

水中ボンドによる固定移植期間

平成26年1月8日～9月30日

移植作業日数68日間

移植実績

17,176群体

目標

16,000群体

移植元の水深

D.L. -2～-12m

移植先の水深

D.L. -2～-8m

アオサンゴ

移植元

アオサンゴ採取の様子

移植先

3.3 小型サンゴの移植について（ショウガサンゴ等）

5

沖縄本島内で稀にしか見られないようなサンゴ種としてショウガサンゴ、クサビライシを新滑走路北側の海域から、波の上うみそら公園へ移植しました。
移植対象

ショウガサンゴ、クサビライシ

移植期間

平成26年10月20日～10月22日

移植作業日数3日間

移植元

ショウガサンゴ（水中ボンドによる固定）：191群体クサビライシ（岩盤上へ整置）：51群体

移植手法と移植実績

移植先

移植手法

移植状況

水中ボンドによる固定

ショウガサンゴ

岩盤上へ整置クサビライシ

移植元

移植先の状況

移植前

移植後

63.4 糸満市によるサンゴの移植について（参考）

糸満市は、サンゴ類を活用した魚場再生の試験研究を目的として、平成２６年９月下旬に新滑走路南側の海域から岡波島付近へ小型サンゴ（ミドリイシ属等）を移植しました。
移植対象

ミドリイシ属等移植期間

平成26年9月下旬

移植実績

約400群体（大型の群体は小割にして約1,600群体を架台へ移植）

移植元

移植元の状況

採取状況

採取したサンゴ
岡波島

移植先
糸満漁港

運搬状況

移植状況

移植したサンゴ

73.5 小型サンゴの移植方法
ミドリイシ属等を事例として、小型サンゴ片の固定による移植手順は次のようになります。

①サンゴ類の採取②採取サンゴをカゴへ収容③カゴの引き上げ④船上水槽への収容⑤ポンプによる海水交換⑥粘液の除去⑦移植先への運搬状況⑧運搬中の水温確認状況⑨充填目地材（水中ボンド）⑩ブラシによる基盤面の掃除⑪サンゴ類の固定作業⑫固定したサンゴ類の例

83.6 小型サンゴの採取・移植状況
採取前後と移植前後の海底状況は次のようになります。
移植元の状況

採取前

採取後

移植前

移植後

移植先の状況94.1 大型サンゴの移築について
大型塊状ハマサンゴについては、３７群体を新滑走路西側の海域へ移築しました。
移植対象

大型塊状ハマサンゴ

移植手法

移築工事（採取・運搬・設置）

移植期間

平成26年8月15日～10月19日

移植作業日数実績

38日

移植実績

37群体

目標

37群体

移築元

ダイバー

①②③④

移築先

４群体が接合している大型塊状ハマサンゴ

凡例

大型塊状ハマサンゴ

：移築元
：移築先

104.2 大型サンゴの移築にあたって

移築予定の大型塊状ハマサンゴ３７群体について事前に詳細調査を行い、形状や重量によって施工方法を検討しました。

①詳細調査

詳細調査例 ： No.29 （採取サンゴで最大級；水中重量42.4t※）・状態（病気、食痕、部分死滅 等）・形状（写真、全方位からのスケッチ）・測定（最大部：長径、短径、高さ）（切断部：長径、短径、周囲）・概算重量算出※参考（水中重量） 0.4t～42.4t
・作業スペースの確認 等

西側

東側
水中ワイヤーソーにて採取（水中バックホウ併用）

3.9m

5.6m

②施工方法（採取・運搬等）の検討（1）人力工法（小規模サンゴ採取）（2）機械工法（大規模サンゴ採取）

南側

上側

4.3m

③移植先の調査等
最大部（m）
長径

④移築工事

5.60

短径
4.40

切断部（m）
高さ3.90

長径4.30

短径
3.10

水深（m）
周長12.80

下端

上端

D.L. -6.06

D.L. -3.35※水中重量は、比重2.2t/m3として算定

114.3 大型サンゴの採取方法（（1）人力工法、（2）機械工法）

人力工法（小規模サンゴ採取） ２群体切断部の長径が１m以下の群体は、人力での作業を基本としました。

①削岩機による人力で採取②一次運搬③吊り架台へ集積

機械工法（大規模サンゴ採取） ３５群体
切断部の長径が１m～１.５m未満の群体は水中バックホウ、１.５m以上の群体は水中ワイヤーソーでの作業を基本としました。
接合しているサンゴは水中バックホウで分離①水中バックホウで採取（切断）水中バックホウによる採取状況②バックホウで一次運搬～ ③吊り架台へ集積①水中ワイヤーソーで採取（切断）水中ワイヤーソー

124.4 大型サンゴの移築方法
移築先では必要に応じて海底を整形し、サンゴの安定性に配慮しながら海底へ移築しました。

④台船で移築先へ二次運搬⑦設置状況⑤海底の整形状況⑥設置地点へ運搬⑧移築が完了したハマサンゴ

134.5 大型サンゴの配置状況
大型塊状ハマサンゴは下図のように配置しました。
70m

移築先

凡 例：
移築先の配置状況

14

5.1 枝状サンゴ群集の移植について（ユビエダハマサンゴ）
ユビエダハマサンゴ等については、１０４２.１㎡を新滑走路西側の海域へ移植しました。

移植対象

ユビエダハマサンゴ等

移植手法

サンゴ群集移設法

移植期間

平成26年5月22日～10月31日

移植作業日数実績

81日

移植実績

1042.1㎡

目標

700㎡

移植元

移植先

ユビエダハマサンゴ

運搬状況

5.2 枝状サンゴ群集の移植方法（ユビエダハマサンゴ）

15

ユビエダハマサンゴの移植手順は次のようになります。

①サンゴ類の採取②採取サンゴを移植カゴへ収容③移植カゴへ収容されたサンゴ類 ④移植カゴの引き上げ⑤移植カゴを船体へ取り付け⑥船首部の取り付け⑦曳航状況⑨移植場所への移植カ の降下⑩移植地点への移植カゴ の移動 ⑪底板を引き抜き、サンゴ類をカゴから下ろす⑧曳航中のサンゴ類の状況⑫下ろしたサンゴ類の整置状況

165.3 枝状サンゴ群集の移植状況
リーフの斜面に自生しているユビエダハマサンゴの隙間の裸地に移植を実施しました。
3m3m

5m
7m既存サンゴ

5m

流出防止ネット

7m9m

N

凡凡

凡例
例

N

例

：移植サンゴ類：移植サンゴ類：既存サンゴ類：既存サンゴ類：岩盤：岩盤：流出防止ネット：流出防止ネット

：等深線

(m)

移植サンゴ

00551010151520253020253035403545405045(m)50：等深線：5m×5mコドラート：5m×5mコドラート

移植先

既存サンゴの隙間流出防止ネット

移植実績

5.3 枝状サンゴ群集の採取・移植状況

17

採取前後と移植前後の状況は次のようになります。
移植元の状況

移植先の状況

採取前

採取後※塊状ハマサンゴ

移植前

移植後※同時に群集移設したサンゴ

い18

しゅう

5.4 移植後の蝟集生物移植したサンゴに生物が集まる様子が確認されました。

スダレチョウチョウウオ

ツノダシ

カンモンハタニセネッタイスズメダイ

アケボノチョウチョウウオ

アカヒメジ

195.5 生物による影響
生物による食害などの影響が確認されました。

コクテンフグによる
枝先のかじり取り

オニヒトデによる食害

シロレイシダマシ類による食害

206.1 台風による影響（小型サンゴ）

影響が確認された場合海底の地形に起伏がほとんどない箇所や高台状の地形で谷部に移植したサンゴについては、波浪により礫や転石が衝突し、影響を受けた様子が確認されました。

被災ありサンゴした礫や転石が突して被災

被災あり
礫
転石

波浪で移動した礫や転石が0.5～1m未満程度
サンゴに衝突して被災

礫

0.5～1m 未満程度

礫や転石により破損したサンゴ影響が小さい場合
高台状の地形の上部に移植したサンゴについては、波浪による影響がほとんど確認されませんでした。

被災なし（少ない）

1～2m程度動した礫や転石がサンゴには高台
影響が小さいサンゴの様子216.2 台風対策（小型サンゴ）

台風の対策として、その後の移植については、礫や転石の影響を受けにくい高台への移植を行いました。

サンゴ

転石や礫の少ない高台に移植
礫や転石の影響が小さい高台へ移植
3～5m 以上
高台

高台

礫転石

6.3 台風による影響と対策（ユビエダハマサンゴ）
台風による影響
北側の浅場で影響が大きく、南側の深場や既存サンゴの隙間は比較的小さい状況が見られました。
また、流出防止ネットの効果が一部で確認されました。
台風対策
移植箇所を見直し、影響が小さかった南側の深場や既存サンゴの隙間を中心に移植しました。
台風による移植サンゴ類への影響が大きい（北側の浅場）

流出防止ネットの効果を一部で確認
3m

台風の影響が少ない
5m
7m
N

9m
凡

例

：既存サンゴ類被害箇所
既存サンゴ類影響箇所：移植サンゴ類被害箇所
移植サンゴ類影響箇所

移植サンゴ類：移植サンゴ類：既存サンゴ類
既存サンゴ類

台風後の移植先範囲：岩盤
岩盤
05101520253035404550 (m)：流出防止ネット
流出防止ネット：等深線
等深線

移植先22237. モニタリング計画【モニタリング時期】

・移植後のモニタリングは１、３、６カ月、その後、年２回（大型台風接近後に必要に応じて追加）実施。
・平成２７年度以降は、夏季と冬季の年２回のモニタリングを実施します。

【モニタリング項目】
小型サンゴ・枝状サンゴ群集項目

大型サンゴ項目

方法

方法

種別被度

総被度、上位3種の種類名を記録

種別被度

総被度、大型ハマサンゴを含む上位3種の種類名を記録

地形・底質

水深、底質の概観を記録

群体

移築ハマサンゴの群体数、群体毎の形状

白化の状況

サンゴの白化状況を記録

生存・死滅状況

移築ハマサンゴの死滅部の割合を％で測定

破損の状況

サンゴの破損状況（推定される破損原因）を記録

設置状況

移築ハマサンゴの設置状況（群体の転倒、底部の洗掘、埋没状況）

病気の状況

病気に罹患しているサンゴの概略的な割合（％）および病名を記録

地形・底質

水深、底質の概観を記録

食害の状況

・オニヒトデの個体数および食害の規模を概略的に記録
・サンゴ食巻貝類による影響を記録

白化の状況

サンゴの白化状況を記録

海藻類の繁茂状況

海藻類の付着状況を記録（流れ藻を含む）

破損の状況

移築ハマサンゴの破損状況（推定される破損原因）を記録

浮泥の堆積状況

浮泥の堆積状況を記録

病気の状況

病気に罹患している移築ハマサンゴの概略的な割合を％で記録

生存・死滅状況

サンゴ群体の死滅部の割合を％で記録

食害の状況

・オニヒトデの個体数および食害の規模を概略的に記録
・サンゴ食巻貝類による影響を記録

固着

サンゴの固着状況

海藻類の繁茂状況

海藻類の付着状況を記録（流れ藻を含む）

浮泥の堆積状況

浮泥の堆積状況を記録

備考、特記事項

4m×4mの範囲内全体を見渡して、以下を記録する。
・調査範囲全体にみられる魚類と大型底生動物の種類と個体数
・アンカーなどによる人的被害、台風被害等
・特に、調査範囲内でサンゴの著しい死滅が見られた場合には、範囲外のサンゴの生存状況についても記録
・濁りの状況について目視観察

備考、特記事項

移築ハマサンゴの群体を見渡して、以下を記録する。
・37群体の移築ハマサンゴが設置された調査範囲全体にみられる魚類と大型底生生物の種類と個体数・アンカーなどによる人的被害、台風被害状況 等
・特に、調査範囲内でサンゴの著しい死滅が見られた場合にはｍ既存のハマサンゴの生存状況についても記録

248.稚サンゴ着床による移植手法の検討
改変区域内に生息するサンゴを直接移植するだけでなく、稚サンゴ着床による移植手法についても取り組んでいます。
稚サンゴ着床による移植手法（有性生殖移植法）の取り組み
平成２６年度は事業区域周辺において、稚サンゴの着床量を把握するために「着床試験」を実施しました。
事業区域周辺における稚サンゴの加入量の把握

【凡例】
調査地点
中間育成場

中間育成場の選定・設置

St.6

○○

適地選定

着床試験
（産卵期に着床具を設置）

St.7

St.8

移設

St.5

中間育成St.4

今後、サンプリング

一部をサンプリング

St.3

環境条件、着床量や種類等の整理

St.2

St.1

中間育成場

今後、移植の可能性を検討します

事業区域周辺における調査地点毎に稚サンゴの加入量（右図） 群体数を把握し、「着床試験」を実施する地点（赤枠）を選定しました。 14稚サンゴの加入量状況
ｱﾅｻﾝｺﾞﾓﾄﾞｷ属

ｱｵｻﾝｺﾞ属

12

ﾄｹﾞｷｸﾒｲｼ属

ミドリイシ属ﾏﾙｷｸﾒｲｼ属

108（トピック）

アオサンゴ属ミドリイシ属ﾉｳｻﾝｺﾞ属

移植元

ｺｶﾒﾉｺｷｸﾒｲｼ属
ｶﾒﾉｺｷｸﾒｲｼ属
ｷｸﾒｲｼ属6ｻｻﾞﾅﾐｻﾝｺﾞ属

有性生殖移植法とは、サンゴの産卵に合わせて海域に着床具を設置し、サンゴの卵を着床具に着床させた後、海域にて着床具のまま1～2年生育させて海底に移植する方法です。

ｱｻﾞﾐｻﾝｺﾞ属

4ﾊﾏｻﾝｺﾞ属

2ﾐﾄﾞﾘｲｼ属

ｺﾓﾝｻﾝｺﾞ属

0

ﾊﾅﾔｻｲｻﾝｺﾞ科

深所 浅所 深所 浅所 深所 浅所 深所 浅所 深所 浅所 深所 浅所 深所 浅所 深所

サンゴ産卵（春季満月付近の深夜）

着床具に着床

海底で育成

海底に移植

St.1

St.2St.3St.4

St.5St.6St.7St.8258.稚サンゴ着床による移植手法の検討
着床試験について・サンゴの産卵期（５～９月）に応じて、試験地点に着床具を設置しました。
27cm
12cm

【凡例】
試験地点
中間育成場

St.6○○

St.7St.8

移植先
着床具（セラミック製）

20cm

St.5
St.41ケース（120個）
St.3
St.2St.1

中間育成場

着床具設置状況・稚サンゴの加入状況を把握するため、一部の着床具については、夏季に顕微鏡によるサンプリング調査を実施しました。

中間育成場
着床試験を行った着床具は中間育成移植先場へ移設し、引き続き、育成状況を観察し、移植可能性を検討していきます。

サンプリング結果
・全ての試験地点で稚サンゴの着床が見られました。
・サンプル対象の着床具１,６２０個のうち、約１０％の着床具には計１９１群体の稚サンゴが確認されました。
・着床サンゴの約半数はミドリイシやハナヤサイサンゴでした。
中間育成場状況