Emergency Grant Aid for the Reconstruction of Iraq
イラク復興支援のための緊急無償資金協力－ 日本政府の取り組みと実績 －2009 年 8 月＜供与された警察車両とイラク警察官＞

担当者レポート

困難な道のり 警察車両の輸送と復興の実現「警察車両輸送オペレーションは、本日無事に完安堵の表情を浮かべた。警察車両供与案件は、日本了！」 2004 年 10 月 6 日、イラクの隣国ヨルダンで本政府にとって、イラク向け緊急無償資金協力における最件の調整・監理のため派遣されていた職員から東京本初のプロジェクトだった。

部に一報が入った時、イラク・プロジェクトスタッフ全員がムは輸送スケジュールの管理、イラク国境での通関、輸送実施中のコンボイ・トレース、関係者への連絡・報告、治安情勢の評価と監視、イラク側の受取手配など、同時並行で実施する膨大な業務に日々忙殺された。さらに、イラク国内の宗教デモ、米軍による国境封鎖など、突発的なできごとが度重なり、イラク・プロジェクトの面々は昼夜を問わず調整・対応を行った。
＜供与された警察車両＞

1. チームとして武装勢力が跋扈するイラク国内を輸送し、無事に1150 台の警察車両を送り届ける-今回のオペレーションのカギを握ったのが、警護つき輸送の実施だった。
輸送計画に際して、警備会社との交渉では、テロ攻撃に関連する専門用語が頻繁に飛び交い、これから始まるオペレーションの難しさを予感させた。
輸送オペレーションに備え、日本政府、JICS、サプライヤー、輸送会社、警備会社ら関係者間で輸送プランの詳細についてのミーティングを実施した。当初、イラク国内における治安状況について、輸送業者と警備会＜警護つき輸送コンボイ＞

3. 復興を実現するために社の認識が大きく異なっていた。議論を進めていく中で、イラク国内では今日もテロにより傷つく人や最愛の人それぞれの意見・考えを交わし、個々の役割を理解し、を失う人がいる。TV ニュースで私たちのオペレーションに全員が「１つのチーム」であることを再認識し、オペレーシよってイラクに届いた警察車両が、治安維持のために活ョンに向かっていくこととなった。利害を超え、全員が同じ躍している様子が映し出されると、困難の連続であったマインド・ベクトルに向かうための調整役としての役割がプロジェクト完了の満足感を思い出すと同時に、悲しいJICS に求められた。

気持ちになる。
イラク復興への道のりは遠く、いつ実現できるのかは

2. 昼夜を問わずの調整・対応

誰にもわからない。時には自分達の無力感さえ感じるこ

警察車両は陸揚げ港（ヨルダン国アカバ港）に続々ととがあるかもしれない。しかし、イラク復興を望む多くの到着し始めていた。同港からイラク国境まで輸送され、人々、それを支える多くの人々とともに、イラク復興に関警護チームと合流した後、バグダッドまで輸送される行与しているという喜びと誇りをもって、これからも支援に従程である。輸送オペレーション開始後、JICS イラクチー事していきたい。

Chapter1

財団法人 日本国際協力システムの紹介

二国間贈与

外務省
JICS

政府開発援助

二国間貸付

JICA

国際機関への出資・拠出等

関係省庁及び機関

わが国は、政府開発援助（ODA）を通じた国際社会への貢献を重要な政策として実施しています。これはな支援機関として 1989 年 4 月に財団法人日本国際協力システム（JICS）は設立されました。

国際社会から、わが国に寄せられる最も大きな期待のJICS は中立、公正な調達専門家集団として無償ひとつであり、わが国は、これに応えていくべく、その役割資金協力事業及び技術協力事業の適正かつ効率的と責務を十分に果たしていく必要があります。

な実施促進をするために様々な活動を行っています。

ODA の中でも無償資金協力事業と技術協力事業は、顔の見える援助として重要な役割を担っています。
これらの事業の推進を積極的に支援するために、公的

この 20 年間、ODA を取り巻く環境も大きく変化してJICS は今後も日本の人々、世界の人々から信頼さきました。政府予算は当初の拡大基調から縮減基調とれる機関として、皆様の一層のご理解とご支援を得つつなり、限られた予算をより効率的・効果的に実施す業務を実施して参る所存です。JICS の活動に対するることが一層強く求められる時代となっています。他方で、皆様のご理解がさらに深まることを願っています。

開発戦略を巡る援助潮流において、ミレニアム開発目
標、貧困削減、人間の安全保障、平和構築といった新たな課題が提示される中、わが国に対する国際社会の期待は一層増大していると言えます。
こうした ODA の新たな動きに伴い、JICS の業務は年々多様化してきました。
近年においては、アフガニスタン、イラク、カンボジア、シエラレオネ等における復興支援や平和構築支援分
野での事業が急速に増大し、JICS はこれに積極的に取り組んできました。

＜供与された救急車＞

Chapter2

イラク復興支援のための無償資金協力

無償資金協力（1,650億円相当）

直接支援（970億円相当）＜JICSがイラク政府の調達代理人として貢献した部分＞

緊急無償資金協力
電力、医療・保健、水・衛生、治安、通信など
日本政府のイラク復興支援（5,500億円相当）

円借款（3,850億円相当）

国際機関経由の支援（100億円相当）

自衛隊による復興支援

イラク復興関連基金を通した支援（550億円相当）

草の根・人間の安全保障無償NGO経由の支援（30億円相当）

2003 年 4 月フセイン政権が崩壊し、イラクにおける発援助（ODA）による資金・物資の支援は、サマーワに人道、復旧･復興支援ならびに、安定および安全の回派遣された自衛隊による人的貢献とともに、「車の両復への貢献について安保理決議で採決され、国連加輪」として、日本ならではの復興支援を実施してきており、盟国に対して要請されました。

次々と支援による成果が実を結びつつあります。

これを受けて、2003 年 10 月 23~24 日にイラク復興国際会議がマドリッドで開催され、73 カ国 20 国際機関、JICS は、日本政府の無償資金協力の分野におい13 の NGO が出席し、2007 年までに有償及び無償でて、電力、医療・保健、水・衛生、治安、通信などの緊総額 330 億ドル以上の復興支援がプレッジされました。

急無償案件で、イラク政府に代わりプロジェクトの実施

わが国は、この会議の共同議長国として、イラク復興監理と予算監理を行うための調達代理機関（エージェに対する当面の支援で、総額 15 億ドル（約 1160 億ント）として、イラクの復興支援に関わっています。

円）の無償資金協力と 35 億ドル（約 3850 億円）の有償資金協力（円借款）を発表しました。これらの政府開＜警備つき輸送コンボイ＞

Chapter3

イラク復興支援のための無償資金協力における JICS の役割

3-1. JICS の活動概要

築無償案件では、10 案件全て、当初計画分のイラクJICS は、イラクへの無償資金協力の中でも、日本が側への機材引渡しとサービスの提供が完了しました。まイラクに対して直接支援を行う分野で活動しています。

た、施設リハビリ案件でも、「移動変電設備整備計画」

日本政府の推薦の下、イラク政府と調達代理人契が 2006 年に当初計画された設備を据付完了した他、約を締結し、プロジェクトにおける資金管理、物資やサその他の施設リハビリ案件 10 件について、イラクへの機ービスの調達、プロジェクトの実施監理などを行っていま

材搬入と現地プロジェクトサイトでの据付・工事作業をす。その進捗状況については、適宜、イラク政府ならび進められています（2007 年 4 月現在）。に日本政府に報告しています。

また、比較的小規模なプロジェクトとして、草の根・人2004 年にイラク側への機材引渡しを完了した「警察間の安全保障無償資金協力でも、JICS は日本政府車両供与計画」を皮切りに、JICS はイラク政府の調達等に対してプロジェクトに必要な機材の価格、仕様等の代理機関となり、機材調達案件 9 件と施設リハビリ案情報提供を行いました。

件 11 件、平和構築無償案件 1 件の調達業務・資金管理を実施しています。機材調達案件および平和構＜サマーワ市に供与された消防車とイラク消防団員＞
JICS がイラク政府の調達代理機関として携わった案件
案件名
緊急無償

警察車両供与計画

E/L 日
04.01.16

被援助機関名

日本からの供与額

内務省

31.0 億円

消防車両供与計画

04.05.12

内務省

21.9 億円

防弾車両供与計画

04.09.09

内務省

5.9 億円警察用バスおよびオートバイ供与計画

05.01.01

内務省

26.2 億円

救急車両供与計画

05.01.01

保健省

58.3 億円

ゴミ・下水処理特殊車両整備計画

04.09.29

バグダッド市26.2 億円

ゴミ・下水処理特殊車両整備計画

04.08.28

都市・公共事業省

36.4 億円

ゴミ処理機材供与計画

05.01.13

サマーワ市民生局

6.6 億円プライマリーヘルスセンター機材供与計画

05.01.13

ムサンナ県保健局

8.7 億円

緊急無償

移動式変電設備整備計画

04.06.01

電力省

79.4 億円（施設リハビリ案件）

モスル水力発電所緊急復旧計画

04.09.25

電力省

56.8 億円

モスル・ガスタービン発電所緊急復旧計画

04.09.25

電力省

45.9 億円

タジ・ガスタービン発電所緊急復旧計画

04.09.25

電力省

72.8 億円

サマーワ大型発電所建設計画

05.07.18

電力省

127.0 億円

南北基幹通信網整備計画

04.10.13

通信省

71.5 億円

市外電話交換網整備計画

04.10.13

通信省

36.0 億円

浄水設備整備計画

04.06.03

バグダッド市60.7 億円

南部地域主要病院整備計画

04.06.22

保健省

55.6 億円

北部地域主要病院整備計画

04.10.02

保健省

75.3 億円

中部地域主要病院整備計画

04.10.23

保健省

50.4 億円

ムサンナ県警察訓練プログラム

05.09.20

ムサンナ県警察局

3.8 億円

合計

956.5 億円

（機材調達案件）

平和構築無償3-2. 実施体制と JICS の役割
イラクへの支援開始から現在に至るまで、安全上のまた、イラク国内では、英国の調達機関クラウン・エー

観点から「日本人は現地に入れない」という大きな制約

ジェンツ（CA）とパートナーシップ契約を締結して、バグダを受け、JICS はイラク復興支援の゛前線拠点゛としてヨッドに「JICS-CA 事務所」、バスラに同連絡員事務所を

ルダンの首都アンマンに「JICS 事務所」を設置し、実施設置し、イラク政府との連絡・調整体制を確保しながら、監理、入札の実施、関係機関との連絡・調整にあたっ迅速かつ機動的な活動を行っています。てきました。
イラク緊急無償資金協力における実施体制
機材調達案件

施設リハビリ案件
政府間
約束

イラク政府

JICS-CA
バグダッド事務所

日本政府

イラク政府

調達代理業務契約
JICS-CA
バグダッド事務所

JICS

政府間
約束

日本政府

調達代理業
務契約

JICS
JICA

調達契約

コンサル契約調達契約

ローカル
コンサルタント

契約業者（サプライヤー）

警備会社

輸送会社

契約業者
（コントラクター）

コンサルタント

製造会社

JICS の役割
イラク政府に代わり供与資金を管理する案件を設計し、進捗を管理する
入札を実施し、調達業者（サプライヤー）を選定する
イラク政府に代わりサプライヤーと調達契約を締結する
出荷前検査を実施するとともに、船積書類の審査を行う
輸送・警備など供給される役務に対する審査を行う
サプライヤーに契約代金を支払う
納入後、プロジェクトの完了確認を行う
日本政府およびイラク政府に対し、案件進捗および資金管理に係る報告書を提出する

サブコン

製造会社

警備会社

輸送会社

JICS の役割
イラク政府に代わり供与資金を管理する
イラク政府に代わりコンサルタントと契約を締結し、案件進捗を管理する
入札を実施し、契約業者（コントラクター）を選定する
イラク政府に代わりコントラクターと契約を締結する
出荷前検査を実施するとともに、船積書類の審査を行う
輸送・警備や施工など供給される役務に対する審査を行う
コントラクターに契約代金を支払う
納入および竣工後、プロジェクトの完了確認を行う
日本政府およびイラク政府に対し、案件進捗および資金管理に係る報告書を提出するコンサルタントの役割
案件の詳細設計調査を実施する
全調達工程において、JICS の役割を補助する＜JICS で実施された入札会＞

国際協力機構（JICA）の役割
イラク政府と JICS に対し、コンサルタントを推薦する案件の設計変更について、その妥当性を検証し日本政府に報告する案件の実施促進を行う。

イラクでのプロジェクトは、一般プロジェクト無償やノ渡し」段階まで、調達代理機関としてイラク政府に代わン・プロジェクト無償と同様に以下の流れで実施されてり資金の管理とプロジェクトのトータル・マネージメントをいます。この中で JICS は、「入札・調達契約」から「引行っています。

政府間約束

製造・船積み

案件形成（要請の確認）

入札・調達契約

輸送・据付

引渡し

3-3. イラク向け調達業務の特徴

備員が死亡したという事件も発生しています。調達したイラク向けプロジェクトの最大の特徴は、国内の治安が機材が納入サイトに確実に届いたことを確認するため、未だ安定していない中、予測不能な事態にも対応できJICS では輸送コンボイがイラク国内に入ってから納入サる調達方法を確保しなければならないことにあります。

イトに到着するまで、援助貨物の位置情報など定期的に確認し、事件、事故が発生した場合でも、即座に対(1) 安全確保のための警護および戦争保険の付保応できるよう 24 時間体制で監理・モニタリングを実施し反政府勢力によるテロ行為や妨害が日常的にイラクています。

全土で繰り返されるなか、日本からの援助物資をイラク国内の納入サイトまで輸送し、案件によっては据付や(4) 調達契約の方式建設作業を行います。この間、プロジェクト関係者及びイラク案件では治安など不確定要素が多いことから、援助物資の安全を確保するため、物資輸送時とサイト契約を機材契約と内陸輸送・警護契約の 2 段階に分での据付作業時に警護チームを配置しています。また、けています。機材契約（機材費、海上輸送費、据付

特殊な治安状況のなかで、援助物資の損失や損害を費）は入札後に契約を締結しますが、内陸輸送・警護補填するため特殊な保険（戦争保険、テロ対応保険な契約については、イラク国内の治安が不安定なため、海ど）を付保しています。

上輸送が開始される前に改めて費用を再調査し、予算の範囲内であることを条件に契約を締結します。ただ(2) 安全対策のための費用の確保および支払い審査し、内陸輸送・警護契約については、実費額を JICS か

イラクでの調達業務では、テロ行為、道路封鎖、国境ら支払うことで公平性、透明性を確保しています。

封鎖など、不可抗力的な事象により輸送やサイト作業が中断、延期することがあります。予定していた計画を見直すと、場合によっては追加費用（内陸輸送費、警護費、倉庫保管料など）が生じます。これら追加費用を予め想定し、最後まで案件を継続できるよう、安全対策のための費用を確保しています。ただし、実際に支払いを行う際には、追加費用の内容、理由などを審査した上で、妥当と認められたものに対して支払を行っています。
(3) 内陸輸送モニタリング
殆どの機材は、国境からイラク国内の納入サイトまで陸路で輸送されます。この間、テロ攻撃に遭遇することが何度もあり、実際に機材が破壊されたり、イラク人警＜警護つき輸送の開始前に行われた関係者会議＞

事業実績

JICS が携わった案件の概要と、その後警察車両供与計画（機材調達案件）

消防車両供与計画（機材調達案件）●セクターガバナンス（警察行政）●セクターガバナンス（消防行政）●供与額●政府間合意3,099,000,000 円
2004 年 1 月 16 日

●供与額
●政府間合意2,194,574,000 円
2004 年 5 月 12 日

●実施機関

内務省

●実施機関

内務省

●案件概要

○消防車 70 台の供与
○はしご車 8 台の供与（追加分として）2005 年と 2008 年に機材は引き渡され、14 ヶ所の主要消防署に配布されており、現地の消防活動等、全土の防災改善のために活用されています。
輸送期間中は、たびたび事故に巻き込まれるなどトラブルの連続で、不幸にも 1 台がテロの被害にあい破損しましたが、結果的に 69 台の消防車をイラク側へ引渡すことができました。

●使用場所

イラク全域

●案件概要

○オフロードタイプ警察車両 810 台の供与
（内、370 台は追加分として）○セダンタイプ警察車両 340 台の供与
(内、160 台は追加分として)●使用場所○自動車整備器具 2 式の供与
2004 年に機材は引き渡され、現地のテロ対策等、全土の治安回復のために活用されています。
輸送期間中は、たびたび事故に巻き込まれるなど困難の連続でしたが、プロジェクト関係者の昼夜を分かたぬ協力のおかげで、合計 1,114 台の警察車両を無事にイラク側に引渡すことが出来ました（なお、6 台は輸送中の被害により損失しました）。
イラク全域

防弾車両供与計画（機材調達案件）

警察用バス・オートバイ供与計画（機材調達案件）

●セクター

ガバナンス
（警察行政）

●セクター

ガバナンス
（警察行政）●供与額●政府間合意594,284,000 円
2004 年 9 月 9 日●供与額●政府間合意2,621,203,000 円
2005 年 1 月 1 日

●実施機関

内務省

●実施機関

内務省

●案件概要

○防弾車 20 台の供与
2005 年に機材は引き渡され、バグダッド市や、メイサン県、ムサンナ県の警察当局に配布されており、要人警護等のために活用されています。供与された防弾車により、遠隔式爆弾（IED）などの破壊活動から、イラク政府の要人の命を助けた事例なども現地より報告されています。

●案件概要

●使用場所

バグダッドおよびサマーワ●使用場所○警察用バス 150 台の供与
○白バイ 1,080 台の供与
（うち、600 台は追加分として）2006 年と 2007 年に機材は引き渡され、現地の交通パトロール、犯罪対策等、全土の治安回復のために活用されています。2008 年 2 月にはイラク内務大臣と日本国全権大使の臨席の下、引渡式がバグダッドで行われました。
イラク全域

救急車両供与計画（機材調達案件）

ゴミ・下水処理特殊車両整備計画（バグダッド市向け）（機材調達案件）●供与額●政府間合意保健医療（医療サービス）
5,830,338,000 円
2005 年 1 月 1 日●供与額●政府間合意衛生（廃棄物管理/処理）
2,616,718,000 円
2004 年 9 月 29 日

●実施機関

保健省

●実施機関

バグダッド市●案件概要○救急車 962 台の供与
（うち、262 台は追加分として）○修理機材一式の供与○高規格救急車 50 台の供与（追加分として）2007 年に機材は全国の病院に配置され、病人の移送等、救急医療の改善のために活用されています。また追加分の機材についても 2009 年中にイラク側に引き渡される予定です。

●案件概要

●使用場所

イラク全域

●使用場所

○ゴミ収集車 160 台の供与
（うち、90 台は追加分として）○ブルドーザー4 台の供与
○汚泥吸排車 12 台の供与
○高圧洗浄車 12 台の供与
○エクスカベーター4 台の供与
○バキュームダンパー12 台の供与
○ホイールローダー24 台の供与
2006 年と 2008 年に機材は引き渡され、バグダッド市のごみ収集等、公共サービスの改善のために活用されています。
バグダッド

●セクター

ゴミ・下水処理特殊車両整備計画（都市・公共事業省向け）●セクター（機材調達案件）

ゴミ処理機材供与計画（サマーワ向け）（機材調達案件）●セクター

衛生（廃棄物管理/処理）●セクター衛生（廃棄物管理/処理）●供与額●政府間合意3,643,036,000 円
2004 年 8 月 28 日

●供与額
●政府間合意657,573,000 円
2005 年 1 月 13 日

●実施機関

都市・公共事業省●実施機関

サマーワ市民生局●案件概要○ゴミ収集車 197 台の供与
（うち、153 台は追加分として）○カーゴトラック 20 台の供与
○汚泥吸排車 26 台の供与
○高圧洗浄車 32 台の供与○クレーントラック 2 台の供与
○ダンプトラック 20 台の供与
○散水車 20 台の供与
○ホイールローダー46 台の供与
○エクスかベーター4 台の供与
○ブルドーザー18 台の供与
2006 年、207 年および 2009 年に機材は引き渡さ
れ、全国の自治体に配備されています。ごみ収集等、全国の公共サービスの改善のために活用されています。
イラク全域

●案件概要

○ゴミ収集車 23 台の供与
（うち、8 台は追加分として）○ゴミコンテナ 300 個の供与
○ダンプトラック 2 台の供与
○ダンパー15 台の供与（うち、3 台は追加分として）○ブルドーザー2 台の供与
2005 年、2006 年および 2008 年に機材は引き渡され、サマーワ市のごみ収集等、公共サービスの改善のために活用されています。

●使用場所

サマーワ

●使用場所

ムサンナ県プライマリーヘルスセンター機材
供与計画（機材調達案件）

移動式変電設備整備計画（施設リハビリ案件）●セクター

エネルギー（変電所）●供与額●政府間合意保健医療（病院・診療所）
866,277,000 円
2005 年 1 月 13 日

●供与額
●政府間合意7,944,490,000 円
2004 年 6 月 1 日●実施機関

ムサンナ県保健局

●実施機関

電力省

●案件概要

○ムサンナ県 32 ヶ所の診療所への医療機材（41品目 1,432 台）の供与
2005 年に機材は引き渡され、ムサンナ県の診療医療の改善のために活用されています。2007 年
5 月に 5 ヶ所でモニタリング調査を行いましたが、診療を受けた患者数が以前に比べて平均で 28％増加したとの報告を受けております。

●案件概要

●使用場所

ムサンナ県

●使用場所

○老朽化した変電所への移動式変電設備 23 基（132/33KV, 132/11KV）の供与と敷設2006 年に施設は完成し、全国の電力事情の改善のために活用されています。日本の支援により、一般家庭約 23 万世帯（約 115～138 万人分）への配電が可能となりました。この結果、周辺地域では、安定的かつ効率的な配電が可能となり、頻繁に発生していた停電が大幅に改善することが期待されています。
バグダッドを含む 8 県 21 ヵ所●セクター

モスル水力発電所緊急復旧計画（施設リハビリ案件）

モスル・ガスタービン発電所緊急復旧計画（施設リハビリ案件）●セクター

エネルギー（発電所）●セクター

エネルギー（発電所）●供与額●政府間合意5,681,814,000 円
2004 年 9 月 25 日

●供与額
●政府間合意4,585,765,000 円
2004 年 9 月 25 日

●実施機関

電力省

●実施機関

電力省

●案件概要

○既設発電プラント（1 号機、2 号機、3 号機、および 4 号機）のの補修と設備更新○発電所の運転・保守のための初期トレーニングの実施更新作業は 2008 年に完了しました。日本の支援による発電プラントの補修により、一般家庭約5.2 万世帯（約 26～31 万人分）への配電の増加が期待されております。この結果、周辺地域では、安定的した配電が可能となり、頻繁に発生していた停電が大幅に改善されます。また、今後長期にわたり、発電活動が行えるようになりました。

●案件概要○既設発電プラント（1 号機、および 3 号機）の撤
去と解体・整備○新規に発電プラント（1 号機、および 3 号機各2.5 万キロワット）を設置○発電所の運転・保守のための初期トレーニングの実施
なお、発電プラント 2 号機、および 4 号機については、UNDP（国連開発計画）を通して日本の援助資金（25,891,000 米ドル）により、同様に改修工事が行われました。

モスル

●使用場所

●使用場所

2008 年に施設は完成しました。日本の支援（本プロジェクトと UNDP を通した支援）による発電プラントの改修により、一般家庭約 5.0 万世帯（約 25～30 万人分）に配電ができるようになりました。イラク第二の都市であるモスル市周辺の電力事情の改善のために活用されています。

モスルタジ・ガスタービン発電所緊急復旧計画（施設リハビリ案件）

サマーワ大型発電所建設計画（施設建設案件）●セクター

エネルギー（発電所）●セクター

エネルギー（発電所）●供与額

7,278,489,000 円●供与額

12,701,878,000 円●政府間合意2004 年 9 月 25 日

●政府間合意2005 年 7 月 18 日

●実施機関

電力省

●実施機関

電力省

●案件概要

○既設発電プラント（2 号機、3 号機、および 5 号機）の撤去と解体・整備○新規に発電プラント（2 号機、3 号機、および 5号機各 2.5 万キロワット）を設置○発電所の運転・保守のための初期トレーニングの実施
なお、発電プラント 1 号機、4 号機、および 6 号機については、UNDP（国連開発計画）を通して日本の援助資金（25,891,000 米ドル）により、同様に改修工事が行われました。
2007 年 に 施 設 は 完 成 し ま し た 。 日 本 の 支 援（UNDP を通した支援も含めて）により、地域の一般家庭約 7.5 万世帯（約 37～45 万人分）に配電ができるまでに復旧しました。この結果、周辺地域では安定的かつ効率的な配電が可能となり、頻繁に発生していた停電が大幅に改善されます。

●案件概要○総出力 60 メガワット（ディーゼルエンジン 15 メガワッ
ト×4 基、エンジンタイプ：4 ストローク、燃料：重油）の発電所の新設○既設サマーワ製油所から発電所までの燃料パイプライン（約 6.5km）の布設○発電所の運転・保守のための初期トレーニングの実施
2008年に施設は完成しました。建設された発電所により、一般家庭約2万世帯（人口約10～12万人）に配電ができるようになりました。周辺地域では、安定的かつ効率的な配電が可能となり、頻繁に発生していた停電が大幅に改善されることが期待されます。本
プロジェクトの発電所の建設により、ムサンナ県全体の電力需要200メガワットのうち、現在ではほぼ半分の電力量に相当する100メガワット（既存40＋新規60）が供給できるようになりました。

●使用場所

タジ

南北基幹通信網整備計画●使用場所（施設リハビリ案件）

サマーワ

市外電話交換網整備計画（施設リハビリ案件）●セクター

情報通信（通信線路）●セクター

情報通信（電話網）●供与額●政府間合意7,154,209,000 円
2004 年 10 月 13 日

●供与額
●政府間合意3,598,467,000 円
2004 年 10 月 13 日

●実施機関

通信省

●実施機関

通信省

●案件概要

南北間の基幹通信伝送路の修復。既存アナログマイクロ波伝送路をデジタルマイクロ波伝送路に更新●案件概要

9 都市 10 ヶ所の市外電話交換機の更新。バグダッドエリアに設置された中継・市外電話交換機容量の増加敷設
2008 年の施設は完成しました。南北基幹デジタ

2008 年に終了しました。南北基幹デジタルマイクロ波伝送路と、それに接続される中継・市外電話局が整備されることにより、通信不能な状態や地域的に限定的な通信状態が復旧し、電話回線に換算して145,000 回線のトラフィックが回復することを目標としています。本プロジェクトにより、電話サービスだけでなく、基幹回線につながるテレビ局からのニュースなどの伝送も可能となり、また将来的には、他ドナーが進めている東西基幹通信網や、国際電話通信網、また携帯通信事業との連携も可能となり、通信回線を利用した医療、教育などの多くの分野における社会サービスへの寄与も期待されています。

●使用場所

南ルート（バグダッド-バスラ）：539km、北ルート（バグダッド-モスル）：377km、分岐中継局（バグダッ
ド、シンク、カルバラ、ハジャフサマーラ、ナシリア、シヨーク、モスル）：8 ヶ所

ルマイクロ波伝送路と、それに接続される中継・市外電話局が整備されることにより、通信不能な状態や地域的に限定的な通信状態が復旧し、電話回線に換算して 145,000 回線のトラフィックが回復することを目標としています。これにより、南北約 1,000 キロの基幹
通信伝送路沿いにある首都バグダッドおよび地方都市の住民が通信できるようになることが期待されています。

●使用場所

バグダッド、モスル、カルバラ、ヒッラ、ナジャフ、ディワ
ニヤ、サマーワ、ナシリア、バスラ

浄水設備整備計画（施設リハビリ案件）

南部地域主要病院整備計画（施設リハビリ案件）●セクター

水供給（浄水処理）

●セクター

●供与額
●政府間合意6,068,660,000 円
2004 年 6 月 3 日●供与額●政府間合意保健医療（病院・診療所）
5,563,460,000 円
2004 年 6 月 22 日

●実施機関

バグダッド市

●実施機関

保健省

●案件概要

○バグダッド市内に簡易浄水施設（コンパクトユニット）19 基の調達と設置○運転・保守のための初期トレーニングの実施
2009 年の施設完成を目指し、現在プロジェクトを実施中です。日本の支援による給水設備の改修により、
バグダッド市内の一般家庭約 11～14 万世帯（約 68万人分）への給水が確保されます。この結果、周辺地域では安定的かつ効率的な飲料水の配水が可能となり、水不足に強いられていた住民の生活が大幅に改善されることが期待されています。

●案件概要

南部地域主要 4 病院内の電気系統・給排水・空調など一般設備の改修および各医局向け医療設備・医療機材の供与
2006 年およびは 2009 年に機材は引き渡され、中核病院としての医療・診療サービスの改善のために活用されています。未だ国内で十分な医療サービスが提供できない中にあって、プロジェクトで整備された病院が地域の重要な拠点病院となっています。
プロジェクト実施前後の外来患者数の比較では、以前に比べて 1.4 から 1.8 倍に増えていると報告されています。これは、プロジェクト実施直後の実績ですので、今後さらに診療実績の向上・増加が期待されています。

●使用場所

バグダッド

●使用場所

ディワニヤ、サマーワ、ナシリア、ナジャフ北部地域主要病院整備計画●セクター

保健医療（病院・診療所）●供与額●政府間合意7,529,447,000 円
2004 年 10 月 2 日

●実施機関

保健省

●案件概要

（施設リハビリ案件）

草の根・人間の安全保障無償プロジェクト（草の根・人間の安全保障無償）● JICS 担当業務
平成 15、16、17 年度対イラク草の根・人間の安全保障無償資金協力に係る審査業務（積算等）の補助、および同実施上のコンサルタント業務

北部地域主要 4 病院内の電気系統・給排水・空調設備の施設改修および各医局向け医療機器の供与
200７年に機材は引き渡され、中核病院としての医療・診療サービスの改善のために活用されています。プロジェクト実施前後の外来患者数の比較では、○ムサンナ県への給水車両供与
2003 年に機材は引き渡され、陸上自衛隊の活動と共に、地域住民に対して清涼な飲料水を供給しました。

以前に比べて 1.4 から 1.8 倍に増えていると報告されています。

●使用場所

モスル、ドホーク、キルクーク、エルビル

中部地域主要病院整備計画●供与額●政府間合意

保健医療（病院・診療所）
5,044,572,000 円
2004 年 10 月 23 日

●実施機関

保健省

●セクター

●案件概要

（施設リハビリ案件）○ムサンナ県に対する救急車の供与
2003 年に機材は引き渡され、地域住民への緊急医療サービスに貢献しました。
○サマーワ総合病院緊急医療品供与計画

2003 年に機材は引き渡され、地域住民への医療・診療サービスに貢献しました。
○ムサンナ県への浄水施設の供与
2005 年に機材は引き渡され、地域住民の生活向上に貢献しました。

北部地域主要 3 病院内の電気系統・給排水・空調設備の施設改修および各医局向け医療機器の供与
200７年に機材は引き渡され、中核病院としての医療・診療サービスの改善のために活用されています。プロジェクト実施前後の外来患者数の比較では、○ルメイサ病院、ヒドゥル病院への医療器材の供与
2005 年までに機材は引き渡され、地域住民への医療・診療サービスに貢献しました。

以前に比べて 1.4 から 1.8 倍に増えていると報告されています。

●使用場所

アマラ、クット、カドミヤ

ムサンナ県警察訓練プログラム（平和構築無償）●供与額●政府間合意ガバナンス（警察行政・人材育成）
377,000,000 円
2005 年 9 月 20 日

●実施機関

内務省

●案件概要

英国がイラク南東部 3 県に対し実施している警察訓練プログラムのうち、日本の陸上自衛隊が駐屯するムサンナ県における同プログラムに対する資金供与
2006 年にプログラムは終了し、ムサンナ県の警察活動の向上のために、合計 6,200 人の警察官が研修を受けました。

●セクター

●使用場所

ムサンナ県

○ムサンナー・テレビ局機材整備計画
2005 年までに機材は引き渡され、地域住民へのテレビ番組の提供などに貢献しました。
○ムサンナ県歯科クリニックへの医療機材供与
2006 年に機材は引き渡され、地域住民への医療・診療サービスに貢献しました。
○ムサンナ県中央健康検査所への機材供与

2006 年に機材は引き渡され、地域住民への医療・診療サービスに貢献しました。
○ムサンナ県喘息・アレルギークリニックへの医療機材供与
2006 年に機材は引き渡され、地域住民への医療・診療サービスに貢献しました。
○ムサンナ県結核クリニックへの医療機材供与
2006 年に機材は引き渡され、陸上自衛隊の活動と共に、地域住民への医療・診療サービスの提供に貢献しましたサイトマップ JICS がプロジェクトで携わった地域
青字： 緊急無償（直接支援）
赤字： 草の根無償資金協力▼ 白バイの活躍
ドホーク
・北部地域主要病院整備計画
モスル及びその周辺・ガスタービン発電所復旧計画
・第一水力発電所復旧計画
・北部地域主要病院整備計

Dahuk
DAHU
▲ モスル発電所エンジニアへの指導

エルビル
・北部地域主要病院整備計画」

Mosul
Erbil

NINAWA

▼ 消防車
▼ 消防車

キルクーク
・北部地域主要病院整備計画

ERBIL

Sulaimaniya
KirkukTAMIN

SULAIMANIYA▲ イラク都市・公共事業省からの日本への感謝状▲ ゴミ収集車の活躍

SALAHADD

シリア
設置された通信設備▼

ANBAR

Taji

▲ 供与された防弾車

DIYALA
タジ・ガスタービン発電所復旧計画
BaqubaRamadi
バグダッド及びその周辺
Baghdad・浄水設備整備計画
・防弾車両供与計画
イラク全土
・消防車整備計画（写真下）
・移動式変電設備整備計画
・中部地域主要病院整備計画
・ゴミ・下水処理特殊車両整備計画
・警察車両1,150台の供与（27都市へ配備）
・南北基幹通信網整備計画
・市外電話交換機整備計画
Karbalaディワーニヤ・南部地域主要病院整備計画

KARBALA

クート
・中部地域主要病院整備計画

WASIT

Al-HIlla

アマーラ
・中部地域主要病院整備計画

Al-KtuNajaf

救急車の活躍 ▲▼ パトカーの活躍▲ タジガスタービン発電所のリハビリ

ナジャフ
・南部主要病院整備計画▼ムサンナー県水道局へ輸送途中の給水車

NAJAF

QADISIYA
Diwaniya

MAISAN
Amara

Samawah
DI-QAR
Nasiriya

プライマリーヘルスセンターの機材 ▲サマーワ及びその周辺・防弾車両供与計画
・消防車整備計画
・南部地域主要病院整備計画
・サマーワ大型発電所建設計画
MUTHANNA・ムサンナー県保健所への救急車の給与・ムサンナー県水道局への給水車供与
・サマーワ総合病院に対する医療品の供与
・ルメイサ病院及びヒドゥル病院に対する機材供与
・ムサンナー・テレビへの撮影・編集機材の給与
・ムサンナ－県プライマリーヘルスセンター整備計画
・紛争予防・平和構築無償ムサンナ県警訓練プログラ
ムナーシリーア
・南部地域主要病院整備計画

BASRABasra
バスラ・消防車整備計画

イラク人技術者へのトレーニング ▲輸送中の建設機械 ▲設置させた移動式変電設備 ▲▲ サマーワ大型発電所の建設

参考

JICS が携わったその他の緊急無償資金協力案件＜紛争地域における実績＞

緊急無償資金協力案件実績
JICS は 1997 年にインドネシア国に対する緊急無償資金協力案件を担当して以来、2008 年までに 8 カ国（アジア、中近東など）の調達代理機関として調達業務を行いました。取扱件数は延べ 37 案件、取扱総額は 989 億円にのぼっています。特に紛争地域における活動も 2001 年のアフガニスタンより開始しており、イラク復興支援など、実績を積んでいます。

年度

案件数

被援助国

1997

1

インドネシア

1998

3

中国,
キューバ

2000

2

パキスタン,
モンゴル

2001

2

パキスタン,
アフガニスタンインドネシア,

JICS は、紛争予防･平和構築無償でも、カンボジアの小型武器回収、シエラレオネの戦争帰還兵士に対する社会復帰プログラム、イラクのムサンナ県警察官訓練プログラムにおいても、調達代理機関として実績を積んできました。

援助額と主な調達品目
1.02 億円
医療消耗品など
42.50 億円
小麦粉, 医薬品, 医療機材, 消毒薬, 車両, 食品など
1.85 億円
医薬品, 医療機材, 救急車, 井戸用ポンプ, 発電機, ガソリン, 小麦粉,粉ミルクなど
18.47 億円
テント, マットレス, 毛布, 寝袋, 小麦粉, 必須医薬品キット, 車両など
2.81 億円

2002

4アフガニスタン

2003

3

中国,イラク

建設機材, ダンプトラック, 給水車, アスファルト, 医薬品、医療機材,ミニバスなど
6.79 億円
SARS 対策向け医薬品, 警察車両, 消防車など
773.87 億円

2004

18

アフガニスタン,イラク

移動式変電設備, 病院リハビリ,浄水場リハビリ, ごみ収集機材,建設機材, 防弾車, 警察用バス, 白バイ, 救急車, 医薬品,医療機材, 発電所リハビリ, 電話回線リハビリ, 車両, 無線機など

2005

2

パキスタン,イラク

2006

1

フィリピン

2008

1

メキシコ

合計

37

139.86 億円
テント, マットレス, 毛布, 寝袋, 小麦粉, 医療機材, 医薬品, 建設機材,発電所建設など
1.11 億円
必須食品パック
0.77 億円
サーモグラフィー,モニター,三脚など

お問合せ先〒162-0067
東京都新宿区富久町 10 番 5 号
新宿 EAST ビル 5、6 階
電話: 81-3-5369-6960
ファックス: 81-3-5369-6961
e-mail: nonpro@jics.or.jp
ホームページ: http://www.jics.or.jp

JapanInternational
Cooperation
System