昭和53年５月29日第三種郵便物承認
通巻第421号

JCMレポート

REPORT

令和３年１月１日発行

奇数月１回１日発行

12021 JANUARY
Vol.30 No.1

直轄工事における遠隔臨場の取組み（国土交通省）
三重県における建設ICTの取組について（三重県）
新着ニュース「オンラインによる現場見学会」の報告
（愛知県技士会）

一般社団法人

全国土木施工管理技士会連合会

第７回土木工事写真コンテスト応募作品より★「支保工ダンジョン」熊井 崇 様（三井住友建設・みらい建設工業ＪＶ／福岡県）
写真説明

福岡高速6号線の架設支保工の一部は、くさび結合支保にて施 工 し て い ま す。 主 桁 コ ン ク
リートを支える支保工を、打設前にゆるみがないか点検を行っている状況です。規律よく並んだ支保工は、まるでダンジョンのように美しく、また組み上げていった職人達に畏怖の念を感じました。

★「湧き立つ」土橋 美幸 様（株式会社 上滝建設／佐賀県）

写真説明

携帯電話の電波も不安定な程
山奥で、朝靄に包まれた重機が頑張っていました。ここはダムの貯砂施設を整備している現場
で、底に溜まった泥をダンプに積み込む作業をされていました。あの靄が温泉の湯煙りに見えた瞬間です。

表紙の写真：第７回土木工事写真コンテスト優秀賞作品『富士の頂で』細田真介 様（山梨県）

写真説明
日 本一標高の高い場所で働く重機だと思います。
御来光に照らされてキレイでした。
講評
土木としては富士山頂で日の出と共にという非常に珍しい作品です。朝日も雲も雲海も綺麗ですのでそれだけで素晴らしい写真になりますが、そこに重機が入っただけで素晴らしい土木写真になります。青空を少なくしてもっと下の黒（土木写真家 西山芳一）
味（つぶれるでしょうけど山肌）を入れればもっと良かったですね。

REPORT
2021.1 Vol.30 No.1
���巻頭言2

令和３年

新年のごあいさつ

New Normal（新しい日常）における建設現場の構築に向けて（一社）全国土木施工管理技士会連合会

会長

奥野

晴彦

工事監視官

栗原

和彦

���行政topics
3

直轄工事における遠隔臨場の取組み
国土交通省 大臣官房 技術調査課

7

国土交通省の直轄工事における監理技術者の兼務について
国土交通省 大臣官房 技術調査課

8

三重県における建設ICTの取組について
三重県

県土整備部

技術管理課

���現場最前線
12 「中津改良工事」開通へ向けての取組み

愛媛県土木施工管理技士会
株式会社 二神組 監理技術者

山下

英一郎

���ハートフル通信
15

トンネルを抜けると、そこは雪国ニイガタだった（一社）全日本建設技術協会 新潟県 土木部 道路管理課 吉田 あみ

���技士会・連合会news
新着ニュース

16 「オンラインによる現場見学会」の報告

愛知県土木施工管理技士会

18

技士会紹介

島根県土木施工管理技士会
日本塗装土木施工管理技士会

20

連合会お知らせ会 誌 編 集 委 員 会 （2020年12月20日現在・順不同）
委 員 長─────────────────────

近藤

委

修

國分

義幸

国土交通省 大臣官房技術調査課
建設システム管理企画室長

課長補佐

佐藤

誠

厚生労働省 労働基準局安全衛生部
安全課建設安全対策室 技術審査官

荒井満

国土交通省 関東地方整備局
企画部 技術管理課長員─────────────────────

渡邉

泰伴

国土交通省
課長補佐

菅野

秀治

国土交通省

青島

豊一

国土交通省
課長補佐

大臣官房技術調査課

西成

秀幸 （一社）全日本建設技術協会

三浦

博之 （一社）日本建設業連合会

不動産・建設経済局建設業課 課長補佐
港湾局技術企画課

農林水産省農村振興局
整備部設計課 施工企画調整室

常務理事〔大成建設株式会社〕

松崎成伸 （一社）全国建設業協会

城古

雅典

小野﨑

〔戸田建設株式会社〕

小林忠

東京土木施工管理技士会〔前田建設工業株式会社〕
栃木県土木施工管理技士会 事務局長

正典 （一社）全国土木施工管理技士会連合会
専務理事

巻頭言

令和３年

新年のごあいさつ

New Normal（新しい日常）における建設現場の構築に向けて（一社）全国土木施工管理技士会連合会

奥野

新年明けましておめでとうございます。
昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響により、私たちの日常生活や仕事の在り方が大きく変わってきました。密を避けるため、出来るだけ人と人とが接触をしないようにすることが求められました。皆様におかれましても、打ち合わせをリモート会議システムとし、施工の各段階における立ち合いや検査をリモートでどこまで行うことができるかなどいろんな面で工夫しながら、取り組んでこられたことと思います。ちなみに昨年の技士会連合会で募集しました技術論文の最優秀賞は「鋼橋架設工事における遠隔検査の試行」でした。連合会の活動においても、関係各位、会員皆様のご高配を戴き、オンライン講習会の実施などの工夫を行ってきたところです。おかげさまで、コロナ禍の中なんとか各種業務を執行することができました。
改めて厚く御礼を申し上げます。
新型コロナ感染症以前から、建設現場における生産性向上に向けて、ICTの活用への取り組みがなされていました。省力化や効率化を進めるため、情報や書類関係の共有システム
であるASP、測量における３次元スキャナーの活用、TS、GNSSを使ってのマシンガイダ
ンス（MG）や更にマシンコントロール（MC）の導入、電子小黒板の利用などの他新しい技
術がいろいろと取り入れられてきています。
新型コロナウイルスの影響を極力減少させる
ため、今年は、それが一層加速されていくので

2

2021. 1 Vol. 30 No. 1

会長

晴彦

ないかと思われます。
多くの人の共同作業で成り立っている建設現場で、人と人とが出来るだけ接触しないで優れたインフラを提供するには、現場に精通した技
術者が、このような新しい技術を使いこなしな
がら、現場の業務を進めていくことが肝要です。
土木施工管理技士の最大の強みは現場を直接知っているということです。技術に使われることなく、これまでの経験と知識に基づき、技術をうまく使いこなしていくことが必要です。
また、技術の進歩が急速に進みつつある中で、それに追いついていくための不断の継続学習が大変ではありますが重要となってきます。
昨年も台風や豪雨により、多くの災害が発生しました。頻発する災害やコロナ禍により多大な影響を受けた経済活動の継続のためには社会基盤であるインフラの強靭化が必要不可欠です。それを現場で支えているのが私たち土木施工管理技士です。当会においては、本年も、i－Constructionや生産性革命、働き方改革等の時代のニーズに適切に対応しつつ、CPDSの活用等により現場技術力及び社会的地位の向上に努め、施工及び施工管理の技術の発展、工事の安全・品質及び効率の向上等に着実な成果を上げて行き、New Normal（新しい日常）における建設現場の構築に向けて取り組んでいきたいと存じます。
新年が皆様方にとって幸多い年となることを祈念し年頭のご挨拶と致します。

行 政 topics

直轄工事における遠隔臨場の取組み
国土交通省 大臣官房 技術調査課
工事監視官 栗原 和彦

い働き方への変換に一躍を担う、ICT 技術の活

１．はじめに用した「遠隔臨場による段階検査の取り組み（試行）」の施策を紹介する。

人口減少社会を迎えた現在、建設産業は働き手の減少を上回る生産性の向上等が求められている。また、中長期的な担い手の確保・育成等に向けての働き方改革を進める事も重要な施策となっている。

２．遠隔臨場の試行
ビデオ撮影による施工状況を記録・保存することで、見られていることによる不正行為の抑止効

国土交通省では、平成28年より建設現場におい果や工事現場の見える化による不安全行動の抑てICT（情報通信技術）の活用や施工時期の平準止、更には、近景での撮影により、映像の解析技化を進めるi-Construction を推進しており、また、術などを併用することで映像記録・保存したデー

令和元年６月には公共工事の品質確保の促進に関タを出来形確認に活用し、監督・検査業務の効率する法律が改正され、災害時の緊急対応の充実強化へも寄与することを期待し「遠隔臨場」の試行

化、調査・設計の品質確保と共に、建設業・公共に着手している。

工事の持続可能性を確保するため、働き方改革の「遠隔臨場」とは、ウェアラブルカメラ等によ促進と併せ、生産性の向上が急務として、発注者

る映像と音声の双方向通信を使用して「段階確の責務として「公共工事等の監督及び検査並びに認」、「材料確認」と「立会」を行うものである。

施工状況等の確認及び評価に当たっては、情報通図−１に概要、図−２に効果のイメージを示す。

信技術の活用を図る」（第７条第１項ハ）受注者
においては「情報通信技術を活用した公共工事等の実施の効率化等による生産性の向上」（第８条第３ 項）と盛り込まれた。
今年に入ると新型コロナウイルスが蔓延してき図－１

遠隔臨場の概要

概要
ウェアラブルカメラ

固定カメラ
施工状況の確認

指定材料の確認

寸法確認（段階確認）た事から、建設現場においても、ウイルスの感染防止、３密の回避といった事から、働き方への変映像データを
リアルタイムに配信・記録換も求められる様になった。
こうした背景の中、確実に公共工事の品質を確保するための品質確認の方法・高度化など監督・検査体制の充実化となり、また、働き方の改革と※記録データは、工事完了時提出。途中、監督職員から請求があった場合は提示。

音声通話

音声通話

机上にて、承認・確認等の監督業務が可能に！！
監督職員等

必要に応じて確認
又は対応を指示

空いた時間は、自治体との調整に当てよう！！

確認・やり取りして省力化に寄与が期待され、さらに、コロナウ
イルスの感染防止として非接触・リモートと新し2021. 1 Vol. 30 No. 1

3

行 政 topics
図－２
効果のイメージ②受注者希望型と考えており、新型コロナウイル

遠隔臨場の効果スへの対応も含め、発注者指定型では、費用を発

発注差：臨場確認
受注者：臨場確認

車移動：片道１時間

注者が負担する事とした。

従来
施工現場

発注事務所

本要領は、遠隔臨場を適用するにあたり、受発
注者の作業効率化を図るとともに、契約の適正な受注者：ウェアラブルカメラ等で撮影

遠隔臨場

発注差：事務所でリアルタイムに確認

履行として施工履歴を管理するために、以下の事項について適用範囲や具体的な実施方法と留意点

クラウドサーバー

等を示したものである。
施工現場
発注事務所

・適用の範囲・遠隔臨場に使用する機器構成と仕様

発注者：移動時間を約４０時間削減（立会が２０回の工事の場合）
受注者：立会調整にかかる時間を大幅に削減※東北地方整備局が図－３ 過年度の試行アンケート
19件の試行工事を対象に実施受発注者アンケート結果

80%

80%以上の受発注者が有効であると回答
受発注者の声※東北地方整備局、中部地方整備局が実施した試行工事より（発注者） ・支度時間＋移動時間を削減できるのは大きい
・生産性向上だけでなく、突発事象の対応にも利用できる・施工現場をリアルタイムで確認できる（受注者） ・臨場時間等の調整がしやすくなった・映像記録として残るため、後で再確認できる

受発注者ともに、前向きな意見が聞かれた

・遠隔臨場による段階確認等の実施及び記録と保管
１）適用範囲遠隔臨場の機器を用いて、『土木工事共通仕様書（案）』に定める「段階確認」、「材料確認」と「立会」を実施する場合に適用する。
受注者がウェアラブルカメラ等により撮影した映像と音声を監督職員等へ同時配信を行い、双方向の通信により会話しながら確認し、監督職員等が確認するのに十分な情報を得ることができた場
合に、臨場に代えることが出来るものとする。
ウェアラブルカメラとは、ヘルメットや体に装着や着用可能（ウェアラブル；Wearable）なデ
ジタルカメラの総称であり使用製品を限定するも遠隔臨場については、平成29年度から一部の工事で試行を開始してきた。 建設現場において、のではない。一般的なAndroid やi-Phone 等のモバイル端末を使用することも可能である。

受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削

なお、録画を必要とする場合は、確認実施者が減や確認書類の簡素化」や発注者（監督員）にお

現場技術員の場合であり、監督職員が実施する場

ける「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」

合は、録画や写真は不要として、提出書類の削減

等の有用性が高いと考えられる事より、（図−３）、に資する配慮も行っている。

令和２年３月に「建設現場の遠隔臨場に関する試

図−４に受注者の実施項目を示す。

行要領（案）」（以下、本要領という）を策定した。
併せて「建設現場における遠隔臨場に関する監
督・検査試行要領」（案）も同時に策定した。
令和２年度においては、本要領に基づき全国の直轄工事現場で試行を行うが、非接触・リモートで現場確認ができる事から新型コロナウイルスの感染防止対策としても有効であり、積極的な活用を求めた事から560件程度（９月末現在）と予定を大きく上回る試行工事を実施する予定となった。なお、試行工事においては、①発注者指定型
42021. 1 Vol. 30 No. 1

図－４ 実施項目行 政 topics２）使用機器と仕様

写真－１

カメラや音声機器の装着状況（例）遠隔臨場に使用するウェアラブルカメラ等の機器は受注者が準備、運用するものとする。

ヘッドマウント型カメラ

本試行に用いるウェアラブルカメラ等による映像と音声に関する仕様を次に示す（表−１）。な
お、映像と音声は、別々の機器を使用することが出来し、夜間施工等における赤外線カメラや水中における防水カメラ等の使用や固定カメラの使用なども妨げるものではない。
令和２年度の試行工事では、通信環境及び映像による目的物の判別が可能であることを勘案して、受発注者協議の上、画素数は 640×480 まで、
フレームレートは15fps まで落とすこと、転送レートを平均１Mbps 以上で選択することも出来ることとしている。
映像と音声を送信し、モニターで確認するシス
テムは、複数の通信機器などのメーカーがクラウ
ドも含めたシステムを構築しているので、受注者がどの会社を選定するかは自由である。
表－１
項目
映像

音声

カメラ及び音声の機器仕様
仕様

備考

画素数：1920×1080以上

カラー

カメラと音声による段階確認状況【工事現場】①鉄筋組み立て段階確認

フレームレート：30fps以上
マイク：モノラル（1チャンネル）以上
スピーカ：モノラル（1チャンネル）以上※令和２年度の試行要領は、映像の解像度等は落とす事も可とした

項目

写真－２

仕様

カメラ撮影者

備考

映像・音転送レート（VBR）：平均9 Mbps以上
声

３）実 施

映像用タブレット

段階確認等を行う箇所については、受注者がウェアラブルカメラ等により撮影した映像と音声を監督職員等へ同時配信を行い、双方向の通信に②材料検査より会話しながら監督職員が指定して確認する。
受注者は、「工事名」、「工種」、「確認内容」、「設計値」、「測定値」や「使用材料」等の必要な情報について適宜黒板等を用いて表示する。記録にあたり、必要な情報を冒頭で読み上げ、監督職員等による実施項目の確認を受け、終了時には、確認箇所の内容を読み上げ、監督職員等による実施結果の確認を得ることとしている。

2021. 1 Vol. 30 No. 1

5

行 政 topics
写真－３ カメラと音声による段階確認状況【監督員】①鉄筋組み立て確認状況

たという効果がある。一方、・立体的かつ俯瞰的な視点で品質や出来形が把握

タブレット端末：
現場のリアルタイム画像

できないために不安である。
・電波状態によって、途中で通信が途切れ時間がかかった。
・カメラ越しのレベルの目盛読みが困難である。
・カメラ越しで視野が狭くなり、臨場であれば気付く異常に気付かない。
など、インターネットの通信環境、カメラを通し②材料検査の確認状況て段階確認を行う事から特有の課題が聞かれている。

３．終わりに新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言時において、河川や道路などの公物管理、公共工事については事業の継続が求められた。
受発注者双方においては、テレワークの推進や「三つの密」の回避等の感染防止対策を徹底する
４）記録と保存対応をしているが、建設現場におけるリモート・

受注者は、遠隔臨場の映像と音声を配信する

非接触といった視点では、特に「遠隔臨場」の活のみであり、記録と保存を行う必要はないとし用は有効であり、積極的な活用を求めている。

ており、提出書類の省力化を図っている。ただ試行要領（案）では「段階確認」「材料確認」

し、確認実施者が現場技術員の場合は、映像と「立会」と目的を絞っているが、災害や事故など音声の録画を必要としている。

の発生時において、遠隔での現場状況確認や会話

５）試行状況

による指導・報告も出来るなど、便利な使い方も試行工事約560工事の工種は、一般土木が380考えられる。

件、維持修繕47件、AS 舗装35件等となっており、

今後、試行工事における意見を集約して、社会塗装・グラウト・くい打ち・さく井での試行予実装に向けて検討進めて行くとともに、「中間検定はない。現在はまだ試行の途中段階であるが、査」や「完成検査」への活用へとステップアップ

現場の声を幾つか紹介する。

も見据えたチャレンジも行い、改正品確法に示さ・移動の拘束時間がなくなり、スケジュールがれたように、情報通信技術の活用によって公共工立てやすい。

事等の実施の効率化等による生産性の向上につと

・職場の自席や在宅勤務で立会いが実施可能となった。
・作業手待ちもなく現場がスムーズな作業が出来る。
・現場状況の説明等にもリモートで実施可能となった。
など受発注者ともに人との接触機会が軽減され

6

2021. 1 Vol. 30 No. 1

めてまいりたい。

行 政 topics

国土交通省の直轄工事における監理技術者の兼務について
国土交通省
令和元年６月の建設業法改正に伴う監理技術者の専任の緩和のポイントとして、工事現場ごとに

大臣官房

技術調査課

う、監理技術者の職務を補佐する者を適切に指導監督することが求められます。

監理技術者の職務を補佐する者を専任で配置した

また、監理技術者が兼務できる工事現場の範囲

場合には監理技術者の兼務を認めることとなりま

は、工事内容、工事規模及び工事体制等を考慮した。監理技術者の職務を補佐するものの要件

し、主要な会議への参加、工事現場の巡回、主要は、主任技術者の資格を有する者のうち１級の技な工程の立ち会いなど、元請け人としての職務が術検定の第一次検定に合格した１級技士補などと適正に遂行できる範囲とし、あらかじめ発注者にし、技士補については今回新設しています（詳細説明し理解を得ることが望ましいとしています。

はJCM REPORT11月号を参照）。兼務できる現また、公共工事の発注者等は監理技術者が兼務で場数は当面２現場としています。

きる工事現場の範囲について、適切に判断するこ

監理技術者の兼務が認められた場合においてとも必要であるとしています。

も、監理技術者に求められる責務は従前と同じでこれらを受け、国土交通省の直轄工事においてあり、監理技術者には、施工計画の作成や工程管は、監理技術者及び監理技術者補佐の取り扱いに

理・品質管理などの職務が適正に実施できるよ

ついて、以下のとおり通知しております。

建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の直轄工事における取扱いについて（抜粋）１．次の要件のいずれかに該当する場合は、特例監理技術者の配置は認めないものとする。
⑴支出負担行為担当官工事（営繕工事にあっては、地方整備局会計事務取扱標準細則（平成14 年３月28日国官会第4136 号）第22 条第１項第６号に該当するもののうち支出負担行為担当官工事として行うものを除く。）であるとき。
⑵工事の技術的難易度が原則Ⅲ以上の工事であるとき。
⑶兼務する工事が維持工事同士であるとき。※（※ここでいう「維持工事」とは通年維持工事等の社会機能の維持に不可欠な工事（24時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な工事）をいう。）
なお、特例監理技術者の配置については、地域の実情等も考慮の上、適切に対応するものとする。
２．その他、施工体制上の留意点
現場の安全管理体制について、平成７年４月21日付基発第267号の２「元方事業者による建設現場安全管理指針」において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とすること。」とされていることから、施工体制に留意すること。
本取扱いについては、令和２年10月１日以降に適用する。
なお、通知内容については国土交通省ホームページにも掲載しております。
https://www.mlit.go.jp/tec/tec_fr_000074.html

2021. 1 Vol. 30 No. 1

7

行 政 topics

三重県における
建設ICTの取組について
三重県

県土整備部

技術管理課

ティブ（工事成績点加点）を付与など、施工

１．はじめに者が取り組みやすい試行となるよう留意し制定しました。

三重県では、建設現場での技術者の高齢化と若手技術者の経験不足、技能労働者不足により円滑（２）ICT活用工事の実施方法

な公共工事の執行が困難となることが危惧されるICT活用工事の実施方法は、発注者指定型（発ことから、平成29年度よりICT活用工事の試行を注者が選定した工事で、ICTの活用を義務づける

開始し、平成30年度からICT活用工事の本格的な工事）と施工者希望型（発注者が選定した工事試行を実施しており、建設現場での情報通信技術

で、受注者の希望によりICTの活用が可能であるの活用により生産性の向上や安全性の確保に取り工事）に分類し実施しています。

組むこととしています。

発注者指定型は、施工プロセスの全てもしくは一部（施工プロセス①～③は必須）においてICT

２．建設ICTへの取組（１）ICT活用工事の取組
情報通信技術（ICT）の全面的な活用に向け、を活用する工事を実施するものです。
施工者希望型は、対象工事のうちICTを活用した工事を行う希望がある場合、発注者との協議により、ICT活用工事として実施します。

ICTの活用による効果や課題を検証するために、
三重県では平成29年度に「三重県県土整備部におけるICT活用工事試行要領」等を制定し、ICT活用工事（土工）の試行を実施しています。

（３）令和元年度のICT活用工事の取組状況
平成30年度の試行対象の工事規模は、発注者指
定型：概ね10,000m3以上、施工者希望型：概ね要領等の作成にあたっては施工者との意見交換

2,500m3以上の土工量を有する工事としていましを行い、ICT活用工事の未経験企業が多い事や発たが、令和元年度の工事規模は、発注者指定型：

注者も未経験であることを踏まえ、

概ね5,000m3以上、施工者希望型：概ね1,000m3以

１）ICTの活用範囲（５つの施工プロセス：①３

上の土工量を有する工事として試行対象の範囲を

次元起工測量、②３次元設計データ作成、③

拡大しました。

ICT建設機械による施工、④３次元出来形管理等の施工管理、⑤３次元データの納品）を選択して実施することが可能
２）施工規模や工種、現場状況から発注者指定
型・施工者希望型で発注
３）ICTの活用に必要な費用の計上やインセン
82021. 1 Vol. 30 No. 1

３．ICT活用工事の実施状況（１）ICT活用工事の年度別推移
三重県発注のICT活用工事の発注件数は、平成
29年度：２件、平成30年度：69件、令和元年度：

行 政 topics
134件と増加しています。

三重県発注のICT活用工事の経験施工者数

そのうち、実際にICTを活用した割合は、平成100

29年度：０％（０件/ ２件）、平成30年度：59％

90（41件/69件 ）、 令 和 元 年 度：67 ％（90件/134件 ）となり、ICT活用率についても、増加傾向となっています。

［施工者数〕

4

複数回ＩＣＴを活用した施工者が約4割

80

７回

10
６回

33社

70

19
５回

60

［受注回数〕

50

三重県発注のICT活用工事の年度別推移
［件］

100%

150

施工者希望型発注件数90%

発注者指定型発注件数

120

活用件数

67%
59％

90

70%

10

60%

0

90件
（16+74） 50%

118件

60

40%

30

0

0%
2件
0件
平成29年度

41件（3+38)
3件

20%
10%

16件

平成30年度

58

３回
２回

35社

27
１回

0
0
平成29年度

平成30年度まで

令和元年度まで

４．ICT活用工事の効果等に関するアンケート調査結果の分析

30%
66件

8

30
20

80%

活用率

４回

91社

40

（平成30年度及び令和元年度に実施した受注者に0%

対する活用効果等に関するアンケート調査結果の

令和元年度

分析）
また、試行対象の発注工事以外でも、舗装修繕（１）土工に係る延べ作業時間

工事における起工測量の安全性を確保するための施工プロセスの①から⑤までの一連の延べ作業

TLSの活用や、海岸工事における人工リーフのブ

時間（人・日）について、従来施工とICT施工を

ロック配置の効率化を図るためのマルチビームを比較すると、平成30年度は、全体で約３割、令和使用した３次元設計の活用など、施工者自らが元年度（R2.10調査）は、平成30年度に比べさら

ICTを活用する自主施工が増加しており、普及へに約１割削減され全体で約４割の削減効果がみらの第一歩が踏み出されています。

れました。

（２）ICT活用工事の経験施工者数（２）建設機械周辺の延べ作業時間

三重県発注のICT活用工事の経験施工者数は、令ICT施工により丁張設置作業がほぼ無くなり、

和元年度末現在で91社（自主施工含む）であり、建設機械周辺での手元作業員が不要となることか

最大４回実施した施工者も見られるなど、複数回

ら、接触事故の危険性が高い建設機械と作業員がICTを活用した施工者が約４割となっています。

錯綜する作業時間について、平成30年度は約６○ICT活用工事の発注件数と活用件数（R2.9.30時点）
発注件数

活用件数

発注者
指定型

施工者
希望型

発注
件数
合計

平 成 29年 度

0

2

2

0

0

0

0

0

－

平 成 30年 度

3

66

69

3

38

41

4

45

59%

令和元年度

16

118

134

16

74

90

12

102

67%

発注者
指定型

施工者
希望型

小計

自主
施工

合計

ＩＣＴ
活用率

2021. 1 Vol. 30 No. 1

9

行 政 topics

令和元年度の土工に係る延べ作業時間（49件）

平成30年度の土工に係る延べ作業時間（41件）

合計：８３．８
ICT施工

7.4 7.6

5.0
5.6

58.2

22%減
46%減

45%減

ICT施工

4.8 9.3

3.2

43.2

4.6

全体で
約３０％削減
22%減

74.2

11.3

60%減

6.4

11.9

従来施工

20.0

40.0

60.0

80.0

①起工測量

②設計データ作成④出来形管理⑤データ納品

60%減

38%減

51%減

14.9

62.9

合計：１１９．３
0.0

全体で約３９％削減31%減

50%減

13.6 13.8

従来施工

合計：６５．１

11.4

合計：１０７．６

単位：人・日
100.0
120.0

0.0

③ＩＣＴ施工

20.0

40.0

60.0

①起工測量

②設計データ作成④出来形管理⑤データ納品

単位：人・日
80.0
100.0

39.9

50.7
3.3

約１２％減少ＩＣＴ施工

約１８％減少ＩＣＴ施工

約５６％減少約７７％減少
48.6

57.3
16.9

14.3

単位：人・日従来施工

従来施工
建設機械作業

0.0

10.0

20.0

建設機械と作業員の錯綜作業
30.0

40.0

120.0

③ＩＣＴ施工令和元年度の建設機械周辺の延べ作業時間（③を実施の４３件）

平成30年度の建設機械周辺の延べ作業時間（③を実施の３３件）

7.5

6.5

50.0

60.0

0.0
70.0

単位：人・日建設機械作業
10.0

建設機械と作業員の錯綜作業

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

割、令和元年度（R2.10調査）は、平成30年度にの大きく分けて３つの理由に分類することができ比べさらに約２割減って約８割減少しており、安ました。

全性の向上に大きく寄与しています。

①については、平成30年度に比べ令和元年度は減少傾向（R2.10調査）となっていますが、引き（３）ICTを活用しなかった理由
施工者希望型のICT活用工事でICTを活用しな続きICT活用工事の「啓発」が必要です。
②についても、平成30年度に比べ令和元年度はかった理由を、系統別に分類したところ、減少傾向（R2.10調査）となっていますが、引き①ICTを活用することによる利益や効果に対して続きICT活用工事の「経験」が出来る取組が必要

懐疑的な理由などから検討しなかった。
②ICT活用工事について積極的に取り組もうと検討しなかった。

③については、平成30年度に比べ令和元年度は増加傾向（R2.10調査）となっており、現場条件③現場条件等からICTを活用できないと判断し
た。
10

です。

による制約を知識や工夫で乗り越えられるように「研鑽」が必要です。

2021. 1 Vol. 30 No. 1

行 政 topics

５．令和２年度の建設ICTへの取組（１）ICT活用工事の試行拡大について（経験）ICTを活用する企業の経験を確保するために、

２）三重県ICT活用工事ガイドブック（案）の拡充
現場の課題に対応したFAQ、県内工事のICT活用事例の紹介等を取りまとめた「三重県ICT活用工事ガイドブック（案）（令和元年９月）」を更新し、様々なノウハウを拡充させ周知を図ってい

ICT活用試行工事を増やし建設企業のICT活用のきます。

受注機会を増加させる必要があることから、ICT

３）ICT推進員の配置活用工事（土工）の試行について、県土整備部がICT活用工事の中には、受発注者双方において発注する建設工事から三重県が発注する建設工事

知識、経験が不足していたことから、ICTの活用に対象を広げました。

が可能であったのに活用されなかったケースや、

また、「三重県ICT活用工事（舗装工）試行要領」等を制定し、舗装工への工種拡大を行いました。（試行対象：施工者希望型によるものとし概
2

監督員がICT活用工事の執行に苦労している様子が見られました。
このため令和元年度より各建設事務所にICT推

ね2,000m 以上の上層路盤工もしくは下層路盤工進員を配置し、ICT活用工事に関する情報の周知の面積を有する工事）

や、課題と問題点、対応策等の共有を行い、現場

さらに、ICTの経験を積み技術の習得が図られることで、様々な現場状況等に対応できるようでのICT推進の核となる職員の育成を行っています。

に、県内のICTの普及状況や国及び他県の状況を鑑み、他工種への試行拡大について検討を行っていきます。

６．おわりに
働き方改革や担い手確保を図るためには、モ（２）ICTの普及促進への取組について（啓発）ノ、行動、知識・経験のデジタル化による建設産（研鑽）

業の効率化、高度化が必要不可欠となっていま

ICT活用工事の普及促進にあたっては、受発注す。

者双方において、現場条件に対応できる知識、経目指すべきはICTの「普段使い」であり、ICT

験がまだまだ不足していることから、ICTの必要の活用が特別な技術ではない「新しい常態」とな性や施策の浸透を図るとともに、人材の育成を図るよう建設生産プロセスの変革を進めていく必要

る必要があります。

があります。

１）受発注者への説明会や研修会等の開催

三重県ではICT活用工事を経験している企業は受発注者への説明会や「ICTソフトウェアのデ

まだまだ少ない状況ですが、既に４回以上経験しモストレーション講習会」「ICT現場体験型見学ている企業もあり、自主的にICTの活用を進めて会（ICT建機の実機体験、UAVやTLS等によるいる企業も増加してきています。このことから、計測の実演）」等を開催します。

「啓発（支援）」「経験（自立）」「研鑽（深化）」に対するそれぞれの課題を検討し、ICTの普及促進のために必要な対応を行っていきます。
まずは、建設業の皆さんにICTを実際に試す、経験をすることで第一歩を踏み出し、有効性を体験し自らの内発的な動機づけにつなげて頂ける様に、建設現場におけるICTの活用を推進していき受注者への説明会ます。

2021. 1 Vol. 30 No. 1

11現場最前線「中津改良工事」開通へ向けての取組み
愛媛県土木施工管理技士会
株式会社 二神組
監理技術者

山下

１．はじめに⑴ 中津改良工事
平成28-29年度

中津改良工事平成30-31年度

中津改良工事

令和元-2年度

橘防災中津改良工事⑵ 国土交通省

四国地方整備局

松山河川国道事務所⑶ 愛媛県上浮穴郡久万高原町中津⑷自平成29年3月2日～至2018：迂回路設置状況

令和2年11月13日

当工事は、一般国道33号の大雨による事前通行規制区間のうち、特に大規模な防災危険箇所の連続する高知・愛媛県境付近で安全性の確保を目的とした橘防災事業の一環として、橘中津トンネルへのアクセス道路整備にあたり国道の通行が制限されるため、国道の南側に迂回路を確保したうえ
で、アクセス道路整備を行う工事であった。課題としては、用地等の関係から新設アクセス道路整備区間内終点側に、迂回路終点側端が取り付くた

2019年 アクセス道路整備状況

め迂回路撤去後、一般交通を確保しつつ新規路線を築造するプロセスが問題となっていた。

2020年 橘中津トンネル供用開始前

122021. 1 Vol. 30 No. 1

英一郎

現場最前線用するため、迂回路舗装の維持管理についても留２．現場における課題

意する必要があった。
夏季の高温時には、仮橋鋼材の膨張による迂回①迂回路終点部の切替施工

路舗装へのクラック発生また、施工箇所は山間部※平成30-31年度

中津改良工事につき冬季の温度低下による鋼材伸縮に伴う舗装※令和元-2年度

橘防災中津改良工事の隆起等が懸念され、対策の検討が必要であった。

本工事における迂回路仮桟橋の終点端は、新設

３．対策・工夫

アクセス道路整備区間に接合されており起点側橘
中津トンネル供用段階において2車線供用する必①迂回路終点部の切替施工要があった。
これより、短期間での迂回路桟橋上の交通を新設

１）トンネル供用段階

道路側に切り替えるための検討が必要であった。

トンネル供用段階では、新設アクセス道路整備

また、新設アクセス道路供用後も、迂回路の撤区間と迂回路接合部の間（約60.0ｍ）を暫定縦断

去及び、迂回路接合部の新設アクセス道路構造物

７％にて取り合わす計画としたが、軽量盛土区間の施工について、一般交通を確保しながらの施工の検討や、情報ボックスの再検討等多くの課題をプロセスの検討が必要であった。

克服し、２車線供用を可能とした。
橘中津トンネル供用開始時には、迂回路終点端付近に上記新規アクセス道路を取付たため、新設
アクセス道路へのスムーズな切替を行う事ができました。
２）迂回路撤去～路側構造物施工
迂回路撤去から路側構造物施工完了の間、終日
片側交互通行での作業となりましたが、地域生活に重要な道路の通行確保を最優先に工法検討行いました。
路側構造物においては、プレキャスト擁壁を選定
すると据付作業時に全面通行止めとなり、地域への負担が大きいため、現場打ち擁壁とし小型施工機械
による施工で、交通への影響を最小限としました。
３）嵩上げ施工
暫定縦断区間を新設アクセス道路完成縦断に嵩上げするためには、延長L=140m、最大嵩上げ高新設アクセス道路区間に接合された迂回路終点端部

さH=1.0ｍを一般交通を確保しながら施工する必要があった。

②迂回路仮桟橋の舗装クラック抑制

嵩上げ施工は、路盤材及び、アスファルト合材

中津改良工事にて半車線毎に３段階で施工を行い、一般交通の国道の迂回路（L=118m）として、仮橋仮桟橋

安全確保に努めつつ、新設アクセス道路の完成縦※平成28-29年度

斜張式仮設工法を採用。迂回路供用後、約1年半使断へと嵩上げ施工を完了した。

2021. 1 Vol. 30 No. 1

13

現場最前線
迂回路設置段階から、発注者及び、関係工事関係者と協議を重ね多くの問題点を解消できたことにより無事無災害で新設アクセス道路への切替を実現することができました。

新設アクセス道路嵩上げ施工断面図
通行区分

迂回路舗装クラック抑制対策構造図

側 山
規終側
制日通
片行

４．おわりに

暫定供用
仮桟橋撤去
河側路側擁壁

砕石15～35ｃｍ+表層5ｃｍ 嵩上げ3層※情報ボックス2期施工等含む

４期にわたる工事期間中、発注者及び、関連工※事関係者との多くの協議、連絡調整により、多くの課題を克服することができました。

山側U型側溝
山側 L型側溝
上層路盤工（As安定処理）
基層

片
夜側
間交
開互
放通
行

山
終側
日o
片 r
側河
規側
制通
行

表層
区画線

また、地元住民の方々には、工事期間中のご協力をいただきながら、長期にわたる片側交互通行
等によりご不便をおかけしましたが、この度、愛媛県側アクセス道路整備も全工事無事故・無災害で完成を迎えることができました。
弊社、若手技術者は、このような長期にわたる

供用開始

新設アクセス道路嵩上げ施工フロー図②迂回路仮桟橋の舗装クラック抑制

道路改良工事に携わることができ貴重な経験となりました。特に本工事のような広範囲の施工における測量業務では、ICT施工現場端末アプリ等の新規アクセス道路施工時の迂回路仮桟橋橋面活用により、測量作業の省人力化の中心となっては、W8.0ｍ×L1.0mの覆工板で構成され、夏場の活躍しました。この経験を活かし今後の活躍に期

高温時は、覆工板が隆起し、覆工板上に施工する待しています。

アスファルト舗装にクラックが発生するため、リ

また、私自身本工事のような複合的な現場条件

フレクションクラック抑制シートを覆工板目地上において、改めて事前検討及び、綿密な施工計画に貼付けしクラック発生を防止した。
これにより、の重要性を再認識するとともに、少しでも地域貢１年半の迂回路供用期間中クラックの発生もなく献できるよう、この経験を今後に活かしていきた

一般交通の安全性・安心性を高めることができた。

いと思います。

14

2021. 1 Vol. 30 No. 1

現場最前線

若手技術者の育成

2020.11愛媛県側アクセス道路整備完了

ハートフル通信

トンネルを抜けると、 そこは雪国ニイガタだった（一社）全日本建設技術協会

新潟県

土木部

道路管理課

吉田

あみ

「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」とたび自然災害が起これば、土木で知られる川端康成の名作「雪国」の舞台である部職員は最前線に立ち、現場対応

新潟県は、世界から見ても有数の積雪地帯です。

にあたります。調査、設計、応急

そんな雪国ニイガタで新潟県土木部職員となり、対策、工事…と業務をこなす中多くの経験をしてきました。
「土木は地域を守るで、土地の形成過程で豊富な地下仕事！」はもちろん、「地域を元気に！」をモッ

水と肥沃な土壌がもたらされたこ

トーに日々楽しく仕事をしています。今回はそんとを学び、この経験を生かして地域の子ども達

な雪国ニイガタと土木の魅力を紹介します。

に伝えたいと感じました。そこで防災教育を企◆除雪オペレータの熟練な技術に感動！

画し、キャラクター「地すべりくん」と一緒に、冬の朝は玄関の雪かきから始まる新潟県の山間実験やクイズを通して生まれ育った地域の自然部。通勤、通学前に道路を除雪してくれる道路除と災害について学習する機会を作りました。防雪オペレータ達の姿は、普段なかなか見ることは

災教育を通して生まれ育った地域に興味を持っできません。そこで、世界最強のスゴ技を持つ除てもらえるよう、地すべりくんが日々奮闘して雪オペレータの技を身近で見ることのできるイベいます。

ントを開催しました！その名も「ニイガタ除雪の最後にクイズです。新潟県は日本で一番地す達人選手権」。障害物にブレードが接触しないよべりが多いのですが、それは何故でしょうか⁉

う操縦の正確さを競う「ぎりぎり砂ケーキ落と

ヒントは豊かな雪解け水と美味しいお米、お酒し」のほか、様々な種目で除雪の達人を決める競です！気になる方は是非、新潟県へお越技会です。熟練の技術を近くで観覧している園児し下さい。豊富や児童の声援、家族からの「パパかっこいいー！」

な食べ物と四季が印象的でした。気になる方は、是非YouTube

折々の素晴らしで検索してみてください。

い景色が、あな◆豊かな自然の恵みと土砂災害の関係とは⁉

たをお待ちして新潟県は全国でも土砂災害が多い地域です。ひ

います。

新潟県土木部キャラクター

「こめゆきくん」と「地すべりくん」

2021. 1 Vol. 30 No. 1

15

「オンラインによる現場見学会」の報告
愛知県土木施工管理技士会

愛知県土木施工管理技士会では、コロナ禍のなか

程管理、作業中のピット内や足場上の移動準備、カ密閉、密集、密接の三密が心配されるバス移動でのメラ撮影準備などが３週間で調整ができたことで実現場見学会を中止していましたが、会員の皆さんか現しました。

らの見学会再開の要望に応えてオンラインによる三

今回は、Zoomで現場とサテライト会場を音声と密を避けた見学会を計画しました。これは、バスを画像で結ぶリアルな見学会で、現場ではできるだけ使って現場へ行くストレスもなく新しい技術や工法

多くの場所を紹介できるよう、カメラ（スマホ）をを目の当たりにできる大変良い機会となりました。

複数台準備し、一人が中継している間に他の者が次オンラインでの見学会は全国の技士会のなかでもの見学場所に移動できるよう工夫しました。また、初めての試みであり、ICT化が加速するなかで現場現場担当者が場内（足場上、ピット内等）を移動すも変わってきております。この見学会で取り組んだ

る際は両手が自由になるよう、フレキシブルアーム

手法は、コロナ禍において急激に普及が進んできたにスマホを装着して撮影しました。

テレワークの手段のZoomを利用しており、仕事だ

一方、サテライト会場では、現場の責任者が工事けでなく自宅飲み会でも大活躍をはじめた手段です。

の概要をパワーポイントで説明し、次に現場からの既に一部の現場で活用されているもので、オンラ

映像では、現場担当者に参加者の声を反映させるよ

インの利点は、見学者の受入れやバスの借入れの準

うカメラ位置、ズームアップを音声で指示をしてベ備が不要となることと、臨場では立ち入れない場所

ストのカメラポジションへ誘導しました。

の見学も可能となることです。

オンライン見学会の決定から、開催までの間に、現場が桁や足場などの高所見学の際は、墜落制止

Zoomを用いた事前のリハーサルを数回実施し、現用器具の着用が必要となりますが、カメラでの見学

場からの映像の伝達精度、音声のクリア化の確保、では見学者が着用する必要がなく、安全確保の他、会場のマイクを使用して参加者の声を確実に現場に時間を大幅に節減できるメリットがあります。

届けるなどのテストを繰り返しました。

今回の見学会は㈱安部日鋼工業、矢作建設工業㈱、

現場での撮影に際しては、自撮り棒、カメラの手

鹿島建設㈱の協力で、桁架設、鉄筋組立、ICT建機

持ち、ウェアラブルカメラ、フレキシブルアームへ（マシンコントロール・マシンガイダンス）などの工のスマホ装着での撮影と試行錯誤を重ねました。

16

2021. 1 Vol. 30 No. 1

『オンラインによる現場見学会』の報告

その結果、現場では移動を伴うので危険防止のたがあり大変良かった。」「現場技術者の見せたい場所

め両手はフリーハンドでかつ、カメラはブレの少なを見学者全員が同じ目線で見学できたことは今までい方法が求められ、フレキシブルアームへのスマホの見学会では味わえない有意義なものであった」「こ装着に決定しました。

ちらの要望も反映した見学会であり、従来の見学会

そして、現場では開催に至るまでの間にサテライ
ト会場にいる参加者に、どうすれば現場の説明が分では見ることができなかったまさに見たい場所へ案
内してもらえた」などの意見が寄せられました。

かりやすいか、臨場の雰囲気が伝わるかに加えて、最後に今回の現場見学会は、サテライト会場と現カメラの種類や台数、アングルやズーム、映像切替場をオンラインでつなぎましたが、今後は参加者がえのタイミングや方法、説明と映像のリンク性やオ

事務所や会社に居ながら現場とパソコン・スマホをンラインで聞き取りやすい話し方など、さまざまなつなぐ見学会へと進化させていくことを目指します。

問題点を皆で意見を出し合い、何度もシナリオを書

国土交通省で試行されている、オンラインでの段

き直し、リハーサルを重ねてきました。

階確認、材料確認、立会、そして検査と同じ手法でより良いものを伝えようという現場の皆さんの熱す。また工事監理の伝達手段、検査の手段としてだ

意と工夫の結果が、臨場感あふれるオンライン見学

けでなく、現場の人員不足が進むなかでの現場管理

会を作り上げたのだと思います。

等のより身近な伝達手段としての普及に向けて、今見学会を終了して参加した技術者からは「屋内の回の事例で効果の検証と課題の抽出をして改善点を現場見学と言うことで、違和感を持って参加したが広く提案していきます。

カメラの映像を見て実際に現場に立っている臨場感

動画を愛知県技士会ホームページで配信予定

足場を移動中（Zoomの画像から）

フレキシブルアームへのスマホ装着

現場の画像（Zoomの画像から）

サテライト見学会会場

2021. 1 Vol. 30 No. 1

17

技 士 会
ペ ー ジ

島根県 土木施工管理技士会

島根県の花▶ぼたん

会場と機材の関係で一回の研修会あたり10組

概要（20名）までの規模となりましたが、島根県の出島根県土木施工管理技士会は、会員相互の協力

先事務所ごとに合計13回開催し、参加者は技士会によって、土木施工管理技士の品位と社会的地位

会員、島根県職員あわせて約180名の規模で開催の向上を目指し、かつ建設工事を的確に施工する

することができました。

ために必要な専門知識及びその能力の習得に努め、もって公共の福祉に寄与することを目的として、平
成３年４月16日に設立し、今日に至っております。
県内11支部、281社、会員数は、平成15年度の2,769名をピークに令和元年度末時点には2,148名
まで減少しましたが、その内女性会員数は54名（全体の2.5％）となっております。当技士会の事
務は一般社団法人島根県建設業協会が行ってお参加者からは、「書類作成業務や移動時間の削り、現在は常勤理事を含め７名体制で事務局運営

減になりそう。
」「イメージと違い簡単にできそをしています。

う。
」など好意的に受け止められており、生産性

役員は、会長、副会長４名、専務理事、理事17の向上に向けて、来年度以降も引き続き計画する名、監事２名で構成され、定例の理事会の開催のとともに、未だASPが活用されていない県内市町

他、正副会長による会議や、11支部長による会議

村にも一緒に研修会への参加を働きかけていく予等を開催しております。

定です。

技士会活動状況〇現場見学会〇研修会事業
これら現場見学会等の他、例年県内３カ所で研修会を行っています。島根県の出前講座の活用を

活動の柱の一つである現場見学会事業を毎年９中心に毎年テーマを変えながら開催しています。

月に開催しております。最近は、島根県内を縦断

昨年度は「ICT施工」「ASPの仕組み」「平成30年する山陰自動車道の工事現場を見学しています。

７月豪雨対応」の他、「働き方改革の取り組み状

特にこの数年は、i-Construction（ICT活用工事）

況」「発注機関との意見交換会の報告」なども関係を中心に見学会を開催しております。

行っております。

今年度は、新型コロナウイルスの感染拡大により、多くの活動が制限されることとなりました。
これまで100名を超える規模で開催していた現場見学会も例外ではなく、今年度はやむを得ず中止することといたしました。
〇ASP体験研修会
新型コロナの関係で、大人数の活動が制限され最後にる中、今年度は現場見学会に代わり、ASP（情報新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、当技

共有システム）の体験研修会を企画いたしました。

士会の活動も制限される中、会員の継続教育（知島根県において令和元年10月からASPの試行が識の向上、研鑽）がなかなか上手くいかないと聞開始されたこともあり、今回は島根県土木部に協力を依頼し、技士会会員と島根県の職員の方が一緒に参加し体験する研修会を企画いたしました。
18

2021. 1 Vol. 30 No. 1

いております。
目的の達成に向け、今後も充実した活動を行っていきたいと考えております。

技 士 会
ペ ー ジ

日本塗装 土木施工管理技士会

東京都の花▶ソメイヨシノ

技士会
みなさん、こんにちは。塗装技士会です。会員が300名程度と少数で、技士会としての単独活動③２級土木施工管理技術検定試験（鋼構造物塗装）
受験準備講習会
国家資格の検定試験に向けて、受験準備講習会を東京、大阪、福岡で開催しています。

はありませんが、（一社）日本橋梁・鋼構造物塗

受験者に求められる鋼構造物塗装の知識を分か

装技術協会と共催で塗装業に従事する方がCPDS

りやすくまとめたテキストを作成し、これによりを取得できる講習会等を開催し、塗装に特化した講習会を開催しています。

会員の技術、知識の向上をサポートしています。

活動状況①技術発表大会
国等のインフラ老朽化対策の取組みの紹介や、塗装に関係する最新の話題を取り上げ、技術発表大会を開催しています。会員以外からも多数の方が参加され、有意義なものとなっています。これまでに22回開催していますが、今年度は残念ながらコロナ禍で中止しました。

④三地区（北海道・東北・北陸）合同研修会
国・自治体からの橋梁長寿命化の取組み紹介
や、塗装塗替え現場における鉛等有害物質塗膜の剥離作業、労働安全対策等、身近な話題を取り上げ、研修会を開催しています。
今年度は中止しました。
⑤高塗着スプレー塗装工法講習会
塗着効率が高く、塗料の飛散が極めて少ない環
境にやさしい工法「高塗着スプレー塗装」の普及のため、講習会等を開催しています。

②火災事故再発防止教育講習会
平成27年２月の首都高速道路の鋼橋塗装塗替え
工事現場で起きた火災死亡事故を踏まえ、塗装作業に従事する方に火災事故の再発防止策を十分理解していただくため開催しています。

今後老朽化するインフラを適切なメンテナンスを実施することにより長寿命化を図り、次世代につな
いでいくことが当会の役割と考えております。
併せて、会員の更なる社会的地位の向上に努めて参ります。

2021. 1 Vol. 30 No. 1

19

JCMからのお知らせ
その１

CPDSインターネット学習の上限が変わります！
2021年4月1日以降申請分より

インターネット学習（形態コード403）の年間取得ユニットの上限が変更になります。
【現状】 年間6ユニット【変更】 学習履歴証明書発行時に年間取得している全体ユニットの５割を超えた分に関しては除外する（小数点は切り上げとする）。
ただし、全体の年間ユニットが12ユニット以下の場合は上限を６ユニットとする（現行同様）。
インターネット学習ユニット最大取得時の比較
20ユニット取得の内訳
現状

6ユニット

14ユニット

10ユニット変更後

10ユニット30ユニット取得の内訳
現状

6ユニット

変更後

24ユニット
15ユニット

15ユニットインターネット学習
対面・ＣＰＤＳ認定オンライン講習、社内研修、映像学習、論文など※個別のユニット数についてのお問い合わせはご遠慮ください。

その２

JCMのシステムが変わります！
2021年4月からJCMのシステムが変わります。
CPDS、監理技術者講習、セミナーなど全システムが対象です。
画面表示だけでなく、ログインや申請方法なども変更となります。

上記やその他の変更等、資料が整った段階でホームページに掲載予定です。

20

2021. 1 Vol. 30 No. 1

編集・発行REPORT
Vol. 30 No. 1 2021. 1
2021年１月１日 発行（隔月1回1日発行）

一般社団法人 全国土木施工管理技士会連合会

Japan Federation of Construction
Management Engineers Associations（JCM）〒102-0076 東京都千代田区五番町6-2ホーマットホライゾンビル1階
TEL. 03-3262-7421（代表） FAX. 03-3262-7420
https://www.ejcm.or.jp/

印刷

第一資料印刷株式会社〒162-0818 東京都新宿区築地町8-7
TEL. 03-3267-8211（代表）技 士 会 の 監理技術者講習
CPDS代行申請！（これら学習履歴の申請手続きは一切不要）
講師による対面講習！（映像講習ではなく）～“現場経験談”が聞ける（ 経験豊か な 地元講師 による講習です）（インターネット申込価格 は 9,500 円！手数料のかからないコンビニ支払 が便利です）●12ユニット ㊟ 取得できます。さらに試験で会場平均点以上得点した方は３ユニット追加。
㊟上限のある形態コードです。４年以内の受講は６ユニットです。

講
都道県 講習地

実施日習

都道県 講習地

令和３年２月19日㈮札幌

令和３年３月５日㈮北海道

令和３年１月22日㈮旭川 令和３年４月７日㈬令和３年５月14日㈮

帯
栃

広

木 宇都宮

山

梨 甲

令和３年６月（調整中）京 東

愛知 名古屋 令和３年７月16日㈮

鳥

取

島

潟 新

潟 令和３年３月17日㈬福井 福井 令和３年４月14日㈬香川 高松 令和３年４月17日㈯
令和３年７月17日㈯広徳山

令和３年２月４日㈭吉 令和３年６月23日㈬宇和島 令和３年７月15日㈭根 出

雲 令和３年４月８日㈭

令和３年２月５日㈮

山

高

媛

松

倉

山 岡

愛

知 高

令和３年４月15日㈭知 令和３年４月１日㈭

令和３年４月28日㈬令和３年６月１日㈫

令和３年７月２日㈮令和３年４月26日㈪宮

令和３年９月28日㈫

令和３年９月17日㈮新

令和３年１月16日㈯取 令和３年２月19日㈮

令和３年１月29日㈮
岡

実施日

鳥

令和３年９月（調整中）

京 令和３年７月16日㈮

都道県 講習地

令和３年９月10日㈮令和３年５月21日㈮東実施日

府 令和３年４月９日㈮

令和３年２月５日㈮令和３年５月28日㈮程

令和３年２月19日㈮令和３年４月９日㈮令和３年６月４日㈮日

令和３年２月25日㈭宮崎 令和３年６月９日㈬崎

令和３年８月４日㈬広島

令和３年４月（調整中）延岡 令和３年６月30日㈬福山 令和３年４月12日㈪都

城 令和３年９月22日㈬島 徳島 令和３年４月24日㈯島

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます
令和3年10月以降の講習日程についてはホームページをご覧ください

お申込みはホームページ「https://www.ejcm.or.jp/training/」
講習・セミナー → 監理技術者講習
HOME
から郵送でのお申込用紙もココからダウンロードできます。

国土交通大臣登録講習実施機関（大臣登録：平成16年7月30日付・登録番号5）
一般社団法人 全国土木施工管理技士会連合会

Japan Federation of Construction Management Engineers Associations（JCM）

電話（代表）03-3262-7421 / FAX03-3262-7420

https://www.ejcm.or.jp

定価250円（税・送料込み）（会員の購読料は会費の中に含む）

2021 JANUARY Vol.30 No.1

お申込みはインターネットからがおトク！

技士会

理技術

・技士会の継続学習制度（CPDS）に学習履歴を簡単に登録できます。
・インターネット申込なら、申請書類を郵送する必要もなく、受講料もお得です。
（https://www.ejcm.or.jp/training/）

2

00
ト

日
日

00

数

10日

10日

認
日

ー

ー

日
承

国土交通大臣登録講習実施機関
16年７月30日

102

0076
03

3262

7423

03

号５

６

２

ー

ト

１

3262

7426

https://www.ejcm.or.jp/

認

４. １

受講申込に必要な書類
（

）

ー
ー
日
（

3.0cm

2.4cm）

６ヶ月以内に撮影した証明用の写真で

ー

三
（

00

）

郵便

9 800
郵便
郵便

４. ２

号

00140

4

260223通

郵便

受講申込書類の提出先
郵
数

４. ３

受講票の送付
ー
日

レ

ー

10日

理技術

交

・

行
行
ー
５年

施

・

地

・
ー

・
ー

日
日

日

10日

日

日

数

（

）
C
12

ト

３
ト数

12

ト

ト

年
C

数
C

1 300
C

3 100

500

C

C
500

年
認
理技術

行
ー
ー

03

3514

4711

号

̶

102-0076

名

東京都千代田区五番町六

籍

二

監理技術者講習申込書在中（一社）全国土木施工管理技士会連合会

監理技術者講習センター
TEL
FAX
携帯

〒

TEL

〒

（
（
（

（

）
）
）

）

年）

年

実施日

行

当講習をどこで知りましたか
１．県技士会から ２．連合会本部から
４．勤務先から ５．その他（

する

しない

日

日

）

３．インターネットから継続学習制度（CPDS）への新規加入（有料）

月

都・道
府・県

月

年

年

月 撮影

粒子の粗い顔写真は不可。

全 面 糊 付 け

欠

※

※

※

状

受講番号

午 後

午 前

出

切 取 り・
コピー可全面糊付け

全国土木技士会

写 真 貼 付 欄

4

2 6 0 2 2 3

0 0 1 4 0

貼付欄

振替払込請求書兼受領証

加入者名

継続学習制度（CPDS）登録番号（発行済の方）

勤 務 先
所 在 地

勤務先名

現 住 所

所属技士会名

メールアドレス本

西暦（昭和・平成

生 年月日

氏

フリガ ナ

講習地

監理技術者講習受講申込書

口座記号番号（キリトリ線）

ホーマットホライゾンビル一階

況