04-007-02 平成13年度

電子入札コアシステム開発コンソーシアム活動報告（平成 13 年度）
１ 活動状況
（１）電子入札コアシステム開発コンソーシアム

ＪＡＣＩＣと SCOPE では、公共発注機関への円滑な電子入札システムの導入を支援するため、平成１３年７月より「電子入札コアシステム開発コンソーシアム」を運営している。

（２）平成１３年度コンソ―シアム活動体制（平成 14 年度体制はこちら）①統括会議
JACIC、SCOPE 及び正会員より構成され、規約の改廃、その他コンソーシア
ムの運営に関する重要事項の審議、決定を行う。
②特別会員会議

特別会員より構成され、コアシステムの開発仕様及び普及方策について意見・要望を行う。
③仕様検討ＷＧ
JACIC、SCOPE 及び正会員より構成され、コアシステム基本計画、要件定義、仕様、導入手順等の検討を行う。
④普及検討ＷＧ
JACIC、SCOPE 及び正会員より構成され、地方自治体等の公共発注機関への普及策の検討を行う。
⑤事務局
コンソーシアムの運営及び公共発注機関への広報等。

（３）会員構成
常時更新されますのでこちらをご覧ください。

（４）会議・ＷＧ別活動状況①コアシステム統括会議
回 数

開催時期

議 題

・設立趣意書・規約（案）
第１回 平成 13 年 7 月 18 日
・今年度の主な活動項目（案）・電子入札コアシステム・ビジネスプラン
第２回

9 月 19 日

第３回 平成 14 年 3 月 27 日

・コアシステム提供条件（案）・コアシステム仕様に対する要求（案）・H１３年度成果報告
・H１４年度の計画

②仕様検討ＷＧ
回 数

第１回

開催時期

議 題

・コンソーシアム開始にあたって・活動体制（案）・開発年次計画（案）（3 ヵ年）
・今年度の主な活動項目（案）平成 13 年 7 月 23 日
・作業項目（案）（案提示時期、決定時期）
・スケジュール（案）・現状システム概要説明書
・電子入札コアシステム要件定義書（案）（第 0 版）

第２回

8月1日

・各社要望事項一覧検討（要件定義書に対して 1 回目）
・業務フロー（案）

第３回

8 月 24 日

・各社要望事項一覧検討（要件定義書に対して２回目）
・公共発注機関入札事務調査の進め方（案）第４回

・公共発注機関入札事務調査取りまとめ結果
・Ａタスクグループ検討結果（機能追加）
9 月 14 日 ・Ｂタスクグループ検討結果（業務範囲、物品調達、処理フロー、連携、情報項目）
・Ｃタスクグループ検討結果（定義、認証、動作確認）

第５回

・Ａタスクグループ検討結果（機能追加）
・Ｂタスクグループ検討結果（業務範囲、物品調達、処理フロー、連携、情報項目）
9 月 21 日 ・Ｃタスクグループ検討結果（定義、認証、動作確認）
・Ｄタスクグループ検討結果（公共発注機関入札業務ヒアリング要望）
・公共発注機関入札事務調査アンケート（案）

第６回

・公共発注機関入札事務調査アンケート集計結果
・電子入札コアシステム要件定義書（案）（第１版）
10 月 26 日
・コアシステムに対する複数認証局について
・用語辞書（第 1 版）

第７回

・電子入札コアシステム平成 13 年度要件定義書（案）第 2.1版
・電子入札コアシステム平成 13 年度インターフェース仕様
11 月 30 日 書（案）第 1.0 版
・電子入札コアシステム平成 13 年度要件定義書付録用語辞書（案）第 2.1 版
・複数認証局公募方法（素案）

第８回

・コアシステム検証手順案
12 月 21 日 ・ＧＵＩガイドライン（案）・新アーキテクチャー

第９回

平成 14 年 1 月 25 日

・インターフェース仕様書（案）第 2.0 版
・ＧＵＩガイドライン（案）第 1.1 版

第１０回

・コアシステム検証手順
2 月 22 日 ・カスタマイズ手順書
・インタフェース仕様書説明

第１１回

・タスクフォース報告・統合ＰＰＩとコアシステム連携
3 月 15 日 ・電子くじ引きアンケート報告
・シンボルマーク案
・次年度計画③普及検討ＷＧ
回 数開催時期

第１回

平成 13 年 7 月 27 日

議 題・販売施策（案）・公共発注機関向け説明資料

第２回・都道府県向け機器構成
8 月 29 日 ・都道府県向けモデル価格
・電子入札コアシステム販売収支計算

第３回

・電子入札によるコスト縮減効果
・マルチプラットホーム化
11 月 28 日
・電子入札システム構築費用試算
・電子入札 e-BISC センター相乗り構想・電子入札実証実験の補助金
・マルチプラットフォーム
12 月 19 日・システム監査の導入
・電子入札導入ガイドライン

第４回

第５回

・複数認証局の応募状況
・実証実験計画及び応募状況
平成 14 年 2 月 20 日 ・導入ガイドライン
・東京都の対応状況
・中核都市参加の対応状況報告
・物品単独時の提供価格
・地方説明会の実施状況
3 月 25 日 ・システム監査の状況報告
・実証実験サポート体制
・次年度計画

第６回④特別会員会議
回数

第１回

第２回

開催時期

議 題

・設立趣意書・規約
平成 13 年 7 月 31 日
・開発年次計画（案）・今年度の主な活動項目（案）・コアシステム提供条件（案）・コアシステムを用いた電子入札システム導入経費の試算（案）
9 月 26 日 ・電子入札導入によるコスト縮減効果の試算（案）・コアシステムの利用有無による電子入札システム導入運営コストの試算比較（案）・公共発注機関入札事務アンケート調査

・公共発注機関入札事務調査アンケート集計結果
・コアシステム販売価格
・電子入札機能要件定義とリリース計画
10 月 31 日
・入札情報サービス機能
・複数認証局の公募
・電子入札実証実験に要する費用試算

第３回

第４回

・電子入札実証実験の補助金
・コアシステム仕様（新アーキテクチャー）
・マルチプラットフォーム化
平成 14 年 1 月 17 日 ・システム監査の導入
・複数認証局の公募
・統合ＰＰＩ導入
・電子入札導入検討ガイドライン

第５回

・統合ＰＰＩの仕様・費用等
・複数認証局の公募結果
・電子入札実証環境の利用
4 月 18 日 ・コアシステムの提供内容
・コアシステムの提供手順
・試算モデルのアンケート結果
・電子入札の国際標準化⑤事務局活動状況
項 目

各種試算

詳 細
・電子入札実証実験に要する費用の試算を実施
・コアシステムを用いた電子入札システム導入費の試算を実施
・県市独立と県下共有による費用比較の試算を実施（パンフレット「電子入札」の「共有サーバによるシステム整備」参照）

・岐阜県実証実験支援（H１３年８月末）
公共発注機関対応 ・４公共発注機関に対する入札業務ヒアリングの実施（栃木県、埼玉県、三重県、岐阜県）

アンケート調査

・公共発注機関入札事務調査アンケート調査実施（工事・コンサル・物品）
・公共発注機関入札事務調査アンケート調査結果集計及び報告
・入札情報サービスアンケート調査実施中

ホームページ開設

・電子入札コアシステム開発コンソーシアムホームページの開設（ＵＲＬ：http//www.cals.jacic.or.jp/coreconso/）

パンフレット作成

・国土交通省 電子入札パンフレット作成（パンフレット「電子入札」参照）
・電子入札コアシステム開発コンソーシアムパンフレット作成（パンフレット「電子入札コアシステムの開発」参照）

シンボルマーク作
成・コアシステムシンボルマークの策定
・今後は特別会員向けにアンケートを実施し、決定版を公表予定

コンソ地方説明会

・中国地区でのコンソーシアム地方説明会（３月８日）
・関東地区でのコンソーシアム地方説明会（３月１３日）（６）国土交通省のコアシステム導入スケジュールについて
平成１４年度にコアシステムを購入し、カスタマイズを行う。
平成１５年度当初から、GPKI に対応した電子入札システムにより運用を開始予定。
平成１５年から直轄事業全案件（44,000 件）を対象に電子入札を実施する予定である。