昭和53年５月29日第三種郵便物承認
通巻第398号

平成29年３月１日発行

JCMマンスリーレポート

MONTHLY REPORTICT検査・監督
山岳トンネル肌落ち防止対策ガイドライン「けんせつ小町」による都市土木の施工管理

一般社団法人

全国土木施工管理技士会連合会

奇数月１回１日発行

3

2017 MARCH
Vol.26 No.2

第３回土木工事写真コンテスト応募作品より★「今日も一日お疲れ様でした。」福井 孝至 様（ヤマト工業株式会社／福井県）
一日の仕事が無事終わり、ふと見た現場からの風景。
当現場の作業用65ｔクローラー
クレーン越しに夕日、川には、家路につくであろう市民の皆さんを載せた大阪市営の渡船。仕事が終わって「ほっとした現場から見た風景です。
」★「トンネルの化粧」森崎 英五朗 様（寿建設株式会社／福島県）
新技術のコンクリート給水養生シ
ステムを利用してトンネルの覆工
コンクリートを仕上げています。
美しい仕上がりに徹底的にこだわ
る現場は美しい。

表紙の写真：第３回土木工事写真コンテスト応募作品『これが噂のサーチャージ』石川 俊哉 様（株式会社玉川組／北海道）
ダム周りの工事中に、何十年単位でしか立ち会えないダム最高水位のサーチャージが見れてラッキーでした。

第５回土木工事写真コンテスト募集スタート！
カッコイイ現場写真をお待ちしてます2017.3 Vol.26 No.2
���行政topics
2

ICT監督・検査について
国土交通省大臣官房

8

技術調査課

山下

眞治

山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドラインの策定について
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課

建設安全対策室

中野

���現場最前線

10 「けんせつ小町」による都市土木工事の施工管理
大塚駅南自転車駐車場（仮称）整備工事
一藤 雪乃（戸田建設株式会社）

���技術トレンド
15 平成28年度実施状況と29年度実施について

2級学科試験の受験チャンス拡大！
（一財）全国建設研修センター土木試験部

���技士会・連合会news
16 平成28年度国交省との意見交換会報告
17 建設体力はアスリートの体幹で～けんせつ体幹体操
18 宮城県土木施工管理技士会
19 京都府土木施工管理技士会
20

どぼく川柳

広告 （一財）建設物価調査会、（一財）地域開発研究所

会 誌 編 集 委 員 会 ・ 幹 事 会（平成29年2月1日現在・順不同）
委 員 長 ────────────────────岩崎福久

国土交通省大臣官房技術調査課
建設システム管理企画室長

委 員（幹事長兼任）───────────────

堤
委

英彰

国土交通省大臣官房技術調査課
課長補佐員

佐々木 昇平 国土交通省土地・建設産業局
建設業課

課長補佐

青山

貞雄

国土交通省水管理・国土保全局
治水課 課長補佐依田秀則

国土交通省道路局国道・防災課
企画専門官

藤田

亨

国土交通省港湾局技術企画課
課長補佐

委

員

委

員（幹事兼任）───────────────

栃木

能夫

農林水産省農村振興局整備部
設計課施工企画調整室 課長補佐

金香

成明 （一社）日本建設業連合会

中野響

厚生労働省労働基準局安全衛生部
安全課建設安全対策室技術審査官

中原博史 （一社）全国建設業協会

牧角修

国土交通省関東地方整備局企画部
技術調整管理官山本

雅也 （一社）日本道路建設業協会

後藤広治

東京都建設局総務部
技術管理課長小林

正典 （一社）全国土木施工管理技士会連合会

委員（幹事兼任）───────────────

幹〔鹿島建設株式会社〕〔飛島建設株式会社〕〔株式会社NIPPO〕
専務理事事─────────────────────

山口勝

埼玉県土木施工管理技士会
技術顧問

矢作

智之

国土交通省関東地方整備局企画部
技術管理課長諏訪博己

東京土木施工管理技士会〔前田建設工業株式会社〕

中村光昭

神奈川県土木施工管理技士会〔株式会社松尾工務店〕

響行 政 topics

ＩＣＴ監督・検査について
国土交通省大臣官房

技術調査課

山下

眞治

第１に「工事目的物の品質確保」として、①２次

１．はじめに

元から３次元設計データを作成にあたっての図面

情報化施工は、情報通信技術の適用により高効による出来形計測は面的な計測データとなるた率・高精度な施工を実現するものであり、工事施

め、出来形が確実で確認が容易に行える。③出来

工中においては、施工管理データの連続的な取得

形を面的に計測することにより品質確保が図れを可能とするものであり、そのため、施工管理にる。④面的な計測結果を用いた図面の作成およびおいては従来よりも多くの点で品質管理が可能と数量算出により品質確保が図れる。また、第２になり、これまで以上の品質確保が期待される。

「業務の効率化」として、①３次元設計データのの照査が確実に行える。②空中写真測量（UAV）

施工者においては、実施する施工管理にあっては、作成による図面の照査が効率化される。②実地検

施工管理データの取得によりトレーサビリティーが査における検査頻度を大幅に削減（ただし、出来確保されるとともに、高精度の施工やデータ管理の形帳票作成ソフトウェア機能要求仕様書が配出さ

簡略化・書類の作成に係る負荷の軽減等が可能となれ、対応したソフトウェアが導入されるまでは実る。また、発注者においては、従来の監督職員によ

地検査を行う）③写真管理基準の効率化が可能。

る現場確認が施工データの数値チェック等で代替可能となるほか、検査職員による出来形・品質管理の規格値等の確認についても数値の自動チェックが今後可能となるなどの効果が期待される。

3．監督職員の実施項目

このため、近年用いられている、レーザース
キャナーや空中写真測量（UAV）を用いた出来形（１）施工計画書の受理・記載事項の確認

管理の監督・検査要領を定めH28年４月より導入

監督職員は、受注者が提出する施工計画書につすることとした。両要領ともほぼ同様であること

いて、従来より記載されている項目に加え、以下から、ここでは空中写真測量（UAV）を用いた出の項目について確認する。

来形管理の監督・検査要領について記載する。
①適用工種の確認
空中写真測量（UAV）による出来形管理を実

２．空中写真測量（UAV）活用のメリット

施する工種について表－１の適用工種に該当して

空中写真測量（UAV）を用いた出来形管理の認をする。

監督・検査での発注者における主なメリットは、
2

2017. 3 Vol. 26 No. 2

いること、および３次元計測範囲、測定項目の確行 政 topics
表－1

編

章

共通編

土工

④撮影計画

適用工種

空中写真測量（UAV）の撮影が安全で確実に計

節

工種

河川・海岸

掘削工

測できる撮影計画となっているかを把握する。

・砂防土工

盛土工

撮影方法 撮影コース、飛行高度、空中写真の重複

編

章

節

工種

共通編

土工

道路土工

掘削工
路体盛土工
路床盛土工

度の計画

計測性能 計画した飛行高度における地上画素寸法（1cm/画素以内）の算定

安全確保 航空機の高航行の安全確保のために作成する「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」許可要件に準じた飛行マニュアル②出来形計測個所、管理基準及び規格値、写真管理基準の確認「管理基準及び規格値」「写真撮影箇所一覧表」に基づき記載されていることを確認する。

（２）基準点の指示
監督職員は、工事に使用する基準点を受注者に指示する。※従来と同様③使用機器・ソフトウェアの確認③−1

UAVおよびデジタルカメラ

空中写真測量（UAV）のハードウェアとして有する計測精度が以下に示す性能と同等以上の計
測性能や測監督職員は、設計図書が２次元図書の場合、設計図書を３次元化することを受注者に指示する。

定精度を有し、適正な保守点検が行（４）工事基準点等の設置状況の把握

われている機器であること。
計測性能：地上画素寸法が1cm ／画素以内
措定精度：±５cm以内
計測性能 撮影計画に従って撮影する際の地上画素数が1cm/画素以内を確保できる記録画素数であることを示すメーカーカタログﾞあるいは機器仕様書

測定精度 必要な測定精度を満たす空中写真測量の結果であることを示す精度確認結果

保守点検 UAVの保守点検を実施したことを示す点（UAV） 検記録③−2（３）設計図書の３次元化の指示

監督職員は、受注者から工事基準点に関する測量成果を受理し、工事基準点が、指示した基準点をもとに設置し、精度管理が適正に行われていることを把握する。※従来と同様
また、標定点や検証点が、指示した基準点ある
いは工事基準点をもとに設置していることを把握する。
（５）３次元設計データチェックシートの確認
監督職員は、３次元設計データが設計図書を基使用するソフトウェア

空中写真測量（UAV）で利用するソフトウェアがに正しく作成さていることを、受注者が確認し提「空中写真測量（UAV）を用いた出来形管理（土工出された「３次元設計データチェックシート」に編）」に規定した機能を有するものであること。

より確認する。
（表－２）

３次元設計データ作成ソフトウェア

なお必要に応じて、３次元設計データと設計図書

写真測量ソフトウェア
点群処理ソフトウェア
出来形帳票作成ソフトウェア
出来形算出ソフトウェア

メーカーカタログ
あるいはソフトウェア仕様書との照合のため、根拠資料の提出を求めることができる。
また、根拠資料は３次元設計データを用いて作成したCAD図面と、設計図書を重ね合わせた資料等に替えることができる。
（図－１）

2017. 3 Vol. 26 No. 2

3

表－２

3次元設計データチェックシート

表－3

様式－１
平成
工

事

年

月

カメラキャリブレーションおよび精度確認試験結果報告書

日名：

受注会社名：
作 成 者：

印

３次元設計データチェックシート
項目

対象

内容

チェック
結果

・監督職員の指示した基準点を使用しているか？
１)基準点及び
工事基準点

全点

・工事基準点の名称は正しいか？
・座標は正しいか？
・起終点の座標は正しいか？
・変化点（線形主要点）の座標は正しいか？

２)平面線形

全延長・曲線要素の種別・数値は正しいか？
・各測点の座標は正しいか？
・線形起終点の測点、標高は正しいか？

３)縦断線形

全延長

・縦断変化点の測点、標高は正しいか？
・曲線要素は正しいか？
・作成した出来形横断面形状の測点、数は適切か？

４)出来形横断面形状

全延長

・基準高、幅、法長は正しいか？

３次元・入力した２）～４）の幾何形状と出力する３次元設計データは同一となっているか？

・出来形計測対象点の記号が正しく付与できているか？
５)３次元設計データ※1 各チェック項目について、チェック結果欄に“○”と記すこと。
※2 受注者が監督職員に様式－１を提出した後、監督職員から様式－１を確認するための資料の請求があった場合は、受注者は以下の資料等を速やかに提出するものとする。
・工事基準点リスト（チェック入り）
・線形計算書（チェック入り）
・平面図（チェック入り）
・縦断図（チェック入り）
・横断図（チェック入り）
・３次元ビュー（ソフトウェアによる表示あるいは印刷物）※ 添付資料については、上記以外にわかりやすいものがある場合は、これに替えること
ができる。

図－１

横断図の確認（例）

２次元横断図と３次元設計データを重ね合わせて確認（６）カメラキャリブレーションおよび精度確認
試験結果報告書の把握
監督職員は、受注者が実施した「カメラキャリ
ブレーションンおよび精度確認試験結果報告書」を受理した段階で、出来形管理に必要な測定精度を満たす結果であることを把握する。
（表－３）（７）出来形管理状況の把握
監督職員は、受注者の実施した出来形管理結果（出来形管理図表）を用いて出来形管理状況を把握
する。
（表－４）
4

2017. 3 Vol. 26 No. 2

精度確認試験結果報告書

行 政 topics
表－4

作成帳票例（出来形管理図表）⑥出来形管理図表の確認
検査職員は、測定項目、測定頻度、並びに規格値を満足しているか出来形管理図表で確認する。
バラツキについては、各測定値の設計との離れの規格値に対する割合をプロットした分布図や計測点の分布数を基に判断する。
（図－２）
図－２

バラツキの判断に用いる計測点の分布図

４．検査職員の実施項目（１）出来形計測に係わる書面検査①施工計画書の記載事項の確認

計測点が規格値の50%及び80%以内に収まっている割合で判断

検査職員は、監督職員が実施した施工計画の確
認結果を工事打合せ簿で確認する。

⑦品質管理及び出来形管理写真の確認
検査職員は、出来形管理における工事写真が管②設計図書の３次元化に係わる確認検査職員は、設計図書の３次元化の実施について、工事打合せ簿で確認する。

理項目（撮影項目、撮影頻度、提出頻度）を満たしているか、電子納品で確認する。
出来形管理以外の施工状況及び品質管理等に係わる工事写真の撮影項目については、従来と同様③工事基準点の測量結果
検査職員は、工事基準点・標定点および検証点に、別途「写真管理基準（案）」（国土交通省各地
方整備局）による。

について、受注者から測量結果が提出されていることを工事打合せ簿で確認する。

⑧電子成果品
検査職員は、数量算出の結果等の書類が、「工事完④３次元設計データチェックシートの確認

成図書の電子納品等要領」で定める「ICON」フォ

検査職員は、受注者が確認したチェックシートが提ルダに格納されていることを電子成果品で確認す出されていることを工事打合せ簿で確認する。

る。
（図－３）

⑤カメラキャリブレーション及び精度確認試験結（２）出来形計測に係わる実地検査

果報告書の確認検査職員は、施工データが搭載された出来形管検査職員は、受注者が確認した、報告書が提出さ理用TSやGNSSローバーを用いて、現地で自らが指れていることを工事打合せ簿で確認する。

定した個所の出来形計測を行い、３次元設計データ

2017. 3 Vol. 26 No. 25

の設計面と実測値との標高差が規格値内であるか検査する。
（図－４）また、検査頻度は表- ５のとおりとし、ここでいう断面とは厳格に管理断面を指す
ものではなく、概ね同一断面上の数か所の標高を計測することを想定している。
図－３

表－５
工種

検査頻度

計測個所

確認内容

検査頻度

河川土工 検 査 職 員 が 指 ３次元設計データ １工事に道路土工 定 す る 平 場 上 の設計 面と実 測 つき１断面
あるいは天端上 値との標高較 差の任意の箇所 または水平較差

工事完成図書の電子納品要領

５．おわりにICT機器を活用し、３次元設計データを用いた検査は、受発注者双方にとって、大幅な業務省力化を図ることが可能となる。例えば完成検査にあたり、受注者は施工延長40mにつき１箇所毎に、「ICON」フォルダに格納されるデータ
・３次元設計データ
・出来形管理資料（出来形管理図表、ビュアーつき３次元データ）
・空中写真測量（ＵＡＶ）による出来形評価用データ
・空中写真測量（ＵＡＶ）による出来形計測データ
・空中写真測量（ＵＡＶ）による計測点群データ
・工事基準点および標定点データ
・空中写真測量（ＵＡＶ）で撮影したデジタル写真

基準高、法長、幅を実測し、その計測値と設計値の比較図表を作成、検査職員は、施工延長200m
につき１箇所以上毎に基準高、法長、幅を計測し、また受注者が作成した設計値と計測値の比較
図表をもって規格値内の確認を行っていた。一方、ICTを活用することで、実地検査は代表１断面の計測と１枚の出来形管理図表をもって規格値内を確認することになる。

図－４

実地検査

① GNSSローバーに３次元設計
データを取り組む

レーザースキャナーや空中写真測量（UAV）

GNSS ローバー

精度の確認」「検査実施時における出来形管理・

出来形計測を行う

品質の確認」等をよく行って頂きたい。

③ ①､②の比較より、設計面と実測値との標高差がローバーに表示され、規格値内に収まっているか確認
Ｅ ○○ｍ

標高差

○○ｍ

今後、更なる機能の開発等技術的発展が期待されるが、その場合、本要領についても開発された機能・仕様に合わせ改訂を行っていく予定として
いる。

Ｎ○○ｍ

表―○

測定箇所

検査頻度

C.L

6

督・検査にあたっては、本要領の主旨、記載内容をよく理解し、「工事着手前における使用機器の② GNSS ローバーにより現地で位置を用いた出来形管理の監督・検査要領を用いた監2017. 3 Vol. 26 No. 2

行 政 topics

山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドラインの策定について
厚生労働省

労働基準局 安全衛生部安全課

建設安全対策室

中野

技術審査官

響

労働安全衛生関係法令を遵守するとともに、本ガ

１．趣旨

イドラインに基づき切羽における肌落ち災害防止対策を講ずることにより、山岳トンネル工事の切羽における労働災害の防止に努めるものとする。

山岳トンネル工事に特有である肌落ち災害は、
被災者の６％が死亡、42％が休業１月以上、66％
が休業４日以上であるなど、一旦発生すると重篤な災害となりやすい。
（図－１、図－２）
厚生労働省では、独立行政法人労働者健康福祉機構労働安全衛生総合研究所の技術資料等をもとに、関係者からも意見を聴取し、昨年12月に山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策

（人）

その他

爆発火災

建設機械

本稿ではガイドラインの骨子を紹介している

自動車

効であると考えられるものを列挙している。

クレーン

ることを規定し、また、肌落ち防止対策として有落盤と、③切羽監視責任者を選任し切羽を常時監視す

土砂崩壊を禁止すること、②肌落ち防止計画を作成するこ

倒壊

35
30
25
20
15
10
5
0

飛来・落下

ガイドラインでは、①原則として切羽への立入

トンネル建設工事の死亡者数（災害の種類別）

墜落に係るガイドラインをとりまとめた。

図－１（平成12年～ 21年までのトンネル建設工事中の死亡者84名の内訳）＊独立行政法人労働安全衛生総合研究所技術資料 No.2 (2012)より

図－２

トンネル建設工事の肌落ち災害の程度（平成12年～ 22年までの肌落ちによる死傷者47名の内訳）

が、皆様には以下のアドレスに掲載されている原文及びパワーポイントによる解説をぜひ参照して不明4%

いただきたい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000149309.html

死亡6%

不休
28%
休業１月
以上36%

２．事業者の責務

休業４日
未満2％

山岳トンネル工事を行う事業者（施工業者）は、
8

2017. 3 Vol. 26 No. 2

休業４日
以上24%

＊（一社）日本トンネル専門工事業協会アンケート（平成24年３月公表）より

行 政 topics
羽から労働者を退避させること。

3．事業者が講ずることが望ましい事項（４）具体的肌落ち防止対策とその選定
具体的防止対策とその選定は、以下の表による。

（１）切羽の立入禁止措置

ガイドラインでは、地山等級を適切に評価し、切羽への立入りを原則として禁止し、真に必要それに応じて切羽の状態に応じて適切と考えられがある場合のみ立ち入らせるようにすること。切る肌落ち防止対策の実施を求めている。一方、地羽における作業はできる限り機械等で行うように山等級が同じであっても、切羽の状態にはかなりすること。

の開きがあり、また、鏡の一部に弱い地山が露出していることもある。このようなことを踏まえ（２）肌落ち防止計画の作成・実施て、適切な肌落ち防止対策を選定することが重要

山岳トンネル工事を行う場合は、事前調査を行である。

うとともに、切羽における肌落ち防止計画等を作成し、関係労働者に周知すること。
計画には、肌落ち防止対策、切羽の監視責任者
による監視項目・監視方法等、退避方法等を含む

４．最後に

こと。
肌落ち防止計画に基づき、一連の作業を適切にトンネルを完成させるために切羽に立ち入ること実施すること。十分な肌落ち対策ができないおそで自らを危険にさらにしている作業員のため、関係れがある場合には、発注者及び設計者と十分検討

者は誠意を持って取り組む必要がある。

を行い、計画を変更すること。

施工業者と発注者が協力しなければ、肌落ち防止対策の効果は限定的なものとなってしまう。本ガ（３）切羽監視責任者の選任等

イドラインの多くは労働安全衛生法に基づく最低基

掘削現場に属する労働者の中から切羽監視責任者を選任し、切羽の状態を監視させること。

準を上回る措置であるが、本ガイドラインが、施工業者及び発注者が肌落ち災害防止に取り組む基盤

切羽監視責任者は、計画に定められた方法により切羽の状態を常時監視し、肌落ちにより被災すとなり、山岳トンネル工事における肌落ち災害が根絶されることを強く期待する。

るおそれがあると判断される場合には、直ちに切表
肌落ち防止対策
鏡吹付け

肌落ち防止対策の選定

地山等級等による肌落ち
その他防止対策の適否
湧水対策
施工性（施工Ⅳ、 Ⅲ、 Ⅱ、 Ⅰ、 としての効果 の容易さ）
変状観察を行う場
人体防護性の高さ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
合の相性
△

○

◎

◎

○＊

◎

◎

△

鏡ボルト

△

△

○

◎

○

△

×

△

浮石落とし

◎

◎

◎

△

◎

◎

△

△

水抜き・さぐり穿孔

○

○

◎

◎

◎

○

×

×

切羽変位計測

×

△

◎

◎

×

○

◎

×

設備的防護対策

△

△

△

△

△

△

△

○

注：◎：最良、○：良、△：可能、×：不適 、○*：水抜き対策を併用することで良2017. 3 Vol. 26 No. 2

9現場最前線「けんせつ小町」による
都市土木工事の施工管理
大塚駅南自転車駐車場（仮称）整備工事 一藤 雪乃（戸田建設株式会社 首都圏土木支店 土木工事部工事課）

転車駐車場を新規に建設するものであり、平成29

１．はじめに

年２月現在、施工中である。
【工事概要】

JR大塚駅周辺は、JR山手線を挟んで街が南北⑴工事に分断されており、南北の交通動線、駅前広場お名：大塚駅南自転車駐車場（仮称）
整備工事

よび駅前駐輪場が不足していたため、駅と街の一

⑵発

注

者：豊島区

体化が図れず、また2,000台を超える自転車が放⑶請負者：戸田建設株式会社

置されていた。この問題を解決するため、豊島区⑷工 事 場 所：豊島区南大塚三丁目33番先と地元住民が一体となって大塚駅周辺整備事業を⑸工期：平成25年10月29日～

進めており、2009年に南北自由通路が開通、2013

平成29年３月15日

年にはJR大塚南口ビルの開業、バス停・タクシー⑹工事内容：開削工法による地下駐輪場新築工事
構造：鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造

プールの整備が完了している。
本工事は大塚駅周辺整備事業の一環であり、収容能力：自転車約700台

JR大塚駅南口駅前広場の地下に約700台収容の自

図－1

10

2017. 3 Vol. 26 No. 2

工事箇所全景写真

現場最前線
現場最前線
約2,000m2の新築地下構造物を構築し、地下で商業

２．施工概要施設と接続するものである。また施工箇所には下JR山手線の大塚駅は、一日の平均乗降客数が約など、多くの埋設管が存在し、既設構造物への影

水道管（φ800mm）やNTTケーブル（φ50mm）
響がとくに懸念される都市土木工事である。

６万人の都内の主要駅の一つであり、駅前には商業施設や都電荒川線の停車場が併設されている。

このような施工条件のもと、さらに本工事では本工事の施工箇所は、JR大塚駅の商業施設と都現場における女性の活躍推進を図っており、現在

電荒川線が迫る狭隘な範囲であり、駅利用客の動４名の弊社職員のうち、２名が女性職員である。

線を確保しながらの施工が求められた。

本稿では、ICT技術を活用することで、現場業務

本工事の工事内容は、地中連続壁（SMW工）で構築した土留め内部を掘削した後に、延床面積の軽減を図った事例として、女性現場技術者の目線で報告する。

図－２

現場平面図

図－3

躯体断面図

2017. 3 Vol. 26 No. 2

11

３．ICT技術の活用について
近年土木工事分野では、属性情報の付与された３次元図面を設計・施工・維持管理の各フェーズで使用することで、プロジェクトの全体最適化を目的とした「CIM（Construction Information Modeling）」の活用が国の施策として進められている。本工事
で は、 こ れ らCIMの 概 念 の う ち、 と く に 施 工
フェーズに着目し、３次元図面を活用した施工管理による工事の生産性向上と、現場作業の負担軽減を図った。

図－５

躯体モデル

本工事で使用した３次元図面の例として、図－５に本工事の躯体モデル、図－６に地中連続壁と既設埋設管の干渉確認モデルを示す。本工事では、図－４に示すように日々の打合せや施工計画を立案する際、３次元図面を活用することでイメージの共有を図り、円滑な打合せを実現した。
さらに、モデルをパソコン上で確認し、既設構造物との干渉やそれに伴う作業内容の調整をシ
ミュレーションできるため、現場作業の軽減を図ることができた。図－７に本工事の、施工途中段階における第三者の動線シミュレーションを示す。
３次元モデルは、躯体完成図面と写真測量デー
タを統合することで作成し、施工シミュレーショ

図－６

既設埋設管との干渉確認

図－７

動線シミュレーション

ンや打合せ、資材のトレーサビリティー等に活用
した。

図－４

12

施工打合せ状況2017. 3 Vol. 26 No. 2

現場最前線
現場最前線

図－８

現場全景

図－９

全体地形モデル図－10

工事内容説明看板

４．女性の現場管理
建設業界では女性活躍推進が図られており、
2014年には建設業界で働く女性職員に対し「けんせつ小町」という愛称も決められている。そこで今章では、本現場における女性現場技術者
ならではの取組み事例を紹介する。
まず、本現場は女性現場技術者２名の他にも、警備会社の職長が女性であり（図－11）、女性の割合が他現場と比較して大きい。近隣の住民からも特に応援していただいており、それに応えるべく様々な配慮を行った。一例として図－10のように工事内容を説明する看板デザインに拘っている。
次に、一般社団法人日本建設業連合会によって作成された『「けんせつ小町」が働きやすい現場環境整備マニュアルチェックリスト』を参考に、図－12、13に示す独自のチェックリストを作成した。本工事は駅前という立地のため、現場見学等の来客が多いという特徴があり、見学者の中には女性も多かったが、チェックリストを基に図－14のように特に女性用トイレの整備と管理を行う事で、けんせつ小町だけでなく、来客にも喜ばれる現場づくりを行った。

2017. 3 Vol. 26 No. 2

13

図－11

女性警備員と垂れ幕の設置

図－13

チェックリスト内容

図－12

チェックリスト表紙

図－14

女性トイレの設置

５．おわりに近年、少子高齢化や建設業界への入職者の減少により、国の施策として女性の活用やICT技術の活用が進められている。本工事では、都市土木の厳しい現場条件のもと、女性やICT技術を活用し、少ない人員で本年工事の竣工を迎える予定である。今後の建設業界の将来を描く意味でも、本工事の事例が活かされることを願う。
図－15

14

2017. 3 Vol. 26 No. 2

自転車駐車場出入口完成

技術トレンド
平成28年度実施状況と平成29年度実施について

2級学科試験の受験チャンス拡大！
（一財）全国建設研修センター土木試験部

建設業法に基づく１級及び２級土木施工管理技

2．平成29年度実施について

術検定試験は、国土交通大臣指定試験機関である

平成29年度より、２級土木施工管理技術検定（一財）全国建設研修センターが実施しており、（種別「土木」）の学科試験がこれまでの年１回か

平成28年度試験の実施状況と29年度実施予定は次ら年２回の実施となり、受験機会が拡大することのとおりです。

になりました。実施日程は次の通りです。

１．平成28年度実施状況について〈１級〉
申込受付…３月31日（金）～４月14日（金）
学科試験…７月２日（日） 札幌・釧路・青森・仙台・（１）１級土木施工管理技術検定
学科試験

実地試験

日

7月３日（日）

10月２日（日）試 験 会 場

13地区34会場

13地区28会場

受 験 者 数

35,340人

27,846人

合 格 者 数

19,454人

10,219人

合

55.0%

36.7%

試

験

格

率

（２）２級土木施工管理技術検定
試

験

10月23日（日）日【種別：土木】
学科試験

実地試験

20地区46会場

試 験 会 場受 験 者 数

33,992人

34,400人

合 格 者 数

16,422人

10,273人

合

48.3%

29.9%

格

率

【種別：鋼構造物塗装】
学科試験
試 験 会 場

実地試験

４地区４会場受 験 者 数

387人

485人

合 格 者 数

119人

86人

合

30.7%

17.7%

格

率

学科試験

実地試験

４地区４会場受 験 者 数

128人

169人

合 格 者 数

72人

42人

合

56.3%

24.9%

格

率

岡・那覇の13地区で実施

合格発表…８月16日（水）
実地試験…10月１日（日）学科と同じ13地区で実施
合格発表…30年１月16日（火）〈２級〉
申込受付…４月14日（金）～４月28日（金）
学科・実地及び第１回学科試験…10月22日（日）
１級試験実施の13地区に秋田・富山・静岡・松江・高知・鹿児島・熊本（学科のみ）を加えた20地区（種別「鋼構造物塗装｣ ｢薬液注入｣ については札幌・東京・大阪・福岡の４地区）で実施

第１回学科試験合格発表…12月19日（火）
学科・実地試験合格発表…30年２月１日（木）
第２回学科試験（種別 ｢土木｣）申込受付…12月５日（火）～ 30年１月10日（水）
第２回学科試験…30年２月25日（日）
札幌・仙台・東京・新潟・名古屋・大阪・広島・高
松・福岡・那覇の10地区で実施

第２回学科試験合格発表…30年３月23日（金）
２級学科試験の年２回化について、平成29年度
は過渡的な日程となります。平成30年度以降は、【種別：薬液注入】
試 験 会 場

東京・新潟・名古屋・大阪・岡山・広島・高松・福

１回目の試験を６月頃に、２回目の試験は11月頃に実施を予定しています。
その他詳細については、全国建設研修センターのホームページ（http://www.jctc.jp/）等でご確認ください。

2017. 3 Vol. 26 No. 2

15

技士会

NEWS

連合会

平成28年度

国交省との意見交換会（一社）全国土木施工管理技士会連合会（以下県は改善されてきているが、市町村ではまだまだ「連合会」という。）は、平成28年12月６日（火）であるのが実情であることから、地方自治体に向

東京都内において、国土交通省（以下「国交省」

けて「発注関係事務の運用に関する指針」が浸透という。）との意見交換会を開催しました。

するよう国の積極的な関与をお願いしました。

国交省からは、森技監はじめ五道技術審議官、

２．担い手の確保・育成の取り組みについて

七條技術参事官他、多数の幹部の方が出席されまは、 資 格 の 早 期 取 得 が 可した。

能となるよう受験の早期

冒頭、連合会の谷口会長と国交省の森技監のご挨拶がありました。

谷口会長

化や経験年数の短縮など
受験機会のハードルを少谷口会長は「国交省が推しでも下げることや処遇

進 し て い るi-Constrution、の改善として週休２日制

生産性革命に大いに挑戦すに向けての検討を要望しる必要があると考えている

ました。

森技監

が、少し急ぎ過ぎという声

３．今後、維持管理業務が重要となっていくこも聞く。初期の目的を達成とから、維持管理に関する研修会や講習会の開催するためには、量を追いかなどへの講師派遣等の支援や情報の提供をお願いけることなく、規模、地域しました。

を絞って選択し、地に足の着いた丁寧な現場での国交省からは、連合会の提案事項に対して、そコミュニケーションによって浸透をはかり、多く

れぞれの課題に対し、認識はしており、現在、進の方々の理解を得ていくことが肝要だ。生産性革めている施策や今後、取り組んでいくべきことに命の目的は、コスト削減ではなく、経営改善だとついての発言がありました。

いうことを忘れずに、取り組んで行くことが大切だ。」と述べました。

その後の意見交換では、県等技士会長である各理事からは、ｉ-Constructionを含め、現場での森技監は、「将来に備えて、経営をしっかり支

取り組み状況や問題点など、国交省からはそれにえる生産性革命に、皆さんと一緒に取り組んでい関連する発言など、時間が足りなくなるほどの活きたい。若い担い手確保に向けて、元気で明るく発な意見交換が行われました。

働ける環境づくりを行っていきたい。また意見交
換会を通じて現場の声を聞かせてほしい」と述べられました。
今回、連合会からは、担い手３法が改正され約１年半経過した中で、当会会員を対象にアンケー
ト調査を実施した結果を踏まえ、次のような提案を行いました。
１．改正品確法に規定されている「適正な積算や利潤の確保」に関する取り組みについて、国・16

2017. 3 Vol. 26 No. 2

建設体力は“アスリート”の体幹でけんせつ体幹体操徳島県
技イチオ 士会シ！

「以前だったら、この程度の段差は平気だったのに（泣）
」と感じることはありませんか？
アスリート界ではよく耳にする「体幹」ですが 、“建設現場で働く人にとっても体幹は重要！”ということで誕生したのがこの体操。
「技術者には事故のない現場にしていく責任があります。事故を起こせ
ば信用はなくなるし、そのペナルティは会社が負うことになります。ラ
ジオ体操の補完としても最適だし、シェイプアップにも効果てきめん、
女性にもオススメ。加えて業界のイメージアップとなる新しい取組み
で、若い人の入職にも繋がれば！」と話すのは、製作にも関わり、毎朝
職場で体操しているという徳島県技士会の小島専務理事。
企画・監修は、トップアスリートのトレーナーとして活躍中の『体幹動画配信中

トレーニング第一人者／木場克己氏』で、体操モデルはサッカー元日本代表の福西崇史氏。音楽はFUNKY MONKEY BABYSやJUJUの楽曲を手掛ける田中隼人氏が担当するなど、各分野の超一流の方々が建設業を応援してくれています。
そしてサッカー日本代表･長友佑都選手からのメッセージも♡

－初級編－
－上級編－
（2分35秒） （2分40秒）『僕が試合で全力を出せるのも、舞台となるスタジアムはもちろん、みんなが集まり、働き、暮らす街をつくり、守ってくれる建設業の皆さんのおかげと感謝しています。これからも元気で安全に建設業に携わって

けんせつ体幹体操製作委員会
では希望者にDVDを頒布中♪
（1 枚 180円、5 枚から発送）
下記に直接お申込みください
事務局：(一財)建設業振興基金
03-5473-4571

いただくためにも、是非、けんせつ体幹体操を実践してみてください！』
ラジオ体操にはない“レッグリフト”などの要素も入っていることから、積極的に導入する現場が急増中。現場の高齢化が進んでいる今、健康でいつまでも働けるよう怪我をしない体づくりをしていきましょう！

ＣＰＤＳガイドラインが変わります

２０１７年度の継続学習制度（ＣＰＤＳ）ガイドラインは３月中旬よりホームページでご覧になれます
http://www.ejcm.or.jp/new_cpds/cpds3_01.htm

2017. 3 Vol. 26 No. 2

17

技

士

会

宮城県

ペ

ー ジ

☆仙台マーボー焼きそば☆
1970年代頃、仙台市内の中華料理店のまかない

土木施工管理技士会

料理が発祥と言われている仙台マーボー焼そば。
全国区の某テレビ番組で仙台市民のソウルフードとして取り上げられたことをきっかけに、一気に知名度が上がりました。カリカリに焼いた麺にア
ツアツの麻婆豆腐が絡み合う絶品です！
宮城にお越しの際にはこれらグル
メを是非ご賞味く
ださい！！

⿜技士会の活動
当技士会は、技術力向上などに積極的に取り組

⿜宮城のグルメといえば…
☆やっぱり牛タン！！☆

む会員技士のCPDSユニット取得の機会を数多く提供しておりますが、建設産業界における担い手確保に向けた取組として、平成12年度より「土木

牛タンには麦飯とテールスープが欠かせません｡

技術奨励賞」を実施している。

好みで一味や胡椒､ 味噌漬け唐辛子とあわせて食
べると美味ですよ♪ 仙台の牛タン専門店ではそれぞれのこだわりや特徴がありますが､ オス
スメは「芯タン」と呼ばれる牛タンの中でも特にやわらかい部分の厚切りです。
☆はらこ飯☆
牛タンだけではない宮城の絶品グ

この奨励賞は、毎年「土木の日（11/18）」に実ルメと言ったら施する若手技術者に対する表彰制度で、応募資格「はらこ飯」♪

鮭を宮城県建設業協会（県内に本社を有する）に属の煮汁を加えて炊する地元建設会社等に勤務する40歳未満の若手技

い た ご 飯 の 上 に、術者等を対象として、「論文の部」及び「施工の鮭の身とイクラを部」でそれぞれ募集を行い、記念講習、表彰式、のせた宮城県亘理地方の郷土料理で、かの伊達政論文発表会及び受賞者意見交換会を開催してい宗公も気に入られたとか。鮭とイクラのコラボる。
（施工の部の応募者にはCPDSユニットが付

レーションは是非とも味わってほしい一品です。

与されている）18

2017. 3 Vol. 26 No. 2

技

士

会

京都府

ペ

ー ジ

この他にも、七条大橋や琵琶湖疎水など京都には古いインフラが数多く残っており、多くの市民

土木施工管理技士会

生活を今なお支え続けています。

⿜活動紹介～コンクリート構造物実地研修会～
そんな歴史あるインフラが多い京都ですが、他府県と同じくインフラの老朽化・長寿命化は、大きな課題です。当技士会では今年９月、インフラ維持のプロを養成する研究機関である国立舞鶴高専

社会基盤メンテナンス教育センターと連携し『「コンクリート構造物の劣化・損傷」実地研修会』を初開催しました。
研修会では、技術者にとって身近な素材である
コンクリートが劣化する原因と、それに対応する補修補強法を中心に学びました。センターには、
かつて全国の道路で実際に使われたコンクリート片等が研究材料として設置されており、研修内容

⿜歴史ある京都のインフラ ～澱川橋梁～

もそれらを用いてのサーモグラフィ測定やハンマーによる鉄筋探査などフィールドワークに重点

京都は古い文化財が多く残っていますが、古いイを置きました。座学講習が中心だった当技士会にンフラも多く残っています。澱川橋梁は、そのうちとって、実際に見て触れて学べる本研修会は、得の一つです。昭和３年竣工の宇治川に架かる鉄橋

難い貴重な経験でした。

で、京都と奈良を結ぶ近鉄京都線が通っています。

また、終盤には「粗悪なコンクリートはなぜ出

特徴は、162mの長さに１本の橋脚もない橋の来るのか」について講師と受講生30人との間で意構造です。建設当時、橋の周囲が演習場だった帝見交換を行い、学んで体験して発信する研修会と国陸軍が橋脚建設に反対したため、この様な構造なりました。

になり、当時の最新技術をもって建設されました。また、昭和３年11月の昭和天皇御大典に間に合わせる時間的制約もあり、着工～竣工まで半年というスピードで架けられました。
澱川橋梁
実地研修会

⿜京都府技士会の概況
平成４年設立の当技士会は1340名（平成28年末）
先人の労苦が結集したこの橋は、平成12年に国の会員に支えられています。上記実地研修会の他、の登録有形文化財となり、間もなく架橋90年とな

半日・一日の座学講習会、他府県技士会と合同で近る現在も「東洋一のトラス橋」と呼ばれた竣工時

畿地整局との意見交換会を実施しています。今後もの姿のまま供用されています。

会員技術者の能力向上を目指し、活動していきます。

2017. 3 Vol. 26 No. 2

19

ど ぼ く 川 柳

お題⁝お説教・奥さん・愚痴︵はんしんいち︶

説教は文書にしてと新社員
︵素乱風︶

←

新人類説教は書いてとリクエスト

説教も度を過ぎればパワハラに︵さざれいし︶←パワハラと長い説教紙一重

Vol. 26 No. 2 2017. 3
平成29年３月１日 発行（隔月1回1日発行）
編集・発行

建設業だけでなく他業種からの問い合わせも多いという｢けんせつ体幹体操」。自動車販売会社やメーカー工場､ 雪
国の金融機関､ さらには高齢者向け体操として活用したいという地域が増えてきているとか。意外なところからの業
界イメージアップに繋がりそうですね。
（Ｉ）

印刷

2017. 3 Vol. 26 No. 2

まあ聞けと愚痴から入るお説教︵きよ太郎︶

お説教されなくなったらおしまいだ︵山野柘榴子︶←

後 記

A4版への変更後２回目の発行です。前号の会員の感想が気になるところです。ご意見、ご要望は常時受付けていますので色々とお聞かせください。同時に５月号以降は『現場最前線』を各県等の現場レポートへ移行します。改めて募集を行いますが、自社・自身のピーアールとして紙面を活用して欲しいですね！家族も喜ぶと思います。
（Ｓ）

20

説教も
現場終われば糠にクギ

身近なお題だったせいでしょうか、
楽しい句が集まりました♪
お説教されてるうちが花なのよ

お説教悔しいけれどその通り︵カーペンター︶←

悔しいがおっしゃる通りお説教

もう言わぬ心に決めたはずなのに︵今でも青春︶←

愚痴言わぬ決めたつもりのはずなのに説教か愚痴か所長にまた呼ばれ︵かきくけ子︶集←所長また叱言泣きごと愚痴ぼやき編︵皮肉太郎︶

ワンポイントレッスン

工程に
説教時間は
含まれず

︵こころ︶

酒の席
酔ったふりして
言う本音

︵ハチ公︶

愚痴聞いて
くれるはペットの
犬ばかり

︵日本晴︶

しおらしく
聞いてはいるが上の空へそのごま先生 の十一月・十二月の入選

一般社団法人 全国土木施工管理技士会連合会
Japan Federation of Construction
Management Engineers Associations（JCM）〒102-0076 東京都千代田区五番町6-2ホーマットホライゾンビル1階
TEL. 03-3262-7421（代表） FAX. 03-3262-7420
http://www.ejcm.or.jp/
第一資料印刷株式会社〒162-0818 東京都新宿区築地町8-7
TEL. 03-3267-8211（代表）老舗王道の地域開発研究所で合格！土木施工管理技士 受験参考図書２０１７

土木施工管理技術テキスト

セ

コ

カ

ン

２級土木施工管理技士
出題ポイント攻略本

ＮＥＷ！

◆スリムな２分冊にリニューアル！
◆豊富な図表！
◆ポイントをゴシック表記！
◆よみやすい行数目盛！
２冊函入り
ＩＳＢＮ：978-4-88615-309-8
Ｂ５判 708ページ
定価7,560円（本体7,000円＋税）
土木一般編（改訂新版）
ＩＳＢＮ：978-4-88615-310-4
Ｂ５判 382ページ
定価3,780円（本体3,500円＋税）

施工管理・法規編（改訂新版）
ＩＳＢＮ：978-4-88615-311-1
Ｂ５判 326ページ
定価3,780円（本体3,500円＋税）＜もくじ＞
第１章 土工 第２章 建設機械
第３章 コンクリート工第４章 基礎工 第５章 測量＜もくじ＞
第１章 施工管理の概要
第２章 施工計画 第３章 工程管理
第４章 品質管理 第５章 安全管理第６章 環境保全管理 第７章 関係法規

１級（学科）／２級（学科・実地）
土木施工管理技術検定試験
問題解説集録版 ２０１７年版

ＩＳＢＮ：978-4-88615-280-0
Ｂ５判 352ページ
定価3,024円（本体2,800円＋税）

１級（学科）／２級（学科・実地）
ケ イ タ イ も ん

土木施工 傾向と対策問題
改訂第２版
92ｍｍ

178ｍｍ

Ｈ29.3月発行予定
ＮＥＷ！

過去問の決定版！

１級
ＩＳＢＮ：978-4-88615-295-4
Ｂ５判 622ページ
定価4,104円（本体3,800円＋税）

１級
ＩＳＢＮ：978-4-88615-263-3
Ｂ６変 268ページ
定価1,728円（本体1,600円＋税）

２級
ＩＳＢＮ：978-4-88615-296-1
Ｂ５判 約450ページ
定価3,672円（本体3,400円＋税）

２級
ＩＳＢＮ：978-4-88615-264-0
Ｂ６変 210ページ
定価1,512円（本体1,400円＋税）（一財）地域開発研究所 TEL03-3235-3601 FAX03-3235-3612 http://www.ias.or.jp
図書のご購入は、お近くの書店・取扱団体・当研究所のＨＰからご注文ください。
Amazon、セブンネットショッピング、楽天ブックス、TSUTAYAオンラインショッピング、ローチケＨＭＶほかのオンラインサービスからもご注文可能。

2016
年 間JCMベスト川 柳
審査の結果、投稿総数666句の中から次の作品が選ばれました。
おめでとうございます！
最優秀賞

技 士 会 の 監理技術者講習＊今号は川柳教室はお休みします

ＣＰＤＳ代行申請！

講師による対面講習！～“現場経験談”が聞ける
お申込みはインターネットからが おトク！
●１２ユニット㊟取得できます。 さらに試験で会場平均点以上得点した方は３ユニット追加。
これら学習履歴の申 請 手 続 きは一 切 不 要㊟上限のある形態コードです。４年以内の受講は６ユニットです。

●映像講習ではなく、経験豊かな地元講師 による講習です。
●お得なインターネット申込価格は ９５００円！手数料のかからないコンビニ支払が便利です。
講習日時

札幌

4/5（水） 広島

広島

4/6（木） 高知

高知

4/7（金）

旭川

4/7（金）

福山

4/19（水） 徳島

徳島

4/22（土）帯広

4/25（火）広島

6/28（水） 宮崎

宮崎

5/12（金）旭川

5/12（金） 岡山

岡山

4/19（水）札幌

6/9（金） 山口山口

4/19（水）青森

青森

4/15（土） 島根

出雲

4/5（水）

東京

東京

5/19（金） 鳥取

倉吉

6/20（火）http://www.ejcm.or.jp/new_sekou/
kanrikousyuno1.htm

山梨

甲府

4/21（金） 香川

高松

4/15（土）

郵送でのお申込用紙もココから福井

福井

4/4（火） 愛媛

松山

4/12（水）北海道

お申込みは HP から

ダウンロードできます。

一般社団法人 全国土木施工管理技士会連合会

Japan Federation of Construction Management Engineers Associations（JCM）

電話（代表）03-3262-7421 / FAX03-3262-7420

http://www.ejcm.or.jp

定価250円（税・送料込み）（会員の購読料は会費の中に含む）

2017 MARCH Vol.26 No.2

こころ 様

ムリさせて
ムリはするなと
言う上司

︿優秀賞﹀

またひとり 育てた部下を 引き抜かれ︵雨がえる︶

言い訳が うまくなるたび 出世する

︵今でも青春︶︵素乱風︶

困ったら 上司に聞かず 先ずネット

説教も 現場終われば 糠にクギ

︵きよ太郎︶

言い訳は すればするほど 掘る墓穴

︵はんしんいち︶

工程に 説教時間は 含まれず
︵皮肉太郎︶◎どぼく川柳はどなたでも投稿できます。
「お題」もしくは「雑詠」でお詠みください。
ユニットはつきませんが、年間最優秀・優秀賞には賞品を用意しております。
投稿はＨＰからどうぞ http://www.ejcm.or.jp/new_sonohoka/senryu.html