（令和５年１月26日

面談資料１）

参考資料６－２「デジタル安全保護系のソフトウェア共通要因故障への対応」
各原子力事業者の安全対策の実施計画および実施状況について

2022 年 11 月
原子力エネルギー協議会（ATENA）

各原子力事業者は、デジタル安全保護回路のソフトウェア共通要因故障緩和対策を実施するにあたって、対策内容および各プロセス（「有効性評価」、「基本設計」、「詳細設計」、「要件整合報告」、「工事・検査」、「手順書整備」）の完了時期を示した実施計画書を作成し ATENA へ提出した。各原子力事業者は、別紙に示す「基本方針に基づく対応フロー」に従い、責任を持って自律的かつ計画通りに対策を実施する。
今後、各原子力事業者は、半年に一度、それぞれのプロセスの進捗状況を ATENA へ報告する。また、原子力事業者は計画通りに実施できない場合（有効性評価結果に基づく対策内容の変更や、設計進捗により設計及び工事の計画の実施計画を見直す場合などを含む）には理由を付して報告する。
なお、新規制基準適合性審査が未申請のプラント（女川３号、柏崎刈羽１~５号、浜岡５号、志賀１号）は、設置変更許可申請後に実施計画を策定し報告することとしている。
今回は 2022 年度上期の安全対策実施状況確認結果を掲載
赤字：今回完了を確認した個所
青字：今回計画を変更した個所および変更理由

１．PWR プラントの安全対策に係る実施計画（１）北海道電力株式会社

完了時期
主要な対策
泊発電所１号機

泊発電所２号機

泊発電所３号機①ハード対策なし②ソフト対策なし①ハード対策なし②ソフト対策なし①自動緩和機能の追加
・高圧／低圧注入系起動②警報機能の追加
・加圧器圧力異常低（高圧／低圧注入系作動）③手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生時の対応

有効性評価

基本設計

詳細設計

要件整合報告

工事・検査

手順書整備

予定

－－－－

－

－

実績

－－－－－－

予定－－－－－－

実績－－－－－－（変更前）
有効性評価終了後に実施計画を策定し報告（変更前）
有効性評価終了後に実施計画を策定し報告（変更前）
有効性評価終了後に実施計画を策定し報告（変更後）
2023 年 6 月（変更後）
設置変更許可後に実施計画を策定し報告（変更後）
設置変更許可後に実施計画を策定し報告

予定

実績

2022 年 6 月

新規制基準適合性に係る工事完了までに実施※１

新規制基準適合性に係る工事完了までに実施※１

備考（安全保護回路のデジタル化範囲）
・安全保護回路はアナログにて構成（安全保護回路のデジタル化範囲）
・安全保護回路はアナログにて構成（安全保護回路のデジタル化範囲）
・設定値比較機能
・論理演算機能【変更理由】
有効性評価終了に伴う実施計画の見直し

2022 年 6 月※１：実施予定時期は、新規制基準適合性に係る設計及び工事の計画の認可が下り、当該工事完了時期の見通しが立った際に実施計画を策定し報告

1

（２）関西電力株式会社
完了時期
主要な対策
美浜発電所３号機①自動緩和機能の追加
・高圧／低圧注入系起動②警報機能の追加
・加圧器圧力異常低（高圧／低圧注入系作動）③手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生
時の対応

有効性評価

①自動緩和機能の追加
・高圧／低圧注入系起動②警報機能の追加
・加圧器圧力異常低（高圧／低圧注入系作動）③手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生時の対応

予定①自動緩和機能の追加
・高圧／低圧注入系起動②警報機能の追加
・加圧器圧力異常低（高圧／低圧注入系作動）③手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生
時の対応

要件整合報告工事・検査2022 年 6 月

2021 年 10 月

2023 年 8 月

2023 年 10 月
（変更後）
2023 年度（第 27 回定検）2022 年 6 月

手順書整備予定

2022 年 6 月

2021 年 10 月

2022 年 11 月

2023 年 1 月（変更後）
2024 年度（第 20 回定検）2022 年 6 月

2022 年 6 月

2022 年 6 月

ハード対策完了までに実施予定

2023 年度（第 19 回定検）2021 年 10 月

2

（変更後）
2023 年 1 月（安全保護回路のデジタル化範囲）
・設定値比較機能
・論理演算機能【変更理由】
運転計画の変更に伴う
第 20 回定検の完了予
定年度の変更（2023 年度以降に開始する最初の定期事業者検査からの変更なし）（変更前）
2023 年 7 月

2021 年 10 月
（変更後）
2022 年 11 月

実績

（安全保護回路のデジタル化範囲）
・設定値比較機能
・論理演算機能【変更理由】
運転計画の決定に伴う定検回次の明確化

2021 年 10 月

（変更前）
2023 年 5 月
予定

ハード対策完了までに実施予定

備考

2021 年 10 月

（変更前）
2023 年度（第 20 回定検）実績

大飯発電所４号機

詳細設計

（変更前）
2023 年度

実績

大飯発電所３号機

基本設計

ハード対策完了までに実施予定（安全保護回路のデジタル化範囲）
・設定値比較機能・論理演算機能【変更理由】
大飯３号機と並行して詳細設計及び要件整合報告が完了可能となったため

完了時期
有効性評価

主要な対策
高浜発電所１号機①自動緩和機能の追加
・高圧／低圧注入系起動②警報機能の追加
・加圧器圧力異常低（高圧／低圧注入系作動）③手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生時の対応①自動緩和機能の追加
・高圧／低圧注入系起動②警報機能の追加
・加圧器圧力異常低（高圧／低圧注入系作動）③手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生時の対応

詳細設計

要件整合報告工事・検査手順書整備予定

2022 年 6 月

2021 年 10 月

2024 年 3 月

ハード対策完了までに実施予定

2024 年 5 月（変更後）
2024 年度（第 28 回定検）2022 年 6 月

2022 年 6 月

2022 年 6 月（変更前）
2024 年 7 月（安全保護回路のデジタル化範囲）
・設定値比較機能
・論理演算機能（変更前）2024 年度
ハード対策完了までに実施予定

2021 年 10 月
（変更後）
2024 年 3 月

実績【変更理由】
運転計画の決定に伴う定検回次の明確化

2021 年 10 月

（変更前）
2024 年 5 月
予定

備考（安全保護回路のデジタル化範囲）
・設定値比較機能・論理演算機能（変更前）
2024 年度

実績

高浜発電所２号機

基本設計

2021 年 10 月

3

（変更後）
2024 年 5 月（変更後）
2024 年度（第 28 回定検）

【変更理由】（詳細設計及び要件整合報告）
高浜１号機と並行して詳細設計及び要件整合報告が完了可能となったため（工事・検査）運転計画の決定に伴う定検回次の明確化

完了時期
有効性評価

主要な対策
高浜発電所３号機

高浜発電所４号機①自動緩和機能の追加
・高圧／低圧注入系起動②警報機能の追加
・加圧器圧力異常低（高圧／低圧注入系作動）③手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生時の対応①自動緩和機能の追加
・高圧／低圧注入系起動②警報機能の追加
・加圧器圧力異常低（高圧／低圧注入系作動）③手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生
時の対応

基本設計

予定

2022 年 6 月

2021 年 10 月

実績

2022 年 6 月

2021 年 10 月

詳細設計

2023 年 2 月（変更前）
2023 年 8 月

予定

2022 年 6 月

2022 年 6 月

2023 年 4 月（変更前）
2023 年 10 月

工事・検査

手順書整備

2023 年度
ハード対策完了（第 26 回定検） までに実施予定

ハード対策完了までに実施予定

2021 年 10 月

4（変更後）
2023 年 4 月（変更後）
2024 年度（第 25 回定検）

備考
（安全保護回路のデジタル化範囲）
・設定値比較機能
・論理演算機能（安全保護回路のデジタル化範囲）
・設定値比較機能
・論理演算機能（変更前）
2023 年度（第 25 回定検）2021 年 10 月
（変更後）
2023 年 2 月

実績

要件整合報告【変更理由】（詳細設計及び要件整合報告）
高浜３号機と並行して詳細設計及び要件整合報告が完了可能となったため（工事・検査）運転計画の変更に伴う
第 25 回定検の完了予
定年度の変更（2023 年
度以降に開始する最初の定期事業者検査からの変更なし）

（３）四国電力株式会社
完了時期
主要な対策
伊方発電所３号機①自動緩和機能の追加
・高圧／低圧注入系起動②警報機能の追加
・加圧器圧力異常低（高圧／低圧注入系作動）③手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生時の対応

有効性評価

基本設計

予定

2022 年 6 月

2021 年 8 月

実績

2022 年 6 月

2021 年 8 月

詳細設計2024 年 3 月

要件整合報告

工事・検査

手順書整備

備考

2024 年 4 月

2024 年度（第 17 回定検）

ハード対策完了までに実施予定（安全保護回路のデジタル化範囲）
・設定値比較機能
・論理演算機能

工事・検査

手順書整備

備考

ハード対策完了までに実施予定（安全保護回路のデジタル化範囲）
・設定値比較機能
・論理演算機能（４）九州電力株式会社
完了時期
主要な対策
玄海原子力発電所
３号機

玄海原子力発電所
４号機①自動緩和機能の追加
・高圧／低圧注入系起動②警報機能の追加
・加圧器圧力異常低（高圧／低圧注入系作動）③手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生時の対応①自動緩和機能の追加
・高圧／低圧注入系起動②警報機能の追加
・加圧器圧力異常低（高圧／低圧注入系作動）③手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生時の対応

有効性評価

基本設計

予定

2022 年 6 月

2021 年 10 月

実績

2022 年 6 月

2021 年 10 月

予定

2022 年 6 月

詳細設計

2023 年 5 月

2023 年 7 月

2023 年度（第 17 回定検）（変更前）
2023 年 5 月（変更前）2023 年 7 月（変更前）
2023 年度（第 15 回定検）2021 年 10 月
（変更後）
2023 年 12 月

実績

2022 年 6 月

要件整合報告2021 年 10 月

5（変更後）
2024 年 2 月（変更後）
2024 年度（第 16 回定検）

ハード対策完了までに実施予定（安全保護回路のデジタル化範囲）
・設定値比較機能
・論理演算機能【変更理由】
運転計画の変更に伴う工程の見直し（2023 年度以降に開始する最初の定期事業者検査が第15 回定検から第 16 回定検に変更）

完了時期
有効性評価

主要な対策
川内原子力発電所
１号機

川内原子力発電所
２号機①自動緩和機能の追加
・高圧／低圧注入系起動②警報機能の追加
・加圧器圧力異常低（高圧／低圧注入系作動）③手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生時の対応①自動緩和機能の追加
・高圧／低圧注入系起動②警報機能の追加
・加圧器圧力異常低（高圧／低圧注入系作動）③手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生時の対応

基本設計

予定

2022 年 6 月

2021 年 10 月

実績

2022 年 6 月

2021 年 10 月

予定

2022 年 6 月

2021 年 10 月

実績

2022 年 6 月

2021 年 10 月

詳細設計

2022 年 11 月

2022 年 11 月

6

要件整合報告2023 年 1 月

2023 年 1 月

工事・検査

2023 年度（第 27 回定検）2023 年度（第 26 回定検）

手順書整備

備考

ハード対策完了までに実施予定（安全保護回路のデジタル化範囲）
・設定値比較機能
・論理演算機能

ハード対策完了までに実施予定（安全保護回路のデジタル化範囲）
・設定値比較機能
・論理演算機能

（５）日本原子力発電株式会社
完了時期
主要な対策
敦賀発電所２号機①自動緩和機能の追加
・高圧／低圧注入系起動②警報機能の追加
・加圧器圧力異常低（高圧／低圧注入系作動）③手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生
時の対応

有効性評価

予定

実績

基本設計

詳細設計

要件整合報告（変更前）
有効性評価終了後に実施計画を策定し報告（変更前）
有効性評価終了後に実施計画を策定し報告（変更前）
有効性評価終了後に実施計画を策定し報告（変更後）
2023 年 3 月（変更後）
設置変更許可後に実施計画を策定し報告（変更後）
設置変更許可後に実施計画を策定し報告

2022 年 6 月

工事・検査

新規制基準適合性に係る工事完了までに実施※１

手順書整備

備考

（変更前）
工事完了時期の見通しが立った際に実施計画を策定し報告（安全保護回路のデジタル化範囲）
・設定値比較機能・論理演算機能（変更後）
新規制基準適合性に係る工事完了までに実施※１【変更理由】（基本設計、詳細設計及び要件整合報告）
有効性評価終了に伴う実施計画の見直し（手順書整備）記載の統一

2022 年 6 月※１：実施予定時期は、新規制基準適合性に係る設計及び工事の計画の認可が下り、当該工事完了時期の見通しが立った際に実施計画を策定し報告

7２．１ ABWR プラントの安全対策に係る実施計画（１）東京電力ホールディングス株式会社
完了時期
主要な対策※１
柏崎刈羽原子力発電所
６号機

柏崎刈羽原子力発電所
7 号機①警報の設置・ARI 作動・原子炉水位低・原子炉圧力高②手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生時の対応①警報の設置・ARI 作動・原子炉水位低・原子炉圧力高②手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生時の対応

有効性評価

予定

2022 年 10 月

2021 年 4 月

詳細設計要件整合報告

2023 年 1 月

工事・検査

2023 年 1 月

2023 年度以降に開始する最初の定期事業者検査の終了までに実施

2023 年 1 月

2023 年度以降に開始する最初の定期事業者検査の終了までに実施

備考

手順書整備

ハード対策完了に合わせて実施（安全保護回路のデジタル化範囲）
・設定値比較機能
・論理演算機能

2021 年 4 月

実績

予定

基本設計

2022 年 10 月

2021 年 8 月

2023 年 1 月

ハード対策完了に合わせて実施（安全保護回路のデジ
タル化範囲）
・設定値比較機能
・論理演算機能

2021 年 8 月

実績※１：ハードウェア対策は予備評価結果に基づく対策案であり、有効性評価の結果を考慮して決めることとする。
（２）北陸電力株式会社
完了時期
※１

主要な対策
志賀原子力発電所
２号機①警報の設置・ARI 作動・原子炉水位低・原子炉圧力高②手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生時の対応

有効性評価

予定

2022 年 10 月

基本設計

詳細設計

要件整合報告

工事・検査

手順書整備

備考

有効性評価終了後に実施計画を策定し報告

有効性評価終了後に実施計画を策定し報告

有効性評価終了後に実施計画を策定し報告

新規制基準適合性に係る工事完了までに実施※２

工事完了時期の見通しが立った際に実施計画を策定し報告（安全保護回路のデジタル化範囲）
・設定値比較機能
・論理演算機能実績※１：ハードウェア対策は予備評価結果に基づく対策案であり、有効性評価の結果を考慮して決めることとする。
※２：実施予定時期は、新規制基準適合性に係る設計及び工事の計画の認可が下り、当該工事完了時期の見通しが立った際に実施計画を策定し報告
8

（３）中国電力株式会社
完了時期
主要な対策※１
島根原子力発電所
３号機①警報の設置・ARI 作動・原子炉水位低・原子炉圧力高②手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生
時の対応

有効性評価

予定

2022 年 10 月

基本設計

詳細設計

要件整合報告有効性評価終了後に実施計画を策定し報告

有効性評価終了後に実施計画を策定し報告

有効性評価終了後に実施計画を策定し報告

工事・検査

建設中に実施手順書整備

備考

ハード対策完了に合わせて実施（安全保護回路のデジタル化範囲）
・設定値比較機能
・論理演算機能

手順書整備

備考

実績

※１：ハードウェア対策は予備評価結果に基づく対策案であり、有効性評価の結果を考慮して決めることとする。
（４）電源開発株式会社
完了時期
主要な対策※１
大間原子力発電所①警報の設置・ARI 作動・原子炉水位低・原子炉圧力高②手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生時の対応

有効性評価予定

2022 年 10 月

基本設計

詳細設計

要件整合報告有効性評価終了後に実施計画を策定し報告

有効性評価終了後に実施計画を策定し報告

有効性評価終了後に実施計画を策定し報告

工事・検査

建設中に実施実績※１：ハードウェア対策は予備評価結果に基づく対策案であり、有効性評価の結果を考慮して決めることとする。

9

建設中に実施（安全保護回路のデジタル化範囲）
・設定値比較機能・論理演算機能

２．２ BWR プラントの安全対策に係る実施計画（１）東北電力株式会社
完了時期
主要な対策※１
東通原子力発電所
１号機①ハード対策なし②手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生時の対応

有効性評価

予定

2022 年 10 月

実績

女川原子力発電所
２号機①ハード対策なし②手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生時の対応

予定

実績

2022 年 10 月

基本設計

詳細設計

要件整合報告－－有効性評価終了後に実施計画を策定し報告

－－－－－

－

工事・検査

手順書整備

－

有効性評価終了後に実施計画を策定し報告－

有効性評価終了後に実施計画を策定し報告※１：ハードウェア対策は予備評価結果に基づく対策案であり、有効性評価の結果を考慮して決めることとする。

10－－

有効性評価終了後に実施計画を策定し報告

備考（安全保護回路のデジタル化範囲）
・中性子計装に係る設
定値比較機能・放射線モニタに係る設定値比較機能
・温度計装に係る設定値比較機能（安全保護回路のデジタル化範囲）
・中性子計装に係る設定値比較機能
・放射線モニタに係る設定値比較機能
・温度計装に係る設定値比較機能

（２）中部電力株式会社
完了時期
主要な対策※１
浜岡原子力発電所
３号機①ハード対策なし②手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生
時の対応

有効性評価

予定

2022 年 10 月

実績浜岡原子力発電所
４号機①ハード対策なし②手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生
時の対応

予定

2022 年 10 月

実績

基本設計

詳細設計

要件整合報告－－有効性評価終了後に実施計画を策定し報告

－

－－－

－

－

工事・検査

手順書整備

－

有効性評価終了後に実施計画を策定し報告－

有効性評価終了後に実施計画を策定し報告－

有効性評価終了後に実施計画を策定し報告－

備考（安全保護回路のデジタル化範囲）
・下記に係る設定値比
較機能
中性子計装
プロセス放射線モニタ
温度計装（安全保護回路のデジタル化範囲）
・下記に係る設定値比
較機能
中性子計装
プロセス放射線モニタ
温度計装※１：ハードウェア対策は予備評価結果に基づく対策案であり、有効性評価の結果を考慮して決めることとする。
（３）中国電力株式会社
完了時期
主要な対策※１
島根原子力発電所
２号機①ハード対策なし②手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生
時の対応

有効性評価

予定

実績

2022 年 10 月基本設計

詳細設計

要件整合報告－－有効性評価終了後に実施計画を策定し報告

－

－

工事・検査

手順書整備

－

有効性評価終了後に実施計画を策定し報告※１：ハードウェア対策は予備評価結果に基づく対策案であり、有効性評価の結果を考慮して決めることとする。

11－

備考（安全保護回路のデジタル化範囲）
・下記に係る設定値比
較機能
中性子計装（平均出力領域計装）
放射線モニタ（４）日本原子力発電株式会社
完了時期
主要な対策※１
東海第二発電所①ハード対策なし②手順書の整備・ソフトウェア CCF 発生
時の対応

有効性評価

予定

実績

2022 年 10 月

基本設計

詳細設計

要件整合報告－－有効性評価終了後に実施計画を策定し報告

－

－

工事・検査

手順書整備

－

有効性評価終了後に実施計画を策定し報告※１：ハードウェア対策は予備評価結果に基づく対策案であり、有効性評価の結果を考慮して決めることとする。

12－

備考（安全保護回路のデジタル化範囲）
・下記に係る設定値比
較機能中性子計装
放射線モニタ

別紙
NRA

ATENA

意見交換

技術要件書発行

原子力事業者方針
技術要件書公開

計画

提出要求
提出

実施計画確認

実施計画書

実施計画公開実施

・ATENA からの定期的な報告で進捗状況の確認が可能

評価手法
報告
報告

原子力事業者にて公開・問合せたい事項は随時 ATENA に問合 問合せせが可能

設備要求
報告

回答

進捗状況を把握するための公開会合を開催し，その会合で報告を求める

有効性評価書

設備設計（基本設計，詳細設計）
安全性向上評価届出書

NRA へ届出

提出要求

・原子力事業者への原子力規制検査でも実施状況および実施内容の確認が可能

要件整合確認提出

要件整合報告書

要件整合報告書・確認結果公開

進捗状況確認報告

手順書

進捗状況公開完了
完了確認
完了実績公開図１

報告

工事・検査完了
安全性向上評価届出書

基本方針に基づく対応フロー
13

NRA へ届出