昭和53年５月29日第三種郵便物承認
通巻第405号

MONTHLY REPORT

ISO9001活用による品質の信頼性向上～監督・検査業務の効率化～
高速道路リニューアルプロジェクト
初めての床版取替工事

一般社団法人

平成30年５月１日発行

JCMマンスリーレポート

全国土木施工管理技士会連合会

奇数月１回１日発行

5
2018 MAY
Vol.27 No.3

第５回土木工事写真コンテスト応募作品より
★「青空の下で！」五十嵐 勉 様（株式会社 横河ブリッジ）
ケーブルクレーン斜吊工法
山梨県の桂川水系に跨る新院辺
橋の架設状況写真になります。
晴天に恵まれての架設写真です。

★「バックホウ台船の合間から富士山」佐藤 敦 様（高橋建設株式会社／茨城県）

今年の3月に完成した茨城県かすみがうら市戸崎地区での霞ヶ浦の自然再生整備をする工事の作業終了後の風景です。施工時期は冬期で空気が乾いているので天気が良い朝・夕には霞ヶ浦のあちらこちらで富士山を見ることができます。夕方に見る富士山は一日の作業の疲れが吹き飛び、翌日の作業の意
欲が高まります。富士山から現場までは150㎞以上も離れていますが朝の富士山も雄大です。
私が受け持つ工事はほとんどが霞ヶ浦に関連した工事であり特に冬期がほとんどなので毎年この時期になるといつかはこのような写真を撮りたいなと思
い応募しました。

MONTHLY REPORT

2018.5 Vol.27 No.3
���行政topics
2

ISO9001活用による品質の信頼性向上～監督・検査業務の効率化～
国土交通省

大臣官房技術調査課

工事監視官

矢作

智之

���現場最前線
6

高速道路リニューアルプロジェクト 初めての床版取替工事
東京土木施工管理技士会

平川知乃（オリエンタル白石株式会社）

���技士会・連合会news
10

第21回技術報告優秀賞受賞報告

軟弱地盤における沈下板ワンマン計測による時間短縮効果について（一社）北海道土木施工管理技士会
主執筆者 西 清張（株式会社玉川組）

���ハートフル通信
13

女性技術者は「特別」ですか？
一般社団法人

土木技術者女性の会

南朋恵

���技士会・連合会news
14

第5回土木工事写真コンテスト審査結果発表

16神奈川県土木施工管理技士会

17山口県土木施工管理技士会

18

平成30年度セミナー募集案内

表紙の写真：第５回土木工事写真コンテスト最優秀賞作品『光と陰』森崎 英五朗 様（寿建設株式会社／福島県）
夜のトンネル補修工事現場。馬蹄形のトンネルで、光と陰のバランスがきれいだった。様々な建設工事の中で、特に深夜の補修
工事は一般の通常目に触れることがない。注目されることもあまりない、陰の仕事である。しかしこの写真のように、きちんとした仕事をする姿はやはり美しいと思う。
講評
確かに光と陰とのバランスは絶妙ですが、左手前にかすかに見えるような白華（アルカリ成分の融けだした跡）や上半部に見る型枠跡、そして馬蹄形といった形状により、時間までをも表現した作品になりました。土木写真には一般の方や関係者以外にはなかなか見えないものを見せるという役割もあります。ロケーションが絶妙でしたね。 （土木写真家 西山芳一）

行 政 topics

ISO9001活用による品質の信頼性向上～監督・検査業務の効率化～
国土交通省

大臣官房技術調査課

工事監視官
矢作 智之

めて重要な課題であり、平成８年度よりISO9001

１．ISO9001と公共工事の適用により品質保証水準を向上させる仕組みとして有効に機能することを期待しパイロット工事として開始し、効果や課題の抽出等検討しつつ、品質管理・品質保証の国際規格であるISO9001

平成12年度からは、一定の範囲の工事においては、製品を造りだすプロセスに関する規格で、品ISO9001の認証取得を参加資格とするなど、公共

質 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム（QMS: Quality

工事における品質管理マネジメントシステムの有Management System）を確立し、文書化し、そ

効活用の取組みを拡大してきました。

の有効性を継続的に改善するために要求される規

その後、建設業においては、ISO9001の認証取格です。企業などが顧客の求めている要求事項を得が急激に浸透した状況を踏まえつつ、平成16年

満足する製品やサービスを持続的に供給するシス

度からはISO9001の認証取得を入札時の参加資格テムです。

としては求めない制度へと移行し現在に至ってい公共工事については、WTOの「政府調達に関る。また、国土交通省では有資格登録における経する協定」にもとづき、建設市場の国際化の進展

営事項審査としてISO9001等の登録を評価項目にに対応すべく、入札・契約手続きにおいて透明加えるとともに、総合評価方式の入札契約におい性、客観性、競争性の高い制度へと移行していて、企業の能力評価項目においてISO9001の登録る。その中でも公共工事における品質の確保は極を選択することも可能としている。

図１2

2018. 5 Vol. 27 No. 3

公共工事の流れ行 政 topics

図２

経営事項審査項目

３．ISO9001活用モデル工事

公共工事における更なる品質の信頼性の向上を
図３

国際標準化機構が定めた規格図るものとして、改めて、企業の品質マネジメン
トシステムを積極的に活用し、品質マネジメント
マネジメントシステムに基づく検査記録等を監督

２．品質確保の重要性

業務の確認等に置き換え、監督業務の効率化を図る。なお、企業の品質管理システムの運用にあたり品質管理のプロセスを確認する仕組みとして、

その後、日本の社会経済の長引く低迷や公共投第三者機関（ISO認証審査登録機関）の監査を取資額の減少、更には公共工事における過度な価格り入れた、新たなISO9001活用モデル工事を平成

競争の激化による低入札契約が続く中で、品質に29年より実施している。

大きな影響を与えかねない施工不良の事案が多く

第三者機関による監査については、公益財団法

発生するまでに至った。その対応として発注者に

人日本適合性認定協会（JAB）等、国際認定機関

おける適正な品質の確保を図る責務から、不正のフォーラム（IAF）における国際相互承認協定

再発防止を目的に、施工プロセスのチェックなど（MLA）を締結している認定機関が認証した審査

監督・検査業務の強化が行われ、工事の施工にあ登録機関とし、監査の適正化と中立性を確保する

たっては、結果的にISO9001取得企業であってもものとしている。

自社の品質管理マネジメントを十分に活かせる機会が少なくなって来ている状況にあった。
ただし、近年においてはデータ改ざんなど品質に係る不正事案が多発するなど、改めて公共工事
における品質の確保と不正防止対策の取組みが重要視されている。

2018. 5 Vol. 27 No. 33

図４ISO9001活用モデル工事の概念①品質計画書の提出（ロ）トレーサビリティの記録の作成

品質計画書に記載する事項は、品質方針及び品質目標の他、下記の項目としている。
１） 検査計画及び確認・立会（指定工種のみ）
計画（ハ）検査及び試験装置の管理記録の作成③モデル工事の中止等
本モデル工事の実施にあたり、品質計画書の内
容や品質マネジメントシステムの運用状況の監査

２） 監 視・測定（検査）の担当者及び承認者と資格結果等により、継続することが当該工事の品質確保に支障が生じる恐れが確認された場合は、モデ

３） 当該工事における内部監査計画

ル工事の適用を中止し通常の監督業務体制を実施

４） 監視機器及び測定機器管理計画

する。

５） トレーサビリティ管理計画④立入検査

６） 不適合管理計画

当該工事の施工中又は完成後、工事の内容に不②第三者機関による監査の実施
第三者機関による監査は、工事着手の当初段階具合が確認された場合等においては、必要に応じて発注者の立入検査を実施する。

及び工事施工中に実施し、工期が複数年にわたる
場合は、施工中の監査の間隔が１年以上とならな
いこと。
第三者機関による監査は、品質計画書に基づき

４．監督業務の効率化

品質記録から次に掲げる事項を抽出して品質マネ
ジメントシステムの運用状況の監査を行い、不適ISO9001活用モデル工事においては、土木工事合に関する記録があれば、不適合の管理記録及び監督技術基準（案）に基づく監督職員による下記

是正処置記録の内容を確認する。

の事項の確認を、ISO9001品質マネジメントシス（イ）受注者による検査（段階確認に関する検テムに基づき受注企業が作成する検査記録等によ査、出来形及び品質の管理のための検査並
びに写真管理の状況の検査をいう。
）
4

2018. 5 Vol. 27 No. 3

り代替するものとする。
①「指定材料の確認」においては、原則全ての

行 政 topics
材料について、品質・規格の試験、立会い、
または、確認を受注者の検査記録の確認に置き換える。

５．モデル工事による検証②「工事施工の立会い」においては、原則全ての工種において、受注者の検査記録の確認に置き換える。

平成29年度において、トンネル工事及び橋梁下部工事でモデル工事として実施中であるが、新た

ただし、事前に設計図書及び発注者側からに取り入れた品質管理のプロセスである第三者機

置き換えの対象としない工種や、現場条件の関による監査については、モデル工事において効変更等に伴い、受注者側からの申請に基づき率的な運用方法や企業のマネジメントシステムの発注者側が認めた工種については、監督職員

有効性について検証していく予定としている。まの臨場等による「立会い」を受けられる。

た、監督業務の効率化についても、適正な品質確③「工事施工状況の確認（段階確認）」において保及び信頼性の向上に資する検証等を行い、受発は、原則全ての工種・種別・細別の項目にお

注者相互による新たな品質管理システムとしてよいて、受注者の検査記録の確認に置き換える。

り良い制度の構築に向けて改善等を検討していく

ただし、設計変更に係る項目については、ものとしております。

通常の臨場等による「段階確認」を行う。
④「工事施工状況の把握」においては、原則全てにおいて受注者の検査記録等によるものとし、適宜、監督職員は任意の確認を行う。なお、任意の確認については、臨場及び受注者の記録の確認とする。

《お知らせ》「働き方改革・建設現場の週休2日制」Facebookのご案内
国土交通省大臣官房

技術調査課

平成29年11月1日、「働き方改革・建設現場の週休2日制」Facebookページが開設されております。
・Facebook https://www.facebook.com/Syukyu2day/
また、各地方整備局HPにて「建設業の働き方改革の実現に向けて」の取り組みが掲載されております。
合わせてご活用ください。

2018. 5 Vol. 27 No. 3

5

現場最前線
高速道路リニューアルプロジェクト
初めての床版取替工事
東京土木施工管理技士会
オリエンタル白石株式会社
技術部 補修補強チーム

福岡支店

平川

知乃

１．はじめに
最近、『高速道路のリニューアル工事のお知らせ』といったテレビＣＭをよく見ませんか。
高速道路３社（ＮＥＸＣＯ東日本・中日本・西日本）は、高速道路を長期にわたって健全に保つ
ため、大規模更新・修繕事業のビックプロジェク
トを行っている。
私は入社２年目で、このビックプロジェクトの一つである天竜川橋（上り線）床版取替工事に携わることができた。交通規制のバリケードの中で、一体どんな工事が行われているのか、工事経験も少ない私がこの工事で何を感じ、何を思ったのか
その裏側を紹介する。
天竜川橋（上り線）は、中央自動車道の岡谷
ジャンクションから伊北インターチェンジ間に架かる橋梁である（図－１）。本橋の工事は、高速道路の対面通行規制を行いながら、走行面である

図－1

既設の鉄筋コンクリート床版（以下、既設床版）

施工位置図

をプレキャスト・プレストレストコンクリート床版（以下、PCaPC床版）に取替えることで、橋の２．床版取替工事について耐久性を向上させる工事であった。

私は、床版取替工事について資料でしか見たことがなく、現場経験もなかった。そのような中で、 約100mの 既 設 床 版 を 撤 去 し て、 新 し い
PCaPC床版に取替える一連の工事を短い交通規制期間で無事にやり遂げられるのかとても不安だった。

6

2018. 5 Vol. 27 No. 3

現場最前線図－２に示す施工フローの中で、私が従事したのは②から⑨までの施工であった。既設床版をPCaPC床版に取替える施工期間は47日間であり、この期間内で、上記の施工を完了する必要があっ
た。

施工フロー
①吊り足場組立図－３ 既設床版剥離②対面通行規制開始
既設床版③アスファルト舗装切削④既設床版切断・剥離・撤去

日間

47⑤プレキャストPC床版架設⑥間詰め床版部・伸縮装置施工
図－４ 既設床版撤去⑦壁高欄・地覆施工⑧床版防水工・舗装工施工⑨対面通行規制解除
図－２ 床版取替工事施工フロー

対面通行規制を開始後、橋面のアスファルト舗
装を切削し、既設RC床版のコア削孔やコンクリー
トカッターによる切断を行い、撤去および搬出するための下準備を段取り良く行った。

図－５ PCaPC床版架設

図－３、４に示すように、剥離機で剥離した既設床版を撤去する際は、コンクリート片が落下しその後、床版の間詰め部を施工し、伸縮装置をないように、既設床版をシートで覆いながら揚重設置した。壁高欄・地覆の施工後は、床版防水、作業を行った。撤去完了後の新しいPCaPC床版

舗装の施工を行い、対面通行の規制を無事解除すの据え付けは、クレーン架設で行い（図－５）、

ることができた（図－６）。

撤去と架設のサイクルを安全に繰り返し、無事に架設作業を終えた。

実際に床版取替工事を経験してみると、職員、作業員の方々が決められた作業を、時間内に正確

2018. 5 Vol. 27 No. 3

7

とは違った緊張感のある経験ができた。
本工事は、図－７および図－８に示すように
9.7kmの延長を規制区間として、対面通行規制を行いながら実施した。休日など交通量が増加すると、規制区間内外で渋滞が発生する。工事中にこのような渋滞だけでなく、交通事故が発生する可能性が懸念されたため、①Webカメラ、②運転者に対する注意喚起として使用した走光型運転支援灯システム（ベクション）、③Bluetoothを用い
図－６

た所要時間算定システム、④モバイルスピードセ

完成写真

ンサー（MSS）などの監視システムを図－９ににやり遂げることに責任を持って取り組んでいる

示すような大型モニターで一括管理を行った。

ことが、心に響く場面であった。

これにより、渋滞や事故等が発生した場合でも、道路管制センターや高速道路警備隊にいち早く報告ができ、重大な事故の発生もなく施工を終

３．規制監視についてえることができた。

私は、施工管理業務に加えて、規制監視も担当
し、対面通行規制を行う際の規制管理の重要性を実感することができた。
事故や渋滞などが発生すると、PCaPC床版が予定通りに運搬されず、コンクリート打設時には、生コン車の到着が遅れてコンクリートの品質が低下するなど、工期遅延や品質低下に影響を及ぼすため、現場との情報共有が非常に重要であった。
また、私が判断した高速道路の渋滞情報を、道路管制センターが、利用者が共有するサイトの渋滞情報ページに反映させる。間違えた情報を報告

図－８

対面通行規制すると、多数の利用者に影響を及ぼすため、工事（上り線）全規制区間約

9.7km

テーパー
テーパー

工事箇所

（下り線）全規制区間約図－７82018. 5 Vol. 27 No. 3

対面通行規制図9.6km

現場最前線図－９

大型モニターによる安全対策としての一括モニタリング

図－11

スペーサー取り付け状況

配置箇所に、描いてもらったスペーサーの写真を

４．現場見学会について貼り付け、自分のスペーサーがどこに配置された

本橋のような、対面通行を伴う工事では、工事を使用し、自分が描いたスペーサーが、コンク内容だけでなく、交通規制に伴う渋滞の発生につリートの中に埋まりながら、目的をしっかり果た

いても地域の方々の理解と協力が必要であった。

しているところを見てもらった。

このため、地元住民や学生などを招いて見学会を

見学者の立場になった目線でわかりやすく説明す実施した。

ることが、より工事に対して興味を持ってもらう

見学会での私の担当は、規制監視の説明であのかわかるように工夫した。また、打設時の動画秘訣なのだと実感する場面であった。

り、なるべくわかりやすいように専門用語は使用
せず、見学者がイメージしやすいように工夫して

５．おわりに説明を行った。

本工事を経験して、現場配属当初の不安な気持
ちがなくなり、短い期間ではあるが工事をやり遂
げたことが大きな自信になった。また、人前で話すことが苦手だった私が、見学会の説明や、現場
職員や作業員と会話をしたことで、以前より自信を持って話すことが出来るようになった。この経
験は、私自身にとって大きなスキルアップになったと感じている。
図－10

地元小学生の見学会

施主とともに行った地元の小学生を招いた見学会では（図－10）、壁高欄の施工時に使用するス

現在、床版取替工事の設計業務に携わっている。床版取替工事の施工や規制監視の経験を設計に活かすとともに、将来、現場の技術者として欠くことのできない存在になりたい。

ペーサーを事前に小学校に持ち込み、それぞれ好きな絵を描いてもらった（図－11）。見学会当日は壁高欄施工後であったため、実際のスペーサー

2018. 5 Vol. 27 No. 3

9

技
第21回

術

技術報告

報

告

優秀賞受賞報告

軟弱地盤における沈下板ワンマン計測による時間短縮効果について（一社）北海道土木施工管理技士会
株式会社玉川組
主 執 筆 者 現場代理人
共同執筆者 監理技術者

１．はじめに
本文は、第21回土木施工管理技術論文・技術報
告の募集で優秀賞を受賞した技術報告です。道路

西
竹樋

清張
満寛

マン（１人）測定し、測定時間も短縮させた。自動追尾の光波測距儀で測定するので、ターゲット板を使用すると自動追尾機能が作用しなくなることと測量精度の点でプリズムを採用した。

工事における軟弱地盤の変位計測をプリズムと自変位杭観測には、定点観測用プリズムを変位杭動追尾の光学測距儀の使用の工夫により、計測時にドリルで穿孔し､ グリップアンカーで固定し､間の大幅な短縮や記録の保存の効率化及び員数の観測した。

削減においてコスト縮減も含め生産性を向上させた施工管理手法として紹介させていただきます。

２．現場における問題点（原文）主な問題点を以下に示す。
①

沈下板計測にはレベルで測定すると測量者と測量助手の２人で行う作業となる。

②

変位杭は光波測距儀とレベルで測定し、沈下板はレベルで測定するので器械が２台必要と

表－１

従来の計測方法

計測箇所

変位量測定箇所高さ

変位杭

アースネイル

アースネイル

沈下板
表－２

沈下板継足管
従来計測方法の改善点

計測箇所

変位量測定箇所

高さ

変位杭

固定プリズム固定プリズム沈下板

固定プリズムなる。
③

器械を２台使用すると移動時間と運搬に労力を必要とする。

④

計測時間が長く、他の作業に支障をきたす。

⑤

ぎりぎりの人数で作業をしているので測量助手の確保が難しい。

３．工夫・改善点と適用結果（原文）（１）工夫・改善点
固定プリズムを変位杭、沈下板に取付けてワン
102018. 5 Vol. 27 No. 3

図－２

変位杭に取付けたプリズム

技 術 報 告

沈下板を固定プリズムで測定するには通常だと（２）時間短縮効果

測量助手にプリズムを持たせて計測する。この方観測時は重機稼働時に実施しているので障害物法だと測定者の他にもう一人必要となり、測量助ありとなり光波測距儀の移動回数が約350mで４手がいなければ計測できない。そこで沈下板蓋に回程度となった。機器は自動追尾システムを使用

プリズムを固定する方法を検討した。固定ミラー

し、後方交会法により測定して90分程度である。

にはM12の雄ネジが固定されているのでナットを作業終了後に計測すれば60分程度で観測できる。

蓋に取付け、プリズムを固定すれば解決する。

又、北海道では11月後半から降雪があるが、自M12の高ナットを必要数用意し、コンクリートボ

動追尾システムを装備した光波の場合、レベル測

ンドでナットを固定し、プリズムを取付けた。プ定が可能な程度の視界が確保出来る降雪であれば

リズム高は、92㎜高くなるので補正した。これに測定は可能である。

より変位杭、沈下板を３次元計測し、光波測距儀からCSV出力した、データを専用ソフトに取り込
み、転記ミスのない施工管理が可能となり事務処
理時間も短縮した。沈下板の平面位置（X,Y座標）も自動で帳票に取り込まれている。

表－３

測定時間

測定方法

40点当り

1点当り

固定プリズム

90分

2.25分

従来

210分

5.25分

表－４

短縮時間（実際の測定回数より）

測定方法

1回当り

60回当り

固定プリズム

90分

90時間

従来

210分

210時間

（３）経費削減効果
今回の現場の測定期間は８月中旬から12月中旬
であり、時間短縮効果は210時間-90時間=120時間となる。120時間÷６時間/日＝20日で20日分の工程短縮で経費削減効果が伴った。
図－３

観測システムソフト画面

表－５

経費削減効果

名称

１日当り

20日

測量技士補

¥25,700¥514,000

測量助手¥25,600¥512,000

合計¥1,026,000

測量機器は現場に備えてあることを前提とし、人件費のみを比較した。
表－６

図－４

蓋に取り付けたプリズム

プリズム等の仮設費控除

名称

金額

人件費

￥1,026,000

仮設費￥400,000

差引¥626,0002018. 5 Vol. 27 No. 3

11

プリズムは全数量50個計上し、２回転用単価とした場合、工期４か月の観測で約60万の経済効果

４．おわりに（原文）がある。また、プリズムは破損するとは考えられ

現地は、プレロード盛土も完了し、12月中旬でないので他の現場での流用を考慮し５回程度の転作業も終了となる。軟弱地盤における計測管理用単価でも良いと考えると約100万の費用対効果

は、今後とも地盤の挙動を管理するうえで重要なである。

作業である。限られた人数の職員体制で作業効率以上から、軟弱地盤管理で地表面沈下管理をプ
リズムによる測定を実施すれば、作業時間の短縮による経済効果が期待でき、初期投資は直に補填できる。

をあげるためにはどうしたらいいかを常に模索しながら可能性を考えて現場を施工している。
特に目新しいものでなくてもその使用方法の工夫により効果が期待できるものもあると思われる。

（４）ヒューマンエラー防止効果
沈下測定を従来方法で職員がレベルで測定し、野帳に記入する作業は、アナログ作業となる。ア
ナログ作業はヒューマンエラーの本質である。この部分を光波測距儀でデジタル化してしまえばエラーはなくなる。
（５）職員数低減効果
経費削減効果には、職員の現場測定作業の20日分だけを見ていますがその他に事務処理（測量計算、ソフトへの入力等）がある。事務処理を含めると工程短縮効果は更に見込める。固定プリズムを使用するシステムを構築することによりワンマン計測が可能となり１名で短時間に計測し、事務処理時間を短縮することにより、変位観測のために職員数を１名増員することなく計測が可能となる。

（JCMコメント）
国土交通省では、建設現場の生産性向上に向けたi-constructionの一環で、ICT機器を活用した測量や土工などを推進している。それは何も大規模な工事だけでなく、このように、既存の機器の使用の工夫により軟弱地盤の変位計測に大きな成果を上げることができた。特に、測量を含め計測分
野ではICT機器の使用により、工夫の余地がまだまだあるのではないかと考えられる。

図－５

12

標準定規図

2018. 5 Vol. 27 No. 3

ハートフル通信

女性技術者は「特別」ですか？
（一社）土木技術者女性の会

南朋恵

北海道支部支部長の南朋恵です。現在は、北海いと感じた」「稼業を継ぐため」「なんとなく」な

道開発局函館開発建設部工務課に工務専門官としど様々な回答があると思います。大変さを聞かれて勤めています。

たら「調整力や管理力を求められる」「代わりが大学を卒業して、地元の建設会社に約５年勤務

利かない」「大きな責任を伴う」「自分の時間が取し、2003年北海道開発局に入局、今年16年目を迎れない」「休みが少ない」「大変だけどやりがいがえました。最初の勤務地は帯広です。３年間高規ある」「自分の携わった構造物が形に残るのはう

格道路の建設に携わり、その後、札幌開発建設部

れしい」なんて回答もあると思います。

へ異動し４年、寒地土木研究所３年、土木研究所

少しずつ増えてきた周りにいる女性技術者たち

３年を経て、2016年４月からの２年間は、再び、も同じです。数が少ないので存在自体、まだまだ

帯広開発建設部で道路工事や災害復旧工事に監督「特別（レア）感」がありますが、質問への回答員として携わっていました。

はきっと男性とそう変わりません。ただ、出産だ

仕事を続けていると「どうして土木の仕事に就

けは女性にしかできないこと（育児は男性にも可いたの？」とか「男社会で仕事をするって大変？」

能です）なので、「仕事をどう続けるか」というとか「どうしたら続けられる？」という質問をよことに関しては男性より多く受けます。男性のみなさんなら、どう回答しまく、長く考えていると思いますか？

す。 女 性 と い う こ と を「 特仕事に就いた理由だけでも「土木に興味があっ別」視しないで、同じ技術者たから」「橋やトンネル、ダムなど大規模構造物

として、接していただけるとを造ってみたかった」「大学で専攻していて面白

うれしいです。

第6回土木工事写真コンテスト
募集開始しました！
１．応募資格：どなたでも応募できますが、写真の著作権を持つ方に限ります。
２．テーマ：土木工事に関する写真で2018年に撮影したもの。合成加工は不可。
（但し、デジタル写真作品のトリミング、自然な濃度や色味の調整可。
）
３．応募条件：過去未発表のオリジナル作品。
４．募集締切：2018年12月31日
あなたの感動の現場写真をおまちしています。
応募作品は専門家を招き、厳正な審査を行い、その後表彰。
入賞、入選作品は、JCMマンスリーレポートや、ポスター、JCMが発行する書籍等へ掲載。
たくさんのご応募をお待ちしております。
詳細はホームページより

 ttp://www.ejcm.or.jp/photo/h
その他の活動 → 土木工事写真
HOME

2018. 5 Vol. 27 No. 3

13

技士会

NEWS

連合会

第5回土木工事写真コンテスト
審査結果発表
応募総数は108作品、今回もたくさんのご応募ありがとうございました。
土木写真家の西山芳一氏をお迎えし、土木写真審査幹事会ならびにマンスリーレポート編集集委員会に於いて厳粛に審査を行い下記の結果となりました。

受賞おめでとうございます!!
◆最優秀賞（賞金５万円）『光と陰』 森崎英五朗 様

（寿建設株式会社/福島）◆優秀賞（賞金１万円）『主役は君たち？』 田中 潔利 様（磯沼建設株式会社/青森）『静寂に包まれた国道１４号上橋梁架設』 山本 一昭 様（株式会社IHIインフラシステム/東京）『ゴールは遠い』 佐藤 智 様（丸運建設株式会社/新潟）『防護のために』 増田 とし雄 様（神奈川）『コンクリートプール』 加藤 政行 様（株式会社伊達建設/神奈川）◆入選（クオカード５千円）『堂々と』 増田 とし雄 様（神奈川）『整地工

表土剥ぎ取り』 三平 廣幸 様（株式会社宮田建設/北海道）『青空の下で！』 五十嵐 勉 様（株式会社横河ブリッジ/千葉）『夜間作業』 多和 裕二 様（東京）『東京湾を浚渫』 多和 裕二 様（東京）『サロマ湖を望む４船団』 山田 寛和 様（株式会社西村組/北海道）
受賞作品はHPよりご覧になれます。
http://www.ejcm.or.jp/photo
HOME

14

その他の活動→2018. 5 Vol. 27 No. 3

土木工事写真

技士会
連合会

NEWS

第５回審査講評
今回は万遍のない工種、地域、季節、撮影時間での作品が揃いました。これぞという満票に近い作品はありませんでしたが、委員全員、優秀賞以
上は見応えがあったように思います。
選評では写真教室のようにもうちょっとどうしたらいい、こうしたらいいと勝手なことばかり言わせていただいていますが、実は土木工事写真コ
ンテストの審査をした後に選評を書かせていただ

西山 芳一氏

くと我ながら勉強にもなりますし、土木写真の難

土木写真家
東京造形大学 デザイン学部写真学科卒「土木を撮る会」事務局長

しさを再度痛感している次第なのです。選べない
天候やライティング（主に日向き）、アングルの制

写真集
土木工事写真には他の撮影とは違った特有の難し 「港湾遺産」埋立浚渫協会（2002年）「タウシュベツ」講談社（2002年）
さがあります。よってプロである私は余裕のある「水辺の土木」INAX出版（2003年）
スケジュール設定、時にはドローンも駆使した徹「トンネル」施工技術総合研究所（2005年）
底したアングル探し、重機などの動きの予知や担 「美しい土木・建設中」パイインターナショナル
（2013年）
当者、作業員との十分な打ち合わせを済ませたう「UNDER CONSTRUCTION」マガジンハウス
えでの撮影開始となります。応募される多くの方（2013年）は現場に従事されている方が多いと思われますが、「鉄道遺構再発見」LIXIL出版（2015年）
いつもの現場であれば天候や撮影時間は自由に選 「激闘」 NEXCO中日本（2016年）
約、架設などでは一時を逃せないタイミングなど

べますし工事に関しては熟知しているので私よりも撮影する環境としては有利でしょう。同じ被写体でも何度もじっくり狙うことが大事です。また
構図などは撮れば撮るほど上達するはずです。
そして土木工事写真の被写体はなにも構造物重機、工法だけではございません。土木は人のために人が作るものですので、工事に携わる人の動きや表情などにももっと目とカメラを向けてください。お忙しい合間での撮影と思われますが、今はフィルム代や現像代もかからない時代ですのでどんどん撮影し、これぞといった作品をじっくり選
んで応募していただければと思います。

2018年

2018. 5 Vol. 27 No. 3

審査風景

15

技

士

会

神奈川県
土木施工管理技士会

ペー ジを見ることが出来ます。
観光でおなかが空いたら横浜中華
街へどうぞ。
県東部は東京湾、南西部にかけては
相模湾に面していて、近 年、圏 央 道の開 通により、横須 賀、鎌 倉、江の中華街

島、湘南海岸など
観光スポットへのアクセスが改善され、埼玉県など県外からの観光客が大幅に増えており⿜かながわって魅力満載じゃん～そうだ
べー（そだねー） ※下線は神奈川の方言
おしゃれでロマンチックな街の横浜、歴史と文化の街鎌倉、サザンで有名な湘南、温泉と豊かな
自然の箱根・・・。地域毎に違う魅力があふれる
神奈川県です。

ます。

江の島と江ノ電

横須賀では日本で唯一日米の艦船を船で見ることが出来る「YOKOSUKA軍港めぐり」、昼は湘
南地区で鮮魚や生シス丼、夜は箱根に宿泊してのんびり温泉旅行はいかがでしょうか？
また、川崎地区には日本の高度経
済成長を支えた京⿜見どころはここ！

浜工業地帯があり、横浜エリアはランドマークタワーをシンボルと現在も日本の物づした「みなとみらい地区」があります。超高層のくりを支えていま

ビルやマンション、ホテルが立ち並ぶ一方、生糸す。最近は工場夜

輸出の置場に使われた赤レンガ倉庫が外観はその景ツアーも話題です。

ままに、内装を改装して現在も活用されています。
ドラマ「あぶない刑事」の撮影に使われた場所なのでファン必見。隣接する関内地区は、全国に先

横須賀⿜神奈川県土木施工管理技士会について
当会は平成６年７月18日に設立し、16支部200

駆けて外国船籍をを超える建設会社の技術者集団です。横浜（関港に受け入れ、当内）にある建設会館において、神奈川県建設業協時の日本における会と連携して事業を運営しており、各種講習会、

西洋文化の発祥のセミナーの開催や優秀な技術者への独自の表彰制

中心となった歴史

度、現場見学会や県技術管理課との懇談会など、もあり、当時の名

会員の技術力の向上やより働きやすい環境をめざ残を残した建築物
16

みなとみらい212018. 5 Vol. 27 No. 3

して日々取り組んでいます。

技

士

会

山口県

ペ

ー ジ

１年。山口県では幕末維新をテーマとした歴史文
化・ゆかりの地、温泉、グルメなど、山口県の魅力をまるごと体感できる観光キャンペーン「やま土木施工管理技士会

ぐち幕末ISHIN祭」を展開しています。

⿜山口ゆめ花博 2018年９月14日～ 11月４日開催
さらに初秋には、山口きらら博記念公園を会場に「第35回全国都市緑化やまぐちフェア

山口ゆめ花博」が開催されるのです。花、緑、公園の新しい魅力にあふれたプログラムに加え、花と緑が作り上げる美しい世界で、心豊かな未来提案を楽
しみ、ファミリーにはここならではのユニークな遊びを満喫していただけると思います。

⿜グルメ
もちろん観光だけでは⿜おいでませ山口へありません。三方を海に本州の最西端に位置する山口県は、三方を海に開かれ、豊かな自然に恵開かれており、約1,500kmにも及ぶ長い海岸線はまれた山口県は、新鮮ないろんな表情を見せてくれています。

海の幸や山の幸の宝庫。

ふくそんな山口県の観たとえば、本場の「ふく光といえば、大自然料理」イカの女王「ケンを満喫するなら、日

サキイカ」
、夏の味覚

本最大級のカルスト「ハモ」、最高級ブランド

台地「秋吉台」や、

地 鶏「 長 州 黒 か し わ 」、

断崖絶壁、奇岩群の人 気 グ ル メ「 瓦 そ ば 」、

絶景から海上アルプスと称される「青海島」。歴

銘菓「外郎」などなど。

史好きの方には、吉田松陰が主宰し多くの逸材をもちろん「獺祭」をはじめ「東洋美人」「雁木」

輩出した「松下村塾」。匠の技に心ひかれるといなどのおいしい地酒も自慢です。

錦帯橋

お お み じまう方には、五連のアーチが美しい日本三名橋のひとつ「錦帯橋」や大内文化の最高傑作と評される

ふく刺し⿜山口県技士会の概況

国 宝「 瑠 璃 光 寺 五 重 塔 」。

平成３年２月に設立された当技士会は、現在

またふらりと歩いてみたい

2,580名の会員と183社の賛助会員によって支えら方には「萩城下町」や「柳れています。会員の技術的能力の向上に努めるべ

井白壁の町並み」などたくく、技術講習会の開催を主体に活動しておりまさんの見所があります。

瑠璃光寺五重塔

⿜明治維新150年 やまぐち幕末ISHIN祭
今年平成30年は、明治維新150年の記念すべきす。なかでも産学官が連携して取り組んでいるコ
ンクリートの品質確保に関する講習会は本年度で12回目を迎え、毎年約400名を超える規模で開催されています。

2018. 5 Vol. 27 No. 3

17平成３０年度 特別ｾﾐﾅｰ●受講料（テキスト代込）技士会員／5,000 円

CPDS 7 ユニット(形態コード 101)

一 般／22,000 円（学習履歴登録手数料は別途）《講習時間》

９：３０～１７：００（昼休み１時間含む）《講習内容》

講師による一方的な講義ではなく、６人程度のグループに分かれて行う演習スタイルです。テキストは講師が用意したものを使用します。

《講師》 ハタコンサルタント㈱代表 降籏 達生 氏

午前.
午前 「ＩＣＴ活用による

午後.
午後 「経営事項審査

評点アップ」

原価低減、工期短縮」〈土木技術者の悩み〉〈土木技術者の悩み〉

 ICT の活用を発注者から求められるが、どのよ  経営事項審査の仕組みがよく分からない
うに対応すれば良いか分からない
 どのようにして施工管理技術者が評点アップに貢献できるか分からない
 ICT の効果がよく分からない
 ICT の活用によるメリット(原価、工程)がどの程度あるのか分からない〈悩みの原因〉 ICT 活用ありきで工事が進められている
 ICT 活用のメリットを実感していない
 ICT と原価、工程との関連が分からない〈悩みの原因〉 経営事項審査を学ぶ機会がない

ⅰ-Construction をはじめとした ICT の活用は 経営事項審査評点は、企業の通知簿です。施工
現場運営の重要課題です。

管理技術者として、評点を上げるためになすべ

一方、ICT 導入そのものは目的ではなく、あく きことを理解することは、会社の業績アップにまで業務の効率化が目的です。

直結します

本セミナーでは、ICT を導入することで、いか 本セミナーでは、施工管理技術者が行うべき評にして原価低減、工期短縮に結びつけるかにつ 点アップのコツを学びます。
いて学びます。

《日程》
講習地

講習日

会場

講習地

講習日

神奈川

６/４㈪ 神奈川県建設会館

大分

８/17㈮ 大分県建設会館

岩手

６/15㈮ 建設研修センター３階

滋賀

８/28㈫ 滋賀県建設会館

山形

６/27㈬ 山形県建設会館３階

栃木

９/４㈫ 栃木県建設産業会館３階大会議室

静岡

７/２㈪ 静岡商工会議所

４階

愛知

９/14㈮ ウィルあいち

高知

７/19㈭ 高知県立ふくし交流プラザ

石川

９/19㈬ 石川県建設総合センター

福井

７/26㈭ 福井県建設会館

新潟

９/20㈭ 新潟県建設会館４階402号室

宮城

７/31㈫ 宮城県建設産業会館

広島

10/11㈭ 広島県ＪＡビル

三重

８/２㈭ 三重県建設産業会館

２階

講堂

４階会議室

会場

10階講堂

平成 30 年度 JCM セミナー

事例から学ぶ「現場の失敗」のしくみ
CPDS 4 ユニット

（形態コード１０1）●受講料（テキスト代込）技士会員／ 4,500 円

講習時間

13：00～16：35

一般／ 8,000 円（学習履歴登録手数料は別途）※午後の半日講習です
使用テキスト：「現場の失敗」平成 29 年再編版（Ｈ30.5 月刊行）

《講師》

堺

逸郎

講義時間：６０分×３コマ（予定）建設工事は屋外での一品受注生産であり、施工時においては予期せぬ施工条件の発生や変動が一般的です。現場に従事する技術者は、日々、限られた時間と情報の中で決断を求められます。当テキストは、日々の努力にもかかわらず発生した「現場の失敗（137 事例）」についてアドバイスを加えるとともに、工種及び失敗要因別に整理しています。個々の事例のみでも参考にな
りますが、全体を一覧することによりおのずと「現場の失敗」のしくみが浮かび上がってきます。当セミナーでは、代表的な事例について更に詳細分析を加えるとともに、全体に共通する「失敗のしくみ」について説明します。施工管理技術者等の「苦い失敗」を繰り返さないための一助となれば幸いです。
ケイヨーエンジニアリング事務所 代表
堺 逸郎 先生
大阪大学工学部土木学科卒
技術士(建設部門）、一級土木施工管理技士、甲種火薬類取扱保安責任者､労働安全コンサ
ルタント(土木）、ダム工事総括管理技術者、
公共工事品質確保技術者(Ⅰ)

《日程》
講習地

講習日

講習地

講習日

静岡

６/５㈫ 静岡商工会議所

会場
４階

石川

８/３㈮ 石川県建設総合センター

山形

６/14㈭ 山形県建設会館３階

高知

８/７㈫ 高知県立ふくし交流プラザ

長野

６/19㈫ 上小建設会館

愛媛

８/８㈬ テクノプラザ愛媛（テクノホール）

福井

６/28㈭ 福井県建設会館

北海道

８/24㈮ 北海道建設会館

兵庫

７/５㈭ 兵庫県民会館

神奈川

９/４㈫ 神奈川県建設会館

千葉

７/10㈫ ホテルポートプラザちば

福岡

９/11㈫ 福岡県土木会館

新潟

７/12㈭ 新潟県建設会館４階402号室

宮城

９/14㈮ 宮城県建設産業会館

大分

７/19㈭ 大分県建設会館

青森

９/20㈭ 青森県観光物産館アスパム

栃木

７/24㈫ 栃木県建設産業会館３階大会議室

広島

９/26㈬ RCC文化センター

徳島

７/27㈮ 徳島県建設センター

愛知

９/28㈮ 名古屋銀行協会

香川

７/31㈫ 香川県土木建設会館

東京

10/25㈭ 東陽セントラルビル ２階ホール

パルテホール
２階

会場

２階

講堂

７Ｆ

平成 30 年度 維持管理セミナー「道路トンネル編」
CPDS 8 ユニット
●受講料（テキスト代込）

形態コード １０３㊟上限のあるコードです

技士会員／ 6,000 円
講習時間
13：20～17：00

一般／10,000 円（学習履歴登録手数料は別途）※静岡会場は 13：00～16：40
使用テキスト：「社会資本維持管理基礎講座Ⅳ 道路トンネル編」《講師》国立研究開発法人 土木研究所(元)職員 講義 ３時間×３コマ(予定)
午後からの
半日講習

《内容》
現在、国内の道路トンネルは約 1 万箇所、4 千 km を超える総延長に達し、年々増加を続けています。昨今、社会資本ストックに対する適切な維持管理が求められている背景のもと、平成 26 年 6 月に国土交通省から道路トンネル定期点検要領が発出されました。今後、財源が制約される中で効率的に維持管理を実施していくた
めには、適切な点検、診断、措置、記録といったメンテナンスサイクルの確立が求められています。
本セミナーでは、トンネルに関する基本的な知識、維持管理を理解するうえで必要となる設計および施工の考え方、近年の点検制度の概要、実際のトンネルの変状等の実態、点検の留意点および診断の考え方等を主に解説するとともに、変状等の調査手法や対策手法に関しても紹介します。

《日程》
講習地

講習日

静岡

７/４㈬ 静岡労政会館

会場

《日程》
講習地

講習日

愛媛

会場

講習地

講習日

６/27㈬ テクノプラザ愛媛（テクノホール）

新潟

10/24㈬ 新潟県建設会館４階402号室

三重

７/11㈬ 三重県建設産業会館

福井

10/31㈬ 福井県建設会館

香川

９/７㈮ 香川県土木建設会館

愛知

11/９㈮ 名古屋銀行協会

滋賀

10/３㈬ 滋賀県建設会館

北海道

11/21㈬ 北海道建設会館

高知10/10㈬ 高知県立ふくし交流プラザ

宮城

12/５㈬ 宮城県建設産業会館

東京

10/19㈮ 調整中

４階会議室

会場

〔注意〕同年度内に同じ内容のセミナーを２回受講することはできません
プログラム※ 講師はハタコンサルタント㈱ 代表 降籏 達生氏です※ 全国土木技士会が印刷するＤＶＤ指定テキストを使用します

http://www.ejcm.or.jp/seminar/
HOME

講習 ・ セミナー→

JCM講習会

編集・発行

一般社団法人 全国土木施工管理技士会連合会

MONTHLY REPORT

Vol. 27 No. 3 2018. 5
平成30年５月１日 発行（隔月1回1日発行）

Japan Federation of Construction
Management Engineers Associations（JCM）〒102-0076 東京都千代田区五番町6-2ホーマットホライゾンビル1階
TEL. 03-3262-7421（代表） FAX. 03-3262-7420
http://www.ejcm.or.jp/

印刷

第一資料印刷株式会社〒162-0818 東京都新宿区築地町8-7
TEL. 03-3267-8211（代表）技 士会 の 監理技術者講習
CPDS代行申請！（これら学習履歴の申請手続きは一切不要）
講師による対面講習！（映像講習ではなく）～“現場経験談”が聞ける（経験豊かな地元講師による講習です）（インターネット申込価格は9,500円！手数料のかからないコンビニ支払が便利です）●12ユニット㊟取得できます。さらに試験で会場平均点以上得点した方は３ユニット追加。
㊟上限のある形態コードです。４年以内の受講は６ユニットです。

講
都道県 講習地

実施日
平成30年６月８日㈮
平成30年９月28日㈮札

幌 平成30年11月16日㈮
平成31年２月15日㈮北海道

平成31年３月５日㈫
旭

川

帯

広

平成30年５月11日㈮

都道県 講習地
新

潟 新 潟

福

井 福

愛

知 名古屋

鳥

井

京 東

京

木 宇都宮

平成30年11月28日㈬梨 甲

府 平成30年12月６日㈭

平成30年７月４日㈬徳

島 徳

島 平成30年11月10日㈯
平成30年７月21日㈯香川 高

松 平成30年10月20日㈯
平成31年１月19日㈯

平成30年７月13日㈮宇和島 平成30年７月11日㈬平成30年11月15日㈭

愛

媛

松

山

山 岡山

高

知 高

福
広

島

平成31年２月６日㈬知 平成30年11月21日㈬平成31年２月５日㈫

平成30年10月12日㈮
平成31年１月10日㈭平成30年10月２日㈫平成30年７月24日㈫

平成30年５月11日㈮岡実施日

平成30年10月24日㈬取 平成31年２月19日㈫宮崎

山 平成30年10月26日㈮平成30年７月31日㈫

宮

崎

都

城 平成30年９月21日㈮

平成30年11月19日㈪平成30年６月22日㈮広島 平成30年10月23日㈫
平成31年１月24日㈭平成30年８月24日㈮山

都道県 講習地

平成31年１月29日㈫鳥

平成30年10月５日㈮
平成30年７月11日㈬平成30年８月１日㈬子 平成30年10月４日㈭平成30年12月７日㈮
栃

実施日

取 米

平成31年２月１日㈮
平成30年７月27日㈮程吉 平成30年６月19日㈫

平成30年５月18日㈮東日倉平成31年１月25日㈮
平成30年11月９日㈮

習

山

口 山

口 平成30年７月19日㈭平成31年２月22日㈮お申込みはHP「http://www.ejcm.or.jp/training/」
講習・セミナー → 監理技術者講習
HOME
から郵送でのお申込用紙もココからダウンロードできます。

国土交通大臣登録講習実施機関

一般社団法人 全国土木施工管理技士会連合会

国土交通大臣登録講習実施機関（大臣登録：平成16年7月30日付・登録番号5）
一般社団法人 全国土木施工管理技士会連合会

Japan Federation of Construction Management Engineers Associations（JCM）

電話（代表）03-3262-7421 / FAX03-3262-7420

http://www.ejcm.or.jp

定価250円（税・送料込み）（会員の購読料は会費の中に含む）

2018 MAY Vol.27 No.3

お申込みはインターネットからがおトク！