確認キー 7547



博物館経営論2022【授業の全体計画】 教室はＡＶ教室です。
第１講 9/29

博物館の構想と計画、提出課題「私が考えたミュージアム」の説明

第２講 10/13

博物館の定義と学芸員の倫理規定、博物館法の改正

第３講 10/20

動物園水族館の法令と飼育基準

第４講 10/27

建築のバリアフリーとユニバーサルデザイン

第５講 11/9

見学：オホーツク流氷館【水３博物館実習の時間に実施】

第６講 11/10

オホーツク流氷館の設立と経営

第７講 11/17

予算と財源、日本の博物館総合調査１

第８講 11/24

資料購入費と研究費、日本の博物館総合調査２

第９講 12/1

展示の進行管理１

第10講 12/8

展示の進行管理２

第11講 12/14

博物館の組織と運営

第12講 12/15

水族館経営の実際：標津サーモン科学館館長講話

第13講 12/22

学芸員の労働実態と任用の将来、課題のQ&A

第14講 【遠隔授業】

博物館の評価と改善１「地域博物館への提言」

第15講 【遠隔授業】

博物館の評価と改善２「ミュージアムが都市を再生する」

休講：10/6、1/12。

第１講

博物館の構想と計画【課題の説明】

参考URL *おすすめ資料
北海道立北方民族博物館「博物館紹介」趣旨、沿革、施設
北海道博物館「北海道博物館について」

http://hoppohm.org/museum/index.htm

http://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/about/

葛西臨海水族園の更新に向けた基本構想* 1.5 MB https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/park/zoo/kouen0063.html
新琵琶湖博物館創造基本計画* 2.2 MB https://www.biwahaku.jp/uploads/h2604lbmvision.pdf
新琵琶湖博物館創造第１期実施設計（案）概要版

https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/1045350.pdf

新琵琶湖博物館創造第２期実施設計（案）概要版

https://www.shigaken-gikai.jp/voices/GikaiDoc/attach/Nittei/Nt7541̲03-2.pdf

新たな「人と自然の博物館基本計画」 1.1 MB https://www.hitohaku.jp/infomation/organization/kihonkeikaku-1.pdf
高知県立足摺海洋館基本計画* 10.3 MB
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/020601/files/2015100200197/file̲20151025132914̲1.pdf

石垣市水族館建設推進基本計画* 23 MB https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/material/files/group/9/suizokukan̲kihonkeikaku.pdf
石垣市水族館建設推進基本構想* 13.8 MB https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/material/files/group/9/suizokukan̲kousou.pdf


１．博物館ができるまで建築や展示の進行状況と学芸員配置との関係が、施設の使い勝手に反映される。設置者と現場との力関係も
１）北海道開拓記念館＝2015年から北海道博物館
年
1962
1963

道庁内

民間協議

資料収集

博物館・展示学芸員・職員開道百年記念事業準備委員会設置
北海道立博物館建設促進期成会結成
北海道開拓記念物等調査開始
北海道博物館建設促進委員会

1965

開道百年記念事業協議会（道内各種団体）

1966

北海道百年記念事業実施方針発表
北海道百年記念事業準備室設置

開拓記念館構想協議（準備室） 学芸員少数配置
展示計画の研究（北海道大学に委託）

開拓記念館資料収集計画作成
1967

北海道開拓記念館開設協議会設置
展示計画の研究報告書
構想決定（協議会）

1967

展示計画の検討（元市立函館博物館館長に依頼）

1968

資料収集基本方針（３月）「寄贈を原則」と定める、各地に「資料調査協力員」
仮収蔵庫使用
展示構想試案作成（４月）
開道百年記念事業（昭和43）1969

基本設計（３月：北海道デザイン研究所）
学芸員の増員（４月）
常設展示計画案（10月）1970

学芸員の本格的採用
から開館まで２年1971

業務計画案（11月）
実施設計（３月：北海道デザイン研究所）
学芸員２６名展示工事発注（９月）
常設展示完成（３月）
開館（４月14日）

1992

常設展示の改訂（4月16日公開）

開拓使の門の撤去

2015

北海道博物館として再出発

開拓と入殖者の消去

組織改組：北海道立アイヌ民族文化研究センターを併合
出典：北海道開拓記念館三〇周年記念誌編集委員会（2002）北海道開拓記念館三〇周年記念誌.
北海道博物館（2017）北海道博物館要覧2015.


２．北海道立北方民族博物館
年

道庁内

網走市・民間資料収集

博物館・展示1970

北方民族資料館構想（網走市）

1971

網走市が知事に道立北方民族資料館設置を要望

1982
1984
1985

学芸員・職員

博物館設置調査費予算化「行政主導」

北方民族博物館計画専門委員会開始「北方博物館の整備の在り方について」

1986「北方民族博物館の設置構想について」
北方民族文化シンポジウム開始

1988

基本計画策定（３月）
基本設計（11月）

1989

実施設計（３月）
北方民族館係設置（４月）

学芸員採用
北欧・北米で資料収集（以降毎年世界各地で資料収集＝購入）
建設着工

1990

建設竣工（３月）
網走市より資料寄贈
道立博物館条例制定（３月、５月施行）

1991

学芸員採用から開館まで1年10か月

展示工事着工（５月）
展示工事竣工（１月）、開館（２月10日）

登録博物館認可（３月）
出典：北海道立北方民族博物館・北方文化振興協会（2002）北海道立北方民族博物館設立10周年記念誌.
３．足寄動物化石博物館
年

町教委「学芸員主導」

民間団体

資料収集

博物館・展示1976

束柱類第１標本（アショロア）発見

1980

束柱類第２標本（ベヘモトプス）発見

1984

化石作業所の開設

1989「足寄動物化石群研究の記録」発行

アメリカとの資料交換

1991

研究員（学芸員）採用

1993
1994

基本構想
博物館係設置1995

基本設計
アショロア北大から移管

1996
1997

用地取得／実施設計
着工

学芸員採用から開館まで７年

条例策定

1998
2010

学芸員・職員竣工／開館
NPO法人あしょろの化石が指定管理者として運営開始

出典：足寄動物化石博物館「施設概要」

学芸員１名増員

http://www.museum.ashoro.hokkaido.jp/info/institution.html

宇仁義和. 2011. 地方博物館の評論とその教材化. 全博協研究紀要, 13: 23‒35. http://nodaiweb.university.jp/muse/unisan/files/uni2011̲chihaku.pdf

資料・研究
第１標本（アショロア）発見

地域の宝の発掘
第２標本（ベヘモトプス）発見



足寄動物化石博物館カルテ
地域アピール

計画

1975

使命
収蔵資料は足寄動物群と呼ばれる化石である。世界的に貴重なデスモスチルスや原始的な鯨類を含み、海生哺乳類の進化研究では第一級の資料とされる。

鯨類化石発見

第１・２標本が束柱類と判明

1978
1979

キーワード
・全体構想
・展示

1980
1982

化石作業所開設

第１回デスモスチルス・シンポ

1983
1984
1985
1986
1987

地域への普及デスモシンポ報告集刊行「ふるさと創生事業」に博物館案

ロサンゼルス自然史博物館学芸員来町〃

鯨類化石の名称報告（記載は95年）

第１標本北大から足寄町へ移管

1977

1981

研究者の協力アメリカとの資料交換

1976

職員・運営

動物化石講演会「ふるさと創生事業」決定
基本構想策定基本設計
実施設計

建築・展示工事着工
第２回デスモスチルス・シンポ

1989
1990
1991
1992

14年

1994
1995

最古のアカボウクジラ確認

現館長採用

７年

1996
1997
1998
1999

アショロア復元完成公開

基本構想：足寄動物化石博物館の理念→館長のひとこと
１）足寄動物化石群を保管・管理すること→保管・管理だけなら倉庫があればいい
２）足寄動物化石群を継続的に収集し、研究すること→収集、研究なら研究所があればいい
３）足寄動物化石群の標本・研究成果を公開すること→博物館を作るからには、成果の公開が必要で
４）足寄動物化石群を町の財産として活用すること→さらには、化石を町の財産として活用していきたい

1993

建築工事竣工、設置条例制定

レプリカの活用最古の鯨のレプリカ交換

1988

化石工場
展示と建築の一体化
１）ジオラマと造作の排除
２）すべてが移動可能な展示台
３）職員で更新可能なグラフィック

足寄動物化石博物館オープン

2000
2001
2002
2003
2004

流氷で座礁したシャチの収集

2005

地域に技術定着

継続的な資料収集
展示への反映町内製作シャチ骨格展示

20062007
2008

現館長退職

2010

NPO法人による運営、学芸員３名体制の実現

2009

NPOによる意欲的な運営確認キー 7547


提出課題：私が考えたミュージアム：評価の配分は本課題100%です。

1712まで休憩

自分が考えたミュージアムの「基本構想」「基本計画」「展示計画」を記述し、「博物館敷地全体平面図」「博物館本体平面図（２階建て以上ならそれぞれの）」「常設展示室平面図」「最重要資料コーナーのパース」を描き、「グラフィック」数点を作成する。実在する場所での設置とし、その実現可能性は問わない。
既存施設のなかに設置するのはよいが、実在する博物館の改善策は不可。
様式
プリントアウト：Ａ４判両面印刷、紙はコピー用紙、計５枚
手書き：Ａ４判、110kg紙、計４枚。用紙は配付する

第Ⅰ章 計画の目的と位置づけ

１．計画の目的

上記をクリアフォルダに入れて提出、表紙禁止、ホチキス止め不可
石垣市の観光交流拠点としての水族館の建設を推進するため、その整備方針、機能・
課題１−２：コンピュータ作成、１行40字でモノクロ印刷。フォント：明朝または細ゴシック10‒11ポイント規模・候補地等を検討し、水族館の基本構想を作成することを目的とする。

課題３：手書き、色数自由、画材は鉛筆シャーペン以外（色鉛筆は可）、修正液使用可
２．計画プロセスとその概要

課題４：コンピュータ作成、実際に展示に使用することを想定したデザイン・レイアウト
本計画は、水族館建設に向けた企画・構想及び条件設定の段階の計画とし、プロジェ*学科・学籍番号・氏名をすべての提出紙の表面最上部に記入のこと（すべて手書き可）
具体的な検討に必要な計画条件等の整理を行う。

クトの第一段階であり、諸条件の整理やイメージから、事業の大まかなフレームを作り、提出期限 2023年1月38日（水） 研究室レポート入れ

18
評価のポイント 様式、内容、美しさ、独創性

石垣市水族館建設推進基本構想■プロジェクトにおける本計画の位置づけ

１
基本構想

２
基本計画

３
基本設計

４
実施設計

課題内容

・水族館の整備方針及・運営・事業計画

・設計条件の整理

・実施設計図書の作成

・敷地選定・施設規模・敷地及び土質調査

１．基本構想と基本計画 Ａ４判１枚両面印刷・適正施設規模の検討
・建設候補地の抽出・類似水族館調査

・基本設計図書の作成

基本構想：表面・施設整備方針の検討

・展示基本方針・施設・概算工事費

・管理運営体制の検討

コンセプトの策定

建築計画
展示・演出計画
構造計画
電気設備計画
空調・給排水計画
飼育設備計画
外構計画

び機能の検討１）ミュージアムの名称（日本語および英語）各１行

検討

・基本設計方針の策定

・積算

・施設整備計画など

・確認申請などの許認など

２）設置目的 200字前後 ※その博物館の不変の目的

可手続きなどなど

３）資料収集の方針 400字前後*基本構想では具体的な場所に言及しない
基本計画：裏面

第３章

本計画の計画プロセス
4）敷地の選定

集客想定と収支バランスの検証、建設条件整理における位置づけ

新しい水族館の敷地選定にあたり、現在地の他に A~D 用地について、コスト、ロケーションなど多角的に検証を行いました。
竜串湾との連携がとりやすいこと、立地条件、利便性、取水排水の確保などから、現在地を選定し

４）設置者と運営者、それぞれの法人格の種別 １行
５）立地 周辺環境の概要 200字前後

ました。
Nｃ1
別敷地 C
現在地

６）建築 本体と敷地の概要 400字前後

別敷地 B

別敷地 A

７）職員 全体の職員配置と人数 組織図
８）2020年代前半における使命 80字前後

別敷地 D*基本計画は土地建物職員を特定する。
職員数も概数で規定する。図面では「基本設計」
２．展示計画 Ａ４判１枚両面印刷

0ｍ



C候補地】
D

高知県

高知県観光開発公社

国（官有地）

高知県

11,670.86

6,300.00

12,200.00

7,650.00

9,290 円×6,300 ㎡

9,290 円×12,200 ㎡

県有地

要なし

＝58,527 千円＝113,338 千円

要なし

3 階レベルから眺

地上レベルで海地上レベルで海海と国道を隔て漁港に面するた望が確保できる。

へへているため、海へめ、親水空間やロケーション（目前

海と県有地ため必アクセス眺望が確保できる。
一体感）

誘客・誘導

高知県立足摺海洋館基本計画

B

敷地面積（㎡）

２）展示の方針 構成や内容ではない、2‒4項目
うたい文句＋本文 400字前後

A

所有者

用地取得経費

１）常設展示室の役割 箇条書き不可 200字前後

現在地

200ｍ

100ｍ

【図表 3-27候補地

眺望が確保できる。

土佐清水市
6,100
ため必

9,290 円×6,100 ㎡＝56，669 千円

眺望なし。

海へ眺望

確

保が難しい。
国道沿いである国道沿いである

現在地を駐車場

国道沿いである

国道からため、施設が視ため、誘客・として利用する

ため、視認しやす性が低く、誘客認しやすく、誘客・誘導が容易であであれく、誘導・誘客がPR 効果が薄い。

誘導が容易である。

い容易である。

車る。車車

アクセスしやすい。

アクセス

しやすい。

誘導が容易であ車る。車アクセス良やすい。

好。

27、国道沿ため、誘客・アクセス

し視認

アクセス良好。切り下げが狭く大型バスが回転しにくい。

３）常設展示室の構成

３．展示基本方針（１）展示基本方針の検討

展示室＞展示テーマ＞展示コーナー＞展示資料という階層構造

基本構想で検討した展示基本方針「八重山諸島の自然環境の体験的ストーリー」をベースとしてモデル地に適した展示展開ストーリーを検討する。

テーマ名（３−６個、番号付ける）とその概要（各40‒80字前後）
コーナー名（各テーマに２−４個）とその概要（各40‒80字前後）
おもな展示資料（資料名と種別、各コーナーに１−５種類を明記）
テーマごとの想定観覧時間と合計観覧時間を記入すること■展示基本方針
・八重山の森、マングローブ、イノー、サンゴ礁の海、黒潮の海、深海（琉球海溝）などから展示構成され、そこに生息する動植物・水族の生態と環境を展示する。
・研修室を設け、五感を通して自己の想像力が高められる、参加体験型の展示計画

課題の展示方針に相当とする。

・野外体験ツアー、海人（ウミンチュ）体験、地域イベント情報提供など観光ネッ
トワークに留意した展示計画とする。

課題の展示テーマに相当

ENTER
八重山の森

３．図面 Ａ４判１枚片面縦横自由（手書き） ４

八重山諸島に分布する固有の樹木は、さまざまな水棲生物の棲家となっている。陸域の動植物と海域とのつながりを体験的に展示する。

１）博物館敷地全体の平面図

サンゴ礁の海（石西礁湖）

附帯施設や設備を明記のこと

石垣・西表島一帯に広がる石西礁湖は日本一のサンゴ種数を誇り、豊かな海の基盤となっている。生きたサンゴを飼育展示することで、八重山固有の生態系を学べる。

立地周辺施設との関係を簡潔に書き入れる

黒潮の海（マンタ、シュモクザメなど）

２）博物館本体の平面図

黒潮によってもたらされる多種多様な水族を魅力的に展示する。

出入口と空間の区割りを明記すること

琉球海溝（映像紹介）
サンゴだけでなく、近海にある水深 7,500ｍにも及ぶ海溝に棲む深海の水族を映像

公開区域と非公開区域の線引きが明確であること
観客動線と職員動線を記入すること 資料動線を書き込むこと可資料搬入口を明記のこと
３）常設展示室の平面図
出入口を明記すること

により紹介する。

４

展示交流空間の再構築

EXIT

石垣市水族館建設推進基本計画
3-1

新琵琶湖博物館創造基本計画

ケース・ステージと通路を判別可能にすること
テーマ名（番号も）とコーナー名を記入して範囲を示すこと
最重要資料の展示場所を矢印で示すこと
４）最重要資料の展示コーナーのパース
補足資料を含め、それぞれの資料名と種別を明記する
資料や展示、補助具などの説明を簡潔に書き入れること
４．グラフィック Ａ４判１枚片面縦横自由 ３※拡大印刷すれば実際に使用可能なフォント、レイアウト、デザインとすること。文体にも配慮。文字だけでもよい
１）館長あいさつ
タイトル：１行、本文：200字前後
博物館の設置目的や使命の内容を含み、館長あるいは設置者の意向を反映させる内容
2020年から向こう10年間程度の使命を中心に記すこと
２）常設展示室の概要
タイトル：１行、本文：400字前後

15

学芸員の収集努力や資料選定意図が伝わる内容のこと
３）最重要資料の解説パネル
タイトル：１行 資料名・資料種別1‒4行 本文：200‒800字



国立科学博物館企画展「標本づくりの技」2018