i-Constructionの取り組みについて（ＩＣＴ施工技術）《説明項目》

１．i-Constructionの概要
２．ICT工種・実施方針の拡大について
３．ICT施工の発注方式
４．ICT活用工事普及拡大の主な取り組み（補足）「ICT 」とは Information and Communication Technologyの略「i-Construction」は国土技術政策総合研究所にて登録商標

関東地方整備局

企画部
1

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

１．i-Constructionの概要

2

１．i-Constructionの概要 建設業における課題・背景

関東地方整備局

生産性の向上を図るため、ｉ-Constructionを推進

建設業における課題・背景

生産性向上

３つの項目をトップランナー施策として位置付け、H28よりスタート

60歳以上 約80万人

30歳未満 約40万人

3

２．ＩＣＴ工種・実施方針
拡大について4

ＩＣＴ工種・実施方針拡大について

関東地方整備局

実施方針拡大実施方針拡大実施方針拡大5

ＩＣＴ土工関東地方整備局①ドローンやＴＬＳによる高効率３Ｄ測量②３Ｄ測量データと３Ｄ設計データによる施工計画④検査の省力化③ICT建設機械による施工・施工管理
３ＤデータによりICT建設機械を制御し、高効率施工を実施。

ドローン等や施工機械の作業履歴データにより面的な形状取得が可能

ヒートマップで施工結果を表示

現地で自らが指定した箇所（１工事につき１断面）の出来形検査OK

施工用３Ｄ設計データ提供

正確な現況測量等により、現場の状況を適切に把握

施工のシミュレーションにより、手戻りのない施工計画の立案

効率化

効率化及び緻密化

測量

設計・施工計画

異常値がある場合は、帳票に結果が表示され、一目で判断可能

画面1枚で実施

効率化

効率化

施工検査

発注者

i-Construction
従来方法

平面図

測量の実施

対象範囲を一点ずつ測量する。
広範な測量には時間が必要

縦断図

管理断面の出来形検査

横断図

設計図に合わせ丁張り設置

丁張りに合わせて施工

設計図から施工図を作成
し丁張り箇所の座標を計算し施工の準備施工進捗に伴い､全管理断面の施工管理結果を記録し管理書類を作成

OK

検測と施工を繰り返して整形書面を電子化して検査

6
発注者

ＩＣＴ舗装工

関東地方整備局①３次元ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅによる事前測量②ICT建設機械（MCグレーダ等）による施工③３次元データによる出来形管理

３次元設計データ等により、ICT建機を自動制御。

出来形管理においても３次元測量を行い、計測データと３次元設計データによる面的な出来形管理を実施。

ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅにより、短時間で面的（高密度）な３次元測量を実施し、３次元設計データを作成。

計測箇所（写真）
３次元点群データ

設計・
施工計画

施工
３次元データ作成

これまでの情報化施工の部分的試行

従来方法

ﾚｰｻﾞｰｽｷｬﾅの計測結果活用した検査等により、出来形の書類が半減。

OK測量

ICT舗装工④検査の省力化

測量

設計・
施工計画

発注者

検査・作業効率向上
・丁張作業の削減

２次元データ作成

施工検査

平面図 縦断図
横断図
事前測量の実施

設計図から施工量を算出

設計図に併せて丁張り施工

丁張りに合わせて施工検測と施工を繰り返して整形

7
コア抜きによる検査

工種拡大 ICT地盤改良工（深層混合処理工）

関東地方整備局【ICT地盤改良工（深層混合処理工）】
・スラリー撹拌工施工時の杭芯位置だし・撹拌装置誘導に3Ｄ設計データと衛星測位を用いることで改良位置の目印設置作業・誘導作業が不要
・施工履歴データを用いた出来形管理により、改良位置及び改良深さを記録、基準高・杭間距離の計測で行われていた掘り起こしを省略
・出来形に関する写真管理を一部省略
注）改良全長を対象としたコア採取は従前同様必要
品質管 理

出来 形管 理

写真管 理

※フローで囲みがないものは従来手法を想定、ＩＣＴ地盤改良工（深層混合処理工）〇改良位置出しに衛星測位を用いた誘導システムを活用
従来：
改良位置
目印設置

撹拌装 置移動等管 理
スラリー流量改良 長管 理スラリー撹拌

撹拌装 置誘導杭芯位置出し施 工基 面整 正

約

施 工用データ契

改良位置までの前後・左右方向の距離を表示〇施工履歴データを活用し出来形管理資料を自動作成
杭番号

ΔxΔy

No.3-1○.○○
cm

○.○○
cm

No.3-2○.○○cm○.○○
cm+1cmNo.3-3○.○○cm○.○○
cm+2cmNo.3-4○.○○cm○.○○
cm+3cm

A1+2cmA2A3A4A5A6A7A8A9A10A11

施工履歴データを活用し、設計改良長を満足する改良体を自動的に着色

123456789No.3

杭芯位置管理表・ＩＣＴ施工工種拡大に伴い策定した基準
施工履歴データを用いた出来形管理要領（案）（固結工（スラリー撹拌工）編）

Ｂパターン

Ａパターン

基準髙

No.4No.5

全体改良範囲図8工種拡大 ICT 法面工（吹付法枠工）

関東地方整備局【ICT法面（吹付法枠工）】・現況測量・出来形管理にＵＡＶ・ＴＬＳ・ＴＳ（ノンプリ）等を用いることで、斜面上での計測作業を削減
・斜面の複雑な凹凸を面的に計測することで、計測作業を効率化
・出来形・出来高を点群等電子データを利用してデスクトップ上で安全・迅速に実施
出来 形検査出来 形管 理出来高管 理〇出来形・出来高計測はﾚｰｻﾞｽｷｬﾅやUAV、ノンプリＴＳの他画像記録についても活用〇計測データを活用して、デスクトップ上で計測を実施
1508mm
1515mm・斜面上の計測員不要
・短時間での作業
・自然法面の複雑な凹凸でも正確に計測できる

吹付け

ＩＣＴ法面工（吹付法枠工）※フローで囲みがないものは従来手法を想定〇起工計測にﾚｰｻﾞｽｷｬﾅやUAV等を活用〇３Ｄ計測データを用いた施工数量（面積）変更

網・
鉄筋 配置

割 付 の現場設置

割 付け図作成

面積確 認契約 照査

事前 測量実施

約

法 面清掃

契

従来:凸凹の頂点間をテープ測量

清掃後の法面をTLS・
UAVにより遠隔測量

従来(ﾃｰﾌﾟ測量)

・ＩＣＴ施工工種拡大に伴い改定した基準
３次元計測技術を用いた出来形計測要領（案） →吹付法枠工を追加

TLS・UAVで点群測量

PC上で寸法計測9工種拡大 ICT舗装工（修繕工）

関東地方整備局【ICT舗装工（修繕工）】
・施工前の現況測量にＩＣＴを活用することにより、車道の交通規制を削減することが可能
・切削深さの出来形管理に施工履歴データの活用を選択肢として追加
・ＩＣＴ建設機械について活用を必須要件としないが活用によりインセンティブ付与
出来 形 ・
品質管 理

締 固め

合材敷均し

※フローで囲みがないものは従来手法を想定、 点線の部分のＩＣＴ活用は選択によるプ ライムコート

出来 形管 理

廃材搬 出

路 面切削

数量変 更契約 図面照査

約

事前 測量実施契

切削オーバーレイ工〇路面切削の施工管理において履歴データ(機械位置と切削刃先の位置或いは施工指示値を活用）を選択肢として導入〇起工計測にTSノンプリやﾚｰｻﾞｽ
ｷｬﾅ・等を活用〇３Ｄ計測を用いた施工数量変更
・交通規制削減
・短時間での作業

従来ﾚﾍﾞﾙ測量

・ＩＣＴ施工工種拡大に伴い策定した基準
施工履歴データを用いた出来形管理要領（案）（路面切削工編）

10

関東地方整備局

３．ＩＣＴ施工の発注方式

11関東地方整備局

４．ＩＣＴ活用工事普及拡大の主な取り組み

15

３Ｄデータ活用を進める「簡易型ＩＣＴ活用工事」について

関東地方整備局

ＩＣＴ土工の施工者希望Ⅱ型による部分的なＩＣＴ活用工事を新たに導入【通常のICT施工】○ＩＣＴ土工の発注者指定型、施工者希望Ⅰ型において、原則 ①３次元起工測量から⑤３次元データの納品まで全ての段階で活用するものとする。
○工事成績で加点・経費を変更計上①3次元起工測量②3次元設計データ作成③ICT建設機械による施工④3次元出来形管理等の施工管理・見積徴収

・市場単価等を踏まえ計上

・共通仮設費・現場管理費を補正＜各段階の積算方法＞

・見積徴収⑤3次元デー
タの納品【部分的なＩＣＴ活用による施工】○ＩＣＴ土工の施工者希望Ⅱ型において、②3次元設計データ作成、④3次元出来形管理等の施工管理及び⑤3次元データの納品での活用は必須とする。
○①起工測量で、ＩＣＴを用いた起工測量または従来手法による起工測量が選択出来る。
○③建設機械による施工で、ＩＣＴ建設機械による施工または従来型建設機械による施工が選択出来る。
○工事成績で加点・各段階で経費を変更計上①3次元起工測量②3次元設計データ作成③ICT建設機械による施工④3次元出来形管理等の施工管理⑤3次元デー
タの納品※面管理、断面管理のいずれも選択可※ただし経費に計上するのは面管理を行った場合のみ※活用部分を基準に則り納品ICT活用必須実施項目

選択項目

16

◆ ３Ｄチャレンジ型（試行）の概要

関東地方整備局◆建設現場の生産性向上を目的としたＩＣＴ活用のさらなる促進を図るため、ＩＣＴ土工の施工者希望Ⅱ型の受注業者（ＩＣＴ活用の実績がない企業）を対象に建設生産プロセスの全ての段階でＩＣＴ活用に関する技術支援を希望できる３Ｄチャレンジ型（試行）工事に取り組みます。
◆令和元年12月23日から適用【施工者希望Ⅱ型】（３Ｄチャレンジ型（試行））

技術支援フロー
３Ｄチャレンジ型（試行）の受注《①～⑤を全面活用する場合》技術支援希望の協議（１）総合評価の対象としない（２）工事成績で加点評価する（３）必要経費は変更計上するICT活用工事の希望

有有◆技術支援の内容
ＩＣＴの協議（活用方針に沿って、当該工事において活用する技術及び施工範囲を決定。）○施工内容、現場の把握
・工事概要や施工現場の条件などについて、現場確認との打合せ施工計画書の提出（活用方針に沿って施工計画書を作成。）○ＩＣＴ活用方針に関する打合せ支援・類似条件での活用事例の提示
施工内容や現場条件に類する事例について、ICT活用のポイントや利用機器・システムの運用方法について紹介【３Ｄチャレンジ型（試行）】ICT工事の企業実績

実施工の範囲ＩＣＴ活用工事の実績が無い企業
で、技術支援を希望する場合

無技術支援の希望有《①～⑤を全面活用する場合》（１）総合評価の対象としない（２）工事成績で加点評価する（３）必要経費を変更計上する（４）関東地方整備局による技術支援（業務委託者）○「３Ｄチャレンジ型（試行）」を希望した場合の支援範囲は、河川土工、砂防土工、海岸土工、道路土工の掘削工、盛土工（路体・路床含む）、法面整形工とし、ＩＣＴ土工の関連施工工種及び河床等掘削、地盤改良工は対象外とする。

関東地整及び技術支援委託者
による技術支援の実施

工事受注者は、施工計画書に沿って機器の手配、運用、施工を行う。
従前の通り、実施工に使用するソフトウェア、機械についての操作支
援と技術指導については、工事受注者が別途契約した外注先が行う。

〇設計図書の３次元化の実施〇起工測量の実施〇ＩＣＴ施工の実施〇出来形計測の実施〇電子納品

・ＩＣＴ活用方針（案）の作成
３次元起工測量手法、ICT施工の対象範囲、ICT建機の導入のタイミングや活用方法、３次元設計データの作成方針と作成範囲、出来形管理手法
案について、ICT活用のメリットとデメリットを含めた活用方針案を整理○施工段階における技術支援・実施方針や出来形管理要領に関する疑義がある場合の質問対応

17

ＩＣＴ施工における積算基準の拡充

関東地方整備局

18