OpenNetwork研究会検証計画案
Version 1.0

2012年3月14日
OpenNetwork研究会

Copyright (c) OCDET All Rights Reserved.

目次

OpenNetwork研究会
１．研究会方針２．作業実施方針
３．スケジュール
４．上期活動内容と成果物
５．下期活動内容と成果物
６．実証実験想定環境
７．協力者募集

Copyright (c) OCDET All Rights Reserved.

21.研究会方針
オープンクラウド実証検証タスクフォースの実施趣意書に則り、ビジネスや学術シーンで利用するための広域仮想ファブリックネットワークに関する技術情報、および構築運用に関わるノウハウを成果物として提示する。
課題

目的

成果物
機能評価

・クラウドIaaS基盤、ストレージ基盤に比べネットワーク基盤のケーススタディ、検証報告等は寡少である。

ファブリック技術
仮想ネットワーク技術の情報共有とノウハウの蓄積・オープンプロトコルとは言え、ネットワーク基盤を検証するための機材、設備、回線を調達するのは容易な事ではない。

・プロトコル、実装の比較
・ネットワーク構成例
・技術的課題に対する対応方法
・運用者利便性評価と課題対処方法

想定広域サービスへの適用とビジネス的有効性の検証

運用・IaaS上のVMプロビジョニング、マイグレーションに仮想ネットワークを追従させるような運用実績が少なく、技術情報、運用ノウハウが共有されていない。

ファブリック仮想ネットワーク関連コミュニティの活性化

・検証ネットワークを構築しても機能性能を検証するために流すデータ(アプリケーション、サービス)が無い。
Copyright (c) OCDET All Rights Reserved.

ファブリックネットワーク
仮想ネットワーク関連技術者の育成

・想定広域サービスへの適用評価・運用に関わる課題の提示
・構築運用に関わる各種ベスト
プラクティスの提示
・OA&M、オーケストレーション
関連ツールの公開
技術者の育成・学生や若手エンジニアに対する広域サービス構築運用経験
3

2.作業実施方針● 本OpenNetwork研究会では、遠隔地間でのInterCloudや地域分散型による仮想ストレージシステムを想定広域サービスとし、他OCDET研究会に加えて地域の自治体、学術機関とも協力して検証を進める。
● 複数の検証拠点に於いて、小規模ファブリックネットワークを構築し、それらを安価かつ低信頼性の通信回線によって相互接続し、仮想広域ネットワークを構築していく。
● 広域分散型L2ファブリック上に、仮想ネットワークをオーバーレイし、想定サービスの構築と運用を検証する。

● 想定広域サービスの構築と運用技術、及びコストを検証し、ビジネスへの適用如何を検討する。

Copyright (c) OCDET All Rights Reserved.

4

3.スケジュール
以下にOpenNetwork研究会の作業スケジュール案を示す。
項目

2012/3(pre)2012/4-6(1Q)

2012/7-9 (2Q)

2012/10-12 (3Q)

2013/1-3 (4Q)

研究会全体
初動機材
人材確保

上期活動
方針案
確定

地域拠点機材人材確保

下期活動
方針案
確定

★Phase1

広域ファブリック網

都内拠点間ファブリックの構築整備

地域拠点間を加えたファブリック網の構築と整備

・InterCloud運用と技術検証・構築運用技術の整理・問題点、課題の抽出

仮想ネットワーク仮想ネットワークの比較検討評価

仮想ネットワーク環境の整備とOAMツールの開発

想定広域サービス

・想定広域サービスでの運用検証・今後の展望検討★Phase2
分散ストレージの比較検討評価

分散ストレージサービスの構築と整備

サービス運用検証とビジネス収支見積り

他研究会との連携
方針
フィード
バック

Copyright (c) OCDET All Rights Reserved.

Storage基盤連携方針
フィードバック

IaaS/PaaS基盤連携
Facility基盤連携5

4. 上期活動内容と成果物
今年度の活動を上期下期の２つにフェーズ分けし、第1フェーズをネットワークの構築整備、第2フェーズを広域ストレージサービスの構築と運用を主軸とする。【以降敬称略】■Phase1

ネットワーク基盤の構築と評価を実施。

■作業内容
・拠点内ファブリックの構築整備
・都内2拠点間接続の実施
・広域拠点のファブリック構築と広域拠点間のマルチパス接続
・仮想ネットワークの選択と検討、及び構築と運用
・仮想ネットワークOA&Mとオーケストレーション関連ツールの整備■成果物・比較検討報告、ファブリック構築マニュアル、機能性能評価報告、構築コストと運用コスト試算
・比較検討報告、仮想ネットワーク構築運用マニュアル、OAM&オーケストレーションソース
・関連技術Tips① 拠点 DH

主担当：DH久保② 拠点 NOS Lab

主担当：NOS花山 CBA佐分利③ 地域拠点

主担当：調整中④ 仮想ネットワーク

主担当：調整中 (Open vSwitch、Wakame-vdc)⑤ OAMオーケストレーション

主担当：調整中 (Onix？)

Copyright (c) OCDET All Rights Reserved.

５. 下期活動内容と成果物
第2フェーズは第1フェーズ実施中に方式等の検討、及び主担当とスタッフを選定する。 【以降敬称略】■Phase２

想定広域ストレージサービスの検討と構築を実施。

■作業内容
・分散ストレージの比較評価検討と選択・ストレージシステムインフラの構築
・ストレージシステム運用ツール類の開発
・ストレージサービス運用ツール類の開発
・広域分散ストレージサービスの運用評価■成果物・比較検討報告、構築マニュアル、機能性能評価報告、構築コストと運用コスト試算
・関連技術Tips① 拠点DH

主担当：データホテル久保② 拠点 NOS LAB

主担当：NOS花山 CBA佐分利③ 地域拠点

主担当：調整中④ 分散ストレージ

主担当：調整中⑤ 運用ツール開発

主担当：調整中

Copyright (c) OCDET All Rights Reserved.

7

６. 実証実験想定環境
OpenNetwork研究会で構築する想定環境を以下に示す。
拠点 DH

拠点 NOS Lab

拠点内Fabric

拠点内Fabric

キャリアEther(B-Fletsの事)

公衆IP網(Internetの事）

地域拠点 P

地域拠点 Q
専用IP網(SINETとか)

Copyright (c) OCDET All Rights Reserved.

8

７. 協力者募集
OpenNetwork研究会では、以下の場所、機材、人を絶賛募集中です。
皆様、各企業様、ご協力何卒よろしくお願いいたします。
●場所：都内各所、地域各所●ラック：ファブリック機器とサーバ格納用ラック
1本の場合は100V30A程度、2本であれば1本あたり100V20A程度●ファブリックスイッチ：TRILLベースのプロトコルサポートの機種
1拠点あたりバックボーンスイッチ(最低)2台、エッジスイッチ(最低)2台。 (できれば VS/ES共3台ほしい所）●構築運用作業スタッフ
ファブリック、拠点間ネットワーク構築運用、Open vSwitch構築運用●OA&Mオーケストレーションツール開発(移植)スタッフ
Trema、もしくはOnix、もしくは wakame、もしくはスクラッチも可●仮想分散ストレージ構築運用スタッフ
OpenStorage研と連携予定●広域分散ストレージサービス開発(移植)スタッフ
Copyright (c) OCDET All Rights Reserved.