試験⎧⎜⎜
⎜
⎩

地受

験

番号

氏

名

1建実

⎫

受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください。 ⎜本日の受験地

仮受験番号

仮―⎜
⎜
⎭

平成 26 年度

１級建築施工管理技術検定試験
実地試験問題
次の注意事項をよく読んでから始めてください。

〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 10 ページです。
唖試験時間は亜 13 時から 16 時です。
唖試験問題は亜 6 問題です。
唖解答は亜別の解答用紙の定められた範囲内に亜黒鉛筆か黒シャープペンシルで記入してください。
唖この問題用紙は亜計算等に使用しても差し支えありません。
唖この問題用紙は亜試験終了時刻まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。
途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

P―1

1kj.mcd

Page 1

14/09/25 10:48

v6.20

P―2

1kj.mcd

Page 2

14/09/25 10:48

v6.20

問題

建築物は亜現場施工による一品生産である。生産現場である作業所では亜着工前に発注者のニーズ及び設計図書から建築物の要求品質を事前に抽出し亜 重点品質管理目標を設定して施工にあたる。
あなたが経験した建築工事のうち亜建築物の要求品質をつくり込むため亜重点的に品質管理を行った工事をつ選び亜下記の工事概要を具体的に記入した上で亜次の 1唖から 2唖の問いに答えなさい。
なお亜建築工事とは亜建築基準法に定める建築物に係る工事とし亜建築設備工事を除くものとする。

〔工事概要〕
イ唖工事名ロ唖工 事 場 所
ハ唖工 事 の 内 容

ニ唖工期

⎛
⎞
主な外部仕上げ亜主要室の内部仕上げ⎝ 改修等の場合：建物用途亜主な改修内容亜施工数量又は建物規模 ⎠新築等の場合：建物用途亜構造亜階数亜延べ面積又は施工数量亜(年号又は西暦で年月まで記入)

ホ唖あなたの立場

1唖 工事概要であげた建築工事において亜設計図書などから読み取った要求品質を実現するために行った品質管理活動を 2 つあげ亜次の①から③について具体的に記述しなさい。
ただし亜つの品質管理活動の内容は亜異なる記述とする。
① 設計図書などから読み取った要求品質と亜それを実現するために定めた重点品質管理目標を亜それぞれ具体的に記述しなさい。
② ①の重点品質管理目標を達成するために設定した亜施工プロセスにおける品質管理項目とそれを定めた理由を亜具体的に記述しなさい。
③②の品質管理項目について亜どのように管理したか亜実施した内容を亜具体的に記述しなさい。

2唖 工事概要であげた工事にかかわらず亜あなたの今日までの工事経験を踏まえて亜次の①亜②について具体的に記述しなさい。
①

作業所における組織的な品質管理活動は亜どのように行ったら良いと思いますか亜あなたの考えを記述しなさい。

② 組織的な品質管理活動を行うことにより亜どのような効果が得られると思いますか亜あなたの考えを記述しなさい。

P―3

1kj.mcd

Page 3

14/09/25 10:48

v6.20

問題

建築工事現場において亜次の つの災害について亜施工計画にあたり事前に検討した災害の発生するおそれのある作業の内容とそれを防止するための対策を亜それぞれ 2 つずつ具体的に記述しなさい。
ただし亜解答はそれぞれ異なる内容の記述とし亜安全帯や保護帽の着用亜朝礼時の注意喚起亜
点検茜整備などの日常管理亜安全衛生管理組織亜新規入場者教育に関する記述は除くものとする。

1唖 墜落災害

2唖 崩壊茜倒壊災害

3唖 重 機 関 連 災 害

P―4

1kj.mcd

Page 4

14/09/25 10:48

v6.20

問題

次の 1唖から 8唖の各記述において亜記述ごとの①から③の下線部の語句のうち最も不適当な箇所番号を 1 つあげ亜適当な語句を記入しなさい。

1唖 作業場に通じる場所及び作業場内には亜労働者が使用するための安全な通路を設け亜かつ亜これを常時有効に保持しなければならない。通路で主要なものにはこれを保持するため通路であることを示す表示をしなければならない。
屋内に設ける通路は用途に応じた幅を有し亜通路面から高さ 1.8 m 以内に障害物を置いては①②ならない。機械間又はこれと他の設備との間に設ける通路については亜幅 60 cm 以上としなければ③ならない。

2唖 根切り工事において亜掘削底面付近の砂質地盤に上向きの浸透流が生じ亜この水の浸透力が砂の水中での有効重量より大きくなり亜砂粒子が水中で浮遊する状態をクイックサンドという。
①クイックサンドが発生し亜沸騰したような状態でその付近の地盤が崩壊する現象をボイリング①②という。
掘削底面やその直下に難透水層があり亜その下にある被圧地下水により掘削底面が持ち上がる現象をヒービングという。
③3唖 場所打ちコンクリート杭地業のオールケーシング工法において亜掘削はドリリングバケット①を用いて行い亜次スライム処理は亜孔内水が多い場合には亜沈殿バケットを用いて処理し亜②③
コンクリート打込み直前までに沈殿物が多い場合には亜次スライム処理を行う。

4唖 ガス圧接の技量資格種別において亜手動ガス圧接については亜種から 種まであり亜種亜①種亜 種となるに従って亜圧接作業可能な鉄筋径の範囲が大きくなる。技量資格種別が種の②
圧接作業可能範囲は亜異形鉄筋の場合は呼び名Ｄ32 以下である。
③P―51kj.mcd

Page 514/09/25 10:48

v6.20

5唖 コンクリート工事において亜暑中コンクリートでは亜レディミクストコンクリートの荷卸し時のコンクリート温度は亜原則として 35 ℃以下とし亜コンクリートの練混ぜから打込み終了までの①時間は亜120 分以内とする。打込み後の養生は亜特に水分の急激な発散及び日射による温度②上昇を防ぐよう亜コンクリート表面への散水により常に湿潤に保つ。湿潤養生の開始時期は亜コンクリート上面ではブリーディング水が消失した時点亜せき板に接する面では脱型直後とする。
③6唖 コンクリートポンプを用いてコンクリート打設を行う際亜コンクリートポンプ台当たりの日の打込み量の上限は 250 m 3 を目安とし亜輸送管の大きさは圧送距離亜圧送高さ亜コンクリートの①圧送による品質への影響の程度などを考慮して決める。輸送管の径が大きいほど圧力損失が大きくなる。
②
コンクリートの圧送に先だちポンプ及び輸送管の内面の潤滑性の保持のため亜水及びモルタルを圧送する。先送りモルタルは打設するコンクリートと同等以上の強度を有するものとし亜モルタルは型枠内に打ち込まないことを原則とする。
③7唖 型枠組立てにあたって亜締付け時に丸セパレーターとせき板の角度が大きくなると丸セパレーターの破断強度が大幅に低下するので亜できるだけ垂直に近くなるように取り付ける。
①
締付け金物は亜締付け不足でも締付けすぎても不具合が生じるので亜適正に使用することが重要である。締付け金物を締付けすぎると亜せき板が内側に変形する。
②
締付け金物の締付けすぎへの対策として亜内端太(縦端太)を締付けボルトとできるだけ離して締付ける等の方法がある。
③8唖 鉄骨の現場溶接作業において亜防風対策は特に配慮しなければならない事項である。アーク熱①によって溶かされた溶融金属は大気中の酸素や窒素が混入しやすく亜凝固するまで適切な方法で②外気から遮断する必要がある。このとき遮断材料として作用するものが亜ガスシールドアーク
溶接の場合シールドガスである。しかし亜風の影響によりシールドガスに乱れが生じると亜溶融金属の保護が不完全になりアンダーカット などの欠陥が生じてしまう。また亜溶融金属中③への窒素の混入は亜溶融金属の破壊靭性を低下させる。
②P―6

1kj.mcd

Page 614/09/25 10:48

v6.20

問題

次の 1唖から 4唖の問いに答えなさい。

ただし亜解答はそれぞれ異なる内容の記述とし亜材料の保管亜作業環境（気象条件等）及び作業員の安全に関する記述は除くものとする。

1唖 鉄骨屋根下地に金属製重ね形折板葺きとするときの施工上の留意事項を 2 つ亜具体的に記述しなさい。

2唖 外壁コンクリート面に防水形合成樹脂エマルション系複層仕上塗材（防水形複層塗材Ｅ）を用いて外装仕上げとするときの施工上の留意事項を 2 つ亜具体的に記述しなさい。

3唖 木製床下地にフローリングボード又は複合フローリングを釘留め工法で張るときの施工上の留意事項を 2 つ亜具体的に記述しなさい。
ただし亜下地又は張付け後の養生に関する記述は亜除くものとする。

4唖 せっこうボード下地に壁紙を直張り工法で張るときの施工上の留意事項を 2 つ亜具体的に記述しなさい。

P―7

1kj.mcd

Page 7

14/09/25 10:48

v6.20

問題

市街地での共同住宅の建設工事における右に示す工程表に関し亜次の 1唖から 3唖の問いに答えなさい。なお亜解答の旬日は亜上旬亜中旬亜下旬で記述しなさい。
〔工事概要〕
用

途：開放片廊下型共同住宅（バルコニー付き亜トランクルームは地下階とする。）

構 造 茜 規 模：鉄筋コンクリート造地下階亜地上階亜塔屋階建亜延べ面積3,000 m 2とする。
基

礎：基礎はマット基礎とし亜地下階の床はマット基礎の上に湧水処理層形成材を敷き込みの上亜床コンクリート直均し仕上げとする。

山留

め：親杭横矢板亜山留め壁自立工法とし亜親杭は引き抜かないものとする。
山留め壁は亜地下外壁型枠兼用とする。

外 壁 仕 上 げ：モルタル下地の上亜二丁掛タイル張りとし亜建具はアルミニウム製とする。
屋上防水：アスファルト防水の上亜保護コンクリート仕上げとする。

バルコニー及び：化粧防水シート張りとし亜排水溝回り及びサッシ取合い立上り部は亜塗膜防水
開放片廊下床仕上げとする。

1唖 表中の鉄筋茜型枠茜コンクリート工事のＡ及び防水工事のＢに該当する作業名をあげなさい。

2唖 作業の終了日が工程上最も不適当な作業名を表の中より選び亜適当な工程となるように亜その終了日を月次と旬日で定めなさい。

3唖 内装工事の外壁室内側現場発泡断熱材吹付けの作業工程は未記入となっている。適当な工程となるように亜断熱材吹付け作業の開始日及び終了日の期日を月次と旬日で定めなさい。

P―8

1kj.mcd

Page 814/09/25 10:48

v6.20

月 次工 種仮設

工12345着工

地下躯体完了準備 乗入構台架け乗入構台払し67891011

躯体完了 屋上防水層完了

受電竣工

ロングスパンエレベーター

事

片付け・清掃

外部足場
山留め親杭

土工

事

根切
砂利地業

地業工

事

鉄 筋 ・ 型 枠
コンクリート工事
地 下 １ 階湧 水 処 理 及 び
床仕上捨コンクリート
B１F立上りＡ

２F立上り ４F立上り 塔屋・パラペット

１F立上り ３F立上り ５F立上り
湧水処理層形成材敷き込み
B１F床コンクリート
屋上アスファルト防水

防水工

B

事

防水保護コンクリート
外壁シーリング

バルコニー及び
開 放 片 廊 下
床工
事

塗膜防水

化粧防水シート張り

外部建具・額縁取付け
ガラス取付け

金属製建具工事

内部建具取付けタイル下地モルタル塗り

外壁タイル工事

タイル張り
バルコニー手摺取付け

金属工

事

天井・壁軽量鉄骨下地組み

木工事
木 製 建 具 工 事
家 具 工 事

木工事・木製建具工事・家具工事

壁ボード張り内装工

天井ボード張り事

クロス張り
床仕上げ張り

塗装工

事

外構工

事

内部塗装仕上げ
舗装・植栽
据付工事

エレベーター工事
設
検備工

電気・給排水衛生・空調・他

事
査

仮設使用

中間検査

消防中間検査 ELV労基署検査

完了検査

P―91kj.mcd

Page 914/09/25 10:48

v6.20

問題

1唖

次の 1唖から 3唖の問いに答えなさい。

建設業法に基づく建設工事の完成を確認するための検査及び引渡しに関する次の文章において亜に当てはまる語句又は数値を記入しなさい。

元請負人は亜下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは亜当該通知を受けた日から①日以内で亜かつ亜できる限り短い期間内に亜その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
元請負人は亜検査によって建設工事の完成を確認した後亜下請負人が申し出たときは亜直ちに亜当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし亜工事完成の時期から①②において定められた日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には亜この限りでない。

2唖

建築基準法施行令に基づく落下物に対する防護に関する次の文章において亜に当てはまる語句又は数値を記入しなさい。

建築工事等において工事現場の境界線からの水平距離が 5 m 以内で亜かつ亜地盤面からの高さが③においては亜m 以上の場所からくず亜ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合④を用いる等当該くず亜ごみ等が工事現場の周辺に飛散することを防止するための措置を講じなければならない。

3唖

労働安全衛生法に基づく特定元方事業者の講ずべき措置等に関する次の文章において亜に当てはまる語句を記入しなさい。

特定元方事業者は亜その労働者及び関係請負人の労働者の作業が行われることによって生ずる労働災害を防止するため亜⑥⑤の場所においての設置及び運営を行うこと亜作業間の連絡及び調整を行うこと亜作業場所を巡視すること亜関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に関する指導及び援助を行うこと等に関する必要な措置を講じなければならない。

P ― 10

1kj.mcd

Page 10

14/09/25 10:48

v6.20