試験⎧⎜⎜
⎜
⎩

地受

験

番号

氏

名

1建実

⎫

受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください。 ⎜本日の受験地

仮受験番号

仮―⎜
⎜
⎭

平成 25 年度

１級建築施工管理技術検定試験
実地試験問題
次の注意事項をよく読んでから始めてください。

〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 9 ページです。
唖試験時間は亜 13 時から 16 時です。
唖試験問題は亜 6 問題です。
唖解答は亜別の解答用紙の定められた範囲内に亜黒鉛筆か黒シャープペンシルで記入してください。
唖この問題用紙は亜計算等に使用しても差し支えありません。
唖この問題用紙は亜試験終了時刻まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。
途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

P―1

問題

建築工事の施工技術は亜社会的茜経済的環境等により変化しており亜建築物の性能水準の高い亜より高度な技術による施工が求められている。その一方亜建設業の就業者数の減少も大きな課題となっており亜このような中で亜施工技術や合理化工法の開発など新たな取組みが行われている。
あなたが経験した建築工事のうち亜品質を確保した上で施工の合理化を行った工事をつ選び亜
下記の工事概要を具体的に記入した上で亜次の問いに答えなさい。
なお亜建築工事とは亜建築基準法に定める建築物に係る工事とする。ただし亜建築設備工事を除く。

〔工事概要〕
イ唖工事

名ロ唖工 事 場 所
ハ唖工 事 の 内 容ニ唖工⎛⎞
主な外部仕上げ亜主要室の内部仕上げ⎝ 改修等の場合：建物用途亜主な改修内容亜施工数量又は建物規模 ⎠期

新築等の場合：建物用途亜構造亜階数亜延べ面積又は施工数量亜(年号又は西暦で年月まで記入)

ホ唖あなたの立場

1唖 工事概要であげた工事で亜あなたが担当した工種において実施した亜施工の合理化の事例を2 つあげ亜次の①から④について亜それぞれ具体的に記述しなさい。
ただし亜つの事例の合理化を行った目的と実施した内容は亜それぞれ異なる内容の記述とすること。また亜現在一般的に行われている躯体茜仕上げ材料のプレカットに関する記述は不可とする。
①工種又は部位等②

合理化を行った目的と実施した内容③

実施した内容が合理化に結び付く理由④

実施した内容が品質を確保できる理由

2唖 上記の工事概要であげた工事にかかわらず亜あなたの今日までの工事経験に照らして亜施工の合理化の方法であって亜建設資材廃棄物の縮減に効果があると考えられる施工方法と亜それが効果的であると考える理由を具体的に記述しなさい。
ただし亜現在一般的に行われている躯体茜仕上げ材料のプレカットに関する記述は除くものとする。また亜上記 1唖の②実施した内容及び③合理化に結び付く理由と同じ内容の記述は不可とする。

P―2

問題

建築工事において亜次の 1唖から 3唖の仮設物の設置計画に当たり亜留意又は検討すべき事項をそれぞれ 2 つ亜具体的に記述しなさい。
ただし亜解答はそれぞれ異なる内容の記述とし亜保守点検等設置後の運用管理上の記述は除くものとする。また亜使用資機材に不良品はないものとする。

1唖 場内仮設事務所

2唖 場内仮設道路

3唖 鋼板製仮囲い（ゲート及び通用口を除く。）

P―3

問題

次の 1唖から 4唖の問いに答えなさい。

ただし亜留意事項は亜それぞれ異なる内容の記述とし亜材料の保管亜作業環境（気象条件等）及び作業員の安全に関する記述は除くものとする。

1唖 場所打ちコンクリート杭地業（アースドリル工法）のコンクリートの打設における施工上の留意事項を亜2 つ具体的に記述しなさい。
ただし亜コンクリートの調合に関する記述は除くものとする。

2唖 鉄筋工事の鉄筋の組立てにおける施工上の留意事項を亜2 つ具体的に記述しなさい。
ただし亜鉄筋材料亜加工及びガス圧接に関する記述は除くものとする。

3唖 型枠工事において亜支保工にパイプサポートを使用する場合の施工上の留意事項を亜2 つ具体的に記述しなさい。
ただし亜パイプサポートに不良品はないものとする。

4唖 鉄骨工事の建方時における仮ボルトの施工上の留意事項を亜2 つ具体的に記述しなさい。
ただし亜材料に不良品はないものとする。

P―4

問題

次の 1唖から 8唖の各記述において亜記述ごとの①から③の下線部の語句のうち最も不適当な箇所番号を 1 つあげ亜適当な語句を記入しなさい。

1唖 密着保護仕様のアスファルト防水において亜一般平場部と立上り部又は立下り部で構成する
出隅茜入隅は亜平場部のルーフィング類の張付けに先立ち亜幅 300 mm 程度のストレッチルーフィング①②の流張りで均等に増張りする。
屋根にプレキャストコンクリート板を使用する場合亜プレキャストコンクリート板の継手目地部は亜平場部のルーフィング類の張付けに先立ち亜両側のプレキャストコンクリート板に 40 mm③程度張り掛る幅のストレッチルーフィングを用いて亜絶縁増張りをする。
②2唖 タイルを壁の下地モルタル面に亜改良圧着張り工法にて張り付ける場合亜下地に適当な水湿しを行い亜機械練りした張付けモルタルを層塗りし亜タイル裏面全体に張付けモルタルを塗り付け亜①②
直ちにたたき押えをして張り付ける。一度に張り付ける面積は m 2 以下とする。
③3唖 内装の床張物下地をセルフレベリング材塗りとする場合亜軟度を一定に練り上げたセルフレベ
リング材を亜レベルに合わせて流し込む。流し込み中は亜できる限り通風を良くして作業を行う。
①
施工後の養生期間は亜常温で日以上亜冬期間は 14 日以上とし亜施工場所の気温が ℃以下②③の場合は施工しない。

4唖 長尺金属板葺の下葺のアスファルトルーフィングは亜軒先と平行に敷き込み亜軒先から順次棟へ①
向かって張り亜隣接するルーフィングとの重ね幅は亜短辺部は 200 mm 以上亜長辺部は 100 mm 以上とする。
・

金属板を折曲げ加工する場合亜塗装又はめっき及び地肌にき裂が生じないよう切れ目を入れて②折り曲げる。金属板を小はぜ掛けとする場合は亜はぜの折返し寸法と角度に注意し亜小はぜ内に〜mm 程度のすき間を設けて毛細管現象による雨水の浸入を防ぐようにする。
③P―5

5唖 構造ガスケット構法によるガラスのはめ込みにおいて亜ガラスの面クリアランスが大きくなると①・ ・ ・ガラスのかかり代が小さくなり亜風圧を受けたときの構造ガスケットのリップのころびが大きく②なるので亜止水性の低下や亜ガラスが外れたりガスケットがアンカー溝又は金属枠から外れたり③するおそれがある。

6唖 せっこうボードのせっこう系直張り用接着材による直張り工法において亜直張り用接着材は亜・・

時間程度で使いきれる量をたれない程度のかたさに水と練り合わせ亜ボードの仕上がり面の①高さの倍程度の高さにダンゴ状に盛り上げる。ボードの張付けにおいては亜ボード圧着の際亜②ボード下端と床面との間を 10 mm 程度浮かした状態で圧着し亜さらに調整定規でたたきながら亜③所定の仕上げ面が得られるように張り付ける。

7唖 内壁を内装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材仕上げとする場合亜下地のセメントモルタル面を金ごて又は木ごて仕上げとする。
①
吹付け塗りとするときは亜下地面に対して直角に吹き付けられるように亜スプレーガンのノズルは亜やや下向きに保ち亜一様に吹き付け亜主材回塗りとする場合の工程内間隔時間は亜時間以上②③とする。

8唖 ALC 外壁パネルを横張りで取り付ける場合亜通常亜パネル積上げ段数段以下ごとにパネル質量①を支持する自重受け鋼材を設ける。また亜自重受け鋼材を設けた横目地には亜伸縮目地を設ける。
②③P―6

問題

市街地での事務所ビルの建設工事における右に示す工程表に関し亜次の問いに答えなさい。

なお亜解答の旬日は亜上旬亜中旬亜下旬で記述しなさい。
〔工事概要〕
構造茜規模：鉄筋コンクリート造地下階亜地上地
山階亜塔屋階亜延べ面積 3,000 m 2 とする。

業：アースドリル杭とする。
留 め：親杭横矢板茜水平切梁工法で外部型枠兼用とし亜親杭は引き抜かないものとする。

外壁仕上げ：コンクリート打ち放しの上亜複層仕上塗材吹付け仕上げとし亜アルミニウム製の横連窓建具とする。
屋 上 防 水：アスファルト防水の上亜保護コンクリート仕上げとする。

1唖 表中の土工事のＡ及び杭地業工事のＢに該当する作業名をあげなさい。

2唖 作業の終了日が工程上最も不適当な作業名を表の中より選び亜適当な工程となるようその終了日を月次と旬日で定めなさい。

3唖 金属製建具工事の内部建具取付け作業の工程は未記入となっている。適当な工程となるように内部建具取付け作業の開始日及び終了日の期日を月次と旬日で定めなさい。

P―7

月 次工 種123着工
準備

456地下躯体完了
乗入構台架け事

杭地業工事
鉄筋・型枠・コンクリート工事

910乗入構台払し1112受電ロングスパンエレベーター

竣工

片付け・清掃外部足場
山留め親杭工8
躯体完了

仮 設 工 事土7Ａ

切梁払し１次根切り ２次根切り

アースドリル杭B

捨コンクリート

B１F床

基礎耐圧盤

１F立上り ３F立上り ５F立上り 塔屋・パラペット

B１F立上り防水保護コンクリート

２F立上り ４F立上り ６F立上り

屋上アスファルト防水
伸縮目地取付け防 水 工 事
外壁シーリング
外部建具取付け金属製建具工事

ガラス取付け

外壁吹付け工事

複層仕上塗材吹付け(下地調整共)

金 属 工 事天井・壁軽量鉄骨下地組み
壁ボード張り内 装 工 事

天井ボード張り内部塗装仕上げ塗 装 工 事

舗装・植栽

外 構 工 事
エレベーター
工
事

据付工事

査

仮設使用

電気・給排水衛生・空調・他

設 備 工 事
検

床仕上げ張り

中間検査

P―8

消防中間検査ELV労基署検査

完了検査

問題6

次の 1唖から 3唖の問いに答えなさい。

1唖 建設業法に基づく特定建設業者の下請代金の支払期日等に関する次の文章において亜に当てはまる語句を記入しなさい。

特定建設業者が①となった下請契約（下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が 4,000 万円以上の法人であるものを除く。）における下請代金の支払期日は亜下請負人からその請け負った建設工事の完成した旨の通知を受け亜検査によって建設工事の完成を確認した後亜下請負人が当該建設工事の引渡しを申し出た日（下請契約において定められた工事完成の時期から20 日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合にあっては亜その一定の日。
）から起算して②日を経過する日以前において亜かつ亜できる限り短い期間内において定められなければならない。

2唖 建築基準法施行令に基づく落下物に対する防護に関する次の文章において亜に当てはまる語句を記入しなさい。

建築工事を行なう場合において亜建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離がm 以内で亜かつ亜地盤面から高さが③m 以上にあるとき亜その他はつり亜除却亜外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは亜国土交通大臣の定める基準に従って亜工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は④でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。

3唖 労働安全衛生法に基づく労働者の就労に当たっての措置に関する次の文章において亜に当てはまる語句を記入しなさい。

建設業に該当する事業者は亜その事業場に新たにつくことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者（作業主任者を除く。
）に対して亜次の事項について厚生労働省令で定めるところにより亜安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。


作業方法の決定及び労働者の

労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
及びに掲げるもののほか亜⑤⑥定めるもの。

P―9に関すること。

を防止するため必要な事項で亜厚生労働省令で