平成２７年度 熊本県における事業計画（Ｈ２７.２）（水管理・国土保全局関係）
対象科目

全体事業規模H26年度当初（百万円）

全体事業費
（億円）

H26年度事業内容

河川事業（河川都市基盤整備事業費を含む）
河川改修費（河川都市基盤整備事業費を含む）

一般河川改修事業

工事関係費負担額（注）

9,328.000

2,496.800

6,174.000

1,605.240

6,174.000

1,605.240

球磨川

直轄管理区間 L=100.3km**

1,978.000

緑川

直轄管理区間 L=55.2km

455

1,761.000

白川

直轄管理区間 L=17.3km

605*

1,122.000

菊池川

直轄管理区間 L=79.1km

360

1,313.000

河川激甚災害対策特別緊急事業
白川激特区間 L=3.465km

123

河川工作物関連応急対策事業費

萩原地区：浸透対策L=400m
中下流部：河道掘削V=12.5千m3514.280 鎌瀬（左）地区：築堤L=250m、用地A=0.1ha
渡地区：河道掘削V=27.5千m3
水島地区：浸透対策L=850m 等
川尻地区：河道掘削V=40千m3、補償1式
道古閑地区：築堤L=70m
457.860 莎﨑地区：築堤L=30m
天明・網津・走潟地区：築堤L=200m、樋管N=2基、用地A=1.3ha、補償1式 等291.720

沖新地区：護岸L=800m
小島地区：浸透対策L=1,000m
中原地区：浸透対策L=1,000m
大江地区：橋梁架替1式 等

2,771.000

烏帽子・大浜地区：築堤L=140m
山鹿地区：河道掘削V=46千m3、水路付替1式、用地A=1.3ha
341.380 田底・平島地区：河道掘削V=64千m3、堰改築N=1基、用地A=0.2ha
竈門・菰田地区：河道掘削V=63千m3、用地A=1.0ha 等
720.460

2,771.000

720.460

85.00022.100緑川

0.8

22.0005.720 杉島排水樋管空洞化対策

菊池川

直轄管理区間 Ｌ＝79.1km
排水機場改善0.6

63.00016.380298.000

149.000

玉名排水機場除塵機改善
繁根木第一排水樋管ゲート改善

H27年度事業進捗見込み（億円）

萩原地区：浸透対策（平成31年度以降完成予定）
中下流部：河道掘削（平成31年度以降完成予定）
鎌瀬（左）地区：築堤（平成27年度完成予定） 等

2.5～22

川尻地区：河道掘削（平成31年度以降完成予定）
道古閑地区：築堤（平成31年度以降完成予定）
莎﨑地区：築堤（平成31年度以降完成予定）
天明・網津・走潟地区：築堤、樋管改築（平成30年度完成予定） 等

9.3～21

大江地区：橋梁架替（平成28年度完成予定） 等

0.3～14

山鹿地区：築堤（平成31年度以降完成予定）
田底・平島地区：河道掘削、堰改築（平成31年度以降完成予定）
竃門・菰田地区：河道掘削（平成31年度以降完成予定） 等

2.8～15

宇留毛地区外：築堤L=300m、橋梁架替N=1基、樋管N=1基、用地 宇留毛地区外：築堤、橋梁架替、樋管（事業期間：平成24年度～概
A=1.3ha、補償1式 等
ね5年間） 等

直轄管理区間 Ｌ＝55.2km
樋門・樋管等改善

総合水系環境整備事業費

H27年度事業内容

0.4～22長碇樋管空洞化対策（平成27年度完成予定） 等-～0.8

志々岐排水機場除塵機改善（平成27年度完成予定）

-～0.6

球磨川水系

直轄管理区間 L=100.3km（水辺整備、自然再生）

2367.000

33.500 球磨川下流：床固工1基、モニタリング調査1式 等

球磨川下流：床固工、モニタリング調査（平成31年度以降完成予定）

-～1.9

緑川水系

直轄管理区間 L=55.2km（水辺整備）

1584.000

42.000 御船地区：坂路1箇所、管理用通路L=4,000m 等

甲佐地区：測量設計（平成31年度以降完成予定） 等

-～0.3

白川水系

直轄管理区間 L=17.3km（水辺整備）

17100.000

50.000 熊本駅周辺：高水敷整正A=14,000m2、管理用階段1箇所 等

熊本駅周辺：高水敷整正（平成28年度完成予定） 等

0.02～1.1

菊池川水系

直轄管理区間 L=79.1km（水辺整備、自然再生）

2147.00023.500 高瀬地区：管理用通路L=1,000m 等

高瀬地区：護岸（平成28年度完成予定） 等

-～0.8

ダム事業
多目的ダム建設事業費
球磨川川辺川ダム（未定）-

河川総合開発事業費
白川立野ダム曲線重力式コンクリートダム（Ｈ＝約90ｍ・Ｌ＝約200ｍ）

905***

3,359.279

749.118

335.23774.757335.23774.757 水理水文調査 等3,024.042

674.361

3,024.042

674.361 転流工、水理水文調査 等

備考

水理水文調査 等

2.9

ダムによらない治水対策の検討中

転流工、工事用道路工事 等

31

平成31年度以降完成予定***

平成２７年度 熊本県における事業計画（Ｈ２７.２）（水管理・国土保全局関係）
対象科目

全体事業規模

全体事業費
（億円）

砂防事業
砂防事業費

球磨川水系

合

流域面積 A=498km2

185

計

H26年度当初（百万円）
H26年度事業内容

H27年度事業内容

工事関係費負担額（注）

450.000

117.000

450.000

117.000

450.000

宮園砂防堰堤（平成29年度完成予定）、小川第２砂防堰堤（平成31年度以降完成予定）、築切砂防堰堤（平成29年度完成予定）、九折
宮園砂防堰堤、小川第２砂防堰堤、築切砂防堰堤、九折瀬地区瀬地区砂防堰堤群（平成31年度以降完成予定）、高野川第２砂防117.000 砂防堰堤群、高野川第２砂防堰堤、久連子川第８砂防堰堤、横堰堤（平成31年度以降完成予定）、久連子川第８砂防堰堤（平成27手谷砂防堰堤改築、砂防設備設計、用地取得1.9ha 等
年度完成予定）、横手谷砂防堰堤改築（平成31年度以降完成予定）
等

13,137.279

3,362.918（注） 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。
「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。
個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。
*一般河川改修の全体事業費には、同水系の河川激甚災害対策特別緊急事業の予算額を含んでいます。
**：当該事業は、現在「ダムによらない治水を検討する場」において議論を重ねているところであり、全体事業費は定まっていない。
***：全体事業費・工期については、現計画に基づいて記載しています。

H27年度事業進捗見込み（億円）

1.5～5.0

備考平成27年度 熊本県における事業計画（H27年2月）（道路関係〔直轄〕）
改築事業（幹線道路ネットワーク整備）
路線名

箇所名

九州横断自動車
嘉島JCT～矢部道延岡線

事業規模

L=23.0km（単位：百万円）
全体事業費(億円）

623

H２６年度当初事業費負担金7,370

H２６年度事業内容

・調査推進：
水文調査（御船・山都地区）
構造物詳細設計
・用地買収推進：
御船・山都地区 A=14,800m2
・工事推進：
高木トンネル(L=522m)
田代第一トンネル(L=512m)
田代第二トンネル(L=531m）
太田川橋（L=354m）下部工・上部工
南田代橋(L=34m)下部工・上部工
上野橋（L=48m）下部工・上部工
北中島橋(L=176m)下部工
1,234
滑川橋下部工（L=168m）
城ノ尾第一橋下部工（L=102m）
高木地区改良 L=80m
浄光寺地区改良 L=100m
田代地区改良 L=1,170m
倉道地区改良 L=180m
上野地区改良 L=920m
五十駄地区改良 L=180m
北中島地区改良 L=610m
水ノ田尾地区改良 L=140m
金内地区改良 L=500m
杉木地区改良 L=100m
・調査推進：
水俣地区(埋蔵文化財調査)
道路詳細設計構造物詳細設計
水文調査（湯浦・女島・小津奈木地区）
・用地買収着手：
古城地区 A=7,800m2
・用地買収推進：
小津奈木 ・ひばりヶ丘地区 A=22,700m2

国道3号

芦北出水道路L=29.6km

1,484

7,168

1,598

・工事推進：
湯浦トンネル(L=1,166m)設備工
女島トンネル(L=1,085m)
女島トンネル(L=1,085m)設備工
小津奈木トンネル(L=399m)
湯浦川橋(L=413m)上部工
町中第１橋(L=59m)上部工
桜戸橋(L=193m)下部工
町原第１橋(L=35m)上部工・下部工
小津奈木第２橋(L=458m)下部工
湯浦トンネル舗装 L=1,166m
津奈木トンネル舗装 L=1,848m
小津奈木地区改良 L=240m
大迫地区改良 L=620m

H２７年度予定事業内容
・調査推進：
水文調査<構造物詳細設計>
・用地買収推進：御船地区 A=1,300m2<山都地区 A=5,200m2>
・工事推進：
高木トンネル(L=522m)
田代第二トンネル(L=531m）
一都度橋（L=41m）下部工
太田川橋（L=354m）下部工・上部工
上野橋（L=48m）上部工
北中島橋(L=176m)下部工・上部工<小皿木橋（L=44m）下部工>
大平地区改良 L=400m
田代地区改良 L=480m
倉道地区改良 L=530m
玉来地区改良 L=780m
上野地区改良 L=1,140m
釜出地区改良 L=650m
北中島地区改良 L=910m<城ノ尾地区改良 L=290m><水ノ田尾地区改良 L=700m><金内地区改良 L=1,000m><杉木地区改良 L=520m>

H２７年度事業進捗見込み

考

用地進捗率：約９７％
事業進捗率：約７２％
小池高山IC～北中島IC
L=10.8km(2/4)
平成30年度開通予定
北中島IC～矢部IC
L=10.4km(2/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
開通必要額
４５～７０億円程度

・調査推進：
水俣地区(埋蔵文化財調査)<道路詳細設計><橋梁詳細設計><トンネル詳細設計>
水文調査

事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、鹿児島県区間を含む
用地進捗率：約６４％
事業進捗率：約３４％
芦北IC～津奈木IC
L=7.7km(2/4)
平成27年度開通予定

・用地買収推進：
小津奈木・ひばりヶ丘地区 A=560m2<古城・長野・長崎地区 A=80,000m2>
・工事推進：
小津奈木トンネル(L=399m)
町中第２橋(L=305m)上部工
桜戸橋(L=193m)上部工・下部工
小津奈木第２橋(L=459m)上部工・下部工
大迫橋（L=85m)下部工
芦北IC～津奈木IC間道路付属物 L=7,700m
花岡地区舗装 L=500m
湯浦地区舗装 L=1,600m
千代地区舗装 L=1,000m
大迫地区改良 L=500m

備

開通必要額
４１～６６億円程度

津奈木IC～水俣IC
L=5.6km(2/4)
平成30年度開通予定
水俣IC～出水北IC
L=11.8km(2/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成27年度 熊本県における事業計画（H27年2月）（道路関係〔直轄〕）
改築事業（幹線道路ネットワーク整備）
路線名

国道57号

箇所名

滝室坂道路

事業規模

L=6.3km（単位：百万円）
全体事業費
(億円）

230

H２６年度当初事業費負担金H２６年度事業内容

・調査推進：
地質調査
水文調査
路線測量
道路予備設計47
トンネル詳細設計

180

・調査推進：<地質調査><水文調査><路線測量><道路予備設計><トンネル詳細設計>

・調査推進：
軟弱地盤対策検討

国道57号

熊本宇土道路宇土道路

L=3.8km

L=6.7km404

257

H２７年度事業進捗見込み－～２億円程度

・工事推進：
笹原地区改良 L=50m
緑川大橋(L=742m)下部工

117

120

・調査推進：
用地幅杭設置城塚～下網田地区用地調査
地質調査
31
道路予備設計・用地買収：
網津地区 A=500m2

・工事推進：<笹原地区改良 L=350m>
笹原地区改良 L=200m

有明海沿岸道路（大牟田～大川）

L=27.5km

2,525－－－

阿蘇市波野小地野～同市一の宮町坂梨
L=6.3km(2/2)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

用地進捗率：約９９％
事業進捗率：約３１％
３～５億円程度・調査推進：<用地調査><地質調査><橋梁予備設計>

海路口IC～城塚IC
L=3.8km(2/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

用地進捗率：約１％
事業進捗率：約２％－～１億円程度

・用地買収：<城塚、網津地区 A=21,200m2>
・調査推進：<測量、道路設計>

国道208号

考

事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、熊本市区間を含む・用地補償：<城塚地区補償>450

備
用地進捗率：０％
事業進捗率：約１％・調査推進：
軟弱地盤対策検討<地質調査>

・用地補償：
城塚地区補償
国道57号

H２７年度予定事業内容

城塚IC～網田IC
L=6.7km(2/2)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、福岡県区間を含む－～１億円程度

用地進捗率：約９５％
事業進捗率：約６６％平成27年度 熊本県における事業計画（H27年2月）（道路関係〔直轄〕）
改築事業（幹線道路ネットワーク整備）
路線名

箇所名

事業規模

（単位：百万円）
全体事業費
(億円）

H２６年度当初事業費負担金H２６年度事業内容
・工事推進：
須屋交差点舗装 L=275m

H２７年度予定事業内容

H２７年度事業進捗見込み

・調査推進：<地質調査><橋梁詳細設計>

備考

事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、熊本市区間を含む
用地進捗率：約９９％
事業進捗率：約９３％
国道3号～須屋交差点
L=1.8km(2/4)
平成27年3月28日開通予定

国道3号

熊本北バイパス

L=7.6km804

33

9－～２億円程度

・工事推進：
瀬田跨線橋(L=43m)上部工
千束平地区改良 L=200m
法立地区舗装 L=700m
立野地区道路付属物 L=500m
国道57号

立野拡幅

L=6.0km

178

444

・用地補償
<事業損失調査>

国道3号～須屋交差点
L=1.8km(4/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

用地進捗率：約７７％
事業進捗率：約９２％(村)本村法立線～大津町大字瀬田
L=1.5㎞(4/4)
平成26年度開通予定

115－～１億円程度
阿蘇郡南阿蘇村大字立野～阿蘇大橋交差点
L=0.9km(4/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

国道57号

瀬田拡幅

L=3.1km49450117

・用地補償：
瀬田地区支障物件移設・調査推進：
用地調査

用地進捗率：約７９％
事業進捗率：約６１％

・用地買収推進：瀬田地区 A=800m2

・用地買収推進：<瀬田地区 A=8,800m2>

大津町大字瀬田～(町)石坂線
L=1.0km(4/4)
平成26年度開通予定

・工事推進：
瀬田地区舗装 L=300m

・工事推進：<瀬田地区改良 L=200m>

０．５～５億円程度(町)石坂線～大津町大字吹田
L=2.1km(4/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

計

16,215

3,269(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある(注）Ｈ２７年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである(注）備考欄の用地進捗率は、平成２７年１月末時点である(注）備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成２６年度補正投入時点である(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある

残事業費:約１，６１８億円

平成２７年度 熊本県における事業計画（H27年2月）（道路関係〔直轄〕）
交通安全事業（Ⅰ種）
箇所名等(単位：百万円）
事業規模

全体事業費
（億円）

平成２６年度当初
Ｈ２６年度事業内容
事業費

国道3号

熊本3号交差点改良等

Ｈ２７年度予定事業内容

Ｈ２７年度事業進捗見込み

備考負担金－－399

133

南島歩道整備

－－

36

・調査設計
・用地買収

・調査設計
・用地買収
・工事

早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

南病院前交差点
改良－－

219

・調査設計
・用地買収
・工事

－

平成26年度完成予定

興善寺自歩道整備－－

21・調査設計

・調査設計
・用地買収

日奈久塩南自歩道整備－－

18・調査設計
・用地買収

・調査設計
・用地買収

北袋南袋歩道整備－－105・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計
・用地買収
・工事

熊本57号交差点改良等

－－

108

赤水歩道整備－－54

大津自歩道整備－－18

三角浦歩道整備

－－

36

－

－

63

－

－

63－

570

早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
４～５億円程度

国道57号

国道208号

熊本208号交差点改良等
中歩道整備

合計

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
（注）平成27年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。
（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

36・調査設計
・用地買収・工事・調査設計
・用地買収
・工事

－

平成26年度完成予定

・調査設計
・用地買収
・工事

早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

・調査設計
・用地買収

・調査設計
・用地買収

・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計
・用地買収
・工事

21

190

平成27年度完成予定

平成２７年度 熊本県における事業計画（H27年2月）（道路関係〔直轄〕）
交通安全事業（Ⅱ種）
箇所名等（単位：百万円）
事業規模

全体事業費
（億円）

平成２６年度当初
Ｈ２６年度事業内容
事業費負担金

Ｈ２７年度予定事業内容

国道3号

－－－

316

158

道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、
情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器（ITV）、簡 道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、易パーキング（道の駅「鹿北」、道の駅「うき」、道の駅 情報収集機器（ITV）、簡易パーキング（道の駅「うき」）「竜北」、道の駅「たのうら」）

国道57号

－－－

70

35

道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、 道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、
簡易パーキング（道の駅「波野」、道の駅「阿蘇」、道の 情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器（ITV）、簡駅「大津」、道の駅「宇土マリーナ」）
易パーキング（道の駅「大津」、「宇土マリーナ」）

国道208号

－－－

26

13

道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標

－412

206

合計

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
（注）平成27年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標

Ｈ２７年度事業進捗見込み

４～５億円程度

備考平成２７年度 熊本県における事業計画（H27年2月） （道路関係〔直轄〕）
電線共同溝事業（単位：百万円）
Ｈ２６年度当初

箇所名等

事業規模

全体事業費
（億円）

Ｈ２６年度事業内容
事業費

国道3号

熊本3号電線共同溝

萩原地区電線共同溝

770

L=2.6km24

Ｈ２７年度予定事業内容

Ｈ２７年度事業進捗見込み

備考

負担金

343

調査設計、引込連系管路工事、連系設備工事、路面復調査設計、事業損失補償
旧工事

770

平成２７年度完成予定
２～３億円程度

国道208号

熊本208号電線共同溝

玉名（２）地区電線共同溝

合計(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

25

L=1.6km

1511

25795

調査設計

354

調査設計、支障物件移設、本体工事

早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成２７年度 熊本県における事業計画（H27.2）（港湾関係［直轄］）
港湾整備事業
港名

熊本港

プロジェクト名全体事業費（億円）

平成26年度当初
（百万円）
負担基本額

熊本港夢咲島地区国内物流ターミナル整備事業

236

804

八代港外港地区国際物流ターミ
ナル改良事業296

1,178

八代港予防保全事業

17500

平成26年度

平成27年度予定

平成27年度

事業内容

事業内容 (注)

事業進捗見込 （注）

備考

負担額

358 航路(-7.5m)、防波堤(南)航路(-7.5m)、防波堤(南)5 ～ 9億円程度

H30年代前半完成予定※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

459 航路(-14m)

航路(-14m)- ～ 12億円程度

H30年代前半完成予定※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

195 岸壁(-12m)(改良)岸壁(-12m)(改良)- ～ 8億円程度

H20年代後半完成予定※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

八代港

計2,482

1,011(注)H27年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。
※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。
※今後、事業箇所を追加する場合があります。

平成２７年度 熊本県における事業計画（H27.2）（空港関係）

箇所名等

熊本空港計

空港整備事業

事業規模

－

全体事業費
（億円）

－

平成２６年度（百万円）

平成２７年度
平成２６年度事業内容

負担基本額

負担額

483

125483125（注）H27年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

備考

平成２７年度予定事業内容（注）

事業進捗見込み
誘導路改良
場周道路改良等

誘導路改良
排水工等

- ～ 6.9億円程度