第三回東京都建設局ICT活用工事等推進連絡会資料

ICT活用工事等の推進について
令和3年12月23日
東京都建設局

東京都建設局のICT活用工事の実施状況～全体～

 ICT活用工事の対象工種は順次拡大（R１年度３工種→R３年度６工種）
 実施件数は、R１年度は浚渫工の適用開始に伴い、前年度より倍増した。
 R２年度は新規工種拡大を行ったが、実施件数の増加には至らなかった。
■ ICT活用工事の実績〇ICT施工に関する工種拡大
H29

H30

R1R2R3R4予定

12

ICT土工

4034

ICT床掘工・ICT小規模土工
ICT舗装工9実施件数【件】

ICT舗装工(修繕工)
ICT浚渫工(河川)
ICT地盤改良工(浅層・中層)
ICT地盤改良工(深層)ICT法面工(吹付工)22

ICT法面工(吹付法枠工)
0ICT構造物工（橋脚・橋台）
ICT構造物工（橋梁上部、基礎工）※ 国土交通省「第13回ICT導入協議会」資料より整理

国交省

東京都

763

ICT付帯構造物設置工

302064554 10

10511H29

H30

土工(実施)

舗装工(実施)1R1
浚渫工(河川)(実施)

0R2
実施累計

実施累計【件】

H28〇東京都建設局発注工事

東京都建設局のICT活用工事の実施状況～企業規模～

 発注工事の受注者は、ほぼ中小企業となっている
 このため、ICT施工を実施しているのは、大半が中小企業である■ 受注企業の規模
ICT施工を実施した工事

工事全体
1,400

127件
(10%)

100件
(8%)

1,200112件
(10%)

14
12

1,000

10800

8600

1,164件(90%)

1,153件(92%)

400

1,044件(90%)

200

200R1R2■中小企業

12件(100%)

64

H30

0件
(0%)

1件
(8%)

11件
(92%)

3件
(60%)
2件
(40%)

H30

■大企業

R1

R2

東京都建設局のICT活用工事の実施状況① ～工事種別～
 ICT施工を実施した工事は、工事種別では、河川の実績が多い（左図）
 また、適用工種別では、「土工」の実績が多い（右図）■工事種別建設局発注のICT実施工事実績（H29～R2）■適用工種別建設局発注のICT実施工事実績（H29～R2）

公園2件,6%
河川浚渫
10 件
30%

道路13件,39%
河川18件,55%

土工
20 件
61%

舗装工
2件
6%

土工+舗装工1件
3%■R2年度時点の ICT適用工種のうち、ICT地盤改良工（浅層、中層）については、実施されていない。

東京都建設局のICT活用工事（土工）の実施状況② ～数量・地域比較～＜土量規模（スケール）比較＞＜地域比較＞
 対象工事件数は、区部(23区)と比較して、多摩部の方が多く、適用率に大きな差はみられない

 対象工事（土工数量500m3以上）の約８割がの割合が多い

区 部 ：ビル等の建築物により、受信環境が不安定な現場が散見される
多摩部：山間部でも遮蔽物（斜面、森林）により、受信環境の悪い現場が多い■（土工を含む）局発注工事の土工数量と件数■建設事務所の所管エリア

１万m3未満であり、特に、数量2,000m3未満

件数【件】

80604020

多摩部

対象工事

100

対象工事件数：97件
適用率 ：14.4%

74

１万ｍ３未満１万ｍ３以上36126686120

土工数量【m3】＊「H29年度～R2年度」までの土工を含む工事件数を集計＊複数年継続して実施されている工事に関しては工事初年度のみ計上

区部
対象工事件数：65件
適用率 ：10.8%

R1～R2年度の工事発注者・受注者へのアンケートについて アンケート/ヒアリング結果
調査結果より、 ３つの課題に分類。（赤字：課題、青字：メリット）① ICT施工に不適な現場条件
 GNSS受信が途切れると、施工がストップする。（施工業者）
 市街地や山間部では、遮蔽物（ビル、斜面、林等）により、GNSS受信環境が悪い地域が多い。（建機メーカー）② 施工規模 小規模現場でも、安全・工程管理の面でICT施工のメリットは大きい。（施工業者）
 小規模工事では、設計変更金額と実際の金額が合わない。（施工業者）③ ICTに関する知識、情報の不足
 受発注者双方で、ICTに関する知識が不足している。（施工業者）
 ICT活用工事における積算や経費計上に関する知識の共有が必要である。（発注者）

東京都建設局におけるICT施工の普及拡大に向けた促進策○課題と促進策

＜課題＞

＜促進策＞

・非GNSS環境などICT導入に不適な施工環境

ICT活用工事の適用拡大や非GNSS環境での事例等の周知１．現場条件２．施工規模・小規模工事（土工）での活用実績が少ない
・小規模工事では価格が見合わない
等

小規模工事の活用事例の周知や現場状況の把握

３．人材育成・ICTに関する専門知識が受発注者ともに不足
・発注担当者をサポートする仕組みが不十分

受発注者を対象とした研修の実施など

〔促進策①〕 ICT活用工事の適用拡大や非GNSS環境での事例等の周知
具体的内容
 全ステップ活用しなくても（１ステップ以上）
ICT活用工事とし、受注者へ周知
 工事現場におけるGNSSの受信状況の確認について
 解説資料を作成・周知※ 非GNSS環境でも可能なICT施工方法、施工事例等の内容を記載

R3取組状況
 実施要領（R3.4）の改定により、全ステップ活用しなくても（１ステップ以上） ICT活用工事とした。

【契約後に受注者がICT施工を希望する場合】⇒①～⑤のどれかを実施すれば”ICT活用工事”
②
3次元設計
データ作成

①
3次元起工測量④
3次元出来形管理等の施工⑤
3次元
データの納品③
ICT建機による施工

ステップ図【非GNSS環境での事例】自動追尾型TSの活用
 GNSSではなく、自動追尾型TSに対応した建機で施工
建機に測量用プリズムを設置して、TSを自動追尾させ、位置情報を把握
 導入にあたっては、現場条件などの精査が必要（デメリット）（メリット）〇 非GNSS環境で対応が可能。  建機1台につきTSが1台必要。
 現場条件によっては非効率。
〇 RTK-GNSS方式と比べて、精度が⾼い。

 受信状況の確認の時期や費用負担の検討
 解説資料を作成中
TSMCｸﾞﾚｰﾀﾞ

〔促進策②〕小規模工事の活用事例の周知や現場状況の把握
具体的内容

 ICT活用工事における小規模工事での採算性等について、アンケートを実施する※ 施工業者が負担と感じている部分について調査
 小規模工事の活用事例について、協会、施工業者等に周知【調査票（案）】※記入例
工事件名：○○○○○工事
工期：令和〇年〇⽉〇日〜令和〇年〇⽉〇日

発注者：東京都△ △ 局

GNSS受信環境：良好

受注者：□ □ □ □ □ 建設（株）

良好・一部不良、不良のどれかを回答【工事概要】
してください。
本工事は、〇〇線の〇〇地区において、現況車道の暫定2車線を完成4車【効果の比較】
線化し、慢性的な渋滞緩和と安全性の向上、緊急時の輸送路としての機能向上を図る工事である。
ICT活用工事の情報をご記入ください
工程
従来 ICTステップ【ICTを活用したプロセス】
①
3次元起工
測量

②
3次元設計
データ作成

③
日数
全体
ICT建機に（日）
よる施工

④
3次元出来
形管理等の施工管理
ICT活用を実施したステップ枠を塗りつぶしで着色し、３次元準備工
その活用技術をステップ別でご記入ください。
起工測量

増減理由

⑤92
90
3次元デー
タの納品

他工種との兼ね合いもあるため工期が短縮することはあまりない。

12

３次元測量未実施のため、増減なし。

【主な工種】（ICT対象）

6

３次元設計データ作成が掘削工:〇〇m3 , 路対盛土工:〇〇m3 , 従来施工とICT活用工事での３次元設計
施工計画
2335 不慣れな作業のため日数
施工前写真
法面成形工:〇〇m2
データ作成「日数・人工」の比較とその増減理由を記入ください。
がかかった。
人工
なお、人工については工程毎に記入ください。
(人)
工事の情報をご記入ください
丁張りが不要で、仕上げ工事の施工前・施工後の施工
ICT建機施工
190 104 もMCのため削減できた。
写真を添付ください。

【活用したICT技術】

R3取組状況 ICT活用に関するアンケート調査票を作成
 小規模工事を含めたICT活用事例を収集するための「調査票（右図） 」を作成

外注
3次元測量 ：TLS
出来形管理
３次元出来形9
施工後写真 9/検査外注
管理・検査
ICT建機：バックホウ
外注
出来形管理 ：TLS活用したICT技術を記入し、外注で対応した場合は○囲【工事写真】
み、社内で対応した場合は取り消し線を記入ください。
ICTの評価

メリット

デメリット

起工測量

• ３次元計測により、現場作業が• 従来方式とUAVでの測量箇所がICTを活用された、ICT建機・3次元設計データ画像・軽減された。
点在するときは手間になる。

３次元
設計データ作成• 目で３D図面を見れるので、具体 • 慣れていないと効率が悪いときな施工計画が作れる。
もある。
従来施工とICT施工を比較した

ICT建設機械による施工• 機械周りの人が減りあ、安全性• 荒堀り作業ではコントロールをICT活用のステップ毎にご記入ください。
が向上した。
切ったほうが作業が早い。
全て埋める必要はありません。

３次元出来形管理等の施工管理• 従来の断面毎の幅員・高さの管• 小型の３ＤＭＣバックホウを用いて施工するときに、仕上がりに影響しな• 慣れるまでは心配になり、結局理が不要で、現場作業の負担が従来の測量もしてしまう。
い作業ではマシーンコントロール機能をOFFにすることで、施工効率の向減った。

ヒートマップなど写真を添付ください。

【〇〇〇】

メリット、デメリットについて

【〇〇〇】

【〇〇〇】

【工夫したこと】上を図った。

•普段、仕上げに関わることのできない若手オペレータに仕上がりを経験させることで、意欲の向上につながった。
本ICT活用工事で工夫した点をご記入ください。

工事件名：街路築造工事及び補償代行工事(2三-環4富久町)

発注者：東京都建設局

GNSS受信環境：良好

受注者：リアル建設(株)東京都では、環状第４号線の整備を新設しており、新宿区内の富久区間３３０ｍで事業を実施している。このうち、本工事では都立芸術高等学校付近50ｍの区間において、道路土工及びＬ型擁壁を設置する工事をおこなっている。

合計
（人・日）

人工(人)

【ICTを活用したプロセス】①
3次元起工測量

②
3次元設
計データ
作成

③
ICT建機による施工④
3次元出来
形管理等の施工管理

ICT活用
ステップ

工程

【工事概要】（調査事例）■ICT施工による作業に係る人数の削減効果⑤
3次元
データの納品【主な工種】（ICT対象）

合計

従来

ICT

9379

搬出先の受入土量の制限によりＩ
ＣＴ建機の作業能力を最大限発揮できなかった。

準備工

３次元測量

42

手元の人数を減らすことができ、生産性を向上することができた。

施工計画

３次元設計
データ作成

105

測量会社に業務委託したため、早く精度の高いデータができた。

施工

ICT建機施工7570

丁張が不要で資材費が削減でき、かつ労務も軽減できた。

出来形管理/検査

３次元出来形管理・検査

42

レーザースキャナーにて測量する
ことにより従来より早く計測できた。

３次元測量

従来• 掘削工：約2,860ｍ3

３次元設計・データ作成★本現場では約15%削減【施工前】

ICT建機施工
３次元出来形管理・検査ICT【活用したICT技術】

増減理由

［人・日］

3次元測量 ：地上型レーザースキャナ
ICT建機：バックホウ、ブルドーザ
出来形管理 ：地上型レーザースキャナ

0204060

80100

【施工後】
【従来施工とICT施工の比較】① 起工測量• 3次元計測により、現場作業が軽減され、スムーズに作業を行うことができた。

② ３次元設計データ作成• データ作成に時間を要した。

③ ICT建設機械による施工• MGバックホウを使用することで、熟練オペレータでなくても定められた深度まで掘削することができた。
• MCブルドーザを使用することで重機と補助作業員との接触事故を防止することができた。

④ ３次元出来形管理等の施工管理

・ 地上型レーザースキャナにより、計測手元作業を無人化することが可能になり生産性を向上することができた。

【ＩＣＴ掘削（ＭＧ）状況と【ＩＣＴ敷均（ＭＣ）状況とモニター画面】
モニター画面】【工夫したこと】•ICT活用工事の適用の他に新技術ペイロードメータを使用することで残土積込み重量を可視化し過積載の防止に努めた。また、最適量が積めることにより効率的な残土処理ができた。

〔促進策②〕小規模工事の活用事例の周知や現場状況の把握【参考】都の補助⾦制度【参考】国の補助⾦制度等

デジタル技術活用推進助成金
デジタル技術の導入・活用に必要な費用の一部を助成します。ただし、専任アドバイザーによるトータル支援を受けていることが支援の条件となります。
助 成 限 度 額 ：300万円（下限額30万円）
助 成 率 ：小規模：2/3以内 その他：1/2以内

躍進的な事業推進のための設備投資支援事業
更なる発展に向けた競争力の強化、DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進、イノベーションの推進、後継者による新たな取組に必要となる機械設備を新たに導入するための経費の一部を助成します。
助 成 限 度 額 ：1億円、小規模：3,000万円（下限額100万円）
助 成 率 ：1/2以内または2/3以内※ 東京都中小企業振興公社「生産性向上のためのﾃﾞｼﾞﾀﾙ技術活用推進事業」ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄより抜粋（https://iot-robot.jp/cms/wp-content/themes/tokyokosha/assets/pdf/degital_pamphlet_2021.pdf）※ 第13回ICT導入協議会 参考資料
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html

〔促進策③〕受発注者を対象とした研修の実施など【職員（発注者）向け研修カリキュラム】
具体的内容
11月5日（金） 職員向け研修カリキュラムを新設し、ICT施工№
内容
形式 ・ 時間で必要となる知識を醸成 受注者向けに「座学講習」と「操作訓練」の両軸でICT講習会を開催⇒受注者と建機メーカー（又はリース会社）とをつなぐ交流の場ともなる
R3取組状況
■ 本年度より研修カリキュラムを新設し、職員（発注者）向け研修を実施。
日時：R3年11月5日（金）、8日（月）会場：オンライン会議で開催■ 受注者向けの講習会を開催予定［第１回］
日時：R4年1月12日（水）会場：東京都庁第二本庁舎10階会議室［第２回］
日時：調整中1

 建設局におけるDXの取組

形式：座学
時間：40分2

 ICT施工の取組
 ICT活用工事の監督検査

形式：座学
時間：70分

3

 CIMの取組

形式：座学
時間：50分4

 ICT活用工事の事例（関戸橋架替工事）

形式：座学
時間：50分

11月８日（月）№

内容

形式 ・ 時間5 衛星測位

形式：座学
時間：60分6

 ３次元計測技術

形式：座学
時間：30分

7 ICT建機施工

形式：座学
時間：60分8

 ３次元設計ﾃﾞｰﾀと点群処理

形式：座学
時間：60分

〔促進策③〕受発注者を対象とした研修の実施など【受注者向けの講習会［第１回］初級編】～いまさら聞けないICT施工～
№科目

形式時間

1

i-Construction等の取組に関する概論

座学

40分

■ 生産性向上への取組の必要性と重要性■ i-Constructionの取組■ ICT施工の5つのﾌﾟﾛｾｽ概要/関連機器説明

2

起工測量・出来形計測について

座学

30分

■ 3次元測量について ■ UAVとTLSの使い分け■ 起工測量と出来形計測の計測密度

3三次元データ作成

座学

30分

4

ICT建設機械

座学

50分

内容

■ 起工測量データ・設計図書 ⇒ 3次元設計データ作成■ ICT建設機械について ■ 2Dと3Dの違い■ トータルステーションとGNSSについて■ マシンコントロールとマシンガイダンスの違い【受注者向けの講習会［第２回］基礎編】～小規模現場でのICT施工の活用～（案）№科目

形式時間

内容

1

i-Construction等の取組に関する概論

座学

50分

■ 生産性向上への取組の必要性と重要性■ i-Constructionの取組■ ICT施工の5つのﾌﾟﾛｾｽ概要/関連機器説明

2

起工測量データ・出来形管理データ

座学

50分

■ 点群処理ｿﾌﾄによる点群処理と帳票作成

3三次元データ作成

座学50分■ 3次元設計データと点群処理

4

ICT建設機械操作

60分
～90分

■ TLSによる測量体験■ 小型バックホウ杭ナビショベルによるマシンガイダンス体験■ コンパクトトラックローダによるマシンコントロール敷き均し体験（各20分×3ブースから4ブース）