平成２７年度 佐賀県における事業計画（Ｈ２７.２）（水管理・国土保全局関係）
対象科目

全体事業規模

全体事業費
（億円）

河川事業
河川改修費
一般河川改修事業

H26年度事業内容
工事関係費負担額（注）2,189.384

507.564

1,632.884

359.234

1,632.884

359.234

H27年度事業内容

H27年度事業進捗見込み（億円）

1,774*

501.884

早津江地区：築堤L=160m
大詫間地区：築堤L=160m、用地A=0.06ha、補償1式
110.414 犬井道地区：用地A=0.25ha、補償1式
横武地区：築堤L=140m
黒津地区：築堤L=150m 等

早津江地区：築堤（平成29年度完成予定）
大詫間地区：築堤、樋管改築（平成30年度完成予定）
横武地区：築堤（平成31年度以降完成予定） 等

1.0～6.0

直轄管理区間 L=18.7km

119165.000

36.300 徳万地区：築堤L=150m、用地A=0.04ha、補償1式 等

徳万地区：用地補償（平成29年度完成予定） 等

0.3～4.0

六角川

直轄管理区間 L=56.9km

342681.000

149.820

六角川 河川改修推進

-～6.6

松浦川

直轄管理区間 L=60.5km

223285.000

62.700 田頭地区：河道掘削V=23千m3、用地A=0.5ha） 等

田頭地区：築堤（平成27年度完成予定） 等

1.1～3.0

464.000

102.080

筑後川

直轄管理区間 L=175.8km(福岡県、佐賀県、大分県含み）

嘉瀬川

河川工作物関連応急対策事業費

牟田辺地区：堰改築（旧堰撤去）1式、河道掘削V=20千m3
川越地区：築堤L=600m 等

筑後川

直轄管理区間 Ｌ＝175.8km
樋門・樋管等改善

1.0

260.000

57.200

別段搦排水樋管ゲート改善
蓮原排水機場原動機改善

寒水川排水機場樋管ゲート改善（平成27年度完成予定） 等

-～1.0

六角川

直轄管理区間 Ｌ＝56.9km
樋門・樋管等改善0.9

176.000

38.720

満神排水樋管開閉装置改善
赤石排水樋管管路更生

畑ヶ田排水樋管管路更生（平成27年度完成予定） 等

-～0.9

松浦川

直轄管理区間 Ｌ＝60.5km
樋門・樋管等改善

0.4

28.0006.160

長野第一排水樋管空洞化対策
山本河原二号排水樋管ゲート改善

和田西排水樋管管路更生（平成27年度完成予定） 等-～0.4

92.50046.250

総合水系環境整備事業費
嘉瀬川水系

直轄管理区間 L=18.7km（水辺整備）

3.3

78.50039.250 尼寺地区：管理用通路L=240m、河岸保護L=240m 等

-

松浦川水系

直轄管理区間 L=60.5㎞（自然再生、水辺整備）

1614.0007.000 駒鳴地区：管理用通路L=100m 等

駒鳴地区：管理用通路、護岸（平成27年度完成予定） 等
河口部地区：測量設計（平成31年度以降完成予定） 等

106.667

22.480106.667

22.480ダム事業
河川総合開発事業費合

H26年度当初（百万円）--～0.8筑後川水系ダム群連携

導水路（約20km）

25.2584.571 水理水文調査、環境調査 等

水理水文調査、環境調査 等

0.3

筑後川城原川ダム

城原川ダム

81.40917.909 水理水文調査、環境調査 等

水理水文調査、環境調査 等

0.8

計2,296.051

530.044（注） 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。
「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。
個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。
*一般河川改修の全体事業費には、同水系の河川激甚災害対策特別緊急事業の予算額を含んでいます。

備考平成27年度 佐賀県における事業計画（H27年2月）（道路関係〔直轄〕）
改築事業（幹線道路ネットワーク整備）路線名

国道497号

国道497号

箇所名

唐津伊万里道路

伊万里道路

事業規模

L=18.1km

L=6.6km（単位：百万円）
全体事業費
(億円）

877

249

H２６年度当初事業費負担金4,052

600

H２６年度事業内容

H２７年度予定事業内容

・調査推進：
水文調査
道路詳細設計唐津地区(埋蔵文化財調査)・調査推進：
水文調査
道路詳細設計唐津地区(埋蔵文化財調査)

・用地買収推進：
府招地区 A=100m2

・用地補償：
支障物件移設補償

・用地補償：
古里～府招地区支障物件移設補償・工事推進：
古里２号橋(L=220m)上部工
住吉橋(L=320m)上部工
原屋敷橋(L=226m)上部工
高瀬地区改良 L=600m
井手野地区改良 L=500m
原屋敷地区改良 L=500m
府招地区改良 L=1,000m

・工事推進：
北波多～谷口地区舗装 L=4,800m
北波多～谷口地区道路付属物 L=4,800m
行合野地区改良 L=500m
谷口地区改良 L=500m
古里１号橋(L=83m)上部工
古里２号橋(L=220m)下部工・上部工
高瀬橋(L=91m)上部工
住吉橋(L=320m)上部工
原屋敷橋(L=226m)下部工・上部工
伊万里１号跨道橋(L=44m) 下部工・上部工
古里地区改良 L=300m
大曲地区改良 L=400m
原屋敷地区改良 L=400m
府招地区改良 L=500m
・調査推進：
・調査推進：
松島地区用地調査<道路詳細設計>
道路詳細設計構造物詳細設計
・用地買収推進：132
橋梁詳細設計<府招上～松島地区 A=40,000m2>

891

・用地買収推進：
府招上～松島地区 A=34,000m2
・調査推進：
水文調査
道路詳細設計
伊万里地区(埋蔵文化財調査)

H２７年度事業進捗見込み

伊万里松浦道路

L=17.2km

677744

北波多IC～南波多谷口IC
L=4.8km(2/4)
平成27年2月1日開通済
南波多谷口IC～伊万里東IC
L=5.3㎞(2/4)
平成29年度開通予定
開通必要額
２４～２７億円程度

用地進捗率：約３５％
事業進捗率：約１２％－～６億円程度・調査推進：<道路設計>－～１億円程度
・工事推進：
久原地区改良 L=200m
立岩地区改良 L=200m
浦之崎地区改良 L=200m
久原～浦之崎地区舗装 L=3,200m
久原～浦之崎地区道路付属物 L=3,200m

国道203号

多久佐賀道路（Ⅰ期）

L=5.3km280102

伊万里東IC～伊万里西IC
L=6.6km(2/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、長崎県区間を含む
用地進捗率：約５８％
事業進捗率：約４８％164・調査推進：
道路構造検討考

用地進捗率：１００％
事業進捗率：約７０％・用地補償：
久原・立岩地区支障物件移設補償
国道497号備

山代久原IC～今福IC
L=5.5㎞(2/2)
平成27年3月14日開通予定
伊万里西IC～山代久原IC
L=6.9km(2/2)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
用地進捗率： ０％
事業進捗率：約３％・調査推進：<道路構造検討>－～１億円程度

多久東IC～三日月IC
L=5.3km(2/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成27年度 佐賀県における事業計画（H27年2月）（道路関係〔直轄〕）
改築事業（幹線道路ネットワーク整備）
路線名

箇所名

事業規模

（単位：百万円）
全体事業費(億円）

H２６年度当初事業費負担金H２６年度事業内容
・調査推進：
諸富地区用地調査
東与賀～西与賀地区軟弱地盤対策検討
東与賀～西与賀地区水文調査

国道208号

大川佐賀道路L=9.0km709

220

・工事推進：
48東与賀地区改良 L=160m

H２７年度予定事業内容

H２７年度事業進捗見込み

・調査推進：<水文調査><用地調査>
・用地買収推進<諸富地区 A=400m2><鹿子地区 A=8,000m2>

国道3号

鳥栖拡幅

L=2.4km77350

用地進捗率：約９％
事業進捗率：約５％－～１０億円
大野島IC～佐賀JCT
L=9.0km(2/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

国道34号

国道34号

鳥栖久留米道路

神埼佐賀拡幅武雄バイパス

L=4.5km

L=5.2km

L=6.3km

304

153

210

30

403

225

78950

6,634

・調査推進：<構造物詳細設計><用地調査>
・用地買収推進<鳥栖地区 Ａ=10,000m2>

・調査推進：
道路詳細設計・調査推進：
道路設計

・用地補償：
姉川地区支障物件移設補償・用地補償：
姉川地区支障物件移設補償・工事推進：
姉川橋(L=27ｍ)下部工・上部工
姉川地区改良 L=300m

・工事推進：
姉川地区舗装 L=500m
姉川地区道路付属物 L=500m
姉川橋(L=27ｍ)下部工
姉川地区改良 L=300m

・調査推進：
水文調査・調査推進：
水文調査

・用地補償：
大崎地区支障物件移設補償・工事推進：
川添川橋(L=15m)下部工
丁后川橋(L=24m)下部工
大崎地区改良(L=100m)

・工事推進：
川添川橋(L=15m)下部工
丁后川橋(L=24m)下部工
計

用地進捗率：約１３％
事業進捗率：約１３％－～９億円程度・調査推進：
構造物詳細設計
道路詳細設計
鳥栖地区用地幅杭設置
鳥栖地区用地調査
国道3号

・用地買収推進：<姫方町～酒井西町 A=2,000m2>

77

1,459

(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある(注）Ｈ２７年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである(注）備考欄の用地進捗率は、平成２７年１月末時点である(注）備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成２６年度補正投入時点である(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある

考事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、福岡県区間を含む

・工事推進：<早津江川橋(L=854m)下部工・上部工><鹿子地区改良 L=400m>
・用地買収推進：姫方町～酒井西町 A=8,000m2

備

鳥栖市姫方町～同市酒井西町
L=2.4km(4/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、福岡県区間を含む
用地進捗率：約４９％
事業進捗率：約２９％－～２億円程度
鳥栖市高田町～久留米市東合川
L=4.5km(2/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
用地進捗率：約４２％
事業進捗率：約７３％開通必要額
４～５億円程度

姉川橋区間
L=0.5㎞(2/4)
平成27年度開通予定
大町橋交差点～上犬童交差点
L=2.3㎞(4/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
用地進捗率： １００％
事業進捗率：約８０％

開通必要額
２億円程度

北方町大字大崎
L=1.4km(2/4)
平成29年度開通予定

残事業費:約１，８７８億円

平成２７年度 佐賀県における事業計画（H27年2月）（道路関係〔直轄〕）
交通安全事業（Ⅰ種）
箇所名等(単位：百万円）
事業規模

全体事業費
（億円）

平成２６年度当初
Ｈ２６年度事業内容
事業費

国道34号

国道35号

国道203号

佐賀34号交差点改良等

Ｈ２７年度予定事業内容

Ｈ２７年度事業進捗見込み

備考

負担金

－－

207

三養基高校入口
交差点改良

－－

120

・調査設計
・用地買収

前満江交差点改
良－－

24

・調査設計
・用地買収

大町自歩道整備－－

15・調査設計
・用地買収

下宿自歩道整備－－

48・調査設計
・用地買収

・調査設計
・用地買収

佐賀35号交差点改良等

－－

114

踊瀬視距改良

－

－

108

・調査設計
・用地買収
・工事

・調査設計
・用地買収
・工事

原明歩道整備－－

6・移転補償・工事－

佐賀203号交差点改良等

－－

201

山本歩道整備－－39

山本２歩道整備－－

102

本山自歩道整備－－

12・調査設計
・用地買収

厳木歩道整備－－

15・調査設計・工事－

平成26年度完成

晴田歩道整備

－－

33

・調査設計
・用地買収

・調査設計
・用地買収

早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

計-－

522

合

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
（注）平成27年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。
（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

69
早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

・調査設計
・用地買収
・工事・調査設計
・用地買収
・工事・調査設計
・用地買収
・工事

38
早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
６～７億円程度
平成26年度完成予定

67
・調査設計
・用地買収
・工事・調査設計
・用地買収
・工事

174

・調査設計
・用地買収
・工事・調査設計
・用地買収
・工事・調査設計・用地買収
・工事

平成27年度完成予定
平成27年度完成予定
早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

平成２７年度 佐賀県における事業計画（H27年2月）（道路関係〔直轄〕）
交通安全事業（Ⅱ種）
箇所名等（単位：百万円）
事業規模

全体事業費（億円）

平成２６年度当初
Ｈ２６年度事業内容
事業費負担金

Ｈ２７年度予定事業内容

国道3号

－－－

32

16

防護柵、区画線、視線誘導標

防護柵、区画線、視線誘導標

国道34号

－－

－

108

54

防護柵、区画線、視線誘導標、情報収集機器（ITV)

防護柵、区画線、視線誘導標、情報提供機器（情報提供板)、情報収集機器（ITV)

国道35号

－－

－

30

15

防護柵、区画線、視線誘導標

防護柵、区画線、視線誘導標

Ｈ２７年度事業進捗見込み

３～４億円程度

国道202号

－－－

40

20

防護柵、区画線、視線誘導標、情報収集機器（ITV)

防護柵、区画線、視線誘導標、情報提供機器（情報提供板)

国道203号

－－－

28

14

防護柵、区画線、視線誘導標

防護柵、区画線、視線誘導標、情報提供機器（情報提供板)、簡易パーキング（道の駅「厳木」）国道208号－－－

26

13

防護柵、区画線、視線誘導標

防護柵、区画線、視線誘導標

－－

264

132

合計

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
（注）平成27年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

備考平成２７年度 佐賀県における事業計画（H27年2月） （道路関係〔直轄〕）
電線共同溝事業（単位：百万円）
Ｈ２６年度当初

箇所名等

事業規模

全体事業費（億円）

Ｈ２６年度事業内容
事業費

国道34号

佐賀34号電線共同溝597

Ｈ２７年度予定事業内容

Ｈ２７年度事業進捗見込み

備考

負担金

248
５億円程度

佐賀地区電線共同溝

合計(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

L=3.7km40

調査設計、本体工事、引込連系管路工事、連系設備工 調査設計、本体工事、引込連系管路工事、連系設備工事、路面復旧工事
事、路面復旧工事

597

597248

平成２７年度完成予定

平成２７年度 佐賀県における事業計画（H27.2）（港湾関係［直轄］）
港湾整備事業
港名

プロジェクト名

全体事業費
（億円）

平成26年度当初
（百万円）
負担基本額

平成26年度

平成27年度予定

平成27年度

事業内容

事業内容 (注)

事業進捗見込 （注）

備考

負担額

唐津港

唐津港東港地区複合一貫輸送
ターミナル改良事業(耐震)

107

448

160 岸壁(-9m)(改良)(耐震)岸壁(-9m)(改良)(耐震)- ～ 3億円程度

H30年代前半完成予定※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

伊万里港

伊万里港七ツ島地区国際物流ターミナル整備事業

176

852

304 航路泊地(-13m)、道路航路泊地(-13m)、道路- ～ 13億円程度

H30年代前半完成予定※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

計

1,300

463

(注)H27年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。
※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。
※今後、事業箇所を追加する場合があります。

参考資

水資源機構

料

平成２７年度 佐賀県における事業計画（Ｈ２７.２）（水資源機構関係）
対象科目

全体事業規模

全体事業費
（億円）

ダム事業
水資源開発事業交付金(建設）
筑後川小石原川ダム
合

小石原川ダム
(H=139m・L=553m)
導水施設 約5km他

計

1,960*

H26年度当初（百万円）
H26年度事業内容
工事関係費負担額（注）

1,523.735
1,523.735

275.796275.796

1,523.735

275.796 転流工、付替道路工事、水理水門調査 等

1,523.735

275.796（注） 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。
「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。
個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。
*全体事業費・工期については、現事業実施計画に基づいて記載しています。

H27年度事業内容

転流工、付替道路工事 等

H27年度事業進捗見込み
（億円）

備考

15

平成31年度完成予
定*