Ｐ０７０１５
Ｐ１４０２３２０２０年度実施方針
新エネルギー部
１. 件 名：風力発電等導入支援事業
２. 根拠法
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第１号イ、第３号、第９号及び第１０号
３. 背景及び目的、目標
２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災を受けて、エネルギー政策が見直されており、今後の日本のエネルギー供給を支える新たなエネルギー源として、再生可能エネルギーへの期待が高まり、２０１４年４月１１日に閣議決定された「第４次エネルギー基本計画」には、風力発電の導入をより短期間で、かつ円滑に実現できるようにするため、環境アセスメントの迅速化や電気事業法上の安全規制の合理化等の取り組みを行うことが盛り込まれている。
さらに、２０１８年７月３日に閣議決定された「第５次エネルギー基本計画」においては、風力を将来的に大型電源として活用するために、環境アセスメントの迅速化や、規模要件の見直し等の必要な対策を引き続き行うとともに、FIT制度を活用した競争や効率化の促進等に取り組むとされている。特に洋上風力については、海域利用のルール整備とともに入札制度を導入することにより、ここ数年間で急速なコスト低減が進んでいる欧州の取り組みも参考にしつつ、地域との共生を図る海域利用のルール整備や系統制約、基地港湾への対応、関連手続きの迅速化と価格入札も組み合わせた洋上風力発電の導入支援策を講じていくとされている。
また、２０１９年４月１日に施行された「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案」では、長期にわたり海域を占用する海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するため、基本方針の策定、促進区域の指定、当該区域内の海域の占用等に係る計画の認定制度を創設することが盛り込まれ、利用ルールを整備し、海洋再生可能エネルギーを円滑に導入できる環境を整備することで、再生可能エネルギーの最大限の導入拡大を図るとされている。
本事業は、洋上風力発電技術開発の成果を迅速に実用化するための支援や海面利用者との共存を検討するとともに、洋上のみならず風力発電等設備導入時に必要な環境影響評価の期間を短縮する手法を検証することで、風力発電の導入拡大及び産業競争力の強化に資することを目的とする。
[委託事業]
研究開発項目①「地域共存型洋上ウィンドファーム基礎調査」
最終目標（２０１４年度）
着床式、浮体式洋上風力発電ウィンドファームの建設に際し、利害関係者や地域住民等と合意形成を図るための手段等について関係機関と連携して取りまとめる。
[委託及び助成事業（ＮＥＤＯ負担率：１／２以内）]
研究開発項目②「着床式洋上ウィンドファーム開発支援事業」
最終目標（２０２２年度）

1

着床式洋上ウィンドファームの開発に係る風況・海域調査等を支援するとともに、事業費・運転保守費等を詳細に試算するとともに、発電コストに係るデータを解析し、着床式洋上ウィンドファームの導入拡大に資する有用な資料として取りまとめる。
中間目標（２０２０年度）
洋上ウィンドファームの事業化の可能性を明らかにするとともに、事業費・運転保守費等を詳細に試算し、港湾区域を中心とした洋上ウィンドファームの発電コストに係る基礎データを取りまとめる。
中間目標（２０１４年度）
洋上ウィンドファームの開発に係る風況精査、海域調査や環境影響評価、風車・基礎、海底ケーブルや変電所等の設計、施工手法等の検討結果を取りまとめる。
[委託及び助成事業（ＮＥＤＯ負担率：１／２以内）]
研究開発項目③「環境アセスメント調査早期実施実証事業」
最終目標（２０１７年度）
風力発電と地熱発電に係る環境アセスメントの迅速化を行うため、手続き期間の半減に資する前倒環境調査の方法論の知見を得ることを目的とした実証研究を行う。具体的には、
前倒環境調査検証範囲の検討を行い、手続き期間を半減するために「方法書」に係る経済産業大臣の通知又は勧告から「準備書」の届出までの期間を、「８ヶ月以内」とすることを目指した実証及び研究開発等を行う。それらで得られた結果を基に、条件達成の成否のみならず、その要因等についても検証する。さらに、本事業により得られた成果等のデータベース化を行う。
４．実施内容及び進捗（達成）状況
プロジェクトマネージャーにＮＥＤＯ 新エネルギー部 佐々木 淳 主任研究員を任命して、プロジェクト進行全体の企画・管理や、そのプロジェクトに求められる技術的成果及び政策的効果を最大化させた。
４．１ ２０１９年度（委託、助成）事業内容
研究開発項目②「着床式洋上ウィンドファーム開発支援事業」については、大規模な港湾を対象とした洋上ウィンドファームの開発に係る風況精査、環境影響評価、海底地質調査、および洋上風力発電システム、海底ケーブル等の設計等を実施した。また、一般海域において洋上風力発電設備を設置するために必要な基礎調査に係る詳細仕様の策定および洋上風況観測手法の検討を実施した。
４．２ 実績推移
2013 年度
実績額（需給）（百万円）

2014 年度
46649

2015 年度

2016 年度

1,040

1,606

特許出願件数（件）－－00

論文発表数（報）－－10フォーラム等（件）

－－

3112

2017 年度
実績額（需給）（百万円）

2018 年度

2019 年度

1,5132192035

特許出願件数（件）000

論文発表数（報）100フォーラム等（件）

3

1

1

５．事業内容プロジェクトマネージャーにＮＥＤＯ 新エネルギー部 佐々木 淳 主任研究員を任命して、プロジェクト進行全体の企画・管理や、そのプロジェクトに求められる技術的成果及び政策的効果を最大化させる。実施体制については、別紙を参照のこと。
５．１ ２０２０年度（委託、助成）事業内容
研究開発項目②「着床式洋上ウィンドファーム開発支援事業」については、引き続き洋上ウィンドファームの開発に係る風況精査、環境影響評価、海底地質調査及び洋上風力発電システム、海底ケーブル等の設計等を行う。また、一般海域において洋上風力発電設備を設置するために必要な基礎調査及び洋上風況観測手法などの検討等を実施すると共に、海底地盤や周辺地形、気象等の条件が異なる複数地域の洋上風力発電の開発を促進するため、新たな実施先の公募を行う。

５．２ ２０２０年度事業規模
委託事業
助成事業
需給勘定
３，４２０百万円（継続） ６６０百万円（継続）事業規模については、変動があり得る。
６．事業の実施方式
６．１ 公募（１）掲載する媒体「ＮＥＤＯホームページ」及び「ｅ―Ｒａｄポータルサイト」に掲載する。
（２）公募開始前の事前周知
公募開始の１か月前にＮＥＤＯホームページにて予告を行う。本事業はｅ―Ｒａｄ対象事業であり、ｅ―Ｒａｄ参加の案内も併せて行う。
（３）公募時期・公募回数（予定）
２０２０年３月下旬（研究開発項目②）（４）公募期間
原則３０日間以上とする（ただし、委託予定額が２０百万を超えない場合は１４日以上とする）。

3

（５）公募説明会（予定）
２０２０年４月上旬（研究開発項目②）
６．２ 採択方法（１）審査方法
ｅ－Ｒａｄシステムへの応募基本情報の登録は必須とする。
委託事業者の選定・審査は、公募要領に合致する応募を対象にＮＥＤＯが設置する審査委員会（外部有識者で構成、非公開）で行う。審査委員会において提案書の内容に係る評価を行い、本事業の目的の達成に有効と認められる委託事業者を選定した後、ＮＥＤＯはその結果を踏まえて委託事業者を決定する。
提案者に対して、必要に応じてヒアリング等を実施する。
審査委員会は非公開のため、審査経過に関する問合せには応じない。
（２）公募締切から採択決定までの審査等の期間４５日間とする。
（３）採択結果の通知
採択結果については、ＮＥＤＯから提案者に通知する。なお、不採択の場合は、その明確な理由を添えて通知する。
（４）採択結果の公表
採択案件については、申請者の名称、研究開発テーマの名称・概要を公表する。
７．その他重要事項（１）評価の方法
ＮＥＤＯは政策的観点、事業の意義、成果、普及効果等の観点から、事業評価を実施する。
なお、評価の時期については、当該研究開発に係る技術動向、政策動向や当該研究開発の進捗状況等に応じて、前倒しする等、適宜見直すものとする。
（２）運営・管理
ＮＥＤＯは、研究開発内容の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、内外の研究開発動向、政策動向、評価結果、研究開発費の確保状況、当該研究開発の進捗状況等を総合的に勘案し、達成目標、実施期間、研究開発体制等、基本計画の見直しを弾力的に行うものとする。
また、ＮＥＤＯは、プロジェクトで取り組む技術分野について、内外の技術開発動向、政策動向、市場動向等について調査し、技術の普及方策を分析、検討する。なお、調査等を効率的に実施する観点から委託事業として実施する。
（３）複数年度契約・交付決定の実施
研究開発項目②「着床式洋上ウィンドファーム開発支援事業」については、原則として２０１８～２０２２年度の複数年度契約・交付決定を行う。
（４）知財マネジメントにかかる運用「ＮＥＤＯプロジェクトにおける知財マネジメント基本方針」に従ってプロジェクトを実施する。
（研究開発項目②のみ）

4

（５）データマネジメントにかかる運用「ＮＥＤＯプロジェクトにおけるデータマネジメント基本方針」に従ってプロジェクトを実施する。
（研究開発項目②のみ）（６）標準化施策等との連携得られた研究開発成果については、データベースへの提供を積極的に行う。
（７）継続事業にかかる取扱いについて助成先は前年度と変更はない。
２０１９年度助成先：ひびきウインドエナジー株式会社

８．スケジュール
下記の公募を実施する
・着床式洋上ウィンドファーム開発支援事業（一般海域）
２０２０年３月下旬・・・公募開始
４月上旬・・・公募説明会
４月下旬・・・公募締切
５月下旬・・・採択結果の通知
９．実施方針の改訂履歴（１）２０２０年２月１０日、制定

5

（別紙）事業実施体制の全体図「着床式洋上ウィンドファーム開発支援事業」実施体制

6