平成２７年度 宮崎県における事業計画（Ｈ２７.２）（水管理・国土保全局関係）
対象科目

全体事業規模

全体事業費
（億円）

河川事業
河川改修費
一般河川改修事業

H26年度事業内容
工事関係費負担額（注）3,111.191

688.8022,980.241

635.783

2,980.241

635.783

H27年度事業内容

H27年度事業進捗見込み
（億円）

五ヶ瀬川

直轄管理区間 L=28.5km

273

766.000

恒富地区：用地A=1.3ha、補償1式
163.413 天下・松山地区：河道掘削V=32千m3、用地A=0.8ha
吉野地区：浸透対策L=900m 等

恒富地区：河道掘削（平成27年度完成予定）
天下・松山地区：河道掘削（平成31年度以降完成予定） 等

2.0～8.8

小丸川

直轄管理区間 L=12.7km

41141.000

30.080 高城・木城地区：浸透対策L=500m 等

小丸川 河川改修推進

-～1.4

大淀川

直轄管理区間 L=86.1km440

1,799.000

八重川地区：築堤（平成29年度完成予定） 等

2.0～19川内川

直轄管理区間 L=113.2km（宮崎県、鹿児島県含み）

807

274.24158.504 えびの地区：河道掘削V=21千m3 等

えびの地区：河道掘削（平成31年度以降完成予定） 等

1.9～3.043.4509.269

43.4509.269 小松排水機場ポンプ改善

小松排水機場ポンプ改善（平成27年度完成予定）
大脇樋管ゲート改善（平成27年度完成予定）等-～0.8

87.50043.7500.06億円程度

河川工作物関連応急対策事業費

383.786

八幡地区：河道掘削V=42千m3、補償1式
八重川地区：築堤L=840m、補償1式
上野町地区：浸透対策L=380m
平田地区：浸透対策L=400m 等

直轄管理区間 Ｌ＝86.1km
排水機場改善0.8

大淀川水系

直轄管理区間 L=86.1km（水環境、水辺整備）

125.000

2.500 水流川：モニタリング調査1式 等水流川：モニタリング調査（平成27年度完成予定） 等

五ヶ瀬川水系

直轄管理区間 L=28.5km（自然再生、水辺整備）

1550.000

25.000 川中地区：高水敷整正A=10,920m2、管理用階段3箇所 等

川中地区：護岸（平成31年度以降完成予定） 等

-～0.5

川内川水系

直轄管理区間 L=113.2km（水辺整備）

8.8

32.50016.250 湯田地区：根固工L=300m、管理用階段L=40m 等

湯田地区：高水敷整正、坂路（平成31年度以降完成予定） 等

0.02～0.3

大淀川
総合水系環境整備事業費

砂防事業
砂防事業費

大淀川水系

流域面積 A=2,230km2

540

海岸事業
海岸保全施設整備事業費
宮崎海岸

直轄施行区域 L=6,856m

230

災害復旧事業
河川等災害復旧費（海岸 H26災）
宮崎海岸合

H26年度当初（百万円）

大炊田地区 埋設護岸 L=300m
計

3.5

2,225.000

474.6662,225.000

474.666

2,225.000

荒襲川砂防施設群、荒川内川砂防施設群、丸谷川砂防施設群、474.666 湯之元川砂防施設群、高崎川砂防施設群、砂防設備設計、用地取得8.2ha 等

542.232

115.676542.232

115.676542.232

115.676 養浜 30千m3、埋設護岸L=240m 等

344.252

114.635

344.252

114.635

344.252

114.635 大炊田地区 埋設護岸 L=300m

6,222.675

1,393.779（注） 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。
「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。
個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

荒襲川砂防施設群（平成31年度以降完成予定）、荒川内川砂防施設群（平成30年度完成予定）、丸谷川砂防施設群（平成29年度完成予定）、湯之元川砂防施設群（平成31年度以降完成予定）、高崎川砂防施設群（平成31年度以降完成予定） 等-～25

養浜、突堤（平成31年度以降完成予定） 等-～7.1--

備考

平成27年度 宮崎県における事業計画（H27年2月）（道路関係〔直轄〕）
改築事業（幹線道路ネットワーク整備）
路線名

箇所名

事業規模

（単位：百万円）
全体事業費
(億円）

H２６年度当初事業費負担金H２６年度事業内容

H２７年度予定事業内容

H２７年度事業進捗見込み

・調査推進：
水文調査
東九州自動車道 蒲江～北川

東九州自動車道 清武JCT～北郷

東九州自動車道 北郷～日南

国道218号

高千穂日之影道路

L=26.2km

L=19.0km

L=9.0km

L=5.1km938

1,298200

206

176

11,040

1,735

4,079

20

備考

事業規模及び全体事業費は、大分県区間を含む・用地補償：
事業損失補償－－

北浦IC～須美江IC
L=6.4km(2/4)
H26完了

・工事推進：
熊野江地区工事用道路撤去 L=100m
・調査推進：
宮崎・北郷地区水文調査
九平・椿山地区地質調査・調査推進：<水文調査><地質調査>

用地進捗率：約９９％
事業進捗率：約６５％・用地買収推進：
今泉地区外 A=17,000m2

・用地買収推進：<今泉地区外 A=11,000m2>

・工事推進：
丸目トンネル(L=1,117m)
芳ノ元トンネル(L=1,880m)
1,270
芳ノ元地区改良 L=500m
赤木地区改良 L=300m
鏡州地区改良 L=300m
鏡洲川橋(L=337m)上部工
椿山トンネル（L=1,098m）
北河内二号橋(L=242m)上部工
二之河内トンネル(L=192m)

・工事推進：
丸目トンネル(L=1,117m)<水無川橋(L=337m)上部工>
芳ノ元トンネル(L=1,880m)<九平トンネル(L=422m)><赤木橋(L=371m)上部工><芳ノ元地区改良 L=500m><鏡洲地区改良 L=300m>
鏡洲川橋(L=337m)上部工
椿山トンネル（L=1,098m）
猪八重橋(L=159m)上部工
二之河内橋(L=263m)上部工
広渡川橋(L=175m)上部工

清武南IC～北郷IC
L=17.8km(2/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

・調査推進：
北郷・日南地区水文調査・調査推進：
水文調査

・用地買収推進：大藤地区外 A=6,800m2

・用地買収推進：松永地区外 A=600m2

・工事推進：
郷之原地区改良 L=1,000m
大藤地区改良 L=1,000m
松永地区改良 L=500m

・工事推進：
郷之原地区改良 L=800m
山澄小谷川橋(L=88m)上部工
松永地区改良 L=200m

・調査推進：
水文調査
深角・平底地区（埋蔵文化財調査）・調査推進：<水文調査><深角・平底地区（埋蔵文化財調査）>

・用地補償
支障物件移設補償・用地補償<支障物件移設補償>

200

・用地買収推進：
末市地区 A=500m2
深角地区 A=33,000m2
870
平底地区 A=9,400m2
・工事推進：
末市地区改良 L=100m
深角地区改良 L=200m
平底地区改良 L=100m
深角橋(L=33m)下部工
大平山トンネル(L=2,306m)

・用地買収推進：<深角地区 A=26,000m2><平底地区 A=100m2>
・工事推進：<深角地区改良 L=200m><平底地区改良 L=100m><深角橋(L=33m)上部工>
大平山トンネル(L=2,306m)<平底トンネル(L=1,665m)>

９４～１１０億円程度

用地進捗率：約９８％
事業進捗率：約７７％

開通必要額
９～１０億円程度

北郷IC～日南IC
L=9.0km(2/4)
平成29年度開通予定

用地進捗率：約５９％
事業進捗率：約３０％
末市交差点（仮称）～七折交差点（仮称）L=5.1km(2/2)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
２３～４１億円程度

平成27年度 宮崎県における事業計画（H27年2月）（道路関係〔直轄〕）
改築事業（幹線道路ネットワーク整備）
路線名

国道218号

箇所名

北方延岡道路事業規模

L=13.1km（単位：百万円）
全体事業費(億円）

448

H２６年度当初事業費負担金4,014

H２６年度事業内容

都城道路（Ⅱ期）

L=5.7km

160250H２７年度事業進捗見込み

備考・調査推進
水文調査

・調査推進
水文調査

用地進捗率： １００％
事業進捗率：約７９％・用地補償：
事業損失補償・用地補償：
事業損失補償蔵田交差点～北方IC
L=4.6km(2/2)
平成27年4月29日開通予定

・工事推進：
蔵田第一トンネル(L=756m)
856
南久保山トンネル(L=381m)
小原跨道橋(L=56m)下部工・上部工
地山地区改良 L=200m
蔵田～北方ＩＣ間舗装 L=4,600m
蔵田～北方ＩＣ間道路付属物 L=4,600m
蔵田第一・第二・南久保山トンネル電気設備
L=4,600m
・調査推進：
構造物詳細設計

国道10号

H２７年度予定事業内容

・用地買収推進：
金田地区 A=50,000m2
乙房地区 A=500m2
53・工事推進：
蔵田地区工事用道路撤去 L=100m
１億円程度

・調査推進：<構造物詳細設計><用地測量調査>
・用地買収推進：<吉尾・金田地区 A=30,000m2><乙房地区 A=6,000m2>

用地進捗率：約２７％
事業進捗率：約５％－～５億円程度

都城IC～乙房IC
L=5.7km(2/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

・工事：<金田地区～乙房地区取得用地管理工事>

国道10号

都城道路

L=7.7km

332750160

・調査推進：
道路設計
水文調査
乙房～平塚地区（埋蔵文化財調査）・調査推進：
水文調査<道路設計><乙房～南横市地区（埋蔵文化財調査）>

・用地買収推進：乙房～平塚地区 A=69,000m2

・用地買収推進：<乙房～南横市地区 A=20,000m2>
南横市～蓑原地区 A=12,000m2

・工事推進：
乙房地区～平塚地区取得用地管理工事
蓑原地区改良 L=100m

・工事推進：<南横市地区改良 L=100m>
蓑原地区改良 L=200m
平塚地区改良 L=80m

用地進捗率：約８２％
事業進捗率：約５２％

開通必要額
１３～２０億円程度

乙房IC～南横市IC
L=3.0km(2/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
南横市IC～平塚IC
L=2.8km(2/4)
平成30年度開通予定

平成27年度 宮崎県における事業計画（H27年2月）（道路関係〔直轄〕）
改築事業（幹線道路ネットワーク整備）
路線名

国道10号

箇所名

門川日向拡幅

事業規模

L=12.8km（単位：百万円）
全体事業費
(億円）

314

H２６年度当初事業費負担金313

H２６年度事業内容

H２７年度予定事業内容

・用地補償
支障物件移設補償・用地補償<支障物件移設補償>

・用地国債（再取得）：
財光寺地区 A=1,200m2

・用地国債（再取得）：
財光寺地区 A=3,000m2

67

H２７年度事業進捗見込み

備考

用地進捗率：約８９％
事業進捗率：約８６％

３～４億円程度

長江交差点～木原交差点
L=1.2km(4/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
赤岩川～日向市大字平岩
L=0.3km(4/4)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

国道10号

計

新富バイパス

L=4.8km177

1,02123,378218

・調査推進：
道路設計
大渕・下田島地区水文調査・調査推進：
道路設計
水文調査

・用地買収推進：
田中地区 A=300m2

・用地補償：
支障物件移設補償・工事推進：
日向大橋（L=572m）上部工・工事推進：
日向大橋（L=572m）上部工
徳ヶ渕地区改良 L=80m

3,714(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある(注）Ｈ２７年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである(注）備考欄の用地進捗率は、平成２７年１月末時点である(注）備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成２６年度補正投入時点である(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある

用地進捗率：約９９％
事業進捗率：約８２％

開通必要額
１１～１３億円程度

日向大橋関連L=1.0km(4/4)
平成29年度開通予定
田中地区
L=0.8km(4/4)
平成29年度開通予定

残事業費:約１，１１７億円

平成27年度 宮崎県における事業計画（H27年2月）（道路関係〔直轄〕）
改築事業（防災対策等）
路線名

国道10号

国道220号

計

箇所名

延岡道路

日南防災（北区間）（単位：百万円）
事業規模

L=20.6km

L=2.6km

全体事業費
(億円）

1,18780

H２６年度当初事業費負担金300180480

H２６年度事業内容

H２７年度予定事業内容

・調査推進：
水文調査・調査推進：<水文調査>

・用地補償：
事業損失補償・用地補償：<事業損失補償>・工事推進：
小峰高架橋(L=288m)下部工
小峰高架橋(L=288m)上部工・工事推進：
小峰高架橋(L=288m)上部工・調査推進：
水文調査
構造物詳細設計・調査推進：<水文調査><構造物詳細設計>

・用地買収推進：内海～鶯巣地区 A=2,000m2
伊比井～富土地区 A=3,000m2

・用地買収推進：<内海～鶯巣地区 A=500m2><伊比井～富土地区 A=500m2>

・工事推進：
伊比井地区改良工事 L=100m

・工事推進：<伊比井・富土地区改良工事 L=100m>

H２７年度事業進捗見込み

備考

早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階
で確定予定

6438

102

(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある(注）Ｈ２７年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである(注）備考欄の用地進捗率は、平成２７年１月末時点である(注）備考欄の事業進捗率は、平成２６年度補正投入時点である(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある

４～８億円程度

用地進捗率：約５３％
事業進捗率：約７％
鶯巣地区
L=1.5km(2/2)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
伊比井～富土地区
L=1.1km(2/2)
着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成２７年度 宮崎県における事業計画（H27年2月）（道路関係〔直轄〕）
交通安全事業（Ⅰ種）
箇所名等(単位：百万円）
事業規模

全体事業費
（億円）

平成２６年度当初
Ｈ２６年度事業内容
事業費

国道10号

国道220号

宮崎10号交差点改良等

－

－

1,404

笹首歩道整備－－42

長井視距改良

－

－

1,104

大峡町交差点改
良

－

－

12

中の瀬交差点改
良－

－

132

・調査設計
・移転補償
・工事
・調査設計
・移転補償・工事

平成26年度完成予定－

平成26年度完成予定

・調査設計

・調査設計
・移転補償・工事

平成27年度完成予定

・調査設計
・用地買収
・工事

－

平成26年度完成予定
早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

－－

21

・調査設計

新別府歩道整備－－

12・調査設計・調査設計
・用地買収

平田歩道整備－－15

高鍋地区事故対策－－30

江平五差路交差
点改良

－－

24

川東地区事故対策

－

－

12

－

－

147

伊比井視距改良－－

串間西方歩道整備－

国道２２０号緊急避難階段

－

・調査設計
・移転補償
・工事
・調査設計
・移転補償
・工事
・調査設計
・移転補償
・工事

－

３～４億円程度

平成26年度完成予定

・調査設計
・移転補償
・工事

平成27年度完成予定－

平成26年度完成

・調査設計

・調査設計

早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

9・調査設計

・調査設計

－

102

・調査設計
・移転補償
・工事

・調査設計
・移転補償
・工事

早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。

－

36

・調査設計
・工事

－

平成26年度完成予定－

1,551（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
（注）平成27年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。
（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

備考－平岩歩道整備計

Ｈ２７年度事業進捗見込み

468

・調査設計
・用地買収
・工事

宮崎220号交差点改良等

合

Ｈ２７年度予定事業内容

負担金

49517

平成２７年度 宮崎県における事業計画（H27年2月）（道路関係〔直轄〕）
交通安全事業（Ⅱ種）
箇所名等

国道10号

（単位：百万円）
事業規模

－－

全体事業費
（億円）

－

平成２６年度当初
Ｈ２６年度事業内容
事業費負担金330

165

Ｈ２７年度予定事業内容

Ｈ２７年度事業進捗見込み

道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、
情報提供機器（情報提供板）、情報収集機器（ITV）、情報提供機器（情報提供板）、情報収集機器（ITV）
簡易パーキング（道の駅「北川はゆま」）
３億円程度

国道220号－合－計－

100

50－

430

215

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
（注）平成27年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器（ITV）

防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供
機器（情報提供板）、情報収集機器（ITV）

備考

平成２７年度 宮崎県における事業計画（H27年2月） （道路関係〔直轄〕）
電線共同溝事業（単位：百万円）
Ｈ２６年度当初

箇所名等

事業規模

全体事業費
（億円）

Ｈ２６年度事業内容
事業費

国道10号

宮崎10号電線共同溝260

Ｈ２７年度予定事業内容

Ｈ２７年度事業進捗見込み

備考

負担金

107
２～５億円程度

上川東地区電線共同溝

合計(注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
(注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

L=1.3km

18260

260

調査設計、支障物件移設、本体工事

107

調査設計、支障物件移設、本体工事

早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成２７年度 宮崎県における事業計画（H27.2）（港湾関係［直轄］）
港湾整備事業
港名

プロジェクト名

全体事業費
（億円）

平成26年度当初
（百万円）
負担基本額

平成26年度

平成27年度予定

平成27年度

事業内容

事業内容 (注)

事業進捗見込 （注）

備考

負担額

632 防波堤(南沖)防波堤(南沖)7 ～ 23億円程度

H30年代前半完成予定※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

358

126 防波堤(南沖)(改良)

防波堤(南沖)(改良)- ～ 1億円程度

H27年度完成予定

15100

35 航路(-9m)

航路(-9m)- ～ 1億円程度

H27年度完成予定

15100

35 防波堤(南)(改良)

防波堤(南)(改良)- ～ 3億円程度

H30年代後半完成予定※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

細島港外港地区防波堤整備事
業

575

1,800

細島港外港地区防波堤改良事
業

12

宮崎港西地区航路(-9m)整備事
業
宮崎港東地区防波堤(改良)整備事業

細島港

宮崎港

計

2,358828(注)H27年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。
※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。
※今後、事業箇所を追加する場合があります。

平成２７年度 宮崎県における事業計画（H27.2）（空港関係）

箇所名等

宮崎空港

計

空港整備事業

事業規模－

全体事業費（億円）－

平成２６年度（百万円）

平成２７年度
平成２６年度事業内容

負担基本額

負担額

669

143669143（注）H27年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

備考

平成２７年度予定事業内容（注）

事業進捗見込み
誘導路改良
エプロン改良等

誘導路改良
滑走路端安全区域整備- ～ 3.9

億円程度