コミュニティ活動助成には人とそれ以外の種が調和した、鬼越の森再生プロジェクト

持続可能で豊かな里山暮らしの実

山形県山形市

現を目指します。

歴史的遺産「鬼越古道」を地域住民で復活させる活動に至った理由や背景
前述の森林整備を行う過程で、伐 採 木を運び出すために一 部 整備・使用した道が、歴史的古道「鬼越古道」であり、ここを定期的に訪れる人々がいることが明らかになりました。しかし、古道の一部はすでに道としての機能を失っていました。近隣 住民からの要望により、これを復活させ、教育・観光資源③古道周囲の文化資源、自然資源とで活動に遅延をもたらしましたとして活用するという新たな課題がの調査が、本プロジェクトを成功に導くた生まれました。

④教育用リーフレットの作成

めには必要不可欠であったことが、⑤報告書の作成活動が進行するにしたがって次第

第1フェーズ：現況調査および地域に明らかになりました。

これを受けて、本事業ではかつて山形市内の3つの小 地区（平清水、鬼越、岩波）を結んでいた鬼活動エリア

本年度の活動は、前後半の2つンサルタントである地域文化資源

ともに、周辺の歴史文化や自然資のフェーズに分けることができま

活用工房ロフト代表の高橋拓氏の源を掘り起こし、これらを活用するす。まず、第1フェーズの23年9月

協力を得て、現地においてかつてことによって、魅力的な地域づくり

初旬までは、鬼越古道の現況調査の道の痕跡などを確認し、遊歩道や地域の活性化を目標としました。と消失部分に関する情報収集を土として復活させるルートを確 認し台として、古道 ル ートの決 定や復ました。地域への周知活動の際に元・整備方法の検討（活動内容①）

は、地域住民で構成する滝山郷土を行い、決定事項を地域住民に周史研究会のみなさまにご協力いた

実施した具体的な活動内容は以下

知、活動に対する理解を得ることだき、その結果、すべての地権者の5点です。その詳細および成果にを主な目標としました。地域住民から了承をいただくとともに、地し、山形県みどり豊かな森林環境関して、時系列に沿って説明します。との対話は本事業の申請時に提出

域住民からも賛同いただけることづくり推進事業に採択されました。

①鬼越古道の現況調査とルート復元

した活動内容には含まれておらず、になりました。

②遊歩道としての整備

しかもこれに多くの時間を割いたこ「鬼越の森再生プロジェクト」を設立

活動概要と活動対象範囲

この他にも、整備活動にあたっての様々なアドバイスや古道にまつ本プロジェクトでは100年後の未わる個人的なエピソードなど、多く来を見据え、山形市鬼越地区の住の有益な情報や好意的なフィード環境を取り巻く放置林を整備し直バックもいただきました。

すことによって、自ら再生し続ける

なお、これらの調査と並行して、多様性の高い雑木林をつくってい地域住民の理解や地権者の了承がもあります。光も風も通らない過密ます。伐採木は薪にして地域住民すでに十分に得られている鬼越・

山形市鬼越地区には、60 〜 70

な森林は偏った生態系をつくり出に無償配布し、木質エネルギーの岩波地区については、前倒しで整年前に植樹されて以来、ほとんどしており、1日も早い整備を必要と活用を推進しています。

人の手が入ることなく放置された杉していました。2021年、代表の松こうした作業を通して、10代から林が数多く存在します。これらの本は地権者の了承を得て、これら70代までの世代を越えた人々の交

放置林は近隣住宅への日照を遮っの放置林の1つを間伐し、伐採 木流を生み出すとともに、自然や住ているだけでなく、倒壊の危険性を薪にして無償配布するという活環境への関心を促します。最終的©️Google

団体設立経緯4

調査は郷土史研究家・文化財コ

本事 業において2023年度中に動を開始しました。翌22年4月には

鬼 越古道は住民の生 活 道であると同時に史 跡を結ぶ道でもあった。林 業が 衰 退するにつれ、 かつて植樹された杉が 放置林となり、立ち入る人も少なくなっていた住民との対話

越古道を遊歩道として復活させると活動内容と成果老若男女が集うプロジェクトのメンバー

放置林に分け入り、古道の痕跡を調査

2023年度住まいとコミュニティづくり活動助成

明治34年の測量図。
「鬼越」の地名が読み取れる。 こうしたさ
まざまな資料や聞き取り調査を基に、古道を復元していった

備を開始しました（活動内容②）。この部分はルートが明確に残っているだけでなく、現在も地域住民によって使用されているため、基本的には補助的に階段を設置する程一般財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団

5度で済み、大きな作業は必要ありした。古道のかつての姿を知る古は、看板製作を手がけるデザイン・ませんでした。ただし、ルートの老によれば、平清水側の急斜面のアート赤間に委託して、訪問者に一部に、かつての砂防堰堤の工事

道は九十九折りになっていたとのこ

ルートを示すための道標（案内図）

により排水が悪くなり湿地化していとで、記憶を頼りにスケッチまで描を製作し、平清水側および岩波側る場所があったため、その地点にいてくださいました。ルート復元はの古道入り口に設置しました。こ

暗渠排水による排水設備を設置。

こうした情報にできる限り忠実に計れにより、古道への入り口がわかりさらに足場板を敷くことで、歩行可画しました。

にくいという問題を解消することができました。

能な状況に改良しました。これら

ルート復元後には、古道を覆っの作業については、地元事業者でている支 障 木や 藪を草刈り機 やまた、古道の整備作業と並行しある河合興業に業務委託しました。

チェーンソーを用いて撤去・開削して、周囲の文化・自然資源の調査

これにより、雨後に地面がぬかるて、遊歩道として復元する作業にも実施しました（活動内容③）。鬼んで足を取られ、先に進めないと取りかかりました。藪の開削後は越古道を軸とした地域の歴史文化いうことがなくなりました。

状況を見ながら、足場の悪い場所の物語を構成するため、主に周辺第2フェーズ：古道の整備作業およには必要に応じて階段などを設置の寺社仏閣、石碑、史跡、地質な氏と代表の松本がデザインを手がたり、古道の入り口が分からずに住しました。作業に投入する資材にどについて文献や現地を調査しま

け、印刷は地元の印刷会社へ依頼

職に質問をする人が後をたたなかっ

現 地 説明会を含めた地域住 民

ついては最小限に抑えつつも、よした。本件は現況調査や整備作業しました。

たりと、お寺にかなり迷惑をかけてへの周知活動が完了した9月初旬

り効果の高い方法を検討・選択しと同じく、高橋拓氏の全面的な協以降は、平清水地区を含む古道全た結果、整備作業中に伐採した竹力を得て実施しました。

体の整備作業に移行しました（活材を多用しました。

びリーフレット制作

これらの調査の結果は、すべて教育用リーフレットの制作（活動内

動内容②）。平清水地区において遊歩道の整備は本事業に賛同し古道が完全に消失してしまっていている地域住民を中心に実施する

容④）に活用しました。リーフレットる部分についてはルートの復元が予定でしたが、参加者の多くは後必要となりましたが、第1フェーズ

湿地状態の箇所には足場板を設置。整 備には竹材を活用した

古道 整 備は2023年11月下旬にしまっていることが明らかになりま完了し、リーフレットの印刷も翌12した。それでも住職は本プロジェク月に完了しました。古道の中間地

トに対して、とても協力的な姿勢を点である鬼越地区に配布用スタン見せてくださっています。

ドを設置し、24年1月より広く一般

住職との協議の上、境内入り口には、古道ルートや史跡・関連施に向けて配布を開始しました。そに案内図に加えて立て看板を設置

期高齢者で重労働を任せるのが難設を含む案内図のみならず、周辺の後、各種調査や古道整備の大部し、古道利用者に対してマナーにでの現況調査の際に実施した地域しかったため、現況調査と同じく、の文化・自然資源に関する説明文分を担当した高橋拓氏からの詳細関する注意喚起をすることになりま

住民へのインタビューで得た情報

高橋拓氏、および手塚秀次氏に業なども掲載し、A4判三つ折りで印な 報 告書を受 理したのち、 本 報した。今後も何らかのトラブルが起が、極めて重要な役割を果たしま務委託しました。整備作業完了後刷しました。リーフレットは高橋拓

告 書 の 作 成 を 開 始し（ 活 動 内 容

こるかもしれませんが、その際に⑤）、現在に至ります。

課題と解決方策2023年度

すが、地域住民に対してはまだ正クトのウェブサイトにおいて一般公式なお披 露目をできていません。

開する予定でしたが、実施できま

ところがSNS上で口コミによって広せんでした。今後は、調査活動にがったようで、登山・トレッキング

おいて収集したものの、紙面スペー愛好家を中心にすでにたくさんのスや媒体の制約からリーフレット方に利用していただいています。多に掲載できなかった地図や文字記

くの方に利用されることは望ましい

録、映像なども一次資料としてデジ古道の南側終点は石行寺と接しており、すぐそばには檀家が頻繁に訪れるペット供養塔があります。にもかかわらず、古道利用者のなかには、熊避けのために境内を大音量でラジオを鳴らして歩く方がい
住まいとコミュニティづくり活動助成

思います。
また、各種調査の結果をプロジェ題が浮き彫りになりました。

6て、解決策を模索していきたいと23年11月に開通した鬼越古道でことですが、これにより新たな問【左】放置林から切り出した丸 太を薪にして、地域住民に無償で配布する【 右 】古 道 の 整
備。必要な場所には階段を設置

も、今回のように誠実な対話によっタル化したうえで保存・保管し、必要に応じてウェブサイトにて一般公開したいと思います。

今後の予定
プロジェクトには「経済的自立」という、もう1つ重要な課題があります。これまでの活動はすべて助成金によって支えられてきました。
メンバーの自発性を重んじてきたこともあり、プロジェクトによる活動から収益を上げることを忌避してきましたが、活動を持続可能なものにするためには、プロジェクトの経済的自立は不可避です。
24年度以降の活動では、これまでの森林・古道整備の活動を継続するとともに、作業の過程で得られる伐採木や竹を利用して商品をつくり、販売することなどで活動の収益化を図ります。将来的な法人化も視野に入れながら、助成金などに頼らない基盤づくりを試みる予定です。

鬼越の森再生プロジェクト
2021年10月設立／メンバー数：55人／代表者：松本 剛（まつもと・ごう）●〒990-2403 山形県山形市岩波70番地
070 -4414-6983
023-628-4220
gocito@human.kj.yamagata-u.ac.jp
onigoe.online/
www.facebook.com/gmatsumoto
私たちは山形市岩波地区において、「100年後の未来を創る」という長期ビジョンのもと、生物多様性に富んだ森と人、それ以外の種が調和した、持続可能で豊かな里山暮らしを実現するために活動しています。
一般財団法人ハウジングアンドコミュニティ財団

7