2022/8/24■ 2022年度日建連BIMセミナー_Q&A Report
プログラム

内容

質問

回答（案）
"建築BIMの推進”になると思います。2009年のBIM元年は、どちらかと言えば設計者主導の設計BIMに主眼がおかれてい1

BIM部会・建築BIM
合同会議の活動概要

活動の主旨、ほか

BIM元年から10年以上たちますが、今回の提案は，なんといました。また2014年は施工者主導の施工BIM元年と言えまうタイトルになるのでしょうか？

す。今回は設計部門と施工部門が協業する環境がようやく整ったということで、建築BIMのスタートと考えることができます。
BIM部会には構造設計部会は参加していないです。BIM部会

BIM部会には建築設計委員会ー構造設計部会は入っていない
2

BIM部会・建築BIM
合同会議の活動概要

活動の主旨、ほかのでしょうか？
日建連で構造設計のBIM化としてなにか活動は行っているのでしょうか？

は施工部門のメンバーが中心ですので、設計段階のBIMを考える設計BIM専門部会が建築設計委員会の傘下に設置されました。ここでは意匠・構造・設備の設計BIMのあり方を検討することになっており、建築BIM合同会議では設計と施工を横串を刺してBIMを検討する組織としています。なお構造設計のBIMに関する検討はこれからになります。

345

BIM部会・建築BIM
合同会議の活動概要

BIM部会・建築BIM
合同会議の活動概要

活動の主旨、ほかに沿った内容となっているのでしょうか？
建築BIMと路線を変更するのであれば、設計事務所も参画が活動の主旨、ほか必要ではないでしょうか。現状ゼネコンだけなのでどうしても施工BIMの位置づけになると思います。

建築BIM合同会議の 日建連BIMロード
活動報告

ワークフローは、3月に出ました、国土交通省のガイドラインマップの解説沿った内容にしています。今回のワークフローは国交省のガイドラインに準拠し、設計施工一貫方式の場合を抜き出して解説した内容とご理解いただくと幸いです。
建設会社が加盟する日建連の取組みで設計事務所の参画はありません。しかし、建設会社設計部門の参画はありますので、施工BIMだけではなく設計BIMも含めた活動としていきます。

設計で作成したモデルを施工で使うことを目指しているので設計部門が作成したモデルを生産部門で活用することを目指しょうか？

しています。同じツールを使うことが必須ではありません

その場合、同じツールを使うこととなるのでしょうか？

が、その方が効率的と考えます。
2次元の施工図でも同じですが、ツール操作については講習やマニュアルで学べる一方で、納まりに関する知識や応用する

6

施工BIM専門部会の取組み

各WGの活動概要

施工経験がないBIMオペレーター(施工BIM)の育成について、簡単に教えていただけますでしょうか？

力は現場で現物を見て学ぶことは必要と考えます。ただし、3Dで形状を作成するBIMでは、オペレーターの現物の理解と、指導するチーフがオペレーターと共通の認識を持てるという点で2Dよりも優れており、育成についてもメリットがあると考えられます。
現状はありません。複数のメーカー・リース会社がオブジェ

7

仮設ライブラリWG

仮設オブジェクトのの活動報告

標準化案の解説

クトを整備し始めているので、会社リストやHPリンクを公開
足場のライブラリを公開する予定はないのでしょうか？

しています。日建連としては、足場に関しては、専門工事会社との連携方法やオブジェクトの活用方法の方が重要であると考えます。
日建連としては、基本はメーカーさんが自主的に整備して8仮設ライブラリWG

仮設オブジェクトの ダウンロードできる機種以外のライブラリ(クレーンオブジェの活動報告

標準化案の解説クト)を利用したい時は、どうすれば良いでしょうか？

いってもらう方向を想定しており、そのために共通の標準仕様を作成しました。今回紹介したクレーンメーカーのHPへアクセスしてもらえれば、随時オブジェクトが増えていくと思います。日建連としても、リンク集を整備していきます。
特に設計施工一貫プロジェクトに限定しているわけではあり

9

BIMモデル承認WGの活動報告「BIMモデル承認」の定義と実現への課
題ません。理想的には自社設計・他社設計の別無く今回提案し“BIMモデル承認”の対象案件は、設計施工一貫プロジェクトた方法論が適用できるようになることを目指しています。そですか？のためには比較照合先となる設計BIMモデルが、自社設計でも他社設計でも同じ方法論が適用できるレベルの標準化・規格化が為される必要があると考えています。
機械的な比較照合を行うという観点から標準化されていることの重要性が高いと考えています。特に、どのような情報がモデル・建築データに入っているか、その情報を抽出する

10

BIMモデル承認WGの活動報告「BIMモデル承認」の定義と実現への課
題“BIMモデル承認“の実現に向け、あらゆるものの標準化とありますが、プラットフォーム、データ形式は限定しますか？

フォーマット、この２つは標準化の必要性が高いと考えています。抽出した情報の比較照合行為自体は比較的単純なため、比較照合するプラットフォームを限定する必要は考えていません。ただし比較照合結果の正しさの担保のため、これらプラットフォームやシステムは業界でオーソライズされる必要があると考えるます。

2022/8/24■ 2022年度日建連BIMセミナー_Q&A Report
プログラム

内容

質問

回答（案）
将来的には設計情報を引き継いだ生産モデルにおいて、設計段階に入力された情報が変更されないことをリアルタイムで

11

BIMモデル承認WGの活動報告「BIMモデル承認」の定義と実現への課
題

BIMの在り方として将来的に設計・施工・維持管理を通して監視するという機能が実装されることは予想されますが、現活用していくと先程のセッションでありました。

状はまだそのレベルに至っておらず、このBIMモデル承認のBIMモデルの承認のセッションでは正となるモデルありきで考え方も、従来の建築行為のワークフローの手段をデジタルの承認方法についてお話されていました。に置き換える、というものとしています。そのため、比較照

一気通貫でBIMを活用するための承認方法はどのようにお考

合先の情報は、見積時・契約時・設計変更時…というプロえでしょうか？

ジェクトにおける参照されるべき適切な段階において保存され、それに対する比較照合の結果承認が為される、という必要があると考えています。

1213

BIMモデル活用WG『施工BIMの活用ガ 目標設定シートを使ってみたいのですが、フォーマットなどの活動報告

イド』の解説BIMモデル活用WG『施工BIMの活用ガの活動報告イド』の解説の電子データは公開されていないですか？
詳細モデルは、誰が作成するのが良いですか？鉄筋や仕上げ
詳細は専門工事会社がBIM未対応の場合はどうするのが良いでしょうか？

現状での公開予定はありません。
詳細モデルの作成は、各社でのBIMモデル作成方針に則って作成することが基本となります。専門工事会社様がBIM未対応の場合、モデルの必要性を協議の上、外部モデリング会社に依頼することもあります。
今回のアンケート結果からもBIMマネージャーは複数の作業所を統括して配置しているという回答が多く、それが妥当か

14

BIM啓発専門部会の活動報告「BIM活用の実情把 BIMマネージャーは、各作業所に配置すべきでしょうか？専と思います。ただし、BIMマネージャーを広い意味で捉え握に関するアンケー 門のスキルが求められると思いますので、複数の作業所を統て、高度なスキルを要求するのではなく、プロジェクトごとト」の実施報告にBIMによるマネジメントを実施する担当者を定めること括する形で専任とした方が良いのではないでしょうか？

も、プロジェクトにおけるBIM活用の推進に有効と考えます。

15

BIM啓発専門部会の活動報告「BIM活用の実情把握に関するアンケート」の実施報告

社内の活用状況を定量的に把握するためには、各社どのように把握されているのか分かる範囲で教えてください。

今回のアンケートにおける定量的な把握方法の一例として、BIM実行計画書の主要事項である活用メニューの実施状況をモニタリング集約しています。
日建連として推奨するソフトを特定していません。重ね合わ16

BIM啓発専門部会の活動報告「BIM活用の実情把握に関するアンケート」の実施報告

BIM標準化を進めるにあたり、どのソフト（建築・設備）を考えているのでしょうか？

せソフトによる整合調整など、標準となるBIMの運用を提示することが重要と考えており、効果的なBIMワークフローのパターンを2022年度末発行予定の事例集に盛り込んでいきます。
ステージの呼び方は同じです。一方で設計段階におけるステージ毎の成果物の考え方が設計施工一貫方式の場合を想定していますので異なっています。詳細は「提言01｜作業区分の考え方」を参照ください。合わせてセミナーで使用した解説資料のP12を参照ください。日建連建築BIMのワークフロー

建築BIM合同会議、 設計施工一貫方式に
17 建築BIM推進会議対 おけるBIMワークフ
応WGの活動報告

ローの解説

業務区分（ステージ）の考え方について、国交省ガイドラインとの違いがあれば教えてください。

におけるステージの考え方は以下の通りです。
S1: 発注者はEIRを提示（ゼネコンの選定｜超概算）
S2： 一般図作成（基本設計で概算金額合意）
S3： 確認申請図書の作成、専門工事業者からの情報提供、部
分的に施工BIMスタート
S4： 設計部門 ⇒ 設計図書の整理、施工部門との調整、施工部門 ⇒ 精算見積（工事費確定）、施工準備、生産設計部門⇒ 施工図準備作成の程度はEIRに準拠するものと認識しています。つまり、建築BIM合同会議、 設計施工一貫方式に
18 建築BIM推進会議対 おけるBIMワークフ
応WGの活動報告

ローの解説

維持管理・運営BIMは、施工した建物と全く同じモデルを作成しないといけないのでしょうか？

発注者（施設所有者）側が維持管理・運営段階でどのような情報を必要とするかによりモデルの状況が異なると言えます。そのため、竣工した建物と同等なBIMモデルが必要であれば、それなりの費用負担、使い方を示す必要があります。

建築BIM合同会議、 設計施工一貫方式に
19 建築BIM推進会議対 おけるBIMワークフ
応WGの活動報告

ローの解説

新築工事におけるBIMの活用は、なかなか難しいところがあります。

日建連としても、改修工事でのBIMの活用手法を、今後の検既存建物のBIMデータ化の推進は、どのように考えられてい討課題の一つとして、ロードマップにも位置付けています。

ますか？