髙 畑 博 之 FAX. 03−3581−3341

TEL. 03−3581−3336
発 行
責任者

一般社団法人全国森林土木建設業協会〒100-0014 東京都千代田区永田町2−4−3
永田町ビル４階第 145 号
一般社団法人全国森林土木建設業協会会報

1 平成 29 年 5 月 1 日

第 145 号
平成29年5月1日

早春の立山連峰（写真提供：（一社）富山県建設業協会 林務委員会）

平成二十九年度
森林整備保全事業設計
積算要領の改正の概要

林野庁では、治山事業、林道事

業及び災害復旧等事業の実施において、公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律（以下「品確法」という。
）の趣旨を踏まえ、市場における労務、
資材等の取引価格、施工の実態等を的確に反映した予定価格を適正に設定するため、森林土木工事及び調査、測量等業務の積算要領の改正等を行いました。

改正等の主な内容としては、品確法の趣旨を踏まえた適切な工期の設定、施工地域が点在する工事の間接工事費の積算（箇所毎に積算）、間接工事を算定する場合の補正係数の見直し、最新の標準歩掛に適合した工事及び調査・測量・設計等業務に係る仕様書等の制定などが柱となっており、四月一日以降に発注する工事・業務から適用を開始します（ただし、発注機関によっては準備整い次第の適用となります）。

１ 品確法を踏まえた積算要領等の改正⑴適切な工期の設定

全国森林土木建設業協会会報

た。

部取扱いについて」に規定しまし

整備保全事業設計積算要領等の細

全事業設計積算要領」及び「森林適切な対応について、「森林整備保期が複数年度にわたる工事等への事項、余裕期間制度の活用及び工は、施工箇所毎に分けないで各設るよう改正しました。

算を行わず、施工箇所毎に算出す

場管理費の積算について、合併積れている場合は、共通仮設費、現て、直近の施工箇所が一㎞以上離施工箇所が複数ある工事につい⑶施工地域が点在する工事の間接
工事費の積算レキャスト擁壁工）

工、
袋詰玉石工、擁壁工（プンクリートブロック積（張）

ジオテキスタイル工、コ・施工パッケージの改正（四工種）度）に改正し、積算を簡素

を二区分（九〇度、一八〇②標準 歩掛の改正等
・土工関係〇度、一三五度、一八〇度）化しました。

また、共通工に作業土工（床堀工）を追加しました。

・機械経費

機械経費について、適正木製校倉式治山ダム工「バックホウ併用組立」歩掛を追加

残存型枠工（プレキャスト）

材料ロス率の新規制定。狭隘な施工場所の増加による施工効率の低下に伴う施工
歩掛の見直し。足場工（キャットウォーク）の追加。

伐木処理機械造材（玉切り）、集材等歩掛を追加。

鋼橋架設工

架設用クレーン等の供用日数の増、ネット防護工の新規制定

大型土のう工施工機械の排出ガス対策基準を３次に見直し。

な価格での積算を行うため、「確認試験」歩掛を追加。

バックホウの旋回角度について、四区分（四五度、九⑵間接工事費の補正の見直し
間接工事費（共通仮設費、現場計書を合算し一本で算出します。

ンネル内装板設置工管理費）の補正について、従来の鉄筋挿入工（自穿孔）

適切な工期の設定に関する留意

施工地域・工事区分別の補正値（加⑷現場環境改善（旧イメージアップ経費）に関する経費の見直し

及び「熱中症予防」を追加しましル漏水対策工、
平石張工、
ト

場溶接鋼桁補強工）、
トンネ

地覆補修工、
橋梁補修工（現装版クラック補修工、橋梁

去工、ソイルセメント工、舗

ンクリート削孔工、旧橋撤擁壁工（補強土壁工）、
コ（一〇 工 種 三 六 施 工 パ ッ ケ
ージ）・施工パッケージの追加①施工パッケージ（平成二十九
年四月から適用）⑸施工パッケージ及び標準歩掛の新設・改正について容

ただし、一般管理費等について算補正）から、共通仮設費の補正

最新の調査による経費率の見直1.0

係数一・三倍、現場管理費の補正係

1.3

しを行うとともに、現場環境改善

山間僻地及び離島

数 一・一 倍 な ど の 補 正 係 数 を 乗 じ

1.1費として、「女性用更衣室の設置」

1.2

る積算方法に見直しました（表１）。

市街地（一般交通影響あり）

内
種
工

共通仮設費 現場管理費
施工地域・工事場所区分

た。

歩掛の改正
表２

改正後の間接工事費の補正係数
表１2
平成 29 年 5 月 1 日
一般社団法人

第 145 号

第 145 号
一般社団法人全国森林土木建設業協会会報

3 平成 29 年 5 月 1 日

排出ガス対策型建設機械の基準を明記しました。
・新規歩掛の追加
回転杭工、獣害対策（シ調査、測量、設計及び計画業務

コンクリート谷止工に使用する（東北ブロック）

また、工事材料として、「木に係る標準仕様書について、各業で切断するため、実際の材料使用

材」、「木材保存剤の品質」、「合

新たな仕様書では、業務の円滑数量が設計数量の約二割増しとな残存型枠材料には、割増が計上さかつ適正な実施のため、打合せ等ることから、割増の検討をお願い

務に対応した新たな仕様書を制定②施工管理基準
施工管理基準のうち出来形

におけるワンデーレスポンス、情したい。

板型枠」等について新たな仕管理基準及び品質管理基準に

報管理の徹底、保険加入の義務等

れておりません。袖、端部等端尺

ついては、適切な施工管理がについて規定しました。

木製残存型枠工は、袖や端部のしました。

施工パッケージの改正に可 能 な 基 準 と す る も の と し、また、設計業務における環境配切り揃えによる材料のロスが生じ様を明記しました。

伴い、ジオテキスタイル工、
法面工、擁壁工等の一部工種

慮の項目を新たに追加し、グリーることから、材料の割増しについカ柵の設置）

コンクリートブロック積
について、出来形の測定基準

ン購入法に基づき、環境物品等（小・標準歩掛の削除

・歩掛の改正（表２）（張）工、袋詰玉石工、擁壁（測定回数）
を簡素化しました。

⑴標準歩掛の改正等①地質調査業務
オールコアボーリングを追２ 調査・測量・設計等積算要領の改正について緑化工法の採用に努めることを規材又は建設発生土を活用した法面採用した設計を行うこと及び伐採

集成材、合板、単板積層材等））を径丸太材（間伐材）、製材等（製材、県に対し会議等で周知して参りま割増しを適用するよう、各都道府てきますが、発注時に適切な材料

工種毎に割増しの方法が異なっています。

て考慮するよう標準歩掛に明記し加しました。

災害に伴う流木被害等に対応するす。
②設計業務渓間工予備設計、渓間工実ため、渓間工予備設計、流木対策工事の諸経費率（「治山・地すべり

特に、五千万円～一億円程度のそれに伴い経費も嵩むこととなる。

回 数 や 種 類 も 多 く な る こ と か ら、質試験、出来形の管理などの実施

安全監視、小口な資材の納入、品にわたり、重機の搬入、現場内の工など発注単位当りの工種が多岐

は、土工、擁壁工、排水工、法面

二 森林土木工事の間接工事費の諸経費率について（東北ブロッ
施設計及び流路工実施設計に

さらに、近年多発している豪雨

定しました。

林野庁見解

工（ プ レ キ ャ ス ト 擁 壁 工 ）の四工種を削除しました。
⑹森林整備保全事業工事標準仕様
書の制定
森林整備保全事業工事標準仕様書、施工管理基準、品質管理基準
及び写真管理基準について、施工
パッケージ及び標準歩掛の工種に対応した新たな仕様書を制定しました。

ク）

一 残存型枠材料の割増について

改善要望事項

平成二十八年度「改善要望事項」に対する
林野庁の見解した。

及び一般構造物（擁壁工、法面工）
一般構造物設計（擁壁工実

ついて、補正係数を改正しま及び標準歩掛の各工種への対施設計、法面工実施設計、落森林土木工事（治山・林道工事）

応のほか、治山、林道工事に

石防護柵実施設計、雪崩予防設計に係る仕様について規定しま

おける木材利用について、グ施設実施設計及び一般構造物した。

リーン購入法における特定調基礎工実施設計）
について、
歩

①仕様書

仕様書は、施工パッケージ

達品目として、環境物品等と掛を改正しました。

定⑵森林整備保全事業調査、測量、設
計及び計画業務標準仕様書の制して定められている間伐材又は合法性・持続性の証明された木材の使用について明記しました。

4
平成 29 年 5 月 1 日
一般社団法人全国森林土木建設業協会会報

第 145 号

内容と、予定価格の積算で採用さなお、現場説明書等で公表した

底して参ります。

度においても、治山・林道工事にれた内容が異なれば、適正な入札し、施工条件に合った適正な積算

また、各工種の間接工事費率について、施工モニタリング調査及となり得ないため、事例のような

ｍに一箇所に改正するなど簡素化

等かそれ以下に設定されているこ
ついては、国土交通省をはじめとび現地調査を実施しながら施工パ事態とならないよう指導して参り防止工事」「道路工事」）は、比較とから、実態に適切に反映するよ
した関係機関が連携し、毎年、竣

ッケージ型積算基準の追加・改定ます。

基準としているところです。今年

う、森林土木工事の諸経費動向調
工した工事についての間接工事費を検討しているところであり、現を図ったところです。

査を実施するなど、適切な諸経費に係る実態調査を行った上で定め

場条件や施工実態を重視した基準

五 適正利潤の確保について（関東・甲静ブロック）的工種の少ない「舗装工事」と同率を設定するようお願いしたい。
ており、各省庁と同様の取扱いとの作成に努めています。

林野庁見解

なっているところです。共通仮設

り、適正な積算が可能となるようてに要する費用は積上げ積算とな

設材等の運搬及び重機の分解組立

すが、二〇ｔ以上の重機の搬入、仮仮設費率に含まれる積算となりま

場内の安全監視については、共通

都道府県に対し周知徹底している

し、会議等で各森林管理局及び各価格で積算を行うよう基準を改正なる場合は、見積りにより適正な実際の資材価格が物価資料等と異見直しを行っていただき、より現規模に対する補正や基礎データの単価とはいえない。もっと、施工施工条件がかけ離れており適正な

公 共 団 体 発 注 の 工 事 規 模 の 場 合、工規模が比較的大き過ぎて、地方

しかし、基礎となるデータの施では効果的であると考えます。

積算の省力化、簡素化という観点「施工パッケージ型積算方式」
は三 「 施工パッケージ」
単価の導入について（中国・四国ブロック）

適切に対応して参ります。

費の基準改正等が行われた場合は、ました。

の単価を採用している工事があり請求をして確認したところ、前月採用していると有りますが、開示

現場説明補足事項で○月単価を四 単価の適用時期について（中国・四国ブロック）です。

県に対し周知徹底しているところ

議等で各森林管理局及び各都道府積算を行うよう基準を改正し、会合は、見積りにより適正な価格での資材価格が物価資料と異なる場

なお、山間僻地において、実際

要領等の見直しを行い、ご要望い七～二十八年度にかけて設計積算ていた事項については、平成二十積算要領等の改正要望が出され上げます。

までの要望について一刻も早く改要望が全国から出ております。今要望につきましては、同じようなて頂く事が必要です。毎年、改善林野庁と各県が協力して改善をし設 業 者 が 激 減 し て 来 て お り ま す。

森林を守る、地域の森林土木建

山間奥地への資材の小口納入で基準「森林整備保全事業設計積算状に合った適正な単価での発注を共通仮設費に係る重機搬入、現ところです。

要領の制定について」を改正した

要望します。

は不可能なので、適切な設計及び入札段階では、業者側での判断

準歩掛、仕様書及び出来形管理基

ただいた事項のうち積算要領、標林野庁見解

善をして頂きますようお願い申しところです。

林野庁の施工パッケージ型積算

準等について改善されました。

来形管理については、①治山・林方式の基準については、標準歩掛「品確法」で、予定価格の適切な積算の為にも確認の徹底をお願い

道共にコンクリートの品質管理にで積算した場合と施工パッケージ

設定、適切な設計変更など発注者

六 法面工の採用について（関東・
甲静ブロック）

林野庁見解

係る各試験について、品質管理ので積算した場合について、全工種の責務が明確化されていますので、治山の山腹工の人力法切工や斜現場管理費に係る品質試験、出頻度を五〇㎥に一回から一五〇㎥について価格比較を行うとともに、都道府県に対して、その旨周知徹

林野庁見解に努めて参ります。

実態を反映した積算要領等の整備

今後も、治山・林道工事の現場に一回に改正し、②林道の出来形

治山・林道工事の現地調査を実施致します。

管理については、全測点から四〇第 145 号
一般社団法人全国森林土木建設業協会会報

5 平成 29 年 5 月 1 日

員の種類として山林砂防工となっ

面整地、階段掘起歩掛等では作業上するよう発注機関へご指導願い

ら、安全に要する費用を適切に計

山間奥地の急傾斜で行われること

治 山 工 事 等 の 森 林 土 木 工 事 は、と設計変更について協議する必要があります。

県に通知するとともにホームペー

設 計 変 更 の 手 続 き に つ い て は、が多く気象環境も厳しいこと等か「品確法」でも、施工の実態等をジで公表しているので、参考とし

平成二十八年六月に「設計変更ガ

注者が適切に予定価格の算定に見的確に反映した積算を行うこととて下さい。

ら、労働災害の防止対策を徹底し

たい。
林野庁見解

ているが、急勾配の箇所（四〇度以上）では、法面工で積算するの込むよう「森林整備保全事業設計され、また施工条件と実際の工事

イドライン（工事編）」を各都道府

積算要領の制定について」
及び「森

現場の状態が一致しない等の場合、九 支障木について（中部ブロッ
ク、中国・四国ブロック、九州

なければなりません。

工事費の積算に用いる労務単価
林整備保全事業標準歩掛の制定に適切に設計図書の変更及びこれに仮設工の設計積算について、発は、作業内容により職種を定義し、ついて」を改正し、仮設工の積算伴って必要となる請負代金の額等が適当ではないでしょうか。

公共事業労務費調査により単価をについて詳しく記載するとともに、の変更を行うとされていますので、

林野庁見解決定・公表しています。
その内容について会議等で周知し都道府県に対して、その旨周知徹①支障木について、請負業者が設計に計上されていない伐開を強ブロック）

地の法切、階段切付け、土石の掘ているところです。

山林砂防工は、人力による崩壊
削・運搬、構造物の築造等の作業
法面工は、モルタルコンクリー

ージアップ経費の積算について基費、安全施設、営繕施設等のイメ

設計は砂セメントで計上しておいて（中部ブロック）八 モルタル吹付の設計数量につ開』の計上がありますが、このがかかります。『チェーンソー伐

いられています。

ト吹付機または種子吹付機の運転、

準「森林整備保全事業設計積算要

りますが、実際はモルタルで承認『チェーンソー伐開』の定義（内底して参ります。

高所・急勾配法面における、ピッ

領等の細部取扱いについて」を改し て い た だ き 施 工 し て お り ま す。

容）をご指導いただきたい。

また、工事に伴い実施する仮設

クハンマ、ブレーカによる法面整正し、内容の充実を図ったところ

その施工の際、モルタル量が設計に従事する者と定義されています。

形または金網・鉄筋張り作業等にです。

とから、山林砂防工で積算するの砂防工の作業内容に当てはまるこ

人力法切工等については、山林

二十八年六月に「設計変更ガイド

更による対応も可能であり、平成

いない仮設工については、設計変

さらに、当初設計に見込まれてめたいと思います。

と思います。設計数量の補正を求型枠内の施工でないので増がある

数 量 よ り も 四 割 近 く 増 量 し ま す。

応じての単価設定）または立木

もまちまちです。本数（太さにより伐木本数及び伐採木の太さ

また、伐採については現場に②現場 内 の 立 木 の 伐 採（ 設 計 外 ）から行う場合があり多大な費用従事する者と定義されています。

が適切です。

材積等での計上はできないので増が想定されます。吹付面積の増

近く増量する現象は、吹付面積の運搬の費用計上は、標準歩掛にど、支障木の伐採・集積・積込・林道工事や治山・山腹工事な

しょうか？

については、法切りを完了した時て計上されておりますが、実現

モルタル量が設計数量より四割

林野庁見解

通知し、適切な対応について周知

ライン（工事編）」を各都道府県に七 傾斜地における重機の安全対策について（東北ブロック）

発注者が設計積算に盛り込むとと点で法面の凹凸を考慮した詳細な場との費用の乖離が著しく、面しているところです。

より必要な幅員を確保するよう定もに、現場において確実に実施さ吹付面積を測定し、当初設計数量

積が広ければ広いほど受注者の傾斜地において車両系建設機械

められているが、山腹工事等で仮れ、作業者の安全が確保されること乖離している場合は、監督職員

安全上重要な仮設工については、設盛土などの作業足場が計上されとが重要です。

で作業する場合、労働安全規則にずに発注される工事があることか

6
平成 29 年 5 月 1 日
一般社団法人全国森林土木建設業協会会報

第 145 号

負担が増大します。
受注後に協議をお願いしても道府県に対して、その旨周知徹を行うとされていますので、都事編）」を各都道府県に通知する

月に「設計変更ガイドライン（工きについては、平成二十八年六いしたい。

排土回数に応じた変更対応をお願る。現場条件を考慮の上、実際の九①に同じ。

林野庁見解

底して参ります。
工事の施工に必要な費用につているので、参考として下さい。

対応出来ない（理由が立たない）と断られる事も多々有り、採算
いては、予定価格に適切に計上とともにホームページで公表しが合わないのが現状です。入札

十二 工事用道路（仮設工事）について（中国・四国ブロック）

なお、平成二十九年の標準歩掛の改正により、スギ、ヒノキ

工事用道路等について、設計かされるよう、引き続き、指導し及びカラマツ林の径級に応じたら発注迄の期間が長くなれば、現前であれば、積算と実行予算をまた、現場の実態に合わせ、設

伐採から搬出まで適用可能な場 状 況 が 変 わ る 場 合 が あ り ま す。

て参ります。
計変更等を適切に行うよう、併「伐木処理」の歩掛を新設したのそれに伴い測量、設計から見直し

せて、指導して参ります。

で、現場条件を踏まえ適用する

組んだ段階で赤字になってしま
い入札を断念せざるを得ない事もあります。
森林整備事業や若手育成を促進していくためにも、早急に現が発生します。
ただし、現場条件が異なる場

林野庁見解

費を見込んで頂きたい。

その際の、受注者側の測量設計ことが可能です。

る作業に適用します。「二〇ｍ以合は、見積り等により積算する②「チェンソー伐開」
歩掛は、チェ
ンソーを使用して立木を伐採す

もしくは見積による対応をお願

内の片付け」とは、伐倒した際必要があります。

場の実態に合った歩掛の見直し、いします。

に散乱した枝葉を片付ける作業

伐採経費は、当県では伐採歩九①に同じ。
柵工の萱株が現地採取とされて十三 工期延長に係る経費について（中国・四国ブロック）

柵工について（中部ブロック）

従って、当該歩掛には、玉切いるが、現状は、現地採取が困難

工事受注後、施工箇所の下に導十械費、人件費等を積み上げるとり作業、集材、運搬作業は含まで他地域での採取・運搬となり苦を意味します。

実際かかる経費は設計金額以上れていないため、別途計上する掛にて積算されていますが、機になります。つきましては、伐発注前の調査段階において詳細の期間の経費負担が増しました。

ず待ちが生じ工期延長となり、そを行うということで、施工に掛れ
九①に同じ。

林野庁見解たい。

水管があるので、発注者側が調査
支障木の処理について当初設慮している。別途計上をお願いし

玉切り、積み込み、運搬の各作計と異なる状況において、受注必要があります。

業を考慮した標準歩掛の制定を後に協議をお願いしても対応出

採、伐採木引き出し、枝落とし、お願いしたい。

来ない（理由が立たない）と断の実態等を的確に反映した積算①「品確法」では、市場における労務及び資材等の取引価格、施工条件が異なる場合の処理についるを得ません。当初設計と現地発注者の対応が不適切と言わざ

現場においては置き場所の確保がするが、渓流勾配が急峻で狭隘なを排土、仮置きし埋め戻しに使用

治山谷止工において、掘削土砂

づいて増額出来ないでしょうか、

対しては、現場経費等を実績に基また、発注後に判明したものに林野庁見解を行うこととされ、また施工条て協議があった場合は、発注者困難で、上流側に数回土砂を移動確認を行い発注をお願いできない

件と実際の工事現場の状態が一及び受注者が現地を確認し、そさせ仮置きし、それをまた数回移十一 土工について（中部ブロッ
ク）

致しない等の場合、適切に設計の後の処理について協議する必

動させて埋め戻しを行う必要があられる事も多々有りというのは、図書の変更及びこれに伴って必要があります。設計変更の手続

十四 仮設について（関東・甲静九①に同じ。

林野庁見解

でしょうか。

要となる請負代金の額等の変更

全国森林土木建設業協会会報ブロック）

械法面整形について（九州ブロ
林野庁見解

当該規定は、平成二十九年の改切土掘削後法面保護工を施工す

共 通 仮 設 費 の 補 正 に つ い て は、ック）

お願いしたい。例えば、仮設道がる場合、品質確保などのため切土

従来の施工地域・工事区分別の補指定仮設と任意仮設の明確化を任意仮設とした場合、支障木の伐法面整形が必要で、バックホウ掘

正値（加算補正）から、共通仮設

正により削除されます。

採・搬出等は受注者が負担するこ削と同時にバックホウによる法面の 補 正 係 数 一・一 倍 な ど の 補 正 係とになり、延長が長いと膨大な費しかし、切土法面整形の適用基数を乗じる積算方法に改正し、平費の補正係数一・三倍、現場管理費

準が明確に示されていないため設成二十九年四月から適用されます

整形を行っています。

計で計上されていません。

用を要することになる。
林野庁見解

契約約款において「仮設、施工
方法その他工事目的物を完成させいます。

補正方法は、次のとおりです。

Ｈ＝Ａ＋Ｂ／ｔ

Ｈ：運転時間当たり換算値損料額相当

Ａ：運転一時間当たり損料額
Ｂ：供用一日当たり損料額

ｔ：供用日当たり運転時間＝設
計値運転時間／設計値供用日数十八 無筋・鉄筋コンクリートポ
ンプ車打設について（東北ブロ（ただし、発注機関によっては、準無筋・鉄筋コンクリートポンプ

法面整形の適用基準を明確にし、車打設歩掛は、一日の打設数量でるために必要な一切の手段につい

時間的制約を受ける工事の補正

分類されていますが、現場条件に注者がその責任において定める」

ク）

ら れ る 工 事 の 発 注 に 当 た っ て は、間が標準と著しく相違すると認め建設機械の供用日当たり運転時

また、コンクリートポンプ車はの検討をお願いしたい。

で、現場条件にあった機種・歩掛

種類あり、運転単価も違いますの

林野庁見解

備整い次第の適用となります。
）。

一般的に機械施工が可能な切土で機械損料の補正も行えることによりコンクリートポンプ車の機種設計に計上できるようしていただと規定しており、これは受注者が法面の場合は「機械による切土法

なっているが、どのような場合に、を選定しなければならない場合がては、この契約書及び設計図書に自らの知識と経験に基づき、自己面整形」が適用され、機械施工がまた、どのような補正を行うのかあります。現在は、普通・ロング・ック）の責任において施工方法等の選択不可能な場合は、「人力による切土

ご教示ください。

きたい。

を認めているものです。

法面整形」が適用されます。

特別の定めがある場合を除き、受「指定」とは、工事目的物を施工

事目的物を施工するにあたり、受間接工事費の共通仮設費及び現建設機械等損料算定表に示す標準

一日五〇㎥までが同一単価であり超ロングとブームの長さにより三注者の責任において施工を行うも場管理費では、施工地域・施工場の供用日当たり運転の補正を行い林野庁見解

十七 時間的制約を受ける工事の補正について（九州ブロック）するにあたり、設計図書のとおり

十六 施工地域・施工場所を考慮した補正について（九州ブロッのです。

所を考慮した補正を行うこととな

施工を行うもの、「任意」とは、工「品確法」では、施工条件と実際供用日当たり運転時間が標準と細分化してほしい。

ますが、実態と乖離が大きいことその中の、地方部の施工箇所が著しく相違する場合とは、当該工ます。

の場合、適切に設計図書の変更及一般交通等の影響を受ける場合で事 の 供 用 日 当 た り 運 転 時 間（ ｔ ）（例‥一〇㎥～二〇㎥、
二〇㎥～三
〇㎥）

っている。

びこれに伴って必要となる請負代

五〇ｍ以内に人家等が連なっていを損料表上の供用日当たり運転時の工事現場の状態が一致しない等

金の額等の変更を行うとされている場合とは、具体的のどのようなの 場 合 又 は 一・二 以 上 の 場 合 を い

コンクリートポンプ車の規格は、林野庁見解

から、五〇㎥以下の基準においてますので、都道府県に対して、そ間（）で除した値が、〇・八以下状態を想定しているのかご教示ください。

の旨周知徹底して参ります。
十五 切土掘削の法面における機t０

第 145 号
一般社団法人

7 平成 29 年 5 月 1 日

8
平成 29 年 5 月 1 日
一般社団法人全国森林土木建設業協会会報

第 145 号

場所打擁壁工パッケージは、小林野庁見解

力九〇～一一〇㎥／ｈを標準とし型擁壁（Ａ）、小型擁壁（Ｂ）、重

トラック架装・ブーム式・圧送能ており、現場条件に適合した機種・優位性があれば、技術者も森林分野のＣＰＤの取得に努め、普及につながると考えられる。

林野庁見解

治山事業の採択基準は、国と地方との役割分担を踏まえ、他の事

森林分野ＣＰＤの効果的な活用

事 業 規 模 と し て 設 け ら れ て お り、業との整合にも留意しつつ、国と擁壁、Ｌ型擁壁に対応したものでについて、平成二十九年度開催の採択要件を緩和することは困難で

林野庁見解

コンクリートポンプ車打設の歩あり、コンクリート歩掛と型枠歩

都道府県担当者会議を通じて要請あることをご理解いただきますよ

力式擁壁、もたれ式擁壁、逆Ｔ型

掛については、専門機関による価掛だけで構成されているものではしたいと考えているところです。

歩掛となっています。

格調査、現地調査を実施した上でありません。

して関与すべき範囲や実施すべき

積 算 区 分 を 決 定 し た も の で あ り、す。

これ以上の細分化は困難と考えまものに対応した歩掛となっており、区分を多く設定し、より小規模なジについては、国土交通省でフォ

なお、導入済みの施工パッケーます。

正な価格となるよう設定されていのであり、施工実態に合わせて適価格を踏まえて決定されているも実態調査結果や積上げによる積算

・山地災害危険地域に指定されていても、費用対効果から治山事

二十一 治山林道事業の採択要件の緩和（関東・甲静ブロック）ています。

野ＣＰＤも同プログラムに含まれムを評価対象としており、森林分

おいては、建設系ＣＰＤプログラ

ことは現在のところ困難であるこ経緯もあり、再び補助事業とする

また、林道事業のうち多くは補よう、今後とも検討して参ります。

ては、地域のニーズに対応出来るいるところです。採択要件につい林道の種類に応じた要件を設けて

林 道 事 業 の 採 択 に 当 た っ て は、

うお願いします。

設 」 及 び「 小 型 構 造 物 人 力 打 設 」

ローアップ調査を行い、その結果業の採択を得られない。人家やとを御理解いただきますようお願

なお、国交省中国地方整備局に

歩掛には、「山腹工加算」があり、を踏まえて、施工パッケージを使

公共物のみならず、森林（保安いします。

施工パッケージ単価については、

小規模な治山工事に対応した加算

いやすいものに見直しを行うこと

林）の保全のために、採択要件

他省庁の歩掛より設計日打設量のが行われています。

としており、改正された施工パッの緩和をお願いしたい。

また、「無筋・鉄筋構造物人力打

十九 「施工パッケージ」の擁壁工単価について（中国・四国ブロ

ケージについては、林野庁におい二十二 適切な工期の設定、施工
時期等の平準化等について（全
行っていくこととしています。

国）

助事業から交付金事業に移行した

ック）て現地への適合を調査し、改正を

壁工は、大きく分けると型枠工と工事に影響が出やすい。より現状

的によくある工種なだけに多くの価方式の入札において、他のＣＰるために、森林土木工事の総合評

森林分野のＣＰＤを広く普及す

四国ブロック）

かできないが、基幹となる林道

地域整備交付金等交付金事業しまた、現在、林道は農山漁村

採択要件の緩和をお願いしたい。

林道を積極的に推進するために、林業生産の効率化を図るためのについて、発注者である都道県にな設計変更、工事書類の簡素化等化、施工条件の変化に応じた適切な工期の設定、施工時期等の平準や地域の実情などを踏まえた適切備する必要があるが、工事の性格「完全週休二日制」
等職場環境を整担い手の確保・育成のためには、に合った施工パッケージにするな

Ｄよりも高い評価、取得技術者のについては補助事業で実施でき対する適切な指導も含めよろしく

そ の 開 設 路 線 は 激 減 し て い る。

・林道は、林業生産に無くてはな
らない基盤整備であるが、近年

施工パッケージ型積算方式の擁コンクリート工を合わせた複合の二十 入札制度における森林分野
ＣＰＤの評価について（中国・ら、型枠工とコンクリート工をそ

配置等の優位性を持たせていただ

るように要望します。

工種であると考えます。

れぞれ施工パッケージにするべききたい。

工事の大小にかかわらず、一般

であると要望します。

（準備期間）や後片付けに要する期工事着手の準備に必要となる期間
かる長期計画の策定等も含め、地における事前防災・減災対策にか

管理・更新や、山地災害危険地区の治山・林道施設の計画的な維持

インフラの長寿命化の観点から

また、農山漁村地域整備交付金たところです。

円（対前年比一〇〇％）を確保し度概算決定において一、二〇三億等を推進するため、平成二十九年った路網の整備、主伐後の再造林努めていただくようお願いします。

の皆様には本年度労働災害防止にへ送付いたしましたが、会員企業

なお、本ポスターは各協（議）会お願いしたい。

間についても、きちんと確保され域の森林土木建設業が将来にわた

では、地方の裁量によって実施す

全国森林土木建設業協会会報

特に、十分な工期の確保として、るように、「必携」、特記仕様書等りその役割を果たしていくためにる農林水産業の基盤整備や農山漁

林野庁見解

業設計積算要領等の細部取扱いにについて」及び「森林整備保全事

整備保全事業設計積算要領の制定

雨の増加等による被害が懸念され今後も、地球温暖化による集中豪激 甚 な 山 地 災 害 が 多 発 し て お り、

近年、地震や集中豪雨等による

平成二十九年三月三十一日付

また、特記仕様書等の記載例に

画的かつ効率的な推進が必要と考化や長寿命化対策についても、計点から、既存の治山施設の機能強の中から、厳正な審査を行い、最協（議）会会員から応募された写真

した技術・労働委員会において、各

全森建では、昨年十一月に開催◇国立研究開発法人 
森林研究・整備機構理事

大山（四国森林管理局長）

誠一郎（国立研究開発法人 
森林総合研究所理事）

奥田 辰幸

兼林野庁木材利用課付◇大臣官房政策課政策情報分析官◎林野庁関係

平成二十九年四月一日付（中部森林管理局次長 （名古屋事務所長））

大助

め、
一、
〇一七億円（対前年比九五ついて、「森林整備保全事業設計積

えています。

優秀作品を主体とした平成二十九木村◇退職
事業の推進に努めて参ります。

これらの予算により、計画的な％）確保したところです。

次のとおり異動がありました。

林野庁人事異動において明示していただきたい。
も、 計 画 的 な「 緑 の 国 土 強 靱 化 」

村の防災・減災対策を支援するた

適 切 な 工 期 の 設 定 に つ い て は、ついて」に新た規定し、平成二十るなど、山地災害の発生リスクの平成二十九年の改正により、「森林九年四月から適用されます（ただ上昇が予測されています。

算要領等に係る運用事項」に追加

このため、治山事業では、平成年度労働安全ポスターを作成しま平成二十九年度
安全ポスターの作成

しホームページで公表しています。

二十九年度概算決定において五九した。

また、インフラの長寿命化の観

二十三 事 業 量 の 確 保 に つ い て（全国）

七億円（対前年比一〇〇％）を確

方、災害発生時の復旧対策や事前

廃森林の整備等により、
事前防災・

今後とも、治山施設の設置や荒◇林野庁治山課山地災害対策室長◇林野庁経営課林業労働対策室長

防災・減災等の役割を担っている

減災対策も含め総合的な治山対策

佐伯 知広

保したところです。

地域の建設業は、予算の減少等にを推進して、地域の安全・安心を（林野庁経営企画課企画官 （森林づくり情報担当））（高知県林業振興・環境部副部長）

山根 則彦

伴 い 十 分 な 事 業 量 が 確 保 さ れ ず、化を図り、間伐やこれと一体とな森林整備事業では、施業の集約確保するよう努めて参ります。

うとしています。

次ぎ、防災の空白地帯が発生しよ事業の継続が危ぶまれる企業が相激甚な山地災害が多発している一

近年、地震や集中豪雨等に伴うい次第の適用となります。）。

し、発注機関によっては、準備整林野庁見解を推進していただきたい。

第 145 号
一般社団法人

9 平成 29 年 5 月 1 日

10
平成 29 年 5 月 1 日
一般社団法人全国森林土木建設業協会会報

第 145 号

◇林野庁治山課 
水源地治山対策室長
河野裕之（国立研究開発法人森林総合研究所森正宏

林整備センター森林管理部上席参事）◇林野庁研究指導課
技術開発推進室長
河合享（林野庁治山課山地災害対策室長）◇林野庁経営企画課 
国有林野総合利用推進室長
中野（中部森林管理局 
中信森林管理署長）

整◇林野庁林政課管理官兼 
林政課課長補佐（人事総括）
堂本卓也（九州森林管理局総務企画部長）◇林野庁計画課 
入札契約技術企画官
村上（林野
 庁業務課企画官（災害調整担当）

／東北森林管理局仙台森林管理署）◇林野庁経営企画課企画官（森林づくり情報担当）

村上 幸一郎（林野庁治山課課長補佐（総括））祥子◇林野庁治山課課長補佐（総括）三浦（北海道水産林務部森林計画課長）◇林野庁計画課課長補佐（設計基準班担当）

島田 喜代司（林野庁治山課課長補佐 （災害対策班担当））◇林野庁計画課課長補佐（施工技術班担当）
吉澤 英樹





（林野庁計画課課長補佐 （設計基準班担当））◇林野庁整備課災害査定官
林野庁整備課課長補佐（総務班担当）大場 隆也

（林野庁研究指導課課長補佐 （保護企画班担当））◇林野庁整備課課長補佐（林道事業班担当）

古谷 治久



（林野庁整備課課長補佐 （災害対策班担当））◇林野庁整備課課長補佐（災害対策班担当）

田村 耕司



（林野庁整備課 （林道災害復旧指導官））◇林野庁治山課課長補佐（総務班担当）大倉 弘二

（林野庁木材産業課課長補佐 （木材製品調査班担当））◇林野庁研究指導課課長補佐（育種班担当）大重 兼嗣（林野庁整備課災害査定官 

林野庁整備課課長補佐 （総務班担当））◇林野庁経営企画課課長補佐（生物多様性保全担当）

葛西 貢治（林野庁計画課課長補佐 （施工技術班担当））◎森林管理局等関係◇四国森林管理局長
野津山 喜晴

（大臣官房報道官）◇中部森林管理局次長（名古屋事務所長）

金口 健司



（林野庁林政課管理官兼 
林政課課長補佐（人事総括））◇近畿中国森林管理局
総務企画部長

難波 真悟


亜紀子

（林野庁林政課課長補佐 （人事第１班担当））◇近畿中国森林管理局
計画保全部長川浪（林野庁研究指導課 
技術開発推進室長）◇四国森林管理局 計画保全部長
岡村 和哉（林野庁治山課 
水源地治山対策室長）◇九州森林管理局総務企画部長

両角実（林野庁計画課 
入札契約技術企画官）

視◇九州森林管理局 計画保全部長

林（林野庁経営企画課 
国有林野総合利用推進室長）

猛◇近畿中国森林管理局治山課長

寺岡（林野庁整備課課長補佐 （林道事業班担当））◇中部森林管理局経理課長

中嶋 勝浩（林野庁治山課課長補佐 （総務班担当））全国森林土木建設業協会会報

少子化・高齢化が進み、次代の産業は県内一カ所で集中して研修会を実の負担が大きく、荒天時には船や飛施していましたが、五島や対馬の離

特に国境離島においては人々が永行機が欠航し参加できない場合があを担う人材確保・育成が喫緊の課題

角を占め、大陸方面から東進してく続的に定住できる環境を整えることるなど、本県特有の不便さがありま

はじめに⃝る低気圧や突風、南陽方面から北上が重要であり、道路等のインフラ整した。そうしたことを解消し会員す

島会員の方々には旅費、宿泊費などしてくる台風などが、常にぶつかる

備と合わせ、集落周辺森林の防災力

べてに同様の研修ができるよう五島となっています。

位置にあり、異常気象による災害が強化と環境保全が森林土木に大きく長崎県は、日本列島の最西端の一多発する地域となっています。

や対馬でもそれぞれ開催することにし現在に至っています。こうした研期待されているところです。

またそうした大陸に近い地理的条件から、古くから異国との交流が盛修を継続しながら優秀工事表彰の受

多くの観光客が訪れる異国情緒あふな 文 化 遺 産 も 数 多 く 存 在 し て お り、の賛助会員五社から始まり、その後

和四十二年に「長崎県森林土木協会」

長崎県森林土木建設業協会は、昭場担当者を総会時に県協会会長賞とにも積極的に応募し、受賞工事の現

これと併せて国や中央団体の顕彰●本県協会の沿革

れる街として発展してきました。

の名称変更、会員増を経ながら、平し て 副 賞 を 添 え て 表 彰 し て い ま す。

んに行われ栄えた歴史があり、特殊

一方で、対馬、五島など国境離島

成五年に正式に設立されました。ピ

現場の励みになると好評であるため、賞に向けて取り組んでいます。

や半島をかかえ平地の少ない地理的ーク時は一三七社の会員数がありましたが、その後の入札制度改正や事業量の減少もあり、平成二十九年二月末現在八十四社となっております。

活⃝動状況①研修会開催並びに現場員の表彰
そうした流れの中でなんとか協会の存在意義を高め、協会離れに歯止めをかけるため、会員企業の業績アップを目指した施工技術力、現場管理能力の向上のための研修を、毎年
県内四カ所で実施しています。以前

研修のようす条件により、他県にまして人口減少、国境離島の治山工事

第 145 号
一般社団法人

11 平成 29 年 5 月 1 日

地方協会だより（11）

国境離島を抱える協会活動について― 長崎県森林土木建設業協会 ―利潤が確保できるよう、適切な設い手の育成・確保のための適正な等関連三法が改正され、将来の担

また、平成二十六年度に品確法②県への改善要望

えています。

場員の表彰を行っていきたいと考

今後とも様々な機会をとらえて現りました。

極的な対応もあり大きな進展があ

費の設計計上については、県の積

特にここ二年で支障木伐採処理経

討 し 着 実 に 改 善 へ 繋 げ て い ま す。

事項を提示し、改善対応を協議検各地方機関担当班長に対して要望において、参集いただいた県本庁、それを基に、年一回の技術部会者を確保するため、協会員が得意計画を受けて、不足する伐採事業

また県による県産材生産の倍増に喜ばれております。

維持していますが、事業主の皆様めており、全国第二位の加入数を建福祉共済制度加入を積極的に進

福利厚生面では、以前から全森います。

計計上が発注者の責務として明確

お知らせ

前専務理事の青木勇一郎さんにおかれては、病気療養中のところ、平成二十九年三月二十日、ご逝去なさいましたので謹んでお知らせいたします。

日㈬これからの行事予定

６月

確に反映していただくため、会員視活動を目的としたボランティア

さらに、山地災害等の調査や監研修や資格取得を進めたことによ参入を促しています。そのための出間伐等の森林整備事業への新規とする土木工事と一体となった搬

正・副会長会議

年度

企業が受注した工事の現場を回り、グループ「長崎県山地防災ヘルパ

り、徐々に会員受注も増えている

平成

施工中のトラブルや設計変更の対ー協会」の活動や現地研修支援、協状況です。

③その他の活動

応、現場指示などで、県監督員に会支部の草刈ボランティア等への協会の運営については、各県と会及び関係者の皆様には、本年◎全森建の平成二十九年度事業がス タ ー ト し ま し た。 各 協（ 議 ）

編集後記

定時総会

表彰式

理事会

対する改善要望がないか聞き取りも様々な工夫を凝らし、会員企業

度もよろしくお願いします。

っていきたいと考えております。

さらなる一知恵を絞り出し、頑張

け る 協 会 と し て 存 続 で き る よ う、る中、会員の皆様に喜んでいただ

い運営を迫られることが予想されに思われます。今後ますます厳し

算の減少傾向はしばらく続きそうるようですが、近年の公共事業予の周知について取り組んでおられの発展と、森林土木事業の重要性

お⃝わりに参加など、協会活動の幅も広げてにされたことを受けて、設計に的21調査をしています。

新規参入業者の作業道開設

29

草刈りボランティア活動

12
全国森林土木建設業協会会報

平成 29 年 5 月 1 日
一般社団法人

第 145 号