FIT申請を行う上でのポイント～申請不備の傾向を中心に～
一般社団法人 太陽光発電協会

JPEA代行申請センター（JP-AC）

Japan Photovoltaic Energy Association

PVJapan 20181

申請不備の考察

Japan Photovoltaic Energy Association

PVJapan 20182

■JPEA代行申請センターにおける申請代行状況
設置者・登録者

JP-AC
各種申請依頼不備修正依頼

一つの申請に対し不備修正依頼が複数回に亘り発生しています。
場合によっては、6回以上も行われていることもあります。

＜＜ 不備修正の円滑化が、各種申請認定の近道です。＞＞
Japan Photovoltaic Energy Association

PVJapan 20183

主な8種の申請及び届出に関し事例を含めた考察（A）10kW未満（B）10kW以上～50kW未満① 新規認定① 新規認定② 変更認定② 変更認定③ 事前変更届出③ 事前変更届出④ 事後変更届出④ 事後変更届出

Japan Photovoltaic Energy Association

PVJapan 20184

10kW未満Japan Photovoltaic Energy Association

PVJapan 20185

10kW未満 「新規認定申請」
頻度の高い不備事例
1 . 接続同意書： 添付無し、住所誤記、他書類の添付

2 . 構造図・配線図： 添付無し、型式等未記載、他書類の添付

3 . 運転開始日： 未記載

4 . 設備住所： 誤記、地番相違

5 . 設置者名： 法人での誤記

6 . 締結日： 誤記、締結書との相違記載

Japan Photovoltaic Energy Association

PVJapan 20186

10kW未満 「変更認定申請」
頻度の高い不備事例

1 . 委任状： 記載漏れ、実印未使用、添付無し、未捺印

2 . 印鑑証明書： 添付無し、期限切れ

3 . W発電： 組合せ違い、必要書類添付無し

4 . 発電区分： 組合せ違い

5 . 受給契約書： 添付無し、他書類添付

6 . 変更理由： 誤記

Japan Photovoltaic Energy Association

PVJapan 20187

10kW未満 「事前及び事後変更届出」頻度の高い不備事例
1 . 委任状： 記載漏れ、実印未使用、添付無し、未捺印

2 . 設備住所： 誤記、地番相違

3 . 印鑑証明書： 添付無し、期限切れ

4 . 接続同意書： 添付無し、住所誤記、他書類の添付

5 . 同意書： 添付無し、他書類添付

6 . 建物謄本・確認済書： 添付無し、期限切れ、全頁無し、Japan Photovoltaic Energy Association

PVJapan 20188

10kW以上～50kW未満

Japan Photovoltaic Energy Association

PVJapan 20189

10kW以上～50kW未満 「新規認定申請」
頻度の高い不備事例
1 . 建物謄本・確認済書： 添付無し、期限切れ、全頁無し、他書類添付

2 . 印鑑証明書： 添付無し、期限切れ

3 . 土地謄本： 添付無し、期限切れ、全頁無し

4 . 関係法令遵守事項： 添付無し、チュック無し、地番誤記

5 . 保守点検及び維持管理計画 ： 内容不備
6 . 委任状Japan Photovoltaic Energy Association： 記載漏れ、実印未使用、添付無し、未捺印

PVJapan 201810

10kW以上～50kW未満 「変更認定申請」
頻度の高い不備事例
1 . 過積載： 紙申請とWeb申請との相違

2 . 印鑑証明書： 添付無し、期限切れ

3 . 委任状： 記載漏れ、実印未使用、添付無し、未捺印

4 . 合計出力： 誤記（計算間違えによる）

5 . 履歴事項証明書： 添付無し、期限切れ

6 . 同意書： 添付無し、他書類添付

Japan Photovoltaic Energy Association

PVJapan 201811

10kW以上～50kW未満 「事前変更届出」
頻度の高い不備事例
1 . 委任状： 記載漏れ、実印未使用、添付無し、未捺印

2 . 印鑑証明書： 添付無し、期限切れ

3 . 合計出力： 誤記（計算間違えによる）

4 . 同意書： 添付無し、他書類添付

5 . 過積載： 紙申請とWeb申請との相違Japan Photovoltaic Energy Association

PVJapan 20181210kW以上～50kW未満 「事後変更届出」
頻度の高い不備事例
1 . 委任状： 記載漏れ、実印未使用、添付無し、未捺印

2 . 印鑑証明書： 添付無し、期限切れ

3 . 謄本類： 添付無し、期限切れ、全頁無し、他書類添付

4 . 相続証明書： 添付無し、実印未使用、他書類添付

5 . 受給契約書： 添付無し、他書類添付

Japan Photovoltaic Energy Association

PVJapan 201813

■不備事項考察結果
このように不備事項には、似たような傾向が見られます。
主だった、提出必要書類、記載必要書類の不備詳細をまとめると・・・

Japan Photovoltaic Energy Association

PVJapan 201814

10kW未満 申請不備内容の詳細【ダブル発電】
・組み合わせ違い
・添付忘れ
・「特例太陽光ダブル発電区分」の場合は未選択(空欄)【発電区分】
・組み合わせ違い【構造図/配線図】
・添付忘れ
・定形外（標準図）が添付されている・型式等が不明
・図面に加筆されている・設置者名が記載されていないJapan Photovoltaic Energy Association

PVJapan 201815

10kW以上～50kW未満 不備内容の詳細①【建物謄本/確認済証】
・添付忘れ
・発行日切れ（初回申請日より３カ月以前）
・全部事項ではなく現在事項が添付されている
・屋根置き申請なのに、土地謄本が添付されている・まだ登記されていない新築の建物の場合、土地謄本が添付されてくることが多い (⇒この場合は確認済証)【印鑑証明】
・土地所有者の印鑑証明添付忘れ・設置者メールアドレス無しの場合の設置者印鑑証明添付忘れ・発行日切れ（初回申請日より３カ月以前）
・A（地権者）→B（売買）→C（設置者）の場合
Japan Photovoltaic Energy Association

PVJapan 201816

10kW以上～50kW未満 不備内容の詳細②【保守点検及び維持管理計画】
・データ上「別紙」と記載されているが、別紙の添付がされていない
・点検内容、頻度が入ってない【委任状】
・④所在地全地番記載なし（複数地番の場合、省略されていることが多い）
・『再生可能エネルギー発電事業計画の内容』欄記入漏れ
・規定フォーマットでない
・⑥種類＆型式：申請データと相違
・①～⑥空欄・設置者（委任者）代表者名なし
・代理人≠登録者
・特に設備IDと変更内容が記入漏れ
・特に手続き区分の記入間違い
Japan Photovoltaic Energy Association

PVJapan 201817

10kW以上～50kW未満 不備内容の詳細③【土地の謄本/土地謄本】
・添付忘れ
・発行日切れ（初回申請日より３カ月以前）
・住所相違
・全部事項ではなく現在事項が添付されている・確認不可（端が切れている 等）【関係法令】
・添付忘れ
・「申請者」記載氏名≠「設置者」氏名・「１．関係法令確認に係る再生可能エネルギー発電設備（注１）」欄の誤記入等
・相談先部署名記載なし
・該当の有無チェック忘れJapan Photovoltaic Energy Association

PVJapan 201818

10kW以上～50kW未満 不備内容の詳細④【過積載】
・事前の紙申請内容と申請内容が相違（記載内容不足 含む）
・過積載事前申請なし（到着日NG みなし申請日NG 含む）【合計出力】
・パネル変更時に太陽電池の合計出力が変更されていない
・パネル計算値と合計出力が一致しない
・記入間違い(桁間違い)【受給契約】
・接続の同意を証する書類と勘違いされている事例がある
・添付忘れ【戸籍謄本/住民票/法人謄本】
・名義変更で譲渡人・譲受人双方のものが必須だがどちらかが添付なし
・履歴事項全部証明書ではなく現在事項全部証明書が添付されているJapan Photovoltaic Energy Association

PVJapan 201819

JP-ACの活動

Japan Photovoltaic Energy Association

PVJapan 201820

■審査グループへのシフト勤務(昼夜)の導入■不備メール記載事項の再考

Japan Photovoltaic Energy Association

PVJapan 201821

円滑な認定取得のためにJapan Photovoltaic Energy Association

PVJapan 201822

申請ボタンを押す前のお願い ①【新規認定】

・申請に必要な添付書類の確認・添付書類の期限を確認

・添付書類を電子化する際に頁抜けはないか確認
・表裏を間違えていないか確認
・入力事項に間違いがないか確認

Japan Photovoltaic Energy Association

PVJapan 201823

申請ボタンを押す前のお願い ②【変更認定/事前・事後届出】・変更の内容と申請が一致しているか確認(例：相続は事後届出で変更申請ではありません)
・申請に必要な添付書類の確認・添付書類の期限を確認
・添付書類を電子化する際に頁抜けはないか確認
・表裏を間違えていないか確認
・入力事項に間違いがないか確認
Japan Photovoltaic Energy Association

PVJapan 2018

24

参考資料

25

変更認定申請・変更届出 委任状【委任状の不備事例】

規定ﾌｫｰﾏｯﾄではない

日付抜け

手続き区分の記入間違い

レ点漏れ

設備IDと変更内容の記入漏れ

代表者名なし全体空白

代理人≠登録者
Japan Photovoltaic Energy Association

PVJapan 201826

変更認定申請・変更届出 委任状

作成前にHPの記載要領をご活用ください

Japan Photovoltaic Energy Association

PVJapan 201827

フォーマット自体が違うメーカーの型式が違う

Japan Photovoltaic Energy Association

PVJapan 201828

2017年4月1日
関西電力株式会社

再生可能エネルギー発電に関する電力受給契約内容のお知らせ

運転開始日が記載されている書類「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」（以下「要綱」といいます。）を了承のうえ申込みいただきました電力受給契約の概要をお知らせいたします。

【ご契約内容】
要綱および「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」（以下、再エネ特措法）のとおり＜当社に登録されている電力受給契約の概要＞
ご契約名義

関電

お客さま番号

０１－２３－４５６７－８９０１２３

太郎

受電地点特定番号 １１－１１１１－１１１１－１１１１－１１１１－１１１１
発電設備設置場所

大阪府大阪市北区
中之島３丁目６番１６号

認定ＩＤ

Ａ１１１１１１Ｅ１１

認定日

受給開始日

２０１７年４月１日

接続契約日 ２０１７年４月１日

２０１７年４月１日

契約変更日 ―

発電設備区分

太陽光区分詳細受給最大電力１０．０kW

買取単価

１０．００円に消費税等相当額を加えた金額

買取期間受給開始日以降、最初の検針日が属する月から起算して２４０月目経過後の最初の検針日の前日まで

買取主体

小売電気事業者としての関西電力

特定契約日（受給契約日）２０１７年４月１日―

備考※当社に登録されている電力受給契約内容等が、ご契約者さまおよび当社の事務手続誤り、その他理由の如何によらず要綱または再エネ特措法に基づく内容と異なる場合には、上記の内容等にかかわらず、電力受給契約の内容は要綱または再エネ特措法の定めによります。
※発電設備の増減設等、記載内容に変更が発生する場合は、必ずご連絡いただきますようお願いいたします。

当社の連絡先 ： 関西電力株式会社 大阪北電気工事受付センター
電話番号： 06-1111-7777※お問合せは、月曜日～金曜日（祝日を除く）９時～１７時にお願いいたします。

Japan Photovoltaic Energy Association

PVJapan 201829平成年月日

申請者 発電事業者名代表者氏名

レ点漏れ

印

再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令手続状況報告書
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第９条第３項に基づく同法施行規則第５条の２第３号の認定基準を満たし、又は満たすことが見込まれることについて、再生可能エネルギー発電設備の設置場所に係る関係法令（条例・規則を含む。
）及び当該法令の手続状況を下記のとおり提出します。
１．関係法令確認に係る再生可能エネルギー発電設備（注１）
発電事業者名発電設備の区分（注２）
発電出力（kW）
設備名称
設備の所在地

確認中の部署名漏れ

２．設備の設置場所に係る関係法令への該当状況（注３）
項

目

該当の有無

現況
(有の場合のみ)

確認・手続先（部署名）□手続済
１

国土利用計画法に基づく土地売買等届出

□有

□手続中

□無

□手続予定

□確認中

(平成年月予定)□手続済
２

都市計画法に基づく開発許可

□有

□手続中

□無

□手続予定

□確認中

(平成□有

□手続済

□無□手続中

□確認中

□手続予定

年月予定)

３Japan Photovoltaic Energy Association

河川法に基づく工作物の新築棟の許可、河川区域内の土地占用・掘削許可(平成年月予定)

PVJapan 201830