＜神戸港航路・泊地等整備に伴う船舶航行安全対策検討業務＞

1 調査方針1.1 調査目的
本調査は、神戸港航路・泊地等の整備に伴う土質調査及び浚渫工事において、周辺航行船舶に対する安全対策について検討し、船舶航行の安全を確保することを目的とした。
本資料に記載のない浚渫工事については、既往検討報告書「神戸中央航路等整備に伴う船舶航行安全対策検討調査 平成 25 年 9 月 近畿地方整備局 神戸港湾事務所 公益社団法人
神戸海難防止研究会」に沿って進めるものとした。
また、土質調査についても、上記報告書の航行安全対策を基本として安全対策の策定を行った。

1.2 検討対象海域
本調査の検討対象海域を図 1.2.1 に示す。

1.3 調査名「神戸港航路・泊地等の整備に伴う船舶航行安全対策検討調査」とした。

1.4 調査方法
1.4.1 委員会の設置
学識経験者、海事関係者及び関係官公庁職員等からなる「神戸港航路・泊地等整備に伴う航行安全対策検討調査委員会」を設置し、検討資料に基づき検討した。
検討資料は、委託者である近畿地方整備局

神戸港湾事務所から提供を受けた資料を基に、公益社団法人神戸海難防止研究会（以下、「海防研」という。）が専門的立場から検討し、必要に応じ海防研常任調査研究委員等の参画を得て作成した。

-1-

＜神戸港航路・泊地等整備に伴う船舶航行安全対策検討業務＞-2資料：海図 W101A より作成

図 1.2.1 検討対象海域

＜神戸港航路・泊地等整備に伴う船舶航行安全対策検討業務＞

1.4.2 委員会等の構成
委員会の構成は以下のとおりとした。
（順不同）（※海防研常任委員）
委員

鈴 木 三郎神戸大学名誉教授 ※

〃

岩 瀬潔

海技大学校教授 ※〃市 川 義 文海技大学校教授 ※〃堀

大阪湾水先区水先人会会長 ※〃今 西 邦 彦(一社)日本船長協会技術顧問 ※〃堤義 晴

日本郵船(株)関西支店支店長代理 ※〃宮 田浩(株)商船三井海上安全部部長代理 ※〃植 田博

川崎汽船(株)関西支店副支店長 ※〃加 藤 琢 二神戸旅客船協会会長〃

大 東 洋 治兵庫海運組合理事長〃佐 伯 邦 治

兵庫県港運協会会長

眞 琴

以上 11 名

関係官公庁

村 松 一

昭

第五管区海上保安本部交通部長〃近 藤 悦 広

神戸海上保安部長〃

稲 田 雅 裕近畿地方整備局港湾空港部長〃田 中 誠 夫

神戸市みなと総局技術部長
以上 4 名委

託 者

近畿地方整備局 神戸港湾事務所

事

務 局

公益社団法人 神戸海難防止研究会-3-

＜神戸港航路・泊地等整備に伴う船舶航行安全対策検討業務＞

1.5 調査検討項目（1）土質調査に伴う航行安全性の検討(2) 浚渫工事に伴う航行安全性の検討（3）土質調査及び浚渫工事に伴う航行安全対策の策定

1.6 調査条件（1）調査期間は、平成 28 年 10 月から平成 29 年 3 月 24 日までとした。
（2）原則として委員会 4 回

1.7 委員会の検討事項
1.7.1 第 1 回委員会
(1) 調査方針等(2) 神戸港の自然環境及び航行環境(3) 土質調査及び浚渫工事の計画概要(4) 土質調査及び浚渫工事に係る課題
1.7.2 第 2 回委員会
(1) 土質調査に係る航行安全性の検討(2) 土質調査に係る航行安全対策の検討
1.7.3 第 3 回委員会
(1) 浚渫工事に係る航行安全性の検討(2) 浚渫工事に係る航行安全対策の検討
1.7.4 第 4 回委員会
(1) 土質調査及び浚渫工事に係る航行安全対策の取りまとめ(2) 報告書構成等-4-

＜神戸港航路・泊地等整備に伴う船舶航行安全対策検討業務＞

1.8 調査の流れ
調査の流れは、図 1.8.1 の調査フロー図のとおり。

調査方針等
神戸港の自然環境及び航行環境
土質調査及び浚渫工事の計画概要

第一回委
員会

土質調査及び浚渫工事に係る課題

土質調査に係る航行安全性の検討
土質調査に係る航行安全対策の検討

浚渫工事に係る航行安全性の検討
浚渫工事に係る航行安全対策の検討

土質調査及び浚渫工事に係る航行安全対策報告書の構成

図 1.8.1 調査フロー図

-5-

第二回委
員会

第三回
委
員会

第四回委
員会

＜神戸港航路・泊地等整備に伴う船舶航行安全対策検討業務＞

1.9 委員会等の開催状況
1.9.1 第 1 回委員会
1日時

平成 28 年 12 月 9 日（木）10：00～12：00

2

場

所

ラッセホール リリーの間

3

出 席 者

4

議

巻末の第 1 回委員会議事概要

出席者名簿のとおり。

題(1) 調査方針について(2) 土質調査及び浚渫工事の計画概要について(3) 神戸港の自然環境及び航行環境について(4) 課題の検討について
5 検討資料資料(1) 検討資料委 1-1 調査方針(案)(2) 検討資料委 1-2 土質調査及び浚渫工事の計画概要(案)(3) 検討資料委 1-3 神戸港の自然環境及び航行環境(案)席上配布(1) 席上配布-1 検討資料委 1-4 課題の検討について(2) 席上配布-2 神戸港港湾計画図(3) 席上配布-3 検討資料委 1-3 目次（差替え）、P50（追加）(4) 席上配布-4 検討資料委 1-3 P50（差替え）
6 審議結果
巻末の第 1 回委員会議事概要のとおり。

1.9.2 第 2 回委員会
1日時

平成 29 年 1 月 26 日（木）13：30～15：05

2

場

所

ラッセホール サンフラワーの間

3

出 席 者

4

議題
(1) 第 1 回委員会議事概要について

巻末の第 2 回委員会議事概要

出席者名簿のとおり。

(2) 第 1 回委員会における指摘事項及び修正について(3) 土質調査に係る航行安全性の検討について(4) 土質調査に係る航行安全対策について
5 検討資料
資料(1) 第 1 回委員会議事概要(案)(2) 検討資料委 2-1 第 1 回委員会における指摘事項及び修正(案)-6-＜神戸港航路・泊地等整備に伴う船舶航行安全対策検討業務＞(3) 検討資料委 2-2 土質調査に係る航行安全性の検討について(案)(4) 検討資料委 2-3 土質調査に係る航行安全対策について(案)席上配布(1) 席上配布 参考資料 神戸中央航路等整備に伴う船舶航行安全対策調査 業務報告書（抄・中央航路浚渫の航行安全対策）(2) 席上配布-1 検討資料委 2-2 P4（差替え）(3) 席上配布-2 検討資料委 2-3 P15（差替え）
6 審議結果
巻末の第 2 回委員会議事概要のとおり。

1.9.3 第 3 回委員会
1

日時

平成 29 年 2 月 23 日（木）13：25～15：45

2場

所

ラッセホール リリーの間

3

出 席 者

4

議

巻末の第 3 回委員会議事概要

出席者名簿のとおり。

題(1) 第 2 回委員会議事概要について(2) 第 1・2 回委員会での指摘事項及び修正について(3) 浚渫工事の計画概要（変更）について(4) 浚渫工事に係る航行安全性の検討について(5) 浚渫工事に係る航行安全対策について
5検討資料

資料
(1) 第 2 回委員会議事概要（案）(2) 検討資料委 3-1 第 1・2 回委員会での指摘事項及び修正(案)(3) 検討資料委 3-2 浚渫工事の計画概要（変更）(案)(4) 検討資料委 3-3 浚渫工事に係る航行安全性の検討について(案)(5) 検討資料委 3-4 浚渫工事に係る航行安全対策について(案)
席上配布
・ 浚渫工事に伴う中央航路、六甲アイランド航路・泊地及び岸壁前面における一般船舶の通航の可否一覧
6 審議結果
巻末の第 3 回委員会議事概要のとおり。

1.9.4 第 4 回委員会
1日時

平成 29 年 3 月 23 日（木）13：30～15：20

2場所

ラッセホール リリーの間

3

出 席 者

巻末の第 4 回委員会議事概要-7-

出席者名簿のとおり。

＜神戸港航路・泊地等整備に伴う船舶航行安全対策検討業務＞
4議

題(1) 第 3 回委員会議事概要について(2) 第 2・3 回委員会での指摘事項及び修正について(3) 浚渫工事に係る航行安全性の検討について(4) 土質調査及び浚渫工事に係る航行安全対策について(5) 報告書構成について
5

検討資料

資料
(1) 第 3 回委員会議事概要（案）(2) 検討資料委 4-1 第 2・3 回委員会での指摘事項及び修正(案)(3) 検討資料委 4-2 浚渫工事に係る航行安全性の検討について(案)(4) 検討資料委 4-3 土質調査及び浚渫工事に係る航行安全対策について(案)席上配布(1) 席上配布-1 検討資料委 4-2 巻末資料（差替え）(2) 席上配布-2 検討資料委 4-3 P40～P42（差替え）(3) 席上配布-3 検討資料委 4-4 報告書構成(案)6 審議結果
巻末の第 4 回委員会議事概要のとおり。

-8-