管更生工事作業概要図

市債務負担行為 手稲処理区前田５条1５丁目ほか下水道新設工事※管内に引き入れたライトトレイン（光照射装置）で更生材（アルファライナーH）に光を照射して硬化させます。

発行日：令和 5 年 6 月 16 日

北海道ﾛーﾄﾞﾒﾝﾃﾅﾝｽ株式会社
公共桝

前田5条15丁目ほか下水道新設工事の『工事だより』は工事の1日も早い完成を願い、地域の皆さまと一体となって工事を進めていくために、工事の進捗状況や様々な情報発信を行っていきます。

取付管下水道管【管更生：養生完了】【硬化工：光照射中】

現 場 進 捗 状 況●先月の作業内容【更生材引込み挿入状況】

6月の工事作業内容は・引続き、管更生工事を施工しました。
・管更生工事後に削孔ロボットを使用し、取付管口等の仕上げを行いました。
・マンホールの管口仕上げを行います。
・地域貢献（環境美化活動）として山口なかよし公園の清掃を行いました。

【削孔ロボット操作】【取付管口仕上げ】●今月の作業内容
今後の工事作業計画は・現場作業は全て終了したため行いません。
・工事施工完了箇所の現場確認を行います。
・工事しゅん功書類を作成いたします。

【光照射速度管理】【穿孔工は管内からロボットカッターを用いて取付管口の仕上げを行います】

6月9日、現場作業完成。
工事進捗率100％達成。

公共桝

取付管

●工事進捗グラフ （6月9日現在）

0%

下水道管

50%

ゴール

100%

社会

工事主任技術者兼現場代理人の吉竹（ﾖｼﾀｹ）です。地域の皆様の公共工事に対するご理解とご協力の下、4月から始まった現場作業もお陰様でトラブルや苦情等もなく安全第一に無事故で、計画どおり6月中旬に無事現場作業を終了することが出来ました。ここに改めて地域の皆さまに感謝御礼申し上げます。
ありがとうございました。

献

活動等状況

下記は、曙6条2丁目「山口なかよし公園」の清掃作業を行っているところです。
弊社は、公共工事を担っている企業として工事期間中は積極的に地域の社会貢献活動を推進してまいります。
【テーブル・ベンチ 洗浄作業状況】【工事主任技術者よりご挨拶】

貢【排水桝 洗浄作業状況】【排水桝内 清掃完了】

管更生工事作業概要図

市債務負担行為 手稲処理区前田５条1５丁目ほか下水道新設工事

下図は「管更生工事」の施工状況イメージです。
発行日：令和 5 年 6 月 1 日※管内に引き入れたライトトレインで更生材（アルファライナーH）に光を照射して硬化させます。

北海道ﾛーﾄﾞﾒﾝﾃﾅﾝｽ株式会社

前田5条15丁目ほか下水道新設工事の『工事だより』は工事の1日も早い完成を願い、地域の皆さまと一体となって工事を進めていくために、工事の進捗状況や様々な情報発信を行っていきます。

公共桝

取付管

下水道管

現 場 進 捗 状 況●先月の作業内容
5月の工事作業内容は・引続き、事前調査を行い管更生材の製作発注を行いました。
・マンホール昇降設備の取付け施工を行いました。
・管更生工事を施工しました。
・地域貢献（環境美化活動）として手稲ファミリー公園の清掃を行いました。

管 更 生 工 事【施工前・施工後の管内】【管更生工事 施工前】

【管更生工事 施工後】

●今月の作業内容
6月の工事作業計画は・引続き、管更生工事を施工します。（道路を掘削することなく行います）
・管更生工事後に削孔ロボットを使用し、取付管口等の仕上げを行います。
・マンホールの管口仕上げを行います。
・6月中旬を目途に工事進捗率100％を目指します。

5月末現在の進捗率は約55％です。

●工事進捗グラフ （5月31日現在）

ゴール社
0%

50%

100%

会

工事主任技術者兼現場代理人の吉竹（ﾖｼﾀｹ）です。地域の皆さま及び通過車両のご協力により当初計画どおりの工程で進んでおります。今月中旬には、現場作業を完了する予定です。引続き、無事故無災害で現場が終わるように安全管理の徹底に努めてまいりますので、今後ともご協力宜しくお願いいたします。作業中は現場に常駐していますので、お気軽にお声がけください。

献活動等状

況

下記は、前田6条14丁目「手稲ファミリー公園」の清掃作業を行っているところです。
弊社は、公共工事を担っている企業として工事期間中は積極的に地域の社会貢献活動として、引続き環境美化活動やボランティアを行っていきます。
【排水桝内 清掃前】

【工事主任技術者よりご挨拶】

貢【排水桝内 洗浄作業状況】【排水桝内 清掃完了】

テレビカメラ調査作業概要図

市債務負担行為 手稲処理区前田５条1５丁目ほか下水道新設工事

発行日：令和 5 年 5 月 15 日

北海道ﾛーﾄﾞﾒﾝﾃﾅﾝｽ株式会社

前田5条15丁目ほか下水道新設工事の『工事だより』は工事の1日も早い完成を願い、地域の皆さまと一体となって工事を進めていくために、工事の進捗状況や様々な情報発信を行っていきます。

現 場 進 捗 状 況●先月の作業内容

本管ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査状況

施工前処理状況

上図に示す自走式TVカメラと、既設管内のカメラ映像により老朽度を調査しているところです。

既設管内の取付管突出やモルタル等は管更生に支障となるため、削孔ロボットで操作除去しているところです。

【自走式TVカメラ】

4月の工事作業内容は【取付管穿孔作業操作】

・工事区域の住民の皆様へ工事パンフレットを配布いたしました。
・事前準備工として管清掃を行い、右図にあるように本管テレビカメラ調査を行いました。
・既設管内に突出部段差等があり削孔ロボット等を使用して処理しました。
・事前調査に基づき管更生材の製作発注を行いました。
・環境美化活動として周辺地域の道路清掃を行いました。

●今月の作業内容
5月の工事作業計画は・マンホール昇降設備の取付け施工を行います。

【事前調査操作】【削孔ロボットで突出部除去】

・引続き、事前調査に基づき管更生材の製作を行います。
・管更生工事を施工します。（道路を掘削することなく行います）
・5月は工事進捗率50％を目指します。

●工事進捗グラフ

無事故で頑張るぞ･･･
4月末現在の進捗率は約６％です。

（4月30日現在）

ゴール

0%

50%

100%

【工事主任技術者よりご挨拶】
工事主任技術者兼現場代理人の吉竹（ﾖｼﾀｹ）です。工事期間中は騒音等に配慮し、無事故無災害で現場が終われるように、安全管理の徹底に努めてまいりますので、宜しくお願いいたします。なお、ご不明な点などございましたら、作業中は現場に常駐していますので、お気軽にお声がけください。

社会貢献等状況
下記は、前田6条15丁目下手稲通り及び前田6条5丁目地域内道路の清掃を行っているところです。
弊社は、公共工事を担っている企業として、工事期間中は積極的に【下手稲通り清掃作業】【地域内道路清掃作業】
地域の社会貢献活動を目途に引続き環境美化活動やボランティアを行っていきます。

地域の皆様へ
3

下水道工事のお知らせ
北海道ロードメンテナンス株式会社
日頃より下水道工事にご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、この度、札幌市下水道河川局より発注になりました下水道管の老朽管（昭和40年代後期施工）を新しくする「管更生工事」を弊社が受注し施工することになりました。
工事期間中、地域の皆様には、交通規制や作業時の騒音等、何かとご不便・ご迷惑をお掛けしますが、短期間で工事が完了できるよう努力いたしますので、皆様のご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

１

管更生工事概要図

管更生（アルファライナーH工法）は、光硬化の技術を応用した管更生工法で、強固な耐酸性ガラス繊維を採用し、高強度で施工時間が短縮できるという特長を有します。
施工においては、人孔から既設管内に更生材を引き込み、専用治具を上下流端部に取り付けて空気圧によって拡径して既設管内面に密着させ、挿入した光硬化装置（ライトトレイン）によって樹脂を硬化させて所定の強度と耐久性を確保した更生管を形成します。
※管内に引き入れたライトトレインで更生材（アルファライナー）に光を照射して硬化させます。

工事概要

工 事 名
工事場所

工事内容
及び予定期間

市債務負担行為 手稲処理区前田5条15丁目ほか下水道新設工事
・前田5条15丁目（路線 1, 2, 3, 4 ）・前田6条15丁目（路線 5, 6, 7 ）・前田5条14丁目（路線 8 ）●既設下水道管の更生工事
・調 査
・管更生工事

取付管

下水道管※道路を開削して行う工事ではありません

4月中旬 ～ 5月中旬
5月下旬 ～ 7月中旬

トイレの流れが良くなった

発 注 者
請 負 者

札幌市下水道河川局事業推進部管路保全課管路工事一係 ℡011-818-3451

作業時間【昼間】9時～17時 【夜間】21時～6時

交通規制内容公共桝

北海道ロードメンテナンス㈱℡011-241-1692※気象条件等により変更になる場合があります

・車線減少【昼間】（路線 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ）・車線減少【夜間】（路線 8 ）※宅地からの出入りの際はお声掛けください

これで安心して使えるね‼

これで安心して使えるね‼

２ 施工箇所【管更生】 合流 路線⑤・⑥・⑦
φ300mm ΣL=64.84ｍ

前田6条15丁目
5

施工前の管内施工後の管内【昼間施工】
前田6条14丁目
67

123【管更生】 合流 路線①・②・③・④
φ300mm ΣL=105.35ｍ

4

前田5条15丁目【夜間施工】【管更生】 夜間施工 合流 路線⑧φ300mm ΣL=37.50ｍ

前田5条14丁目

8※地域と一体となって工事を進めていくために、工事の進捗状況や様々な取り組みの情報を月に1度「工事だより」を発行し、弊社ホームページに掲載し発信していきますので、よろしくお願いいたします。
※http://www.h-rm.co.jp/ QRコードから弊社ホームページが読み取れます。

問合せ先： 北海道ロードメンテナンス㈱ 発寒事業所
工事主任技術者 吉竹 貴志（ﾖｼﾀｹ ﾀｶｼ）

℡011-665-3259℡090-9758-4837

地域の皆様へ

下水道工事のお知らせ
北海道ロードメンテナンス株式会社
日頃より下水道工事にご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、この度、札幌市下水道河川局より発注になりました下水道管の老朽管（昭和40年代後期施工）を新しくする「管更生工事」を弊社が受注し施工することになりました。
工事期間中、地域の皆様には、交通規制や作業時の騒音等、何かとご不便・ご迷惑をお掛けしますが、短期間で工事が完了できるよう努力いたしますので、皆様のご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

１

3

管更生工事概要図

管更生（アルファライナーH工法）は、光硬化の技術を応用した管更生工法で、強固な耐酸性ガラス繊維を採用し、高強度で施工時間が短縮できるという特長を有します。
施工においては、人孔から既設管内に更生材を引き込み、専用治具を上下流端部に取り付けて空気圧によって拡径して既設管内面に密着させ、挿入した光硬化装置（ライトトレイン）によって樹脂を硬化させて所定の強度と耐久性を確保した更生管を形成します。
※管内に引き入れたライトトレインで更生材（アルファライナー）に光を照射して硬化させます。

工事概要

工 事 名

市債務負担行為

工事場所

・曙6条2丁目（路線 9, 10 ）手稲処理区前田5条15丁目ほか下水道新設工事●既設下水道管の更生工事

工事内容
及び予定期間・調 査
・管更生工事

取付管

下水道管※道路を開削して行う工事ではありません

4月中旬 ～ 5月中旬
5月下旬 ～ 7月中旬

トイレの流れが良くなった

発 注 者
請 負 者

札幌市下水道河川局事業推進部管路保全課管路工事一係 ℡011-818-3451

作業時間【昼間】9時～17時

北海道ロードメンテナンス㈱℡011-241-1692※気象条件等により変更になる場合があります

・車線減少（路線 9 ）・片側交互通行（路線 10 ）交通規制内容公共桝

これで安心して使えるね‼

※宅地からの出入りの際はお声掛けください

これで安心して使えるね‼

２ 施工箇所
施工前の管内施工後の管内【昼間施工】
9曙6条3丁目

曙6条2丁目101【管更生】 合流 路線⑨・⑩
φ300mm ΣL=70.01ｍ※地域と一体となって工事を進めていくために、工事の進捗状況や様々な取り組みの情報を月に1度「工事だより」を発行し、弊社ホームページに掲載し発信していきますので、よろしくお願いいたします。
※http://www.h-rm.co.jp/ QRコードから弊社ホームページが読み取れます。

問合せ先： 北海道ロードメンテナンス㈱ 発寒事業所
工事主任技術者 吉竹 貴志（ﾖｼﾀｹ ﾀｶｼ）

℡011-665-3259℡090-9758-4837