ＪＦＥシビル設計施工 「ＳＨＯＰＬＩＳＴ ＬＯＧＩＳＴＩＣＳ ＣＥＮＴＥＲ」
近代建築２月号（Ｐ１５４〜P１５７）に掲載
当社が設計施工でストラテジック・パートナーズ㈱様から受注した先進的物流施設「ＳＨＯＰＬＩＳＴＬＯＧＩＳＴＩＣＳ ＣＥＮＴＥＲ」（神奈川県相模原市中央区田名３９７７−１）が、近代建築２０１９年２月号に掲載されました。
建物は鉄骨造４階建て、延床面積は４５，３４６㎡、自社製品の二重鋼管座屈補剛ブレース１４８本を採用することで耐震性を高めています。倉庫の床はひびわれ抑制対策として石灰石骨材・膨張剤を採用し、複数のコンクリート配合試験を経て最良の配合を選定し、高品質な床スラブとしました。
施設内の２階と３階に休憩所、各階に窓に面した喫煙所を設け、内装デザインは落ち着いたモノトーンで統一しました。さらに全館をＬＥＤ照明とし、柱グリッドごとに空調機を１台設置することで従業員の労働環境に配慮しました。

SHOPLIST LOGISTICS CENTER
神奈川県相模原市

設計・監理／JFEシビル一級建築士事務所
施工／JFEシビル

全景

南東側

倉庫D

配置図

倉庫C

倉庫B

倉庫A

倉庫C

倉庫B

倉庫A

縮尺1/2,500

外観

北東側

設計趣旨

１基を設置し、多様な配送作業体系に追従すち着いて作業できるようにしている。

境を提供するとともに、マルチ室外機は住宅— 全体計画るよう計画している。

— 構造計画の反対側バルコニーに設置する事で近隣へ

CENTERは神奈

敷 地 へ のメイン出 入 口 は 敷 地 東 側 の 国 道

上部構造は純鉄骨造を採用し、各階ともにブの騒音に配慮。また、車路、倉庫の境にエ川県相模原市の国道129号沿いに位置する129号側に１カ所とし、敷地内は大型車と乗レース併用ラーメン構造とした。自社製品のア搬送ファンを設置することで、倉庫内からBTS型物流施設である。建物は圏央道「相模用車の動線を分離することで、安全面に配慮

二重鋼管座屈補剛ブレースを148本採用し、冷暖気の流出や、外気の流入を抑えること原相川IC」から約4kmに立地し、首都圏全域している。外構には大型車待機場4台、従業耐震性を高めている。 基礎構造は、深層混が可能となり空調の効率性が上り、電気代へのアクセスに適している。 耐震鉄骨造の4員駐車場76台（駐車場5台を大型待機場3合処理による地盤改良を行い、直接基礎形の削減にも繋がっている。

那須 知巳……なす ともみ

浅葉 未有子……あさば みゆこ

階建て、延床面積45,346.87㎡のボックス台に転 用 可 能 ）に加え、 バイク置 場31台、式を採用。 倉庫床は、ひび割れ抑制対策と受変電設備は倉庫空調とマテハンに対応し川大学工学部建築学科卒業。1986年

京理科大学工学部建築学科卒業。 現型 倉 庫であり、１階 北 側にトラックバ ース、駐輪場255台を配置した。

して石灰石骨材・膨張剤を採用し、複数のコ3,250kVAのトランス容量を確保。空調用とJFE工建（旧日本鋼管工事）入社。現在、

在、JFEシビル建築事業部設計部在籍

各階東側に事務所機能を配したプランであ

外装は白のロゴサインを際立たせるブラック

ンクリートの配合を試験することで、最良のマテハン用のキュービクルを分割設置することる。 倉庫内には荷物用EVを２基、垂直搬送を用い、周囲への影響を考慮しつつインパク配合を選定し高品質な床スラブとなった。

で保守性と経済性に配慮した。省エネ対策とし機を４基配置し、各階にコンベヤ動線用のSSトを与えるカラーデザインとした。施設内の２、— 設備計画て全館ＬＥＤ採用と節水型便器の採用を行った。

開口や鳩小屋を設けることで、庫内の配送３階には休憩所、各階に窓に面した喫煙所を倉庫内全域空調対応において柱グリッドごと（牛丸 裕、浅葉未有子／JFEシビル一級建築士事務所）効率を高める設計とした。トラックバースに設け、内装デザインは外装と統一させたシンに室内機（天井カセットエアコン・自動昇降パはドックレベラー１基とクライミングレベラー

プルなモノトーンとすることで、従業員が落ネル）を1台設置し、庫内作業者に快適な環

SHOPLIST154

LOGISTICS

KINDAIKENCHIKU FEBRUARY 2019

牛丸 裕……うしまる ゆたか

矢上 修平……やがみ しゅうへい

大学大学院理工学研究科海洋建築工

田大学大学院理工学研究科建設工学学専攻修了。同年JFE工建（旧日本鋼修了。現在、JFEシビル建築事業部設管工事）入社。現在、JFEシビル 建築計部在籍

1960年岐阜県生まれ。1987年 日本

1982年広島県生まれ。2007年早稲事業部設計部在籍

1957年茨城県生まれ。1981年神奈

1991年神奈川県生まれ。2014年東JFEシビル 建築事業部設備部在籍

森田 幸治……もりた こうじ

巻島 淳……まきしま じゅん

工業大学電気電子工学科卒業。 同年Ｊ

大学大学院理工学系研究科建築学専

ＦＥ工建（旧日本鋼管工事）入社。現在、攻修了。現在、JFEシビル建築事業部

JFEシビル 建築設備部設備設計グル

設計部在籍

1967年茨城県生まれ。1989年 日本

1991年群馬県生まれ。2016年信州ープ在籍KINDAIKENCHIKU FEBRUARY 2019155

上／鳥瞰 南東側
中左／外観 北東側（夕景） 中右／内観左／外観

エントランス

左下／内観

施工計画

環境対策としては、施工中の雨水排水計画分に確保し、緩やかな強度発現による初期ク

本プロジェクトは限られた敷地（敷地面積約を入念に検討し、集中降雨時であっても決しラックの抑制を行い、精度・品質の良い床を22,517.55㎡ ）に、 鉄 骨 構 造、 直 接 基 礎、て敷地内が冠水しないように、南北へ排水ポ提供することができた。

地 上4階 建 て の 大 型 物 流 倉 庫（ 延 床 面 積ンプを設置するなどの計画を施した。

— 安全面

45,346.87㎡）を建設する工事で、敷地条件

フーチング基礎構造部分では、埋め戻しを早高所作業、重機作業が多いことで重大災害としては近隣方近接しており、一年間という期に行えるように鋼製型枠を採用し、型枠工のリスクとは常に隣り合わせであったため、工期の中で「安全・品質・工程」を確保しながの労務不足対策等の工夫も怠らなかった。

合図、区画、吊荷移動など視覚的にも聴覚ら手際よく工事を遂行することが求められた。

— 上階部分

的にも周 囲 の 職 方 が 気づくような工 夫をし— 基礎の構築

上階の鉄骨建方では、南北にクローラークて、作業が変わるポイントでは、監視人を配本プロジェクトにおける基礎施工のポイントレーンを配置し、搬入路を双方に設置し、周置すること等、現場管理に万全を期して、全は、第一に近接する多くの近隣方へ配慮した

辺道路への影響がないように搬入時間を綿工期に渡り無事故、無災害で竣工を迎えるこ施工計画が求められていた。 第二には、時密に調整し南北二工区をそれぞれ西から東へとができた。

間の制約がある中で労務不足を補いながらと建方を行った。

安全、品質、工程を管理していくことであった。

建 方 時に建て入 れ修 正をなくすようにアン基礎工事では、多量の残土を効率的に搬出カーの設置精度を上げ、また、累積ひずみすることがポイントになる。 工事中は、ダン管理を実施し、精度よく建て入れを行うこと

プ台数の確保が難しいため、掘削残土を場ができた。

内ストックするなど限られた敷地を最大限利— 床コンクリート用し、計画工程通り掘削工事を完了すること

倉庫床を最重要品質管理項目に設定し、ひができた。また、南側歩道際に擁壁工事のび割れのないコンクリートを打設するため、新設が同時施工となり工程に大きく影響した『床コンクリートひび割れ抑制対策計画書』をため、在来からPCへ変更することで、工期作成し、配合計画では設計及び生コンプランの短縮ならびに近隣方へ配慮した計画にて進トと入念に打合せを行い、試験施工を繰り返めた。 基礎鉄筋工事においては、ジャバラし行って監理者の承認を得た。また、打設計鉄筋を採用し現地組立を最小限に抑え工程画においては、打設時間、養生期間、タン東学院大学工学部建築設備工学科卒短縮および躯体業者労務不足を補う等、期ピング方法を具体的に計画し実行した。特に入社。現在、JFEシビル建築事業部工待以上の成果を収めることとなった。

打設後の養生においては湿潤養生期間を十SHOPLIST LOGISTICS CENTER

トラックバース数

所在地
倉庫

事業主

BTS５リアルエステート販売合同会社
JFEシビル一級建築士事務所

倉庫D

倉庫C

倉庫D

倉庫C

倉庫B

倉庫B

倉庫A

倉庫A

休憩室

倉庫D

KINDAIKENCHIKU FEBRUARY 2019

倉庫D

4,500

梁下有効
5,500

倉庫D

断面図

156

倉庫C
2,800

29,950

倉庫D

倉庫B

縮尺1/2,000

倉庫A

倉庫B
倉庫C

倉庫C

倉庫B
倉庫B

倉庫A

イジング）、ロックウール吹付
建具

76台

想定最大車両サイズ

大型10トン車、セミトレーラー等

プラットフォーム

高さ1,000㎜ドックレベラー、クラスチール建具、アルミサッシ、オーバースライダー、防火シャッター
外構

緑化、雨水排水、擁壁メッシュフェンス、門扉、門塀、

トラックヤード庇奥行 13.00m［主な内部仕上げ］

道路幅員

東側35m

倉庫

地域地区工業専用地域

面硬化剤

設備：森田幸治(電気)、監理：牛丸 裕

床／コンクリート金ゴテの上［設備概要］

表し、PB現し担当／高田義典

電気設備

事務室

受電方式／高圧6.6KV50Hz架空引込1回線受

設計期間

2017年3月～2017年10月

電工事期間

2017年11月～2018年10月

1φ(300KVA×1基、200KVA×1基)計3,250KVA

変圧器容量／3φ(750KVA×3基、500KVA×1基)、［建築概要］

空調設備

敷地面積22,517.55㎡

方式

建築面積

11,510.69㎡

衛生設備

延床面積

45,346.87㎡

給湯／局所給湯方式(貯湯式電気温水器)

41,520.37㎡

空調方式／空冷ヒートポンプマルチエアコン

防災設備

3,823.31㎡

物用（3.5t）×2基

最高高さ

29.95m

特殊設備

排煙／避難安全検証法により

地上4階

昇降機

乗用（15人乗）×2基、乗用（9人乗）×1基、荷垂直搬送機 積載荷重2.0t×4基、ドックレベ

軒高			 29.45m

ラー 通過荷重6t×1基、クライミングレベラー 通過荷

階高			 1 ～3階6.7ｍ、4階6.2ｍ

重5t×1基天井高さ［主な外部仕上げ］

倉庫梁下有効1 ～3階5.5ｍ、4階5.5 ～7.6ｍ、

女子更衣室

主なスパン

撮影／解良信介/URBAN ARTS

排水／汚水雑排煙設備免除

1階2.0（t/㎡）、2 ～4階1.5（t/㎡）

事務所2.8ｍ

天井／不燃化粧PB

消火／屋外消火栓・屋内消火栓・消火器・自動火災報知設備・誘導灯

床耐荷重

休憩室

壁／ビニルクロス

給水／受水槽(有効20m3)・加圧給水ポンプ

S造、基礎RC造（直接基礎）、耐震

休憩室

イルカーペット

熱源／電気

構造規模

倉庫A

天井／デッキプレート現し

床／OAフロア1階H=100、2 ～4階H=50、タ排水合流・雨水分流・公共下水道放流

51.12％（許容70％）

倉庫Aシリカ系浸透性表壁／外壁材現し及び耐火断熱パネル、強化PB

JFEシビル

容積率		 199.73％（許容200％）倉庫C事グループ在籍

構造：矢上修平、巻島 淳

建ぺい率

事務室

業、同年JFE工建（旧日本鋼管工事）担当／総括：牛丸 裕 建築：福島志保、浅葉未有子

事務所総面積
縮尺1/2,000

1968年神奈川県生まれ。1991年関カーストッパー、ライン引き、防火水槽、標識

倉庫総面積

3階平面図

25台

高田 義典……たかだ よしのり

イミングレベラー付

那須知巳(機械)施工

駐車台数

倉庫業を営む倉庫

設計・監理

事務室

データ

神奈川県相模原市中央区田名3977-1

主要用途

エントランス（高田義典／JFEシビル）

屋根
10.5m×11.4m

ガ ル バ リ ウ ム 鋼 板 折 板 二 重 葺：H165、 上 葺 き

t=0.8、下葺きt=0.6（ボルトレス工法） 断熱工法（グラ構成			 1階のみバース

スウール

配置計画

外壁

敷地東（国道129号）からの車両動線

10kg/㎥t=50+50）

カラーアルミ亜鉛合金めっき鋼板t=0.5（角波サ協力会社
電 気 設 備 工 事
給排水衛生・空調換気設備工事

荷物用エレベーター設置工事
鉄骨工
事
鉄筋工事（鉄筋ジャバラユニット工法）

M E 溶 接 継 手 工 事
ファブ デッキ 床 版 工 事

ク レ ー ン 工 事
金 属 屋 根・外 壁 工 事
金属
工事

鋼 製 建 具 工 事
トイレブース・スライディングウォール・スチールパーティション
左 官 工 事・土 間 工 事 一 式
オ ー バ ード ア ー 工 事

栗原工
業
九
電工
イーケーエレベ ータ
阪和興
業
富 士 光 鉄 筋 興 業
東圧
伊藤忠丸紅住商テクノスチール
寿重機
タイエ山
本商
会
文 化 シ ヤ ッ タ ー
三 和 シ ヤッタ ー 工 業
モノリスコーポレーション
金剛産業

KINDAIKENCHIKU FEBRUARY 2019157