令和 6 年 6 月
ご近隣の皆様へ
発注者 名古屋市スポーツ市民局
スポーツ推進部スポーツ施設課
事業者 （株）瑞穂 LOOP-PFI
施工者 （株）竹中工務店 名古屋支店

名古屋市瑞穂公園陸上競技場整備等事業にかかる工事及び南連絡橋新設での歩道・車道通行止めについて拝啓、ご近隣の皆様におかれましては時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
瑞穂公園陸上競技場等の整備工事につきましては、2023 年（令和 5 年）4 月に着工いたしました。
今後、2026 年（令和 8 年）3 月まで実施してまいります。
この度は、2024 年 7 月～9 月の工程等および 2024 年 7 月中旬～の南連絡橋新設工事に伴う山下通・夜間通行規制につきまして、資料のとおりご案内申し上げます。
ご近隣の皆様には何かとご迷惑をおかけするものと存じますが、工事に際しましては、引き続き騒音、振動、粉塵等に十分配慮し、細心の注意をもって施工する所存でございますので、何卒ご理解とご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。
敬具※1

資料 1 3 ヶ月工程表（7 月～9 月） （各種工事の内容をお示しした工程表です。
）※1

資料 2 工事範囲と通行に関するお知らせ図（7 月～9 月）※1

資料 3 工事の概要イメージ図（7 月～9 月）※1 陸上競技場の工事が終了するまでの間、3 ヶ月ごとに「工程表」と「工事範囲と通行に関するお知らせ図」、「概要イメージ図」の回覧をさせていただきます。
※2

資料 4 歩道橋新設工事に伴う山下通・夜間通行規制（7 月中旬～11 月初旬）のお知らせ※2

資料 5 歩道橋新設工事に伴う山下通・日中通行規制予定※3 ラグビー場側と陸上競技場側をつなぐ南連絡橋を新しく整備するため、山下通を夜間通行規制（23：00～翌6：00）および日中の１車線規制および歩道迂回対応をさせていただく日がございます。ご不便をおかけしますが、ご協力をお願い申し上げます。

資料１

３ヵ月工程表（7月～9月）
連絡先：株式会社竹中工務店
作業所事務所
052-837-5970

近隣にお住まいの皆様へ
瑞穂公園陸上競技場整備等事業 ３ヶ月工程表

瑞穂ＬＯＯＰ・ＨＰアドレス https://mizuho-loop.jp/
作業所ＨＰアドレス https://www.mizuhostadium-construction.com/

期間：2024年 6月 25日 ～ 2024年 10月 3日
期間

6月25

作業
■仮設工事

7月
30

51015

8月
20

2530

51015

9月
20

25

30

51015

10月20

封鎖期間：2021年11月8日～2026年3月31日

東側園路
南連絡橋下の歩道

日中道路使用・歩行者誘導有り/７月中旬～夜間通行規制あり（詳細は資料４をご確認下さい）

山崎川周辺園路

右岸は歩行者用にて通行規制解除中（～2024年10月末）■通行制限・使用制限

南連絡橋下道路・日中道路使用／７月中旬～夜間通行規制〃 歩道・日中誘導あり／〃

道路・歩道

山崎川右岸：歩行者用にて通行規制解除中（～2024年10月末）園路

地上・地下共、使用制限実施（詳細は瑞穂LOOP・HPをご確認下さい）
レクリエーション広場・第１駐車場■陸上競技場
陸上競技場本体

地上躯体・仕上工事

休工期間

地上躯体・仕上工事

陸上競技場周辺デッキ

地上躯体・仕上工事

休工期間

地上躯体・仕上工事■陸上競技場周辺
南連絡橋（陸上競技場側）

整備工事

休工期間

整備工事

南連絡橋（ラグビー場側）

整備工事

休工期間

整備工事

整備工事

休工期間

整備工事

■公園整備
やまももの丘
東児童園
スケートパーク（Ⅱ期）

整備工事・ＷＣ改修

休工期間

整備工事

休工期間

山崎川ブリッジ（11月より2期）

休工中

レクリエーション広場・第１駐車場

整備工事

休工期間

南児童園先行エリア（野球場側）■使用車両・重機
工事用車両

整備工事
整備工事

１０ｔダンプ車（40～50台／日）
大型トレーラー車（１０台／日）
生コン車（50～60台／打設日）

工事用機械

整備工事

移動式クレーン【中・大型】（4～5台）
掘削重機（６～８台／日）

2530資料2 工事範囲と通行に関するお知らせ図（7月～9月）
施設用地(作業所事務所・ヤード使用)

レクリエーション広場（新設歩廊工事・広場内整備）
・旧水の広場
施工期間：2023年11月～2025年5月

山崎川右岸は歩行者のみ迂回解除中
2024年11月～再度通行不可

レクリエーション広場・第１駐車場において地上・地下共、使用制限が発生します

７月中旬～11月初旬（予定）において山下通（車道および歩道）の日中の通行規制および夜間通行止めが発生します。
（詳細は資料４、5をご確認ください）

北連絡橋（解体・整備）
施工期間：2024年9月～2025年9月

南連絡橋新設上部工事
施工期間：2024年6月～2026年3月

北連絡橋の解体・整備にあたり2024年9～10月（予定）の期間内において、歩道橋下部の車道および歩道について日中の通行規制および夜間通行止めを実施する日があります。
特に夜間通行止めが発生する場合については実施日程が確定次第、改めて回覧させて頂きます。

やまももの丘（解体・整備）
施工期間：2024年2月～2025年9月（別途）ラグビー場改修工事 立入禁止
施工期間：2024年5月20日～2025年10月
野球場付帯トイレ

南児童園先行整備（野球場側）
施工期間：2024年9月～2024年10月

凡例

2024年1月9日～2024年8月下旬の間ご利用できません（屋外トイレ含む）
2024年9月～利用再開予定

山崎川ブリッジ工事（休工中・2024年11月～再開）（詳細は右上欄外の瑞穂LOOP・HPをご確認下さい）

2024年11月～予定の南児童園整
備に先立ち、青色部を先行整備（２ヵ月間予定）致します。
期間中、青色部及び野球場付帯のトイレが利用不可となります。

東児童園整備（トイレ含む）
施工期間：2024年1月～8月下旬
N

2024年7月～2024年9月

瑞穂ＬＯＯＰ・ＨＰアドレス https://mizuho-loop.jp/：工事エリア（立入禁止）: 工事エリア（通り抜け不可）

スケートパーク新設２期
施工期間：2024年7月～2025年9月: 迂回路※各工事エリアにおいて記載の期間、立入禁止または必要時迂回誘導となります。
※工事エリア範囲と実施時期については今後変更となる場合もあります【202４年７月～202４年９月

Scale 1:2500
工事エリア】

南連絡橋・スケートパーク新設、レクリエーション広場・第１駐車場（地下）、東児童園（WC含む）、やまももの丘、旧水の広場、南児童園（野球場側）、北連絡橋

資料3 工事の概要イメージ図（7月～9月）
南連絡橋新設（架橋）ラグビー場と新設陸上競技場を結ぶ歩道橋を新設します
６月に両側歩道に敷鉄板（道路使用有り）、架橋・吊足場を7・８月、コンクリート打設を９月、吊足場解体を11月以降に予定しています。
（夜間車両通行規制有）ラグビー場側の上部工事（EVシャフト等）を実施中

南連絡橋新設 上部工事

東児童園 整備（完成予想図）
南児童園先行整備

2024年11月～予定の南児童園整備に先立ち、野球場側を先行整備（9・10月）致します。（パース奥側を先行整備）

新設歩廊
陸上競技場

山崎川ブリッジ
瑞穂橋

柱や基礎構築のため、地下駐車場内を規制しての工事を実施していきますﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ広場

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ広場および山崎川ﾌﾞﾘｯｼﾞ 整備（完成予想図）

南児童園 整備（完成予想図）

資料４

歩道橋新設工事に伴う山下通・夜間通行規制（7月中旬～11月初旬）のお知らせ

瑞穂公園陸上競技場整備等事業の歩道橋新設工事に伴う山下通・夜間通行規制（7月中旬～11月初旬）のお知らせ
このたび瑞穂公園陸上競技場整備等事業において、瑞穂競技場とラグビー場を結ぶ南連絡橋（歩道橋）の新設工事を行う為、山下通の夜間通行規制（23：00～翌6：00）を実施します。
通行規制に伴い、地元の皆様をはじめ、通行する皆様には大変ご不便ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協力をお願い致します。なお、ご帰宅等で夜間（23：00～翌6：00）に下図の部分規制区画内を通行される方は、次頁をご確認下さい。

規制場所：山下通（「瑞穂公園」交差点から「山下通」交差点の区間）
規制内容：①全４車線通行止め
７/17～19、8/1、2、5～7、23（23：00～翌6：00）（上記に加え10月中旬、11月初旬にも数日間実施予定）②東行（至名古屋大学方面）片側２車線通行止め
7/25、26、29（23：00～翌6：00）③西行（至熱田神宮方面）片側２車線通行止め
7/30、31（23：00～翌6：00）※気象状況や工事の進捗状況により期間および時間を変更する場合があります※変更の内容については施設整備業務ＨＰにてご確認下さい
https://www.mizuhostadium-construction.com「瑞穂公園 施設整備業務」で検索下さい

部分

お問合せ先
■工事に関するお問い合わせ㈱竹中工務店
電話：052-837-5970■事業に関するお問い合わせ名古屋市スポーツ市民局スポーツ施設課
電話：052-972-3267

豊岡学区

進⼊不可

進⼊不可

通⾏⽌め
規制帯

弥富学区

通⾏⽌め
規制帯

中根学区

※警備員にて誘導を⾏う。

（近隣住⺠様は通⾏可）

規制区間

右折不可

通⾏⽌め
規制帯

中根学区

拡⼤図

近隣住⺠様⽤う回路（警備員への声掛けが必要です）

近隣住⺠様⽤う回路（通常通り通⾏可能です）

お⼿数ですがよろしくお願い致します。

での通⾏が必要な⽅は部で警備員にお声かけ下さい。
通⾏⽌め規制帯の内側に誘導致します。

直進不可

資料５

歩道橋新設工事に伴う山下通・日中通行規制予定

南連絡橋新設

日中規制カレンダー

工事の進捗、天候に付き予定の変更が御座いますのでご了承願います。
なお９月は日中の車線規制予定はありません。

日中通行規制なし（9：00～17：00）

月日曜日

日中車線規制（9：00～17：00）

競技場場側へ誘導(9：00～17：00)

7月12345678

歩道ラクビー場側へ誘導(9：00～17：00)

8月

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 12345678

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

陸上競技場側
歩道車線

至熱田神宮方面

車線

車線

中央分離帯

車線

歩道（迂回路）ラグビー場側

至名大方面