様式４

都市再生整備計画 フォローアップ報告書
新湊地区

令和５年２月
富山県射水市

１．数値目標の達成状況の確認（確定値）
様式4−① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定
事後評価
指 標

従前値

目標値

単位

評価値

見込み・確定の別

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟに1年以内の よる確定値
目標達成度
達成見込み

確定

指標１

西新湊駅乗降客数人/年

233,027

238,000

×
●

なし

確定

指標２

ロケ地来訪者（川の駅）数人/年

35,43939,000●なし

地区内人口数人

7,864

7,860

●

確定

指標４

複合交流施設
入込客数人/年

073,800

79,700

なし

●

あり−○
見込み

R4月8月

△

27,232

R4月8月△

目標値より低い数値ではあるが、□ 改善策はそのまま
新型コロナウィルスの動向を見守り□ 改善策に補強が必要つつ、今後も観光振興策に注力し□ 新たに改善策をたてる
来訪者数の増加を努めたい。

●×見込み

164,548

あり

7,172

●

なし

総合所見

改善策の方向性
目標値より低い数値ではあるが、複合交流施設(クロスベイ新湊)で□ 改善策はそのまま
万葉線利用促進イベントの開催や□ 改善策に補強が必要と今年度末より開業する宿泊施設□ 新たに改善策をたてるとの相乗効果により、乗降客の増加が見込まれる。

●×確定

指標３

理由あり

25,300
見込み

確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等あり

147,800
見込み

計測時期

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ時
点での達成度

6,960

R4月8月

×117,044

R4月8月〇

射水市全体として、人口減少が続いて ■ 改善策はそのままおり、本地区が最 □ 改善策に補強が必要も影響を受けてい □ 新たに改善策をたてるる。

ー−

事後評価シート 様式２-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

事業効果により良好な住環境は整備されたが、推計以上に人口減少が進んでいた。次期計画では、少しでも人口減少に歯止めをかける方策を検討する。

本施設を有効利用したイベントが□ 改善策はそのまま多数行われ、目標値を上回る入込□ 改善策に補強が必要客数の増に繋がった。今後も引き□ 新たに改善策をたてる続き賑わいの創出を図りたい。

※フォローアップの必要のある指標について記入※全ての指標について記入

様式4−② その他の数値指標の確定
事後評価
指 標

従前値
単位

目標値
評価値

見込み・確定の別

達成度

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟに1年以内の よる確定値
達成見込み

計測時期

人/年

その他のロケ本数
数値指標２件/４年30,095

12

R5.1月

●

今後も引き続き、本計画で整備し□ 改善策はそのままた施設や内川等の地域の魅力に□ 改善策に補強が必要ついて情報を発信を行い、ロケ地と□ 新たに改善策をたてるして採用されるように努める。

R5.1月

●

中心市街地の魅力再生を目的とし□ 改善策はそのままて整備したことにより、社会減の進□ 改善策に補強が必要 展に改善が見られたと考えられる。
□ 新たに改善策をたてる 次期計画では、更に改善できる方策を検討する。

12
見込み

確定

その他の 地区内人口の数値指標３ 社会増減

人/４年-712-684-683
見込み

総合所見

改善策の方向性

R5.1月

●

確定
6

理由40,676

40,300
見込み

確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等

複合交流施設(クロスベイ新湊)と併□ 改善策はそのまませて交通広場を整備し、バス停の□ 改善策に補強が必要 統合や待合機能も充実したことが、□ 新たに改善策をたてる バス停利用者の増加に影響を与えたと考えられる。

確定「きときとバス」

その他のクロスベイ新湊
数値指標１ バス停利用者数

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ時
点での達成度

事後評価シート 様式２-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入※フォローアップの必要のある指標について記入※全ての指標について記入

２．今後のまちづくり方策の検証
様式4−③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況
事後評価シート 添付様式5−③に記載した
今後のまちづくり方策（事項）

複合交流施設（クロスベイ新湊）を核とした新たな賑わい創出

・成果を持続させるために行う方策

魅力あるイベントの実施と開催支援

交通広場の交通結節点としての機能強化

改善策
・まちづくりの目標を達成するための改善策
・残された課題・新たな課題への対応策
・その他 必要な改善策

実施した具体的な内容実施した結果令和4年10月に3年ぶりに通常開催された新湊曳山まつりで当日は、全13基の曳山が並んだ勇壮な姿や、提 今後、地域住民や地元商工団体等との連携を更に深めながら、は、13基全ての曳山が花山から提灯山へ衣装替えを行う場所 灯山の一斉点灯と打ち上げ花火のコラボレーショ クロスベイ新湊や展望パーゴラを活用し、曳山祭りをはじめとすとしてクロスベイ新湊の駐車場を活用した。また、本計画で整 ンを一目見ようと、約33,000人の観客がクロスベイ る地域資源を生かした新たな賑わい創出のための事業を行う団備した展望パーゴラを曳山特別観覧場所として活用し、新たな 新湊周辺を訪れ、大いに賑わった。また、展望体等を応援し、バックアップしていく。
賑わい創出を図った。
パーゴラに設置した特別観覧席は、普段とは違った目線で曳山を観覧することができるため、大変好評であった。
・クロスベイ新湊や展望パーゴラ等にて、フリーマーケットやマ ・マルシェやビアガーデン、イルミネーションイベン 賑わいを創出するイベントを引き続き継続していけるように、地ルシェを毎月開催し、夏・秋季には、ビアガーデンを実施し、冬 トでは、地域住民をはじめ、親子連れや学生グ元まちづくり協議会や各種団体等と連携し、開催を支援する等、期間にはその施設にイルミネーションを装飾し、点灯イベントで ループなど多くの来場者が訪れ、新たな賑わいを 継続的なまちづくり活動を展開していく。
は地元高校による演奏会や飲食店の出店等を行った。また、 創出を図ることができた。
e-スポーツの格闘ゲーム全国大会のプレイベントが行われ・e-スポーツイベントでは、普段射水ベイエリアをた。
訪れる機会が少ない客層が多数来訪したことから、射水ベイエリアの魅力を伝える好機となり、新たな客層の獲得に繋がった。
・新たな地域公共交通「べいぐるん」の実証運行を行うに当たり、クロスベイ新湊の交通広場を「べいぐるん」の主要停留所（拠点）として位置付け、既存のコミュニティバスや路線バス、万葉線等との結節点として活用した。

・地域住民だけでなく観光客にもクロスベイ新湊の ・既存の公共交通との結節点として機能するだけでなく、新たに交通広場が交通結節点として広く認識され、定着 高速バスや観光バスの停留所として活用されることにより、クロした。
スベイ新湊の交通広場が更に機能強化するよう、交通事業者や観光事業者等に対し働きかけていく。

特になし

特になし

次期計画にて観光周遊を促す歩行者ネットワーク形成の検討する。

観光周遊を促す歩行者ネットワークの形成

観光客の滞在性の向上

今後の課題 その他特記事項

・射水ベイエリアを訪れる観光客の移動手段を確保し、滞在時 ・「べいかーと・べいとらいく」に乗って射水ベイエリ ・今後、観光客が長期滞在したくなるような魅力づくりや宿泊機間の延伸を図るため、クロスベイ新湊において、新たな周遊観 アの散策を楽しむ観光客の姿が見られるようにな 能等を充実させ、観光客の滞在性の向上や魅力あるイベントを光モビリティとして、電動カートや電動トライクを活用したレンタ り、滞在時間の延伸だけでなく、それに伴う観光 実施する。
カー「べいかーと・べいとらいく」の実証運行を行った。
消費の拡大にも繋がった。
・クロスベイ新湊隣接地で開業する宿泊施設とクロスベイ新湊が・市民と観光客との新たな交流の場としてクロスベイ新湊を整連携を深め、新たなサービスや商材の開発を進めることにより、備した効果により、隣接地において宿泊施設の誘致に成功し、お客様の満足度を高め、繰り返し当地に来訪いただける方策を2023年3月に開業される運びとなった。
検討していく。

事後評価シート 添付様式5−③から転記

様式4−④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策
追加が考えられる今後のまちづくり方策

具体的内容

実施時期

実施にあたっての課題 その他特記事項