様式2

都市再生整備計画 事後評価シート
綾地区

平成26年3月
宮崎県綾町

様式２－１ 評価結果のまとめ
都道府県名

宮崎県

市町村名

綾町

地区名

交付期間

平成21年度～25年度

事後評価実施時期

平成25年度

交付対象事業費

当初計画に位置づけ、実施した事業

１）事業の実施状況

当初計画から削除した
事業

面積

国費率

事業名
提案事業 既存老朽化施設等解体除去事業、中心市街地活性化推進事業
事業名削除/追加の理由

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

基幹事業 てるはの里ふれあい通り

他の事業で実施するため本計画から削除。

影響なし。

提案事業 スポーツ施設改修整備事業

他の事業で実施するため本計画から削除。

影響なし。

基幹事業 ・公園（小田爪運動公園）

・駐車場兼イベント広場整備（てるはドーム、綾町文化ホール等公共施設、錦原運

提案事業 動公園、てるは大吊橋）、スポーツ交流施設改修
・事後評価調査

-

当 初
変 更

交付期間の変更

指 標

交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響
従前値
目標値
基準年度
目標年度

単位・本事業の効果を踏まえ指標3の目標を設定。
・観光客数の増加に関連するが、他の要因でも変動するため目標は据え置く。
・観光客数の増加に関連するが、他の要因でも変動するため目標は据え置く。
・影響なし。

・定住および移住促進のための事業として追加。
・更なる事業効果の発現のために事業の追加。
・更なる事業効果の発現のために事業の追加。
・今回計画における効果持続を図るための調査の追加。

数
モニタリング値

効果発現要因（総合所見）

フォローアップ予定時期

活用する側のニーズを踏まえた施設内容としたことで、整備後に様々なまちづくり組織が情報発信やまちの活性化などを目的として積極的に活用する結果が得られたと考えられる。

平成26年7月頃

近年の地方部での厳しい社会経済情勢の影響や、町内人口減少などの影響を受けて、数値増に至らなかったと考えられる。

平成26年7月頃

これまでの豊かな綾の自然と文化、有機農業を活かしたまちづくりが町外に浸透している流れの中で、本事業は情報発信や良好な住環境創出の一端を担う事業として、一定の効果が得られたと考えられる。

平成26年7月頃

効果発現要因（総合所見）

フォローアップ
予定時期

13,636

情報発信施設整備や各種組織によるまちの魅力を高めるための取り組み等は、「綾」の様々な魅力・情報の発信強化を図るものであり、「綾のまちづくり」を支援する町外者の大幅増の1つの要因として考えられる。

平成26年7月頃

18「手づくりほんものセンター」の機能強化や情報発信により、本町の「自然生態系農業を活かしたまちづくり」の認知度が更に向上し、『綾のまちづくり』への本指標の数値増につながったと考えられる。

平成26年7月頃

評価値

目標達成度

1年以内の達成見込みあり

指標1
２）都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況

産業観光会館の活用状況

日/年

H1975

H25240

-326

○
なし

指標２

来街観光客数人/年

318,272

H19400,000

H25-267,000

×ありなし

●

あり

指標３

転入人口の増加

人/年

H19209300H25-325○なし

指 標３）その他の数値指標（当初設定した数値目標以外の指標）による効果発現状況

４）定性的な効果
発現状況

従前値
基準年度

単位

その他の数値指標1『綾のまちづくり』に対するサポート人数の増加

その他の数値指標２『綾のまちづくり』への参加（意欲）者数の増加

人/年人/年

170

9Ｈ20

H20

目標値
目標年度数
モニタリング

--値
評価値

目標
達成度

1年以内の達成見込み

・町民ワークショップ等の実施により、行政と住民のコミュニケーションを図る場の増加と、参加した町民のまちづくりへの意欲向上が図れた。
・将来の綾町を担う子供たちに綾の自然やまちを知ってもらう機会を増やすことができ、子供たちの綾に対する関心・愛着を高める効果が得られた。

実施内容
モニタリング５）実施過程の評価

1,900ha0.4

基幹事業 道路（北麓市野々線、南麓三本松線、灰原線）、錦原森林緑地公園、産業観光情報案内板、産業観光会館、手づくりほんものセンター

・道路（千草通り線、川原元通り線(仮)）、公園（入野橋公園、古屋公園、麓公園）

新たに追加した事業

綾地区
927（百万円）

住民参加
プロセス
持続的なまちづくり
体制の構築

実施状況

都市再生整備計画に記載し、実施できた
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施したなし
都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった
都市再生整備計画に記載し、実施できた住民（まちづくり団体等）と行政の協働による『綾地区における地 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した域活性化のための取り組み（イベント等）』の検討・実施
都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった
都市再生整備計画に記載し、実施できた本事業で整備した産業観光会館を拠点として商工会や各種まち 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施したづくり団体のまちづくり体制の構築・強化が図られた。
都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

今後の対応方針等●●

まちづくり団体等の主体的な活動に任せ、町はその活動支援を検討・実施する。
まちづくり団体等の更なる体制強化をすすめるための具体的なプロセスの検討

様式２－２ 地区の概要
綾地区（宮崎県綾町） 都市再生整備計画事業の成果概要
まちづくりの目標

目標を定量化する指標

自然豊かな綾の文化が体感できる魅力と賑わいのある中心市街地の再構築を図り、「人と人との交流の盛んな活力の 産業観光会館の活用状況あるまちづくり」を目指す。
来街観光客数①人と人との交流の拠点としての中心市街地の賑わいを再生し、地域資源を活用した住民創意の活力のあるまちづく

従前値

目標値

評価値

単位：日/年

75 H19240 H25

326 Ｈ25

単位：人/年

318,272 H19

400,000 H25

26,700 Ｈ25

転入人口の増加りを目指す。
単位：人/年②安心安全なアクセスルートの整備を図るとともに自然にマッチした街並みの景観形成を推進し、心豊かな生活のでき 『綾のまちづくり』に対するサポート人数の増加
単位：人/年
る産業観光のまちづくりを推進する。
『綾のまちづくり』への参加（意欲）者数の増加 単位：人/年③住民と合意の得られた住環境整備等により、定住および移住促進を図り、地域活力のあるまちづくりを目指す。

209 H19300 H25

325 Ｈ25170 H20

13,636 Ｈ25

9 H20

18 Ｈ25○産業観光会館（綾ふれあい館）の活用状況

・手づくりほんものセンター・イベントの様子■ 提案事業
スポーツ交流施設改修■基幹事業
公園事業 小田爪運動公■基幹事業
公園事業 麓公園■ 提案事業
事後評価調査■ 提案事業
駐車場兼イベント広場整備■ 提案事業
駐車場兼イベント広場整■基幹事業
道路事業 北麓・市野々■基幹事業
道路事業 灰原■基幹事業
公園事業 入野橋公園■基幹事業
産業観光情報案内■基幹事業
錦原森林緑地公園■関連事業
スポーツ施設改修整備事業■基幹事業
まちおこしセンター

綾北川・地域資源の情報発信□提案事業
地域創造支援事業
既存老朽化施設等解体除去事業
駐車場兼イベント広場設備
スポーツ交流施設改修
事業活用調査事後評価調査
まちづくり活動推進事業□関連事業
交通安全事業（桑下、横町・栄町■関連事業
道路事業 横町・栄町

・灰原線の整備■関連事業
産業観光会館整備事
業■ 提案事業
駐車場兼イベント広場整備（錦原運動公園）

綾南川■ 提案事業
既存老朽化施設等■ 提案事業
中心市街地活性化■基幹事業
観光交流センター■ 提案事業
駐車場兼イベント広場整備■基幹事業
道路事業 千草通り線■関連事業
道路事業 桑下線■基幹事業
道路事業 南麓・三本松■基幹事業
公園事業 古屋公園■基幹事業
道路事業 川原元通り

・中心市街地の中核施設（産業観光会館、手づくりほんものセンター）整備に際して、まちづくり組織からのニーズを踏まえた施設内容とすることで、整備後も様々なまちづくり組織が情報発信やまちの活性化などを目的として積極的に活用する結果が得られた。
・上記施設の整備・活用が図られているものの「本町の顔」となる中心市街地という点では、これらの施設を含む中心地エリアに統一感や本町ならではの地域性・魅力を形成できていない状況にある。
・施設整備による情報発信機能強化やまちづくり組織によるまちの魅力を高めるための取り組み等によって、『綾のまちづくり』に対するサポート人数やまちづくりへの新規参加（意欲）者数の増加につなげることができた。
まちの課題の変化 ・本町観光施設における観光客数の増加という観点では未だ不十分な点が課題として残った。
・「産業観光会館」や「手づくりほんものセンター」、イベント広場整備および活用等の本町の魅力を情報発信する事業に加えて、良好な住環境創出のための道路や公園整備等を実施し、転入人口の増加につなげることができた。
・定住あるいは移住した方が共感し、新たに町民になった方も含めて『綾のまちづくり』に参加するまちづくりを推進する必要がある。

今後のまちづくりの方策（改善策を含む）

・継続的に中心市街地の中核施設の活用を促進し、住民創意の活力あるまちづくりを展開する。
・本事業で強化した産業観光道路の維持管理に努めるとともに、重要ネットワークの更なる強化を図る。
・住民からの活用の要望が高い荒廃地に整備した多世代交流拠点施設等について、住民の積極的な活用・維持管理を推進する。
・「エコパークタウン綾」のまちの中心地にふさわしい『顔』づくりとして、メインストリートや拠点施設周辺の中心地に、本町らしい自然や景観を取り込む。
・本町らしい景観や潜在的な観光スポットを活用した景観まちづくり（綾の「美（自然の美、人工の美、人情の美、食の美、まちの美、人育ての美）を創出するまちづくり）を推進する。
・町民と訪れた方が幸せをわかちあえる、6感（聴覚、視覚、嗅覚、味覚、触覚、超感覚的知覚）を満足するまちづくりを展開する。