配布資料１

中央新幹線天竜川橋りょうほか新設－準備工事に係る工事説明会－

令和２年10月27日（火） 15：00～・19：00～
於：阿島北コミュニティセンター

発注者：東海旅客鉄道株式会社
施工者：中央新幹線天竜川橋りょうほか新設工事共同企業体
配布資料２

本日のご説明内容

1. 事業概要
2. 工事概要
3. 準備工事の工事用車両の運行計画・安全対策
4. 環境保全配布資料３

事業概要• 平成26年10月、国土交通大臣より工事実施計画の認可をいただきました。
全国新幹線鉄道整備法
調査の報告

平成21年

交通政策審議会へ諮問・答申

平成22年 2月24日（諮問)平成23年 5月12日（答申）

営業主体、建設主体に指名

平成23年 5月20日

整備計画に決定平成23年 5月26日

建設の指示

平成23年 5月27日

工事実施計画（その１）の申請

平成26年 8月26日

工事実施計画（その１）の認可

平成26年10月17日

環境影響評価の実施

事業説明会
工事実施計画（その２）の申請

平成29年 9月25日

工事実施計画（その２）の認可

平成30年 3月 2日

平成26年11月～12月

工事説明会

令和２年10月27日

工事着手

配布資料４

事業概要

～路線概要～

山梨県（仮称）駅■東京都から山梨県

関東車両基地（仮称）神奈川県（仮称）駅
品川駅
東京都

長野県
山梨県

神奈川県

静岡県
静岡県

中部総合車両基地（仮称）■静岡県から愛知県
岐阜県（仮称）駅

長野県（仮称）駅
凡

例：計画路線（地上部）

岐阜県：計画路線（トンネル部）：駅・車両基地

長野県：山梨リニア実験線：東海道新幹線

静岡県
愛知県（承認番号名古屋駅

平成25 情複、 第310 号）

配布資料５

天竜川橋りょうほか新設工事の全体概要

工 事 名 ：中央新幹線天竜川橋りょうほか新設
発 注 者 ：東海旅客鉄道株式会社
施 工 者 ：中央新幹線天竜川橋りょうほか新設工事共同企業体（構成員：三井住友建設・極東興和・ドーピー建設工業・吉川建設）

工事期間：令和2年7月14日 ～ 令和8年3月31日
工事内容：橋りょう 約515ｍ、高架橋 約445ｍ（ヤード整備工、ケーソン基礎工、下部工、上部工等）

配布資料６

天竜川橋りょうほか新設工事の全体概要

飯田市

天竜川橋りょうほか新設
約960m

喬木村

計画路線（トンネル部）
計画路線（地上部）

配布資料７

天竜川橋りょうほか新設工事の全体概要
中央新幹線天竜川橋りょうほか新設：約960m

天竜川橋りょう：約515m

高架橋：約445m

配布資料８ 【参考】来秋以降の橋りょう施工中の河川の状況
壬生沢川

加々須川

橋脚
基礎

天竜川橋りょう施工中の河川断面のイメージ図※計画等については、協議等により変更となる場合があります。

配布資料９伐採工

・河川内の樹木を伐採します。

盛土（国交省の護岸改修事業範囲と調整中）

伐採
壬生沢川

（国交省の護岸改修事業範囲と調整中）

伐採範囲

加々須川

河川断面のイメージ図※計画等については、協議等により変更となる場合があります。

配布資料10瀬替え

・川の流れを中央へ変えるため、中洲の堆積土砂を掘削します。
・下流から順に、掘削した土砂を左岸側に置き換えます。

盛土（国交省の護岸改修事業範囲と調整中）

掘削
壬生沢川

（国交省の護岸改修事業範囲と調整中）

置き換え範囲掘削範囲

加々須川

河川断面のイメージ図※河川内への土砂搬入及び、河川外への土砂搬出は行いません。
※計画等については、協議等により変更となる場合があります。

配布資料11

準備工事の工事時間について

工事時間帯

8時00分～18時00分

休日曜日、その他長期休暇（年末年始等）

工日※上記の時間帯は、現地での作業開始、終了の時間です。
※天竜川橋りょう・高架橋工事の工事時間帯及び休工日は、別途ご説明いたします。
※工事の進捗状況等により、 上記以外の時間や休工日に工事を行うことがあります。
その場合は事前に地元の皆様と調整します。

配布資料12準備工事の工程表
年度

2020（Ｒ２）
10

準備

1112

1

2021
（Ｒ３）
234

★工事説明会（道路改良等）

伐採工

瀬替え

片付け

※工程表については、協議等により変更となる場合があります。

56789

配布資料13準備工事の車両運行ルート

進入ルート
退出ルート
車両すれ違い時の退避場所
交差点拡幅箇所※ルートや待避所等については、協議等により変更する場合があります。

配布資料14準備工事の運行時間帯について運行時間帯

6時00分～1９時00分（資機材の運搬）

休

日曜日、その他長期休暇（年末年始等）

工日

ピーク台数（往復）

４０台/日（準備工事期間）※通勤通学等の時間帯は、運行台数を調整するよう努めます。
※天竜川橋りょう・高架橋工事の運行時間帯及び台数は、別途ご説明いたします。
※工事の進捗状況等により、上記の時間帯以外や休工日に運行することがあります。
その場合は事前に地元の皆様にお知らせします。
※地域のイベント等が開催される場合は、運行時間などについて、事前に調整させていただきます。
※工事で使用する重機を運搬する特殊車両は、法令の定めにより、21時～5時の時間帯に運搬することを考えています。

配布資料15

交通安全対策地元の皆様に対する交通安全対策は、最優先課題として実施してまいります。
１．作業員に対する交通安全教育の徹底
・制限速度の厳守、一般車両優先の徹底
・歩行者等への配慮、一旦停止の確実な履行
２．安全対策・安全看板の設置
３．工事用車両の明示

配布資料16

作業員に対する交通安全教育の徹底

・制限速度の厳守、一般車両優先の徹底、歩行者等への配慮及
び一旦停止の確実な履行を図るため、交通安全教育実施時は交通安全マップを用います。
・作業員には、新規入場時に教育を行うとともに現場に入場後、1回/半年の頻度で定期教育を実施します。

入場時
教育

定期教育
（1回/半年）

交通安全KY
（毎朝）

配布資料17

作業員に対する交通安全教育の徹底
交通安全マップ（案）一時停止

大型車両の出入あり！

民家あり！最徐行！
左右確認

一般車両優先

一般車両、歩行者、河川管理者の通行あり！

交通量多い！

一般車両優先

進入ルート
退出ルート
注意喚起（立看板）

朝夕の通勤時間帯注意！
※ルートや待避所等については、協議等により変更する場合があります。

配布資料18

安全対策〇安全運転の徹底
・工事用車両は交通法規を厳守した、安全運転を徹底します。
・制限速度を厳守し、定められた場所での一時停止を徹底し、ゆとりを持って運行します。
・空ぶかし、クラクション、急発進、急ハンドルは慎みます。
・滞留しないよう計画いたします。
・定められた積載重量を厳守し、過積載の無いようにします。

交通法規の遵守配布資料19

工事用車両の明示

・工事用車両には「中央新幹線の工事であること」がわかるよ
うに、ステッカーなどを貼り付けて、明示を行います。

中央新幹線
中央新幹線天竜川橋りょうほか新設
工事用車両
三井住友建設・極東興和
ドーピー建設工業・吉川建設ＪＶ※左右各1枚、前後各1枚 計4枚設置

標識のダンプ明示状況イメージ

配布資料20

主な環境保全措置（大気環境）・排出ガス対策型建設機械の採用
・低騒音型建設機械の採用

置き換え範囲

掘削範囲

壬生沢川

加々須川

排出ガス対策型、低騒音型建設機械の採用※計画等については、協議等により変更となる場合があります。

配布資料21

主な環境保全措置（水環境）・置き換え範囲下流部における汚濁防止膜の設置
壬生沢川

掘削範囲

置き換え範囲加々須川

置き換え範囲下流部における汚濁防止膜の設置※計画等については、協議等により変更となる場合があります。

配布資料22

主な環境保全措置（植物）

重要な種等については、改変にあたり、専門家等の助言を踏まえ、移植・播種を実施することとします。また、移植・播種を実施した重要な種等については、事後調査として生育状況の確認を行います。
工事の実施による影響を低減させるために、環境保全措置として工事従事者への講習・指導を実施します。

工事従事者への講習会※類似工事の写真を掲載しております。

配布資料23

主な環境保全措置（工事用車両の運行）

・堤防の開口部における工事用車両のタイヤ洗浄・工事従事者への講習・指導（新規入場時、安全教育時）
・定期的な車両の点検、整備による性能維持

工事用車両のタイヤ洗浄※類似工事の写真を掲載しております。

配布資料24モニタリング計画（水質、水底の底質）・工事中の環境管理を適切に行うため、水質及び水底の底質（河川内工事時の河川調査）のモニタリングを実施します。
調査地点
改変範囲の上流
飯田市

改変範囲
喬木村

調査頻度
調査項目
モニタリング調査地点
改変範囲の下流

水質自然由来の重金属等、浮遊物質量（SS）、水温、水素イオン濃度（pH）

工事前に１回工事中（非出水期）に年１回（下流）

水底の底質

自然由来の重金属等、浮遊物質量（SS）、水素イオン濃度（pH）

河川内工事前に１回（上流）
河川内工事前・工事中に各１回（下流）配布資料25

事後調査・モニタリング結果の取り扱い• 事後調査・モニタリングの結果については、測定後、随時結果を整理しています。質問等につきましては、ＪＲ東海（中央新幹線 長野工事事務所）までお問い合わせください。
• 上記の結果や環境保全措置の実施状況については、事業者の取組みとして年度毎にとりまとめ、長野県及び関係自治体へ報告を行います。
• 結果を受け、必要のある場合には、環境保全措置の追加や変更を実施します。
• 環境保全措置の追加や変更がある場合は、影響が及ぶ可能性のある地域にお住いの方々などに、あらかじめご説明します。

配布資料26

お問い合わせ先【発注者】
東海旅客鉄道株式会社
中央新幹線長野工事事務所（℡ ０２６５－３８－６５００）
環境保全事務所（長野） （℡ ０２６５－５２－６５１１）
住所 長野県飯田市元町５４５１（受付日時／土・日・祝日・年末年始を除く平日、９時～１７時）【施工者】
中央新幹線天竜川橋りょうほか新設工事共同企業体（構成員 三井住友建設・極東興和・ドーピー建設工業・吉川建設）（℡ ０２６５－４８－６７０４）
住所 長野県下伊那郡喬木村１４３４（仮事務所）（受付日時／土・日・祝日・年末年始を除く平日、９時～１７時）