資料４
第7回土地利活用促進会議【資料４】前回からの取組状況について1

これまでの取組一覧
全体◎全体※掲載は主要なもの※赤字：今回更新箇所• 取組方針の検討[H30.6]• 取組指標の設定：利用率[H30.12]、登録数ほか[R1.7] →指標管理[継続]• 市街地将来イメージの検討[R1.12]①土地情報の整理、空き地バンクの制度化
土地利用の推進• 土地利用意向の調査[H30.10]• 「土地利活用促進バンク」創設・各種HPでPR[H31.1]• 土地の適切な管理：広報周知[継続]、ふるさと納税除草メニュー化[R2.11]• 土地バンクへの土地価格・宅建業者の掲載[R3.11]②事業者へのPR、営業活動、マッチング• 営業活動、相談窓口対応[R1.6～継続]• 土地利活用パンフ・支援施策一覧の作成[R1.12]• チャレンジショップ設置[R1.11] →運営[継続]• マッチングの支援・新規立地企業等の支援[継続]• 金融機関へのアプローチ[継続]• 新聞広告[R3.3-]／HP広告、パンフ配布、ポスター掲示、看板設置[R3.10]• 土地の暫定利用：花畑[R3.9]③中心市街地の魅力向上・発信
人の誘致• 「まちなか会」HP開設[R1.10]• 「まちなか物語」発行・「まちなかPR動画」作成[R2.11]• 市街地の公的施設の整備[継続]• 集客イベントの開催[継続]：カワラガワぷらっと・なごやごはん@たかた[R3.10・11]• withコロナを見据えた中心市街地活性化活動[継続]• 市街地誘導サインの設置[R3.3]、歴史サイン設置[R3.3]、プランター設置[R3.11]• 若い世代の取組：誘導ブロックのPR[R3.11]体制④推進体制の検討• 土地利活用促進会議の開催[H30.6～継続]• 実務者定例会による進捗管理[継続]• まちづくり会社設立[R1.6] →運営[継続]• 友好都市と連携した土地活用（復興庁土地活用ハンズオン）[R3.9]

2

これまでの取組状況について ＞①土地情報の整理、空き地バンクの制度化土地バンクへの土地価格・宅建業者の掲載[R3.11]
バンク登録地権者に価格掲載を依頼するとともに、未登録者には再度登録を依頼。
結果、登録数が430件→546件、価格掲載件数が221件に。

※公表単価相場

売買（円/坪）

うち多い価格帯

賃貸（円/月坪）

高田地区

3万～10万以上

5万～7万150～400

今泉地区

1.8万～10万以上

4万～6万90～400

3これまでの取組状況について ＞②事業者へのPR、営業活動、マッチング
新規立地企業等の支援 ／ 金融機関へのアプローチ（継続）
相談を受けている新規立地企業等について個別に協議中。
【区画整理：かさ上げ部】
ピーカンナッツ工場・店舗 →現在建設工事中、令和４年度開業予定
ホテル（ドーミーイン）建設 → R4年度着工予定
郵便局 →工事中、年度内完成予定※ほか金融機関は変化なし【区画整理：平地部】
レッドカーペットプロジェクト →継続的な植樹活動により拡大中。
フルーツパーク・ドッグラン →R3.8オープン。
平地部６次産業 →中心市街地南側平地部で ピーカンナッツ農園整備中、R4年度栽培開始【区画整理外】
ワタミオーガニックランド →令和３年３月モデルエリアオープン
音楽堂エリア工事開始。

4

これまでの取組状況について ＞②事業者へのPR、営業活動、マッチング
新聞広告[R3.3-] ／ HP広告、パンフ配布、ポスター掲示、看板設置[R3.10]
事業者、居住者等をターゲットに新聞広告を実施（R3.3-、東海新報、岩手日報、三陸新報→添付資料３）→その後数件の反応あり（移住検討者など）。
また、別途下記広報をR3.10頃から実施。
① 企業アンケート（岩手・宮城・名古屋 計約1000社、9月配布、10月集計）→前向き回答の7件には今後個別アプローチ（住宅３、飲食３、娯楽１）② 県HPへの広告掲載[R3.10-R4.3]、検索サイトの広告表示③ 東北道等SAでのパンフ配布（7カ所、11-12月）④ 仙台駅、一関駅、東京駅でのポスター掲示（11/1-14）⑤ 現地看板の設置：高田１（陸前高田IC南）、(11月-）
今泉１（R45とR340の交差付近）⑤【土地バンクHP 月別閲覧数】③4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

577474

449

631

530

5759121391④⑤5これまでの取組状況について ＞②事業者へのPR、営業活動、マッチング
土地の適切な管理：広報周知[継続]土地の暫定利用：花畑[R3.9]
土地の適切に管理いただくため、継続して区画整理ニュースで地権者に呼びかけ。
また、まちなか会が中心市街地の未利用土地２筆・約2,000㎡について、地権者の了解を得てコスモスの種子散布。暫定的な花畑利用を実験中。

まちなか会会員によるコスモス畑の除草作業の様子

6これまでの取組状況について ＞③中心市街地の魅力向上・発信
市街地の公的施設の充実[継続]【区画整理内】R3.4月
川原川・川原川公園
5月
新市庁舎
6月
職業訓練校
9月
本丸公園
※博物館は建物は完成したが展示環境の調整のため開業はR4秋を予定。

職業訓練校完成式典【区画整理外】
4月
震災遺構供用開始（パークガイド）
7月
高田松原海水浴場（震災後初）12月
復興祈念公園全体供用開始

本丸公園

川原川公園（保育所幼児が草ソリ）

7

これまでの取組状況について ＞③中心市街地の魅力向上・発信
中心市街地でのイベント開催：カワラガワぷらっと・なごやごはん@たかた[R3.10・11]
withコロナを見据えた中心市街地活性化活動[継続]復興庁土地活用ハンズオン支援（後述）を受け、土地活用につながるイベントを実施。
・カワラガワぷらっとvol.1 [R3.10.30・31] →来客約500人
・カワラガワぷらっとvol.2 [R3.11.13・14] →来客約500人
・なごやごはん＠たかた[R3.11.13～22]「ほんまるまるしぇ」「ふくふく市」等も継続して開催。その他、あかりのイベントなど。
withコロナを見据え、屋外イベント用資材等も充実。

カワラガワぷらっと

あかりイベント

ほんまるまるしぇ

なごやごはん@たかた

8これまでの取組状況について ＞③中心市街地の魅力向上・発信
市街地誘導サインの設置[R3.3]
歴史サイン設置[R3.3]、プランター設置[R3.11]若い世代の取組：誘導ブロックのPR[R3.11]① 中心市街地や今泉地区へのアクセスを円滑にするため、誘導サインを設置。（R3.3）② まちなか会も、中心市街地の震災前の記憶を伝承するために歴史サインを設置（R3.3）。また、花と緑のまちの推進のため、木製プランターを設置（R3.11）③ 若い世代の取組として、高校生がアートを活用した誘導ブロックのPRを実施（R3.11）②木製プランター①市街地誘導サイン②まちなか会・歴史サイン③高校生による誘導ブロックPR

9これまでの取組状況について ＞④推進体制の検討
友好都市と連携した土地活用（復興庁土地活用ハンズオン）[R3.9]
復興庁土地利活用ハンズオン支援が「友好都市と連携した先導的土地利活用」として採択を受け実施。
名古屋・円頓寺商店街で空き店舗活用等を行っている「ナゴノダナバンク」による土地利活用の先導的事業を支援し、事業の実現と、その後の横展開の可能性を探るもの。
対象地（案）：川原川公園周辺用地／本丸公園下用地 など※検討イメージ10