令和５年度 設計段階における三者検討会の実施状況
番号

発注機関

委託業務名

履行期間

業務概要

工区等

三者検討

検討事項及び対応方法会開催日①【施工計画】各作業の施工日数は、資料①表紙左側に記載のとおりでよいか。(施工日数は令和3年度三者検討会資料(資料②)を参考にした)→施工技術者：各作業の施工日数は問題ない。
②【施工計画】上流固定堰の掘削では、土留めが必要であるか。(資料③)→施工技術者：上流固定堰の施工においても、河川内での掘削となり、浸水すると思われるため、止水も兼ねた土留矢板が必要と考える。
③【施工計画】魚道・土砂吐きの掘削では、土留めが必要であるか。(資料④)→施工技術者：オープン掘削では、施工ヤードが無くなるため、施工ヤード確保の観点からも土留が必要と考える。
④【施工計画】3案-6年目(R5)下流固定堰の施工において、次年度施工箇所の止水壁（止水矢板）も同時に施工して問題ないか。資料①-1→施工技術者：R5年度の施工において、次年度施工箇所の止水矢板を同時施工することは可能。施工範
囲については、施工管理等もあるため、2工区（2業者）で半分ずつに分けた方が望ましいと考える。
東臼杵農林振1

興局
農村整備課
農地防災担当

令和３年度⑤【施工計画】3案-6年目(R5)下流側固定堰の施工と同時に上流側二重締切(仮設道路)の施工は可能であ

農業用河川工作物応急対策事業
粟野名地区Ｆ工区
設計委託業務R5.5.22～R5.8.12

設計業務 Ｎ＝１

延岡市

式

粟野名地区

R5.6.29

るか。資料①-1→施工技術者：施工するためには、100tクラスのクローラクレーンがあれば可能と考える。
→発注者：上流側締切については、河川中央部の仮締切が必要な年度にその都度対応していくことで考える。
⑥【施工計画】3案-7年目(R6)は2業者で工期内の施工が可能であるか。資料①-2→施工技術者：2業者での施工は可能であるが、一部、上流側固定堰と下流側固定堰の施工が重複しているため、施工はしづらいと考える。
⑦【施工計画】3案-8年目(R7)の上流部右岸側大型土のうについて、河川水の浸水を防ぐために、大型土のうの横に鋼矢板打設は必要ないか。資料①-3→施工技術者：大型土のうだけでは河川水の浸水量を減らすことはできないため、鋼矢板打設が必要と考える。
⑧【施工計画】3案-9年目(R8)の河川縦断方向の仮設道路幅員について、2業者での施工であるため幅員が狭く、施工での支障はないか。資料①-4→施工技術者：2業者が近接して施工することとなるため、現計画の仮設道路では施工に支障がある。
→設計者：意見を踏まえ、現計画よりも河川中央部に道路法線を変更する。

番号

発注機関

委託業務名

履行期間

業務概要

工区等

三者検討

検討事項及び対応方法

会開催日① 仮設計画 ※ため池整備工事における施工性や安全性を考慮した最適な仮設計画→仮設道路基礎：現地流用土を利用し設計改良厚50cmとし、なお、土質状況により改良深及び添加量は変更対応を行う。材料は含水比調整の観点から石灰とする。
→仮設道路表面：坂路部は敷砂利、平部は状況に応じて敷鉄板設置とする。
② 仮設計画 ※既設道路幅員(W=3.00m)における運搬車両の規格確認について→運搬車両規格はダンプトラック4tとし、進路入口部に倉庫があるため、道路側部水路に一部敷鉄板設置を行い、幅員W=3.00を確保する。
③ 仮設計画 ※ため池上流部への進入方式に伴う、線形(軌跡等)について→現計画で設計する。
④ 仮設計画 ※ため池上流部への進入方式に伴う、敷鉄板の配置について→道路上に一部脆弱箇所がみられ、また、降雨後の運搬等への支障も考慮し、適宜配置する。
⑤ 仮設計画 ※底樋流末工(三面張・暗渠管)の活用と底樋工に併設した水替計画について→底樋工事中は底樋下基礎から30cm下、かつ、底樋側部にポリエチレン管φ600を2本設置し、下流の三面張水路、吐口桝を併用する。
南那珂農林振2

興局
農村整備課・農村整備担当→既設底樋管φ350前にポリエチレン管φ350を設置し、洪水吐下流へ排水する。

令和４年度ため池等整備事
業(危険ため池) 七迫地区Ａ工区測量設計委託業務

R4.8.10～R5.7.26

実施設計 ため池

延岡市

１．０式

七迫地区

R5.6.30→底樋前に釜場を設け、排水ポンプを設置する。
⑥ 施工計画 ※吊上げ機種(BH・クレ－ン等)の選定について→ブロックマット等の吊上げ機種として、ラフテレーンクレーン16t、バックホウ0.45m3を使用する。
⑦ 施工計画 ※ため池下流側回転場からの施工について→下流回転場から築堤、石積ブロックを施工する。
→洪水吐から起点側区間は、減勢部(洪水吐)法線位置と堤頂部より施工を行う。※減勢部は桜ヶ丘地区工事時に施工するため、使用可能。
その他 ※土工区分及び掘削機械(バックホウ)の選定について→バックホウ0.45m3を使用する。
その他※土工区分及び底樋管の基礎処理工等について→設計強度に応じて、改良を行う。
その他 ※土工区分及び管理ボックスの基礎処理工等について→設計強度に応じて、改良を行う。

番号

発注機関

委託業務名

履行期間

業務概要

工区等

三者検討検討事項及び対応方法

会開催日① 既設水路取り壊し、土工及び水路設置における使用機械の選定について
施工対象水路横の道路の幅員が3.0mあり、土工や水路敷設に伴う作業には0.45のﾊﾞｯｸﾎｳは使用可能。既設水路の取壊工については、機械施工で対応可能と考える。土砂の搬出等は2t車、生コン車は小型車（4t）による対応と考える。
② 工事用道路の仮設計画について
宮崎県児湯農3

林振興局
農村整備課・
農村防災担当既設舗装区間から未舗装道路への進入部においては、下り勾配となっており、重機の走行性確保や路面の令和4年度ため池等整備事業(土砂崩壊)鹿野田地区Ａ工区

R4.2.14～R5.10.31

測量設計委託業務

実施設計 ため池

西都市

１．０式

鹿野田地区

養生のため敷鉄板等の仮設検討が必要。
R5.7.26 床掘後は、掘削影響幅を考慮すると、大型土のう設置等により現況幅員以上の確保ができた方がよい。河川区域で設置条件の制約により拡幅が困難であれば、現況幅員に敷鉄板を設置し、機械設置面の安定性を確保した方がよい。
③ その他仮設計画について施工期間中の通水は止めることができ、周辺流域からの流入の影響も少ないと考えられる。施工後、湧水等の現場状況に応じて対応すればよいと考える。
河川区域のため、ストックヤード等の利用は困難とのことであるが、水路設置で製品の吊り込みを行う際に、一時的にでも現況道路沿いに製品を設置できるとよい。

１ 仮設計画（大型土のう仮締切による河川水の瀬替え）→特に問題はないと考えられる。
２ 仮設計画（放水隧道内部への進入路確保方法）→特に問題はないと考えられる。
宮崎県児湯農4

林振興局
農村整備課・農村防災担当

令和5年度防災ダム整備事業
高平地区A工区 積算参考資料
作成委託業務放水隧道のコンク
R5.6.12～R5.10.31

リート補修工事
１．０式

３ 仮設計画（放水隧道内部施工時の仮設足場）
高鍋町
高平地区

R5.8.17→特に問題はないと考えられる。
４ 仮設計画（坑内照明に要する仮設電力設備）→特に問題はないと考えられる。
５ 仮設計画（放水隧道内部の湧水処理）→湧水処理パイプを50m/セットの1セットを転用して使用するのではなく、限られた工期内の施工を考慮すると2セット設けるなど検討が必要。

番号

発注機関

委託業務名

履行期間

業務概要

工区等

三者検討

検討事項及び対応方法

会開催日

１ 椎葉谷川堰堤の施工に際し、工事用道路の構築について検討したい。
→工事用道路について、坂路入り口のガードレール２本（8.0ｍ）を仮撤去し、大型土のうと盛り土と敷延岡土木事務 令和４年度 補砂メ砂 第9065

所

－1－A号 椎葉谷川（椎葉谷河川砂防課川堰堤） 公共工事三者検討

砂防担当

会業務

鉄板にて工事用道路を設置。未舗装部の表土を鋤取り、不陸整正を行う。軟弱層が厚ければ砕石で整正。
R5.8.14～R5.10.12

椎葉谷川堰堤設計

延岡市

業務

北川町

R5.8.25

河川堆積土砂を利用して工事用道路を構築し、締固めが緩い場合、敷鉄板を設置。
→バックホウは326号で台車より降ろし、その後は工事用道路を自走させる。コンクリート施工は、クレーン打設にて行う。既設コンクリート殻の数量を計上すること。砂防堰堤の空洞部は、工事受注後協議するのが良い。

１ 施工手順および年度施工量、施工手順における問題点の有無の確認①→河川内にバックホウが降りる斜路が必要ではないか。
必要性について再度検討します。
②→施工分割時の仮設鋼矢板の右岸側が高速道路橋梁橋台に近接していないか。
再度確認し、橋台に影響がないようにします。
③→鋼矢板打込方法は、どのような工法か。
地質断面図を考慮し、油圧圧入式ウォ－タ－ジェット併用で計画している。
→現段階では妥当と考えるが、施工時に転石等で打込ができない場合も考えられるため、
都城土木事務6所
河川砂防課
河川砂防担当注意が必要である。
令和４年度補砂メ砂第８－１－Ｃ号東岳川床固１ 渓流保全工詳細設計業務

東岳川床固1R4.12.7～

R5.9.29

渓流保全工
詳細設計業務都城市
山之口町④→矢板施工時の高速道路橋梁桁下高を考慮した断面図を作成してほしい。
R5.9.22

矢板施工時の断面図を作成します。
２ 仮設水替工における問題点の有無の確認→左岸側HPφ1000及び右岸側HPφ1000の仮設水替はどうなるのか。
左岸側HPφ1000は仮設水替工φ1000に桝でつなぐ計画です。
右岸側HPφ1000は既設床固工より上流へ流す計画です。
３ 床掘時の湧水処理方法について→水量が多いことが予想されるので排水ポンプの検討をしたほうがよい。
排水ポンプを検討します。