イクシスガス・コンデンセート田

特集1：イクシスLNGプロジェクト
WA-285-P
WA-37-R

Ichthys
LNG Project

イクシスLNGプロジェクトの経緯
当社は、オーストラリア連邦政府の公開

現 在は 2011 年 第 4 四 半 期の最 終 投

入札において、WA-285-P 鉱区（西オー資 決 定に向けて、基 本 設 計 作 業 、政 府

イクシス

ストラリア州キンバリー 地 区の沖 合 約

許認可の取得、LNG のマーケティング

LNG

200km ）の入札に参加し、1998 年 8月に活動、ファイナンスなどを進めています。 プロジェクト

同鉱区の探鉱権を取得しました。2000

最終投資決定後、陸上と海上生産施設

年 3月から第一次掘削キャンペーンとしの詳細設計、機器調達、プラント等の建て試 掘 井 3 坑を掘 削し、ガス・コンデン設を行い、2016 年第 4 四半期に生産開セートを発見しました。その後の三次元始を予定しています。

地震探鉱作業や、2003 年から実施した日本企業初の巨大LNGプロジェクトの操業主体（オペレーター）として、2011年第4四半期に最終投資決定、2016年第4四半期に生産開始へ。

10km

ダーウィン事務所

AUSTRALIA

パース事務所なお、イクシスプロジェクトは、長期に3 坑の第 二 次 掘 削キャンペーンにてガわたりオーストラリア経済の発展に貢献

ス・コンデンセートの広がりを確認し、さするプロジェクトであるとして2006 年 8

らに 2007 年から2 坑井を掘削していま月にオーストラリア連邦産業観光資源す。
これらの作業によって商業開発に十大臣により主要促進プロジェクトとして分なガス・コンデンセートの可採埋蔵量認定されています。

を確認しています。

「イクシス」という名称は、古代ギリ
シャ語で「魚」という意味で、鉱区プロジェクトの概況の近隣で古代魚の化石が多く発見されていることに由来します。

環境影響調査と地域貢献
当社は、連邦政府、西オーストラリア政政府のそれぞれの環境担当大臣から環府および北部準州政府をはじめとする境影響評価報告書に基づきイクシスプ

オーストラリアの関係者やプロジェクトロジェクトの実施に対する承認（環境許関係者の方々の理解と協力を得ながら、認可）を得ています。

イクシスプロジェクトを予定通り立ち上げるために努力をしています。

当社が手がける2 つの大型 LNGプロジェクトのひとつ「イクシス」― 2000 年に西オーストラリアの沖合約 200km の海域で、当社が発見した大規模なガス・コンデンセート田です。今後、海上生産施設、約 889km のガスパイプライン、陸上天然ガス液化プラントを建設し、2016 年第 4 四半期に生産を開始する予定です。
生産量（予定）LNG 年間 840 万トン
L P G 年間 160 万トン
コンデンセート 日量約 10 万バレル（ピーク時）

最終投資決定（ FID ）予定 2011 年第 4 四半期

イクシスプロジェクトの推進にあたって、環境影響評価報告書（英文）

環境影響調査について

地域とのコミュニケーションや先住民のhttp://www.inpex.com.au/

当社はイクシスプロジェクトの環境への方々との相互理解の構築は大変重要で影響に関して、同プロジェクトの海上生す。当社を信頼される企業市民として認産施設、海底パイプライン、および天然めていただくために、できる限り関係地ガス液化プラント建設予定地（北部準州域の方々とコミュニケーションを深めるのダーウィン近郊）のそれぞれについて、努力を重ねています。

オーストラリア連邦政府および北部準州

具体的には、北部準州のダーウィンに政府が策定したガイドラインに沿って環おいて、先住民などの青年層に対し職業境への影響を数年にわたり調査していま訓練の場を提供し、就業機会を高めるこす。
この調査結果等を取りまとめた報告とを目的としたララキア職業訓練校の建書を2010 年 4 月に両政府に対して提出

設費用として、約 200 万豪ドルの資金援済みで、同年 7月から9月に一般公開（パ助を行っています。同校は2011 年 4月にブリックレビュー）され、天然ガス液化プ開校し、現在約 300 名の生徒が職業訓練を受けています。そのほか、
クイーンズ生産開始予定

2016 年第 4 四半期

ラントの建設予定地であるダーウィン地

権益比率

当社 76% 、TOTAL 24%

域を中心とした様々なステークホルダー

ランド州の洪水への義援金の提供など

作業状況

開発準備作業中から意見が寄せられました。その後 2011

を行っています。

海上リグにて年 6月までに、連邦政府および北部準州

040開発地区への支援活動

国際石油開発帝石株式会社 アニュアルレポート2011

にてご覧いただけます。

ララキア職業訓練校

ララキア職業訓練校の生徒と当社黒田会長

国際石油開発帝石株式会社 アニュアルレポート2011041

特集 1：イクシスLNGプロジェクト
開発コンセプトの全体像

海上生産施設

陸上施設
FPSO

天然ガスとコンデンセートに分離処理する沖合・生産処

CPFからコンデンセートを受け入れ、貯・出荷（日量蔵（貯蔵能力120 万バレル）85,000バレル（ピーク））を行います。一部の天然ガスは昇圧しCPFへ戻します。

理施設（CPF : Central Processing Facility）と、コンデンセートの貯蔵・出荷を行う浮遊式貯蔵出荷船（ FPSO:

Floating Production Storage & Ofﬂoading）で構成

開発コンセプトの概要
LNG 年間 840 万トン

天然ガス液化プラントや陸上貯蔵施設で構成されます。
ダーウィン市内から湾をはさんコンデンセート 日量約 10 万バレル（ピーク）生産量だブライディン・ポイントに建設予定です。
■LNG年間840万トンされます。

■LPG年間160万トン■コンデンセート日量85,000バレル（ピーク）■コンデンセート日量15,000バレル（ピーク）CPF
開発井、フレキシブル・ライザー経由で送られた生産物をガスとコンデンセートに分離処理します。

LPG 年間 160 万トン
開発井（海底仕上げ）

Brewster 部層 30 坑、Plover 層 20 坑

ガス層深度

約 3,900m 〜 4,600m

海底生産施設フローライン、フレキシブル・ライザーなど

海上生産施設CPF ＋ FPSO

海底パイプライン

42"パイプライン約 889kmの敷設

陸上施設（ダーウィン）

LPG 、LNG 、コンデンセートを生産、貯蔵、出荷
LNGタンク：2 165,000m 3

C3タンク：1 85,000m 3

C4タンク：1 60,000m 3

陸上貯蔵施設コンデンセート：2 60,000m 3
天然ガス

生産物コンデンセート

100km

200km

天然ガス液化プラント
パイプラインを通じて運ばれた天然ガスからコンデンセートとLPG を抽出し、残る天然ガスを2 系列の液化施設でマイナ
ス162℃に冷却し液化します。LNG 年間840 万トン、LPG 年間 160 万トン、コンデンセート日量 15,000 バレル（ピーク）を出荷します。

フレキシブル・ライザー
海底からCPF へ生産物を輸送するためのパイプです。

水深

プロジェクトの概況

天然ガス（昇圧しCPFへ戻す）

生産物

イクシス

約889km

WA-37R / WA-285P

ダーウィン市

チモール海
北部準州

250m
程度
イクシスガス・コンデンセート田の位置
・西豪州北西大陸棚沖合ブラウズ堆積盆

開発井フローライン・西オーストラリア州の沖合約 200km

鉱区面積

ガス・エクスポートパイプライン

ドリルセンター海底に設置し、複数の開発井を接続する設備です。

ダーウィン市街（当社ダーウィン事務所）

・WA-37-R 鉱区：913km 2
・WA-285-P 鉱区：1,161km 2CPFからダーウィンの陸上天然ガス液化プラントに至る42"の天然ガスパイプライン。
敷設ルートの水深は最大約 250m 、パイプラインの全長は約889kmです。

ウィッカム・ポイント（Darwin LNG）

水深

チモール海・鉱区の水深：170 〜 340m

ブライディン・ポイント（陸上施設の建設予定地）

・海上生産施設の水深：250m 程度

ミドルアーム半島

プロジェクト経緯
1998 年

042

2000 年〜 2001 年

2003 年〜 2004 年

2007 年〜 2008 年

2009 年〜 2011 年

公開入札に応札、取得

第一次掘削キャンペーン

第二次掘削キャンペーン

可採埋蔵量評価

開発準備作業▶1997 年 3 月に行われたオーストラリア連邦政府の公開入札鉱区に参加し、WA-285-P 鉱区を応札・取得。

▶第一次掘削キャンペーンとして3 坑の試掘を行い、いずれの坑井においてもガス・コンデンセートの胚胎を確認。
▶三次元地震探鉱データ取得・処理・解釈作業を実施。

▶埋 蔵 量 検 証 のため 、第 二 次 掘 削キャンペーンとして試 探 掘 井 3 坑を掘削することにより、貯留岩の広がりおよびガス・コンデンセートの胚胎を確認。

▶2 坑井を掘削し、イクシス・ガスコンデンセートプールの広がりを確認。

▶ 2 0 0 9 年 、陸 上 天 然ガス液化プラントの基本設計（ FEED ）作業、沖合生産施設およびパイプラインの FEED 作業を開始。

国際石油開発帝石株式会社 アニュアルレポート2011

今後
政府許認可
▶2010年11月、CPFのEPC入札作業開始。
▶ 2010 年 12 月、天 然ガス液 化プラントのEPC 準備作業開始。
▶2011 年 3 月、天然ガス液化プラントのエンジニアリング作業終了。EPC 準備作業中。海上生産施設のエンジニアリング作業継続中。

▶2010年7月〜9月、環境影響評価報告のパブリックレビューを実施。
書（EIS）
パブリックレビュー時のコ▶2011年4月、メントを踏まえ追加レポート（サプリメント）を政府へ提出。
▶2011年、北部準州政府（5月）、連邦政より環境承認を取得。
府（6月）▶ 2 0 1 1 年 4 月、鉱区開発計画書（ FDP ）および生産ライセンス申請書を政府に提出。

▶2011 年第 4 四半期：最終投資決定（ FID ）▶2016 年第 4 四半期：生産開始

国際石油開発帝石株式会社 アニュアルレポート2011043