–超高層建築物等の性能評価–

GBRC最新情報Vol.53 2023.7.28 （1/3）（一財）日本建築総合試験所 建築確認評定センター 性能評定課【お知らせ】大臣認定までのスケジュールの目安と各段階での必要書類
平素より大変お世話になっております。今回のメールサービスは、大臣認定申請手続きをより円滑に進めていただくために、改めて、大臣認定書交付までのスケジュールの目安と、各段階でご用意いただく書類をご案内いたします。

標準コース

３週間～１か月

１か月

１週間

事
前
相談

必要書
類性能評
価
申請

受付
委
員
会

①委員会での説明資料(PPT)（以下②～⑥PDF）②委員会での説明資料③性能評価申請書（写）④別添（別添の表、構造図）⑤別表⑥概要書一式

※
事
前
質疑部
会

計算書
ご提出（以下全てPDF）①性能評価経過報
告書（事前質疑の回答を含む）②追加検討一覧表、追加検討書③追加資料一覧表、追加資料

・委員会提出図書チェックリスト
・時刻歴応答解析建築物性能評価チェックリスト
・整合性確認用資料：電算（略軸・略伏）・意匠図
（一般図）

報
告委
員会

決裁
資料
ご提出

①委員会での説明資料(PPT)（以下②～⑩PDF）②委員会での説明資料③性能評価申請書（写）④別添（別添の表、構造図）⑤別表・付表⑥概要書一式⑦追加検討一覧表、追加検討書⑧追加資料一覧表、追加資料⑨正誤表⑩受付委員会及び部会の性能評
価経過報告書

２か月程度

１週間

決裁
資料
修
正連
絡

認
定
申
請
図
書
ご提出性能評
価書
発行

大臣
認
定
申
請

【決裁資料・認定申請図書】（以下全てPDF）＜ファイル名＞
5.案件名_パース・配置図
7-1.案件名_別添
7-2.案件名_別添構造図
8.案件名_別表
10.案件名_概要書
14.案件名_議事録※GBRCでは担当委員による事前質疑をお届けし、円滑な部会運営に取り組んでいます。

大臣
認定

–超高層建築物等の性能評価–

GBRC最新情報Vol.53 2023.7.28 （2/3）（一財）日本建築総合試験所 建築確認評定センター 性能評定課【お知らせ】大臣認定までのスケジュールの目安と各段階での必要書類
高さ60m以下の免震・制震建築物は、受付委員会を省略し、下記のスケジュールで進めることが出来ます。受付は随時行っておりますので、受付委員会への出席が不要なため、時間の節約が出来ます。

中低層コース

３週間～１か月

３週間～１か月
第１回部会

事
前
相談

必要書
類性能評
価
申請

１週間

１週間前に受付

受付（以下全てPDF）①性能評価申請書（写）②別添（別添の表、構造図）③別表④概要書一式

※
事
前
質疑部会

計算書
ご提出（以下全てPDF）①性能評価経過報
告書（事前質疑の回答を含む）②追加検討一覧表、追加検討書③追加資料一覧表、追加資料

・委員会提出図書チェックリスト
・時刻歴応答解析建築物性能評価チェックリスト
・整合性確認用資料：電算（略軸・略伏）・意匠図
（一般図）

報
告委
員
会

決裁
資料
ご
提出

２か月程度

１週間

決裁
資料
修正連
絡

①委員会での説明資料(PPT)（以下②～⑩PDF）②委員会での説明資料③性能評価申請書（写）④別添（別添の表、構造図）⑤別表・付表⑥概要書一式⑦追加検討一覧表、追加検討書⑧追加資料一覧表、追加資料⑨正誤表⑩部会の性能評価経過報告書

認
定
申
請
図書
ご
提出性能評
価書
発行

大臣
認定
申
請

【決裁資料・認定申請図書】（以下全てPDF）＜ファイル名＞
5.案件名_パース・配置図
7-1.案件名_別添
7-2.案件名_別添構造図8.案件名_別表10.案件名_概要書
14.案件名_議事録※GBRCでは担当委員による事前質疑をお届けし、円滑な部会運営に取り組んでいます。

大臣
認定

–超高層建築物等の性能評価–

GBRC最新情報（一財）日本建築総合試験所 建築確認評定センター 性能評定課【お知らせ】よくある指摘チェックリスト【認定情報】審査期間●認定審査期間の実績(2023.4月～6月)（性能評価期間は含みません）
今年度になってから申請を行った案件については、現状、通常の＋0.5か月程度のお時間を要しています。

標準期間※1

実績

各種書類の記載における注意事項をチェックリストにしました。申請前の事前チェックにご活用ください。
□ 別添書式は申請する建築物用の書式である。
□ 別添の記載内容は性能評価申請書と整合している。
□ 件名

新規（特定天井あり※2）

2ヶ月
2.5ヶ月

41※3,49～66日 （2ヶ月程度）
－計画変更

1.5ヶ月

□

：性能評価対象部分のみの面積になっている□ 地盤（土質）：土質及びN 値は工学的基盤まで記載している：工学的基盤面下のせん断波速度 Vs、N 値、土質も記載している

2ヶ月

－

1.0ヶ月

44～49,71※5日（1.5ヶ月程度）：使用している材料はすべて記載している□ 免震クリアランス：維持管理値を記載している
□ その他

計画変更
（特定天井あり※2）：記載漏れが無く概要書とも整合している□ 建築・延べ面積 ：意匠図と整合している□ 免震材料

48,75※4日（1.5ヶ月程度）：「〇〇工事」という名称にしない□ 申請者・設計者 ：個人の名前の記載はない
□ 用途

新規

Vol.53 2023.7.28 （3/3）：別添に記載している内容・数値は全て概要書で確認できる：大臣認定を受けている使用材料は認定番号を明記している□ 別添構造図の記載内容は別添・別表・概要書と整合している。
□ 図枠に会社名や設計者名の記載をしていない

軽微な変更□ 案件名が性能評価申請書と整合している□ 免震・制震材料の（ばらつきを含む）特性値を記載している

軽微な変更（特定天井あり※2）
※1
※2
※3
※4
※5

1.5ヶ月

－－は該当期間内での実績なしを示す
標準期間は認定申請～認定書交付までの標準日数を表しています。
特定天井がある場合は「通常の審査期間 + 0.5ヶ月」を目安としてください。
前年度の申請案件であったこと、比較的小規模な計画であったことから、通常より早く41日で交付されました。
複数棟の申請を行った案件だったため、75日で交付されました。
全館避難安全性能に係る構造方法と同時に申請を行った案件だったた
め、71日で交付されました。

□ 使用材料や部材の認定番号、評定番号が記載され、評定書・認定書の写しが添付されている□ 別表の記載内容は別添・概要書等と整合している。
□ 検討結果のページを記載している□ 検討結果には応答値とクライテリアを具体的数値を挙げて記載している□ 積雪荷重：「特定緩勾配屋根の割増係数α」について記載している□ あらかじめの検討、追加検討、追加資料の記載している項目を漏れなく記載している□ 付表1：応答結果は各検討の最大値の値を記載している□ 付表2：固有周期を各方向で1次～3次まで記載している□ 付表3：維持管理について、体制、点検時期、検査項目等記載している□ 付表3：維持管理概要は別添構造図や概要書とも整合している□ 付表4：長周期地震動による家具の転倒・移動防止対策に対する設計上の措置を記載している【編集後記】

発行者：一般財団法人 日本建築総合試験所
今年7月より性能評定課に配属となりました木村と申します。うどんで有名な香川県からやってきました！
建築確認評定センター 性能評定課
大阪での生活にも徐々に慣れてきましたが、梅田駅はまだ迷ってしまいます...
担当：甲谷、川上、尻無濵、木村いち早く業務にも大阪にも慣れられるよう、精一杯努めてまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。
TEL：080(8303)3867 FAX：06(6966)7680
E-mail：seinou@gbrc.or.jp