鉾 田 ・ 大 洗 広 域 事 務 組 合
新 ご み 処 理 施 設 整 備 ・ 運 営 事 業
実 施 方 針 に 関 す る 質 問 へ の 回 答

令和５年４月12日

鉾田・大洗広域事務組合

様式第1号(1) 実施方針に関する質問
14

総質問数
No1頁

2

大項目 中項目 小項目

第1章

1

項目名

内容

問
回答

（6）

エにて、入札書および技術提案書提出が令和5年9月中旬と記載されており、第2章2（1）には令和5年9月上旬に入札書及⑤
入札提出書類の提出期限は入札公告時に入札説明書事業スケジュー び提案書の受付と記載されております。これは、令和5年9月等で公表します。
上旬から入札書および提案書の受付を開始し、令和5年9月中ル旬が提出期限となると理解してよろしいでしょうか。

23

第1章

1

（6）

ウ（ア）にて運営事業者が防災管理業務を行うことと記載されておりますが、本施設を災害時の避難所として利用するこ⑥
現時点、本施設を避難所として利用することは考え本事業の対象と とを想定されており、避難者受け入れ時は、組合様が主体とていません。
なる業務範囲 なり、運営事業者が補助的な役割を担うと考えてよろしいでしょうか。

33

第1章

1（6）

組合事務室で使用されれる事務机・椅子・ロッカー・冷蔵⑦
組合等が実施す 庫・TV・食器棚などの什器備品の設置は、事業者の業務範囲 入札公告時に入札説明書等で公表します。
ですか。
る業務範囲

4

4

実施方
針に関する質問への回答

1(6)⑧
事業者の収入物価変動に関する事項ですが、昨今の社会情勢の変化から様々な物価が高騰し、建設材料も影響を受けています。これからも気候変動、ロシアのウクライナ侵攻、北朝鮮情勢など基本的にはお見込みのとおりですが、入札公告時に物価への影響は続くことが予想されます。提案時から竣工ま入札説明書等にて示します。
で4年半掛ることから、こうした物価変動に関する見直し確認については、運営・維持管理業務に限らず、必要に応じた対応がなされると解釈してよろしいか。

53第1章

1(6)

事業の内容

予見できない建設廃棄物や土壌汚染等が発生した場合、工発生した事象により、組合との協議のうえ決定しま期・処分費用等について協議・精算いただけるものと考えてす。
よろしいでしょうか。

65第2章

2（1）

3

カの受注実績は、共同企業体構成員としての元請実績を含む①
建築物の設計･建 という理解でよろしいでしょうか。その場合、共同企業体へ 前段：お見込みのとおりです。
（2）
設を行う者の要 の出資比率の下限（○％以上出資した実績のみ認める）はご 後段：出資比率の下限は設けていません。
ざいますでしょうか。
件

78第2章

事業者の募集・ 入札公告から提案書提出までの期間を鑑み、事前検討のた入札公告前に現地見学・調査の実施は不可です。
選定スケジュー め、入札公告前に事業予定地および周辺の現地見学・調査を なお、入札公告から参加表明書の提出まで現地見学実施させていただくことは可能でしょうか。
ル会を設けています。

No頁

大項目 中項目 小項目

項目名

内容

回答
前段：お見込みのとおりです。
後段：保安林面積が造成範囲外のみで35％を満たさなかった場合、建設事業者側が35％になるように植樹してください。詳細は入札公告時に入札説明書等にて示します。

813第4章1(3)

都市計画事項

保安林について、造成範囲内は伐採され、造成範囲外は残置される計画でよろしいでしょうか。
また、保安林面積が造成範囲外のみで35％を満たさなかった
場合は造成事業者が建設事業者側へ植樹範囲について確認を行った上で、造成事業者が造成範囲内に植樹される計画と考えてよろしいでしょうか。

913

第4章

2（1）

処理対象物

し尿汚泥は大洗、鉾田、水戸クリーンセンターし尿
し尿汚泥とあるが、どのような物か。それに対応する専用の処理施設からの脱水汚泥をいいます。通常ごみとの施しが必要かご提示願います。
混焼を想定しています。

1022

別紙2

リスク分担表共通

物価変動リスク

本施設の供用開始前のインフレ・デフレとは、No.4を意味す お見込みのとおりですが、入札公告時に入札説明書ると解釈してよろしいか。
等で公表します。

1122

別紙2

リ ス ク 共通
分担表 注2）

物価変動リスク

物価変動についての「一定程度までの変動」の一定程度の基お見込みのとおりです。
準は、具体的に入札説明書に記載されるのでしょうか。

1222

別紙2

リ ス ク 共通
分担表 注3）

費用負担についての「一定程度までは事業者が負担し」の一不可抗力リスク 定程度の基準は、具体的に入札説明書に記載されるのでしょ お見込みのとおりです。
うか。

23

基本的には計画ごみ質の範囲内の変動リスクは事業者負担となり、範囲外の変動リスクは組合様負担と理解しておりま
ご質問にある条件の場合であっても、基本的には計リ ス ク 運 営 段 受入廃棄物の質 す。ごみ質に著しい変動があった場合はご協議いただけると別紙2
画ごみ質の範囲内の変動リスクは事業者負担となり分担表 階の変動リスク の記載ですが、計画ごみ質範囲内であっても著しい偏りがます。
あった場合はご協議いただけるとの理解でよろしいでしょうか。

23

ごみ量、ごみ質の変動に伴う売電収入の減少リスクについて従分担が事業者となっておりますが何を負担するご想定で事業者の事由により、提案時の売電量から大きく減
リ ス ク 運 営 段 売電収入変動リしょうか。売電量増加の利益は全て組合様に帰属するため、 少した場合は、事業者の負担により改善するか、減
別紙2
分担表 階
スク
事業者に瑕疵がない限り売電量減少の負担も全て組合様に額措置も考えられます。
負っていただきたく考えております。

13

14

(2)

実施方針に対する意見
5

総意見数
No

1頁

1

大項目 中項目 小項目

第1章

1（6）

項目名

事業概要

問

内容
施設名称はエネルギー回収型廃棄物処理施設とマテリアルリ
便宜的に略称を設け、短く表記することを目的としサイクル推進施設とありますが、前者を工場棟、後者をリサているのであれば事業者側で略称をつけることを可イクル棟と呼ぶなど略称を付けて頂けませんか。他に管理とします。
棟・計量棟・駐車場・洗車場などがあります。

222

別紙2

リスク分担表共通

本施設の設置そのものに対する住民反対運動等以外は事業者負担となっておりますが、事業者が要求水準に則った調査・契約協議時に、具体的な事例を提示していただけれ近隣対応リスク 設計・工事・維持管理・運営に関わる住民反対運動、訴訟にば、協議に応じます。
ついては組合様の負担としていただきますようお願いいたします。

3

22

別紙2

リスク分担表共通

全て事業者の負担となっておりますが、事業者に瑕疵が無第三者賠償リス
契約協議時に、具体的な事例を提示していただけれ
く、要求水準に則った調査、建設、運営を行っている限りはクば、協議に応じます。
組合様の負担としていただきますようお願いいたします。

22

実施方
針に関
リスク 建設段
する質分担表階問への回答工事費増大リスク、工事遅延リスク、一般的損害リスク、施設損傷リスクにおいて事業者負担となっているリスクの内容 契約協議時に、具体的な事例を提示していただけれが発生した際、事業者に瑕疵が無い場合においては組合様の ば、協議に応じます。
負担としていただきますようお願いいたします。

4523

別紙2

発電量は、ごみ質・ごみ量両方に影響を受けますが、ごみ質・ごみ量の複合的な変動については事業者でコントロール
リスク 運営段 売電収入変動リ
契約協議時に、具体的な事例を提示していただけれできるものではなく、計画ごみ質・計画ごみ量の範囲であっ分担表階スクば、協議に応じます。ても組合様のみ負担とし、事業者の負担を無しとしていただ
きますようお願いいたします。