岩沢北部地区審議会委員選挙特集

飯能市土地区画整理事業ニュース
平成２２年４月１４日号

岩沢北部土地区画整理審議会委員選挙について、次のとおり立候補の届け出がありましたのでお知らせします。立候補者が選挙すべき委員の数を超えなかったため、５月に予定していた審議会委員選挙は行ないません。
※立候補届出期間 平成２２年３月３０日（火）～４月８日（木）◆ 岩沢北部土地区画整理審議会委員選挙立候補者（届出順、敬称略）
１ 宅地の所有者が選挙する委員の候補者（選挙すべき委員数：７人）
氏

番号

１
２
３
４
５
６
７

かす

や

名
やす

谷

うち

ぬま

わた

ぬき

しげ

惠

夫
ひろ

内
綿
あめ

靖

お

粕

夫
きよし

沼
貫

清

雨

間

ま

やす

みや

おか

ゆき

宮
あさ

岡

保
幸

浅

野

の

むつ

えの

もと

とし

榎

本

睦
敏

お

弘
お

雄
み

已
お

男

２ 宅地の借地権者が選挙する委員の候補者（選挙すべき委員の数：１人）
立候補者なし※ 届出期間内に立候補はありませんでしたので、任期満了（平成２７年６月）まで欠員となります。

◆審議会委員選挙の投票は行いません
審議会委員選挙につきましては、候補者の数が選挙すべき委員の数を超えなかったた
め、５月１６日（日）に予定していた選挙の投票は行いません。上記立候補者については５月
１７日、当選人の公告及び通知をもって審議会委員となります。
編 集 発 行
飯能市土地区画整理事務所
TEL 042－973－8682
FAX 042－972－1242

昨年度に引続き、区画整理を継続して行う区域（地区界）を確定させるた
め、立会いを予定しています。該当する土地所有者の皆様には、立会い日程
等をあらかじめ通知させていただきますのでご協力をお願いします。
なお、立会いは主に、区域（地区界）に接する道路・水路などの官民境界
及び民地境界となります。

区画整理事業を継続する区域において建築行為等を行う場合は、これま
でどおり土地区画整理法第７６条に基づく許可申請が必要です。ただし、今回の見直しにより新たに換地設計を行うことになりますので、換地設計（案）が作成されるまでの期間は、原則として許可申請の受付ができないことになります。
権利者の皆様には大変ご迷惑をおかけすることになりますが、ご承知おきくださいますようお願いいたします。

区画整理事業から除外された区域において建築行為等を行う場合は、地区計画による制限を受けることになります。また、都市計画道路予定地での建築行為などについても、都市計画法に基づく建築制限を受けることになります。
※建築などを検討されている方は、必ず計画を具体化する前に都市計画課（本庁舎２階）、または土地区画整理事務所にご相談ください。

★ お 問 合 せ 先 ★
飯能市土地区画整理事務所
電 話 ０４２－９７３－８６８２

飯能市土地区画整理事業ニュース
平成２2 年 4 月２０日号 （笠縫地区・双柳南部地区 合併号）

～笠縫地区、双柳南部地区の進捗状況及び今後の予定や方針についてお知らせします～
権利者の皆様におかれましては、日頃より市政及び土地区画整理事業に対し、多大なるご理解、ご協力を賜り感謝申し上げます。
さて、今回の「土地区画整理事業ニュース」では、平成 22 年 3 月 31 日現在の笠縫地区及び双柳南部地区における事業進捗の状況や、平成 22 年度の事業展開などについてお知らせいたします。

§ 笠縫地区 §【進捗状況について】（昭和 63 年事業開始）

・仮換地指定率

９３．9％

・使用収益開始率

５６．０％

・建物移転済戸数

６82 戸／８５１戸・建物移転率

８０．1％となっております。

【平成２１年度事業について】
平成 21 年度は 5 箇所の工事を実施し、予定どおり完了することができました。
ご協力頂きました皆様に、厚く御礼を申し上げると共に、引き続いてのご協力をお願いいたします。
【前】《９－６号線

施工の様子》【後】

【平成２2 年度の事業内容について】
笠縫地区においては、地区の東西・南北方向に計画されております幹線道路の整備を中心に、事業の進捗を図っていきたいと考えておりますが、平成２２年度の事
業につましては、これに関連した移転の交渉等を行ってまいりますので、地権者の皆様のご協力をお願いいたします。本年度は１６戸の移転と６箇所の工事を予定しております。
《国道２９９号から南に見た双柳岩沢線》《雨水放流施設予定地（笠縫）》【雨水排水の推進について】
事業の進捗に伴い降雨時の雨水流出量の増加に対応するため、各箇所に小さな調整池や浸透井戸、また道路排水について浸透式にするなどの対策を講じてきました。
今年度より、当事業地内から流出する雨水を入間川に放流するための工事に着手します。

§ 双柳南部地区 §【進捗状況について】（平成 4 年事業開始）

・仮換地指定率

５９．９％

・使用収益開始率

３４．６％

・建物移転済戸数

１０２戸／６７９戸・建物移転率

１５．０％となっております。

【平成２１年度事業について】
平成２１年度は３箇所の工事を実施し、予定通り完了することができました。ご協力頂きました皆様に、厚く御礼を申し上げると共に、引き続いてのご協力をお願
いいたします。
【前】《東原巽原線

施工の様子》【後】【平成２2 年度の事業予定について】
阿須小久保線（双柳工区）及び東飯能駅東口駅前通り線の完成に伴い、当地区においては阿須小久保線及び東原巽原線の整備が急務となっています。このため平成
２２年度は、これらの整備に向けた工事や移転を中心に進めてまいりますので、ご協力をお願いいたします。
《阿須小久保線の様子》《東原巽原線の様子》

【新光地区下水道の整備について】
新光地区の下水道工事に着手いた《新光地区下水道整備予定場所》

します。地権者の皆様のご協力にお礼を申し上げるとともに、今後のご協力をお願いいたします。
【私設下水道に関する報告】
私設下水道組合「きよし会」の下水道施設が飯能市に採納され、平成２２年度から区画整理事務所で管理することとなりました。今後は、この施設に関するお問い合わせ等は、
区画整理事務所までお願いいたします。
土地区画整理事務所からのお願い○建築行為（開発行為）を行う際はご注意願います
土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。
また宅地の造成高、歩道計画のある道路からの出入り口の位置等、工事施工時のトラブルを回避するため、事前確認を必ず行っていただきますようご協力をお願いいたします。
○委任状が必要です
土地区画整理事業に伴う権利関係や清算金等の調査に関しては、土地所有者の方のみに説明させて頂いております。代理の方は、土地所有者の方からの委任状が必要となりますので、ご注意ください。
○電柱移設へのご協力について
土地区画整理事業では、建物移転の際に建物以外に電柱などの移転も同時に行われますが、移転先での電柱の受入れに関しては、皆様方のご協力が必要となります。
電気・電話については、日常生活の中で欠かす事のできない施設でありますので、移転時における電柱の設置については、関係する皆様方のご理解、ご協力をいただ
きますよう、よろしくお願いいたします。
編集発行

飯能市土地区画整理事務所

住所

飯能市大字笠縫１１２-１

電話

０４２-９７３－８６８２

E メール

kukaku@city.hanno.saitama.jp

笠縫 土地 区画整理事 業 位 置 図

13‑1

￨
1兜

ノ
８み

︲
︐
５
ヽ︲
印
ミ

20

ン

凡

例

平 成 2 2 年 度 道 路 工事 予定 箇所‐

平成 2 2 年 度 下 水 道 工亭 予 定箇 所 物

双柳 南 部 土 地 区画 整 理 事 業 位 置 図

くヽ

圏腰
赳

凡

傷

平成 22年度 道 路工事 予定箇所

平成 22年度 下 水道工亭予 定箇所‐

飯能市土地区画整理事業ニュース

平成 22 年５月１日号(岩沢北部・岩沢南部地区合併号）

岩沢地区の土地区画整理事業も皆様方のご～トピックス～
・個別説明会の開催
・平成２２年度の事業内容
・阿須小久保線関連
・除外区域の整備方針等協力により、昨年の７月に事業計画の変更認可を取得し、新たなまちづくりをスタートすることができました。
今後は、早期にまちづくりが完了できますよ
う皆様方の更なるご協力をお願いします。

仮換地（案）の個別説明会を開催します

事業計画の変更認可後、市では区画整理の基本であります仮換地（案）の作成に着手し、この度、皆様方にお示しする運びとなりました。
個別説明会の日程は下記のとおりです。
主な説明内容は、仮換地（案）(位置、形状、概略の地積及び減歩率等)などを予定しています。また、説明会の詳細については、改めて権利者の方〄に直接ご通知させていただきます。
【岩沢北部地区】
開催日

平成 22 年５月１７日（月）から会 場

旧岩沢北部土地区画整理事務所【岩沢南部地区】
開催日

平成 22 年６月１０日（木）から会

旧岩沢北部土地区画整理事務所

場

区画整理評価員会・区画整理審議会を開催しました
岩沢北部評価員会
3 月 17 日（水） ・

4 月 19 日（月）岩沢南部評価員会
3 月 17 日（水）・4 月 19 日（月）主な内容は、土地評価基準の見直しに関することについて、ご審議をいただきました。

岩沢南部土地区画整理審議会

3 月２４日（水）・4 月２３日（金）岩沢北部土地区画整理審議会

3 月２４日（水）・4 月２６日（月）主な内容は、換地設計基準の見直しに関すること、換地設計に関する見直し方
針及び仮換地（案）などについてご審議をいただきました。
《 区画整理 》

平成２2 年度の事業内容について今年度においては、仮換地（案）の個別説明会を開
催し、権利者の皆様から合意形成を得ながら、地区の一部について仮換地指定を予定しています。また、昨年度に引続き地区界測量に関する現場作業を実施し、今年度で完了させた
いと考えています。地区界に関係する権利者の皆様方には、改めて立会い等のご依頼をさせていただきますので、ご協力をよろしくお願いします。
《

下水道関係 》
岩沢北部地区においては、西武池袋線元加治４号踏切より東側部分、岩沢南部

地区では、前原市営住宅の東側部分についてそれぞれ整備を予定しています。また、加治東学童保育所の隣に建設予定の岩沢汚水中継ポンプ場については、今年
度より建設工事を実施します。
なお、今年度の整備を予定している箇所については次のとおりです。
【岩沢北部地区】【岩沢南部地区】

下水道工事の期間中は、騒音や通行に関し、住民の方〄へご迷惑をお掛けすることになりますが、何卒ご理解ご協力をよろしくお願いします。
また、工事中の迂回路等に関する情報は改めてお知らせします。

阿須小久保線関連
阿須小久保線においては、阿岩橋を西側（上流側）に線形を変更する都市計画道路の変更認可を昨年の 10 月に取得しました。
現在は、阿須工区の阿岩橋、入間川河川において橋の基礎となる橋台部分の工事を実施し、平成 23 年度を目途に阿岩橋の完成を目指しています。
岩沢南部地区においては、この都市計画道路の変更を受け、事業計画の変更について埼玉県と協議を行っています。
【阿岩橋を望む】【西武線北側から望む】

除外区域の整備方針等について
岩沢地区の整備については、区画整理継続区域及び除外区域において、一部を除
いて概ね２０年間で整備を進めます。特に除外区域においては、区画整理による整備手法とは異なりますが、わかりやすく迅速な対応を心掛けてまいりますのでよろしくお願いします。
今回は、整備方針の概要についてお知らせします。
【都市計画道路】
・特に整備効果の高い阿須小久保線及び双柳岩沢線の一部に着手し、その他の路線は優先順位を定め順次事業に着手します。

・都市計画道路に係る建築行為等については、都市計画法の制限がかかります。
・都市計画道路の用地取得については、事業の推進を図る上で積極的に進めてまいります。なお、用地に関するご相談もお受けします。
【地区計画道路】
・下水道幹線となる主要道路を優先に、岩沢南部地区においては、前原市営住宅の東側、岩沢北部地区では、西武池袋線元加治２号踏切付近よりそれぞれ事業に着手します。
・主要道路については、昨年の１２月に線形計画の供覧を行いました。まだ、ご覧いただいていない方は、市役所道路建設課もしくは、土地区画整理事務所でご覧いただけます。
・建築行為等の制限があります。建築確認申請を申請する前に地区計画の届出が必要になります。
【ご相談窓口について】○都市計画道路及び地区計画道路区域内の建築行為のご相談窓口
都市計画課

０４２（９７３）２１１１（内線）２４４

土地区画整理事務所

０４２（９７３）８６８２○都市計画道路及び地区計画道路区域内の用地に関するご相談窓口
建設管理課

０４２（９７３）２１１１（内線）２７１

道路建設課

〃

（内線）２６１

土地区画整理事務所からのお願い○区画整理継続区域で建築行為等（開発行為）を行う際はご注意願います
土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。建築行為等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する
前に土地区画整理事務所にご相談下さい。
○区画整理除外区域で建築行為等（開発行為）を行う際はご注意願います
土地区画整理事業から除外された区域で建築行為等を行う場合は、地区計画による制限を受けることになります。また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法に基づく建築制限を受けることになります。建築等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事務所または都市計画課にご相談下さい。
編集発行

飯能市土地区画整理事務所

住所

飯能市大字笠縫１１２-１

電話

０４２（９７３）８６８２

E メール

kukaku@city.hanno.saitama.jp

飯能市土地区画整理事業ニュース

平成 22 年８月１日号(岩沢北部・岩沢南部地区合併号）

新たなまちづくりがスタートして１年が経過

・個別説明会の開催報告
・事業状況について
・調査・測量等実施のお願い
・除外区域の整備等についてしました。この１年は仮換地（案）の作成、公表といった目標を掲げて取組んできました。今後とも、早期にまちづくりが完了できますよう
ご協力をお願いします。

【報告】仮換地（案）の個別説明会を開催しました
仮換地（案）を皆さまに個別に説明させていただきました。
結果については、下記のとおりです。
《岩沢北部地区》
開催期間

平成 22 年５月１７日〜７月４日

権利者件数

２２５件中

出席件数 １３３件 出席率 5９．１％《岩沢南部地区》
開催期間

平成 22 年６月１０日〜７月２５日

権利者件数

２９４件中

出席件数

１６８件

出席率５７．１％【今後の進め方について】
個別説明会において、皆さまからいただいた仮換地（案）に対するご意見・ご要
望を取りまとめ、土地区画整理審議会に審議をお願いします。審議の結果、検討が必要と認められる仮換地（案）について修正を行い、修正案を関係する権利者の皆さまに説明させていただきます。
また、今回皆さまに説明した面積、減歩率、清算指数は、暫定数値での説明となっています。区域縮小に伴う地区界測量がすべて完了し、数値が確定いたしました
ら改めてお知らせいたします。
また、仮換地（案）の個別説明会に出席いただけなかった皆さまには、引き続き説明の機会を設けさせていただきます。
なお、仮換地が指定済で個別説明会に出席いただけなかった皆さまには、「仮換地予定調書」を郵送にてお送りしておりますのでご確認ください。

《

平成２２年度
事業状況

区画整理継続地区》事業の状況については、仮換地（案）の個別説明会を概ね終了することができました。これを受けまして、

土地区画整理審議会を開催します。主な議題は、個別説明会の結果報告、要望に対する審議等を予定しています。その後、仮換地の指定に向けた準備を行います。
《平成２２年６月１０日

岩沢南部土地区画整理事業の事業計画を変更しました》

この変更は、埼玉県の告示によって都市計画道路・阿須小久保線の線形を一部変更したことを受け行いました。この変更をすることについては、すでに区画整理の見直し説明会において説明させていただいております。
《

区画整理除外地区》

前号でお知らせしました今年度の下水道整備に先立ち、整備に影響する範囲の道
路等について、道路境界査定を実施します。関係する権利者の皆さまには、この業務を担当する建設管理課より直接ご案内をいたしますのでご協力をお願いします。
今回、道路境界査定を予定している箇所については下図のとおりです。
（岩沢南部地区）（岩沢北部地区）

白鳥幼稚園
白鬚神社

《

地区界の立会いについて（区画整理継続・除外地区）》

地区界測量は岩沢北部・南部地区ともに今年度で完了させる予定でおります。関
係する権利者の皆さまには、区画整理事務所より立会い等のご案内をいたしますのでよろしくお願いします。また、状況により数回に分け立会い等をお願いする方もございますがご協力をお願いします。

調査・測量等実施のお願い

市では、昨年より様々な調査・測量等に関する作業を実施しています。
今年度実施されている業務は次のとおりです。
・基準点測量業務

・地区界測量業務

・都市計画道路調査測量業務

・街区確定測量業務

・道路境界査定業務

これらの作業を実施するにあたり、皆さまにお願いする事項は次のとおりです。
① 調査・測量業務に従事する者が作業の必要に応じ、皆さまの土地に立入ることがあります。
②

境界等を測量するために基準点（プラスチック杭・金属鋲等）を設置します。現場の状況により私有地に設置させていただくことがあります。なお、設置した基準点が支障となる場合にはご連絡をください。

③

設置した杭等は、皆さまの境界等を正確に測量するための大切な杭です。

抜いたり動かしたりはしないでください。
④

測量等を実施するにあたり、作業の障害となるものを動かす場合や、樹木・雑草等の一部を枝払い又は刈払いさせていただくことがあります。
⑤

業務に従事する者は、市が委託した委託業者です。作業員は、市が発行した身分証明書を携帯していますので、何かございましたら身分証明書の提示を求めてください。

これらの業務は、岩沢地区のまちづくりを推進する上で重要な作業です。作業にあたっては、十分注意を払い実施させていただきますので、特段のご理解とご協力をお願いします。

除外区域の整備等について
岩沢地区の整備については、区画整理継続区域及び除外区域において、一部を除
いて概ね２０年間で整備を進めます。特に除外区域においては、区画整理による整備手法とは異なりますが、わかりやすく迅速な対応を心掛けてまいりますのでよろしくお願いします。

【都市計画道路】
・特に整備効果の高い阿須小久保線及び双柳岩沢線の一部に着手し、その他の路線は優先順位を定め順次事業に着手します。
【地区計画道路】
・下水道幹線を優先し、岩沢南部地区は前原市営住宅の東側、岩沢北部地区では白髪神社の西側付近よりそれぞれ事業に着手します。
・主要道路の計画について、市役所道路建設課もしくは土地区画整理事務所でご覧いただけます。
・整備を優先する箇所で道路境界査定を実施します。
【ご相談窓口】○都市計画道路及び地区計画道路区域内の建築行為等のご相談窓口
都市計画課

０４２（９７３）２１１１（内線）２４４

土地区画整理事務所

０４２（９７３）８６８２○都市計画道路及び地区計画道路区域内の用地に関するご相談窓口
建設管理課

０４２（９７３）２１１１（内線）２７１

道路建設課

〃

（内線）２６１

土地区画整理事務所からのお願い○区画整理継続区域で建築行為等（開発行為）を行う際はご注意願います
土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。建築行為等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する
前に土地区画整理事務所にご相談下さい。
○区画整理除外区域で建築行為等（開発行為）を行う際はご注意願います
土地区画整理事業から除外された区域で建築行為等を行う場合は、地区計画による制限を受けることになります。また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法に基づく建築制限を受けることになります。建築等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に都市計画課または土地区画整理事務所にご相談下さい。

保留地（宅地）公売のお知らせ
笠縫・双柳南部地区内で保留地（宅地）編集発行

飯能市土地区画整理事務所

を公売します。土地をお探しの方には住所

飯能市大字笠縫１１２−１必見です。詳しくは区画整理事務所ま電話

０４２（９７３）８６８２

でお問い合わせください。なお、締切

E メールりが迫っておりますのでお早めにお願いします。

kukaku@city.hanno.saitama.jp

平 成 22 年 １ ２ 月 １ 日 号(岩沢北部・岩沢南部地区合併号）

飯能市土地区画整理事業ニュース

権利者の皆様におかれましては、日頃より市政及び土地区画整理事業に対し多大なるご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
今回の土地区画整理事業ニュースでは、事業の進捗状況や今後の予定についてお知らせいたします。

土地区画整理審議会を開催しました《岩沢北部地区》
日時
主な内容

平成 22 年８月 27 日（金）①審議会会長と会長職務代理を決定しました。
会長 青木 延和【学識経験委員】
代理 町田 曻【学識経験委員】②評価員の選任について同意をいただきました。
井上 孝治【市資産税課長】③仮換地(案)個別説明会の結果を報告し、一部の修正案について、ご了解いただきました。

日
時
主な内容

平成 22 年 10 月 14 日（木）①仮換地(案)について了解をいただきました。
②特別宅地と保留地について諮問し、答申をいただきました。
③仮換地指定について諮問し、答申をいただきました。

《岩沢南部地区》
日時
主な内容

平成 22 年９月 29 日（水）①評価員の選任について同意をいただきました。
井上 孝治【市資産税課長】②仮換地(案)個別説明会の結果を報告し、一部の修正案について、ご了解いただきました。

日時
主な内容

平成 22 年 11 月 22 日（月）①仮換地(案)について了解をいただきました。
②特別宅地と保留地について諮問し、答申をいただきました。
③仮換地指定について諮問し、答申をいただきました。

一部の区域を仮換地指定します
岩沢北部・岩沢南部ともに、地区の一部について仮換地の指定を行い、下水道工事の早期布設を考慮した事業を展開します。
仮換地の指定が行われますと、移転対象となる物件等の調査及び補償交渉を進めてまいります。

下水道工事にご協力ください
今年度、下記のとおり下水道工事を実施いたします。
工事中は何かとご丌便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

《岩沢北部地区》
白鬚神社西側付近の工事を行います。現道に下水道管を埋設するため、車両等は通行止めになりますので迂回にご協力をお願いします。六道の竹むらそば屋東通りから白鬚神社方面に行かれる方は、迂回されますようご協力をお願いします。

《岩沢南部地区》
市営住宅前原団地東通りと白鳥幼稚園東側の２箇所の工事を実施します。工事中は通行止
めとなりますので迂回にご協力をお願いします。
下水道工事に関する問合せ先下水道課 整備担当℡０４２（９７３）２１１１ 内線２０４《岩沢北部地区》《岩沢南部地区》

白
鳥
幼
稚
園

白
鬚
神
社

前
原
団
地

その他の事業状況等について《区画整理継続区域》【調査・測量】
継続区域、除外区域の施行地区界の立会いを行ってきましたが、皆様にご協力いただき、概ね終了することができました。
地区界立会い終了後は、区画道路線形等の調査、測量を実施します。委託業者が皆様の土地に立ち入る場合がございますが、引き続きご協力をお願いします。

【換地設計】
上記の測量成果に基づき、仮換地(案)について、より詳細な設計を行います。この設計により、基準地積、換地地積、減歩率、清算指数が確定します。

《 除 外 区 域 》【市営住宅前原団地東通り】
幅員６ｍの計画道路にかかる工作物や立木等の調査を実施しています。今後、工作物等の補償と用地取得を行い、道路整備や下水道工事を進めていきます。
この路線以外につきましても、随時、既存道路境界の立会いや測量を進めてまいります。

【阿岩橋】
阿岩橋の架替工事につきましては、右岸側（阿須側）の橋台と橋脚のそれぞれ１基が完成しておりましたが、河川増水期のため工事を一時中断していました。現在、渇水期に入ったため、工事を再開しています。
今年度中に左岸側（岩沢側）の橋台と橋脚それぞれ１基の工事を完成させ、その後、上部工事に移行します。平成２４年度の供用開始に向け、鋭意努力してまいります。

右岸(阿須側)

左岸(岩沢側)の下部工事

土地区画整理事務所からのお願い○きれいな街を守るためにご協力ください
最近、飯能市の山間部ばかりではなく、区画整理事業地内においても丌法投棄が行われています。年末を控え、このような行為がさらに増えることが予想されます。怪しい車両等を見かけましたら、警察に連絡をお願いします。

○建築行為等（開発行為）を行う際はご注意願います☆区画整理継続区域☆
土地区画整理事業の施行区域内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス
等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。建築行為等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事
務所にご相談下さい。

☆区画整理除外区域☆
土地区画整理事業から除外された区域で建築行為等を行う場合は、地区計画による制限を受けることになります。また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法に基づく建築制限を受けることになります。建築等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事務所または都市計画課にご相談下さい。

○権利異動の届出のお願い
区画整理区域内の土地の権利に関し、異動（所有権移転、住所変更等）がありましたら
土地区画整理事務所まで届出をお願いします。

保留地（宅地）公売のお知らせ笠縫地区内で保留地（宅地）を公売しています。
土地をお探しの方には必見です。
詳しくは区画整理事務所までお問い合わせください。

編集発行
住
所
電
話
E メール

飯能市土地区画整理事務所
飯能市大字笠縫１１２-１
０４２（９７３）８６８２
kukaku@city.hanno.saitama.jp

飯能市土地区画整理事業ニュース

平 成 ２ 2 年 8 月 20 日 号
笠縫地区・双柳南部地区***** 合 併 号 *****〜笠 縫 地区 、 双柳 南 部地 区 の進 捗 状況 及 び
保留 地 の公 売 につ い てお 知 らせ し ます〜
権利者の皆様におかれましては、日頃より市政及び土地区画整理事業に対し、多大なるご理
解、ご協力を賜り感謝申し上げます。
さて、今回の「土地区画整理事業ニュース」では、笠縫地区及び双柳南部地区における事業進捗の状況や、平成 22 年度の保留地の公売についてお知らせいたします。
【工事発注予定箇所図】§ 平成 22 年度 工事発注状況について §笠縫地区【笠 縫 地 区 について】
笠縫地区では幹線道路の整備を中心に事業を進めておりますが、7・8 月に造成
及び道路築造工事の 4 箇所（右図参照）について、発注の予定をしています。

【双柳南部地区について】
双柳南部地区においては、阿須小久保線
及び東原巽原線の整備を中心に事業を進めております。今年度、道路築造工事の 2箇所（右下図参照）について、発注の予定をしています。
工事箇所周辺の皆様には、ご迷惑、【一号街区公園】

ご不便等をお掛けいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。
これからも、益々の事業進捗を図っていきたいと考えています。つきましては、地権者の皆様のご協力をお願いいたします。

双柳南部地区§ 双柳南部地区１号街区公園の一部を開放しました §双柳南部地区の北西に位置します、１号街区公園の一部(東側)を暫定的に整備し、開放しました。
地域の皆様で有効にご利用ください。

§ 双柳南部地区雨水対策について §近年頻繁に発生するゲリラ豪雨等により、地区内の雨水流出量が急激に増加し、地区の皆様にご心配をお掛けしています。これまでも暫定的な調整池、浸透マンホール等を数箇所設置していますが、最近の集中豪雨は凄まじい雨量となっています。
そこで、豪雨時における地区内の雨水被害を縮減することを目的として、暫定的に地下浸透や貯留機能を持った雨水排水施設を設置することといたしました。
本年度より産業道路から学習センター方向に整備を行ってまいります。

去る 7 月 23 日(金)に笠縫地区と双柳南部地区の土地区画整理審議会を開催しましたので、その概要をお知らせします。
議事として、笠縫地区・双柳南部地区評価員の選任について諮問しました。(詳しくは、「評価員の選任について」をご覧ください。) また、仮換地及び保留地の変更について(笠縫地区)諮問し、いずれも諮問のとおり答申を頂きました。
報告事項として、今後の事業計画や予定について、保留地処分の公売についてなどの報告をしました。
また委員の方からは、事業の進捗にともなう貴重な意見を頂きました。皆様のご協力のもとに、これからも事業の重要性を認識して、進捗を図っていきます。
【意見の一部抜粋】
・笠縫南北道路の整備順序について

・下水道の整備状況について

・砂利道の整備について・家屋移転状況について

・雨水排水について

この度、笠縫及び双柳南部土地区画整理事業の評価員が辞任されたことにより、各土地区画整理審議会の同意を頂きまして、新たに下記 2 名の方が就任されました。

*笠 縫 土 地 区 画 整 理 評 価 員*
・新

井

道

男

氏（金融機関職員）

・井

上

孝

治

氏（飯能市資産税課長）*双柳南部土地区画整理評価員*
・井

上

孝

治

氏（飯能市資産税課長）《 評価員は土地区画整理事業ごとに選任することとされています。
》（評価員とは）
土地区画整理法第 65 条の規定に基づき、施行者は土地区画整理審議会の同意を得て、土地又は建築物の評価に関して経験を有する 3 人を評価員に選任しなければならないこととなっています。
換地計画において、清算金又は保留地を定めようとする場合について、意見を伺います。

抽せんによる保留地公売の申し込みは 8 月１１日(水)をもって終了しましたが、申し込みのなかった保留地については、先着順により随時公売いたしますので、ご希望の方
はお問い合わせください。
今年度は、笠縫地区 4 画地・双柳南部地区 1 画地の計 5 画地を公売しまして、笠縫地
区の 2 画地について申し込みがありました。
《公売保留地について、お知りになりたいことがございましたら、土地区画整理事務所までお尋ねください。
》

土地区画整理事務所からのお願い○建築行為（開発行為）を行う際はご注意願います
土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。
また宅地の造成高、歩道計画のある道路からの出入り口の位置等、工事施工時のトラブルを回避するため、事前確認を必ず行っていただきますようご協力をお願いいたします。
○委任状が必要です
土地区画整理事業に伴う権利関係や清算金等の調査に関しては、土地所有者の方のみに説明させて頂いています。代理の方は、土地所有者の方からの委任状が必要となりま
すので、ご注意ください。
○電柱移設へのご協力について
土地区画整理事業では、建物移転の際に建物以外に電柱などの移転も同時に行われますが、移転先での電柱の受入れに関しては、皆様方のご協力が必要となります。電気・電話については、日常生活の中で欠かす事のできない施設でありますので、移転時における電柱の設置については、関係する皆様方のご理解、ご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

編集発行

飯能市土地区画整理事務所

住所

飯能市大字笠縫１１２-１

電話

０４２-９７３−８６８２

E メール

kukaku@city.hanno.saitama.jp

飯能市土地区画整理事業ニュース

平 成 ２ 2 年 12 月 1 日 号
笠縫地区・双柳南部地区***** 合 併 号 *****～笠縫地区、双柳南部地区の進捗状況及び保留地の公売状況等についてお知らせします～
権利者の皆様におかれましては、日頃より市政及び土地区画整理事業に対し、多大なるご理
解、ご協力を賜り感謝申し上げます。
さて、今回の「土地区画整理事業ニュース」では、笠縫地区・双柳南部地区における事業進捗の状況や、保留地の公売、笠縫地区の事業説明会についてお知らせいたします。
【 工事実施箇所図 】§ 平成 22 年度 工事進捗状況について §【 笠縫地区 】【笠 縫 地 区 について】
現在地区内４箇所において、道路築造や宅地造成工事を実施しております。
今後は、下水道工事や水道工事が継続して行われます。地域の皆様には大変ご丌便をお掛けしておりますが、ご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。
工事箇所№3 については本年 12 月末、工事箇所№1、2、4 については来年 3 月末の完成予定です。
【 工事箇所 NO.1 】【 工事箇所 NO.2 】

【 工事箇所 NO.3 】≪笠縫地区工事箇所写真の続き≫【 工事箇所 NO.4 】【双柳南部地区について】【 双柳南部地区 】

東原巽原線の工事を(通称)産業道路から西に約５０ｍと、阿須小久保線については
東原巽原線より北に向かった約５０ｍを工事いたします。
また、歩道と車道を区分するブロックを設置します。事前に、各宅地からの出入口の位置等について、調整をさせていただいておりますが、変更などのご希望がございましたら、お早めにご相談ください。
≪東原巽原線・阿須小久保線工事期間≫
平成 22 年 10 月７日～平成２３年２月２５日【 東原巽原線 】【 阿須小久保線 】

§ 東原巽原線整備に伴う家屋移転が完了 §【双柳南部地区について】
今年度の移転をもちまして、都市計画道路東原巽原線の道路計画線上の建物移転については完了いたしました。皆様のご協力に厚くお礼申し上げます。今後は、全線開通に向けた工事を進めてまいります。
【曳家の様子です】
道路を横切って、約 60ｍも家が移動しました。道行く人も曳家の様子を眺めていました。
今年度は２軒の曳家を予定しています。
【レールの上をゆっくり進んで行きます。】§ 保留地の公売状況 §今年度は、笠縫地区 4 画地・双柳南部地区 1 画地の計 5 画地を公売し、笠縫地区 1
画地、双柳南部地区 1 画地を購入いただきました。
残りました保留地については、現在先着順により随時公売しています。ご希望の方は
土地区画整理事務所までお問い合わせください。
《くわしくは、ホームページまたは土地区画整理事務所まで、直接お尋ねください。》※ お 知 ら せ ※～ 笠縫土地区画整理事業説明会の開催について ～笠縫地区では約８割まで事業が進んできておりますが、踏切工事など今後の進め方について、権利者の方々を対象に下記のとおり説明会を開催しますのでご案内いたします。
日
場

時
所

平成２２年１２月１９日（日）加治公民館 ２階 集会室

午前１０時より

～土地区画整理事務所からのお願い～○建築行為（開発行為）を行う際はご注意願います
土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。
また宅地の造成高、歩道計画のある道路からの出入り口の位置等、工事施工時のトラブルを回避するため、事前相談を必ず行っていただきますようご協力をお願いいたします。
○委任状が必要です
土地区画整理事業に伴う権利関係や清算指数等の調査に関しては、土地所有者の方のみに説明させていただいています。代理の方は、土地所有者の方からの委任状が必要となりますので、ご注意ください。
○電柱移設へのご協力について
土地区画整理事業では、建物移転の際に電柱などの移設も同時に行われますが、移転先での電柱の受入れに関しては、皆様方のご協力が必要となります。電気・電話については、日常生活の中で欠かすことのできない施設でありますので、移転時における電柱の設置については、関係する皆様方のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
○権利異動の届出のお願い
区画整理区域内の土地の権利に関し、異動（所有権移転、住所変更等）がありましたら、
土地区画整理事務所まで届出をお願いします。

編集発行

飯能市土地区画整理事務所

住所

飯能市大字笠縫１１２-１

電話

０４２-９７３－８６８２

E メール

kukaku@city.hanno.saitama.jp

飯能市土地区画整理事業ニュース
平成２3 年 2 月 25 日号（笠縫地区・双柳南部地区

***合

併

号***）

権利者の皆様におかれましては、日頃より市政及び土地区画整理事業に対し、多大なる
ご理解、ご協力を賜り感謝申し上げます。
さて、今回の「土地区画整理事業ニュース」では、笠縫地区・双柳南部地区における事業進捗の状況や、笠縫地区で行われました進捗状況説明会についてお知らせいたします。

§ 平成 22 年度 工事進捗状況について §平成２２年度も 1 ヶ月あまりを残すのみとなりました。今回は、平成２２年度工事の進捗状況について、お知らせいたします。
全ての工事は平成２３年３月末に完成する予定です。地域の皆様には大変ご不便をお掛けしておりますが、引き続きご理解・ご協力をいただきますようお願いいたします。

【笠 縫 地 区 について】
現在、笠縫地区内では道路築造工事や宅地造成工事を 6 箇所（工事箇所№1,2,4,5,6,7）
で行っています。併せて上下水道整備工事も実施しています。
また、幹線道路整備を実施するために必要な雨水管の整備を 1 箇所（工事箇所№3）で実施しています。
【笠縫地区工事実施箇所図】

≪笠縫地区工事箇所写真≫【工事箇所 NO.2】【工事箇所 NO.3】【工事箇所 NO.4】【工事箇所 NO.7】【双柳南部地区について】（通称）産業道路から西に向かって約５０ｍの東原巽原線の工事は、道路築造に併せて雨水排水工事を今年度から実施しています。また、同時に公共下水道管整備も行っています。
東原巽原線から北に向かう阿須小久保線【工事箇所 NO.2】の約５０ｍについて整備をしています。歩道整備にあたり、隣接している皆様のご協力に厚くお礼申し上げます。

【双柳南部地区工事実施箇所図】

≪双柳南部地区工事箇所写真≫【東原巽原線】【阿須小久保線】§ 笠縫土地区画整理事業進捗状況説明会について §去る平成２２年 12 月 19 日に、笠縫地区の事業進捗状況説明会を開催いたしました。
その概要についてお知らせいたします。
【 説 明 事 項 】○現在までの経緯≪事業の進捗状況について≫（平成 21 年度末現在）

・昭和 63 年の事業開始から 22 年が経過しました。
・682 戸の移転が完了し（移転率 80.1％）、残り移転戸数は１69 戸となっています。
・公園は７箇所を計画しており、すでに加能里遺跡公園を開設し、その他 1 箇所を暫定解放しています。
・家屋移転を中心に事業を進めてきたため、幹線道路の工事が遅れている状況です。
今後は道路整備にウエイトを移しつつ進捗を図ってまいります。
・下水道整備延長は 20.2 ㎞となっています。（下水道整備率 75.1％）○今後の事業の進め方≪幹線道路の整備について≫
・2 本の南北幹線道路を重点的に整備していきます。
・東西幹線道路（川寺岩沢線、双柳岩沢線）については、移転による道路用地の確保を進めていきます。
・JR と西武鉄道の 4 箇所の踏切整備を、今後 5 年間で実施する計画です。
≪生活道路・下水道・公園等の整備について≫
・4〜6ｍ道路についても整備を進め、砂利道は順次舗装を行います。
・道路用地を確保することで下水道整備を図ります。
・用地が確保された公園予定地については、外周の道路を整備し開設していきたいと考えています。

【 質 疑 応 答 】（一部抜粋）

Q. 平成 27 年に区画整理は終了するのか。
A. 財政状況が厳しく長期化しています。 残りの移転戸数は着実に減っていますが平成
26 年度までの完了は難しいため、事業期間の延伸をお願いしたいと考えています。
Q. ２本の南北幹線道路の踏切整備について、どのように進めていくのか。
A. 平面交差で踏切を整備するため、整備に向けた協議を鉄道事業者と行っています。4箇所の踏切工事は、2 本の南北幹線道路ごとに行っていきたいと考えています。
Q. 東西幹線道路の整備と下水道整備の完成に、あと 5 年というのは遅すぎないか。
A. 道路用地の一部が空いていないため、ご迷惑をお掛けしています。今後も地権者の皆様にご協力をお願いすると伴に、早期完成に向けて尽力していきます。
Q. 事業開始から 20 年、住民の立場で仕事をしてほしい。速やかに事業の終了を望む。
A. 早期に事業が完了するように引き続いて努力いたします。

〜土地区画整理事務所からのお願い〜○建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います
土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。
また宅地の造成高、歩道計画のある道路からの出入り口の位置等、工事施工時のトラブルを回避するため、事前確認を必ず行って頂きますようご協力をお願いいたします。
○委任状が必要です
土地区画整理事業に伴う権利関係などの調査に関しては、土地所有者の方のみに説明させて頂いています。代理の方は、土地所有者の方からの委任状が必要となりますので、ご注意ください。
○電柱移設へのご協力について
土地区画整理事業では、建物移転の際に建物以外に電柱などの移転も同時に行われますが、移転先での電柱の受入れに関しては、皆様方のご協力が必要となります。電力・通信については、日常生活の中で欠かす事のできない施設でありますので、移転時における電柱の設置については、関係する皆様方のご理解ご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
○権利異動の届出のお願い
区画整理地区内の土地の権利に関し、異動（所有権移転、住所変更等）がありましたら、
土地区画整理事務所まで届出をお願いします。
編集発行

飯能市土地区画整理事務所

住所

飯能市大字笠縫１１２-１

電話

０４２-９７３−８６８２

E メール

kukaku@city.hanno.saitama.jp

飯能市土地区画整理事業ニュース

平成 23 年２月 25 日号(岩沢北部・岩沢南部地区合併号)

今年度の目標でありました仮換地(案)を権利者の方々にお示しさせていただき、皆様からご協力をいただけましたことに多大なる感謝を申し上げます。
また、除外地区の整備につきましては、道路拡幅や下水道工事に伴う用地買収等を中心に進めています。今後も引き続き、ご理解ご協力をよろしくお願いします。

‡一部の区域について仮換地指定‡
昨年１２月に岩沢北部・岩沢南部地区それぞれの土地区画整理審議会を開催し、一部区域の仮換地指定について諮問し、答申をいただきました。
岩沢北部地区については、すでに事業を実施しているエリアに隣接した、幅員９ｍの道路整備に向けた仮換地指定を行いました。
また、岩沢南部地区については、市営住宅前原団地を中心とした区域並びに阿岩橋から北上する阿須小久保線の整備に向けた仮換地指定となっております。
仮換地指定を行った区域については、工事や移転などの整備を今後実施していきます。

‡下水道工事にご協力ください‡
今年度は、下記のとおり下水道工事を実施しています。
工事中は何かとご不便をおかけしますが引き続き、ご理解ご協力をお願いします。

《岩沢北部地区》
白鬚神社西側付近の工事を行っています。現道に下水道管を埋設するため、工事中は車両通行止めになりますので迂回にご協力をお願いします。

《岩沢南部地区》
市営住宅前原団地東通りの一部と白鳥幼稚園東側の２箇所の工事を実施しました。現在並行して水道本管工事を実施しています。工事中の通行止め・迂回にご協力をお願いします。
≪下水道工事に関する問合せ先≫
下水道課 整備担当℡０４２（９７３）２１１１ 内線２０４

〜区画整理除外地区〜‡市道 1-1925 号線の用地取得について‡
市道１−１９２５号線(右図参照)の道路改良工事に伴う用地取得が、権利者さまのご協力により概ね完了することができました。ご協力をいただいた皆さまには厚くお礼申し上げます。
また、この工事では、雨水排水対策及び下水道本管の布設工事も併せて実施する予定です。

〜道路改良工事に伴う用地取得の概要〜
用地が取得されるまでの手順について
・説明会を開催し、用地の取得や工事などの概要を説明します。
・用地を確定する測量や物件移転補償調査、土地の鑑定などを行います。
・用地、物件移転補償などについては、個別に詳細な説明を行います。
・交渉が成立すると契約の運びとなります。契約後は分筆登記、物件移転、所有権移転登記が行われ、拡幅される道路用地が確保されると道路工事に着手します。
その他
・道路の拡幅に必要な用地を確定するために、隣地境界の立会いをお願いします。
・道路中心線から２ｍまで（セットバック）は寄附を、２ｍを超える部分やすみ切り部分については買収となります。
・契約は、履行期間を定め契約をいただきます。
・物件の移転、除却の手続きは、契約した皆さまで工事等を行っていただきます。
・用地の分筆登記、所有権移転登記は、登記に必要な書類が整いましたら市が代位で行います。また、土地に抵当権等が設定されている場合には、道路用地となる部分について、権利の抹消をお願いします。
市道 1-1925 号線の一部は、区画整理継続地区になっています。
継続地区につきましては、区画整理の手法により平成 23 年度から順次整備を行います。
今後も引き続き、事業の推進にご協力をお願いします。
また、新年度における整備予定箇所については、次号でお知らせします。
☆ 幅員４ｍ道路に関する用地の取得（寄付）などについては、次号でお知らせします。

‡土地区画整理事務所からのお願い‡○きれいな街を守るためにご協力ください
最近、飯能市の山間部ばかりではなく、区画整理事業地内においても不法投棄が行われています。年度末に向け、このような行為が更に増えることが予想されます。怪しい車両等を見かけましたら、警察に連絡をお願いします。

○車両は決められた保管場所へ
空き地や道路などに駐車する車両が見受けられます。交通の妨げや事故防止を未然に防ぐためにも、届出された保管場所で安全を確保されますようお願いします。

○建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います☆区画整理継続地区☆
区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。
建築行為等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事務所にご相談下さい。

☆区画整理除外地区☆
区画整理事業から除外された地区で建築行為等を行う場合は、地区計画による制限を受けることになります。また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法に基づく建築制限を受けることになります。建築等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事務所または都市計画課にご相談下さい。

地区計画による制限[ 建築物等に関する事項 ]建築物の敷地面積の最低限度・・・１２０㎡ (新たに分筆する際にはご注意ください。)
垣又はさくの構造の制限・・・・・地区施設(道路)に面する垣又は柵の構造は次に掲
げるものとする。
⑴ 生垣⑵ 鉄柵、金網等の透視可能なフェンスで、宅地の地盤高からの高さは１.５ｍ以下のもの。
(基礎の高さは、０.６ｍ以下とする。）○権利変動の届出のお願い
区画整理地区内の土地の権利に関し、変動(所有権移転、住所変更等)がありましたら土地区画整理事務所まで届出をお願いします。

編集発行
住
所
電
話
E メール

飯能市土地区画整理事務所
飯能市大字笠縫１１２-１
０４２（９７３）８６８２
kukaku@city.hanno.saitama.jp

平成２３年４月２２日号
笠縫地区・双柳南部地区
★☆ 合

併

号 ☆★

〜笠縫地区・双柳南部地区の今後の予定などについてお知らせします 〜
権利者の皆様におかれましては、日頃より市政及び土地区画整理事業に対し多大なる
ご理解、ご協力を賜り感謝申し上げます。
さて、今回の「土地区画整理事業ニュース」では、平成 23 年 3 月 31 日現在の笠縫地区及び双柳南部地区における事業進捗の状況や平成 23 年度の事業予定などについてお知らせいたします。

§ 笠 縫 地 区 §【進捗状況について】 （平成２３年３月３１日現在）
・仮換地指定率

９４．４％

・使用収益開始率

５７．２％

・建物移転済戸数

６９９戸／８５１戸・建物移転率

８２．１％となっております。

【平成２2 年度事業について】
平成 2２年度は９箇所の工事を実施し、予定どおり完了することができました。また、移転については都市計画道路に関連した建物を中心に１７戸の移転を実施いたしま
した。ご協力いただきました皆様に厚くお礼を申し上げると共に、引き続いてのご協
力をお願いいたします。
【前】《６．２−１号線

施工の様子》【後】

ＪＡいるま野 飯能支店向い（手前は国道２９９号線）

【平成２３年度の事業予定について】
平成２３年度におきましては、地区の南北方向の道路を確保するため区９−６号線等の工事を中心に行う予定です。また、東西方向の幹線道路である都市計画道路双柳岩沢線、川寺岩沢線への公共下水道及び水道本管の整備も予定しております（別添工事予定箇所図参照）。
建物移転等につきましても幹線道路整備に関連した移転の交渉を行ってまいります。
また、これらの道路整備に伴い西武池袋線及びＪＲ八高線の４箇所について、新たな踏切の設置や既存踏切の統廃合を、今後５年間での整備を目途に鉄道事業者との協議を進めてまいります。

§ 双柳南部地区 §【進捗状況について】 （平成２３年３月３１日現在）
・仮換地指定率

６０．１％

・使用収益開始率

３５．０％

・建物移転済戸数

１０８戸／６７９戸・建物移転率

１５．９％となっております。

【平成２２年度事業について】
平成２２年度は５箇所の工事及び６戸の建物移転を実施し、予定どおり完了することができました。ご協力いただきました皆様に厚くお礼を申し上げると共に、引き続いてのご協力をお願いいたします。
【前】《東原巽原線

施工の様子》

手前の道路は(通称)産業道路

【後】

【前】

《阿須小久保線施工の様子》【後】【平成２３年度の事業予定について】
平成２３年度におきましては、昨年度に引き続きまして阿須小久保線、東原巽原線の道路工事及び暫定雨水管整備を併せて実施する予定です。また、幹線道路への公共下水
道及び水道本管の整備も予定しております（別添工事予定箇所図参照）。
《阿須小久保線の様子》《東原巽原線の様子》【新光地区公共下水道の整備について】
今年度も昨年度に引き続き、新光地区の公共下水道工事を行う予定です。
工事の際は皆様に大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力の程よろしくお願いいたします。

国道２９９号線沿いにあるセブンイレブン飯能双柳店さんの駐車場は、私有地のためお店を利用する
方以外のお車の通り抜けはご遠慮ください。
事業進捗の遅れにより皆様にご不便をお掛けいたしますが、ご協力の程よろしくお願いします。

○建築行為（開発行為等）を行う際はご注意願います
土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。
また、宅地の造成高、歩道計画のある道路からの出入口の位置等、工事施工時のトラブルを回避するため、事前確認を必ず行っていただきますようご協力をお願いします。
○委任状が必要です
土地区画整理事業に伴う権利関係などの調査に関しては、土地所有者の方のみに説明させていただいております。代理の方は、土地所有者の方からの委任状が必要となりますのでご注意ください。
○電柱移設へのご協力について
土地区画整理事業では、建物移転の際に建物以外に電柱などの移転も同時に行われますが、移転先での電柱の受入れに関しては、皆様方のご協力が必要となります。電力・通信については、日常生活の中で欠かす事のできない施設でありますので、移転時における電柱の設置については、関係する皆様方のご理解、ご協力をいただきますようよろ
しくお願いいたします。
○公園利用のマナーについて
現在、笠縫地区及び双柳南部地区の公園予定地の数箇所を開放し、皆様にご利用いた
だいているところですが、犬の放し飼いやボール等が隣接する家へ入ってしまうなどの状況が見受けられます。公園は、住民の皆様が利用する公共の場所となりますので、マナーを守ったご利用をお願いします。
○権利変動の届出のお願い
区画整理地内の土地の権利に関し、変動（所有権移転、住所変更等）がありましたら、必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、土地区画整理事務所まで届出をお願いします。詳細につきましては、事務所までお問い合わせください。
東北地方太平洋沖地震により被災し、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げますと共に、避難生活を強いられている方々に、心よりお見舞い申し上げます。笠縫、双柳南部両地区内では報告された被害はありませんでしたが、引き続き余震等への警戒と正確な情報に基づき、落ち着いた行動をお願いいたします。
なお、この復興のため、国からの補助金・交付金については減額されることが予想されますが、事業推進に向け最大限努力してまいりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。

編集発行

飯能市土地区画整理事務所

住所

飯能市大字笠縫１１２-１

電話

０４２-９７３−８６８２

E メール

kukaku@city.hanno.saitama.jp

『平 成 23年
双柳南部 土地区画整理事 業

度

工事予定箇所図』

位置図

﹁ ﹁
・
培
６ ７ ８
４
ミ４ 一４

凡
平成 23年 度
道路 工事予定箇 所
平成 23年 度
公 共 下 水 道 ( 汚水 )工事 予定箇所例『平成 23年 度 工 事予定箇所図』
位置図鞄

町′ ′ ︱

320,
ウ〃

延釧

￨

13‑1

―

靴

巡ぐ〃

凡

例

平成 23年 度
道路 工事 等 予 定箇 所 ‐平成 2 3 年 度
昏共 下 水 道 ( 汚水 ) 工 事 予 定 面 所の飯能市土地区画整理事業ニュース

平成 2３年５月１日号(岩沢北部・岩沢南部地区合併号）

昨年度、岩沢地区のまちづくりにつきまして、◆平成２３年度の主な事業

継続地区については、一部の区域について仮換◆事業計画の変更を予定◆除外地区の整備方針等

地指定を、除外地区においては市道 1-1925 号線の整備に伴う用地取得等についてご協力をい◆事務所からのお願い

ただきましたことに感謝申し上げます。

平成 23 年度の主な事業【区画整理継続地区】

岩沢北部については、仮換地指定を行った幅員９ｍ道路周辺について遺跡調査や造成工事及び建物移転などを予定しています。また、地区の東側では、すでに大規
模な遺跡調査を実施しています。
岩沢南部については、仮換地指定を行った市営住宅前原団地やその周辺について道路築造や造成工事及び建物移転などを予定しています。また、阿岩橋から北上する阿須小久保線の整備に向けた補償・調査等を予定しています。
また、昨年度に引続き、両地区において調査・測量等により、皆様の土地へ立入ることがありますのでご協力をお願いします。
【除外地区】岩沢南部の市営住宅東側道路(市道 1-1925 号線)の整備を行います。今年度
は道路側溝や雨水対策及び汚水管の工事を予定しています。なお、この汚水管は、地下の深い位置に埋設するため、家庭の排水を接続することができません。そのため翌年度以降に布設する汚水管をご利用いただくことになります。汚水管が布設された際には、速やかに接続くださいますようよろしくお願いします。
また、岩沢北部については、笠縫地区を結ぶ双柳岩沢線の整備を推進し、岩沢南部については、阿岩橋周辺の整備をそれぞれ推進します。
【下水道工事】今年度は、下記の箇所について下水道工事を予定しています。工事中は車両の通行止めや迂回をお願いすることがあります。皆様のご理解、ご協力をお願いします。
岩沢北部

岩沢南部

市道 1-1925 号
市道 1-1925 号線

白鬚神社『下水道に関する問合せ先

下水道課整備担当℡042(973)2111 内線 204』

換地設計に基づく事業計画の変更

個別説明会において、皆様にお示しいたしました仮換地（案）につきましては、関係する土地の権利者並びに土地区画整理審議会より概ねご了解をいただくことができました。
仮換地（案）を作成するにあたりましては、現況を重視した換地設計を基本としたため、新設される道路や公園の予定地以外については、原則、従前の土地の位置と仮換地が概ね重なるように配慮した設計となっています。
一方、地域の骨格をなす区画道路、憩いや防災拠点でもある公園についても、仮換地の配置や土地利用を十分に考慮した上で検証し、一部について設計の見直しを行いました。
この様なことから、現行の事業計画において決定している区画道路や公園の配置について、今年度において事業計画の変更を行う予定です。
変更の手続きについては、下記のとおりです。

事業計画変更の決定の公告

設計の概要の認可

設計の概要の認可申請

意見書の審査事業計画変更︵案︶の縦覧

事業計画変更︵案︶の作成

除外地区の整備方針等について
岩沢地区の整備については、区画整理継続地区及び除外地区において、一部を除
いて概ね２０年間で整備を進めます。特に除外地区においては、区画整理による整備手法とは異なりますが、わかりやすく迅速な対応を心掛けてまいります。
また、除外地区内には依然として幅員４ｍ未満の道路が存在しています。これらを下水道工事とあわせて整備を行いますが、区域によって整備される時期に差異が生じますが、皆様のご理解、ご協力をお願いします。

〜幅員４ｍ道路に関する用地の取得について〜
はじめに
幅員４ｍ道路の整備に関する基本方針
・建築基準法第 42 条第 2 項の道路中心線からそれぞれ２ｍ後退による道路整備
・後退部分（セットバック）の用地については寄附・道路角地のすみ切り部分は用地買収
・後退部分、すみ切り部分に存在する支障物件については物件移転補償
用地が取得されるまでの手順について
・用地（寄附）を確定する測量や物件移転補償調査を行います。
・用地（寄附）、物件移転補償などについては、個別に詳細な説明を行います。
・交渉が成立すると契約の運びとなります。用地（寄附）については、土地寄附申込をいただきます。物件移転補償については、物件移転補償契約を締結します。その後、分筆登記、物件移転、所有権移転登記が行われ、道路用地が確保されます。
その他
・必要な用地（寄附）を確定するために、隣地境界の立会いをお願いします。
・用地（寄附）の分筆登記、所有権移転登記は、登記に必要な書類が整いましたら市が代位で行います。また、土地に抵当権等が設定されている場合には、あらかじめ道路用地となる部分について、権利の抹消をお願いします。
なお、市で整備を行う時期より先行して、家の建替などを計画される場合には、上記要件が異なりますので、お問合せください。
問合せ先 土地区画整理事務所 岩沢担当 ℡０４２（９７３）８６８２
市役所建設管理課

管理担当 ℡０４２（９７３）２１１１内線２７１

‡土地区画整理事務所からのお願い‡○きれいな街を守るためにご協力ください
最近、飯能市の山間部ばかりではなく、区画整理事業地内においても不法投棄が行われています。このような行為が近年増える傾向にあります。怪しい車両等を見かけましたら、警察に連絡をお願いします。

○車両は決められた保管場所へ
空き地や道路などに駐車する車両が見受けられます。交通の妨げや事故防止を未然に防ぐためにも、届出された保管場所で安全を確保されますようお願いします。

○建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います☆区画整理継続地区☆
区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、
工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。建築行為等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事
務所にご相談ください。

☆区画整理除外地区☆
区画整理事業から除外された地区で建築行為等を行う場合は、地区計画による制限を受けることになります。また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法に基づく建築制限を受けることになります。建築等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事務所または都市計画課にご相談ください。

地区計画による制限[ 建築物等に関する事項 ]建築物の敷地面積の最低限度
壁面の位置の制限
垣又は柵の構造の制限

１２０㎡ (新たに分筆する際にはご注意下さい。)
建築物の外壁もしくはこれに代わる柱の面から、地区施設（道路）境界及び隣地境界までの距離は 0.5m 以上とする。
地区施設(道路)に面する垣又は柵の構造は次に掲げるものとする。
（１）生垣（２）鉄柵、金網等の透視可能なフェンスで、宅地の地盤高からの高さは１.５ｍ以下のもの。(基礎の高さは、０.６ｍ以下とする。）☆権利変動の届出のお願い
区画整理地区内の土地の権利に関し、編集発行

飯能市土地区画整理事務所

変動(所有権移転、住所変更等)がありま

住所

飯能市大字笠縫１１２-１

したら必要書類（登記事項証明書等）を

電

話

０４２（９７３）８６８２

添付の上、土地区画整理事務所まで届出

E メール

をお願いします。

kukaku@city.hanno.saitama.jp

岩沢南部地区 審議会委員選挙特集

平成２３年７月 2５日号

土地区画整理事業では換地計画や仮換地指定などの審議を行うため、また地域の方のご意見を事業に反映させるための機関として、土地区画整理審議会を設置しています。
岩沢南部地区の審議会委員については、本年１０月６日をもって５年間の任期が満了することから、改選に伴う選挙を実施します。今回のニュースでは選挙の手続き及び日程について特集してお知らせします。

★選挙期日★ 平成２３年１０月２日（日）

土地区画整理審議会は、土地の所有者及び借地権者から選出される「権利者委員」と、土地区画整理事業に関する学識及び経験を有する方の中から市長が選任する「学識経験者委員」で構成されます。
岩沢南部地区については、施行区域が縮小されたことに伴い、今回より定数が権利者
委員８名、学識経験者委員２名の計１０名の構成となります。
今回選挙する委員数は、権利者委員の定数である８名（所有権委員７名、借地権委員１名）です。なお学識経験委員については、土地区画整理法により市長が任命することと定められておりますので、選挙の対象とはなりません。

● 所有権又は借地権のある人 ●所有権又は借地権をお持ちの方は、各々１個の選挙権及び被選挙権を有します。所有権と借地権が共にある人は、所有する権利に対しそれぞれ１個の選挙権及び被選挙権を有することになりますが、この場合には両方の権利を兼ねて候補者となることはできません。なお、登記簿上の土地所有者が既に死亡しているのにもかかわらず、相続登記がすんでいない場合は、原則として選挙権及び被選挙権を行使することはきません。また、

未成年者、成年被後見人又は被保佐人、禁固以上の刑に処されその執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人については、被選挙人となることはできません。
未登記の借地権を有する方は、借地権の申告を行うことにより選挙人の資格を得ることができますが、既に借地権申告を提出していただいている方で申告の内容に変更がない場合は、あらためて提出していただく必要はありません。なお、８月３日から９月５日までは借地権申告の受付が停止されます。
● 共有者又は共同借地権のある人 ●土地の共有者又は共同借地権者の場合、選挙権及び被選挙権は共有者の方々の代表者が行使することになります。
このため、選挙権及び被選挙権を得るためには、共有者の中から代表者を選出し、代表者選任通知書（所定の用紙あり）を当事務所へ提出していただく必要があります。代
表者選任通知書の提出により代表者として定められた方が、選挙権及び被選挙権を有することになります。なお、被選挙権を行使するためには、立候補の届け出までに提出が必要です。

代表者選任通知書の提出について
土地の共有者及び共同借地権のある方については、代表者選任通知書を提出しないと選挙権及び被選挙権を行使することができません。この通知書は選挙期日まで提出することができますが、関係者の実印の押印と印鑑登録証明書を添付していただくことになりますので、早目の準備をお願いいたします。用紙は土地区画整理事務所に備え付けてありますので、必要な方はお申し出ください。
既に提出していただいている方で、代表者に変更がない場合には、あらためて提出していただく必要はありません。

● 法人 ●
候補者となる場合は、立候補届のほかに法人の印鑑登録証明書やその法人の代表者であることを証明する資格証明書などを提出していただきます。
選挙権は、その法人の指定する方が有しますが、投票時にその権限を証する書面を提出していただくことになります。

★ 立 候 補 届 出 期 間 ★
平成２３年９月６日（火） ～ ９月１５日（木）選挙に伴う各種の公告は、市役所前の掲示場及び飯能市土地区画整理事務所に掲示して行います。

事

項

期日・期間

事務の概要

選挙期日の公告

７月１４日

選挙を行う旨の公告をしました。

８月１１日

この期間、選挙人名簿の縦覧を行います。
場所：飯能市土地区画整理事務所内
時間：午前８時３０分～午後５時１５分（土曜日・日曜日も行います）
名簿には、８月３日（選挙人名簿作成基

選挙人名簿縦覧期間準日）現在の土地所有者及び借地権者が記（異議の申出期間）載されます。
名簿に記載された土地所有者及び借地権者の方だけが、選挙権者及び被選挙権者になることができます。
選挙人名簿に記載漏れや誤りがある場
合の権利者の異議申出は、この縦覧期間中

８月２４日に受け付けます。

選挙人名簿確定の公告選挙する権利者別委員

この日に選挙人名簿確定の公告をしま

９月５日の定数の公告す。また、所有権者及び借地権者から選挙する委員の定数も公告します。

９月６日

委員に立候補される方は、この期間内に飯能市長宛てに立候補の届出をしてください。また、候補者を推薦される方は、候

立候補届出期間

補者の承諾書を付けて届出してください。
届出場所：飯能市土地区画整理事務所内
時

９月１５日

投票を行わない旨の公告（土曜日・日曜日も行います）
候補者の氏名、住所を公告します。

立候補者の公告
又は間：午前８時３０分～午後５時１５分

９月１６日

候補者が定数に満たない場合又は定数と同じ場合は投票を行いませんので、その旨を公告します。

選挙場、投票時間、開票日時の公告
選挙執行通知書（入場券）の送付
選挙日（投票、開票）
当選人の決定の公告、
通知

９月２２日
９月２２日

選挙場（投票場）、投票時間、開票の日時を公告します。
選挙権を有する方に選挙執行通知書（入場券）を送付します。
投票場、投票時間等は入場券にてお知ら

１０月２日

せいたします。投票終了後、開票を行いま
す。

１０月３日

当選人の氏名、住所を公告し、当選人に当選人決定通知を送付します。

○建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います☆区画整理継続地区☆
区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス
等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。建築行為等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区
画整理事務所にご相談ください。

☆区画整理除外地区☆
区画整理事業から除外された地区で建築行為等を行う場合は、地区計画による制限を受けることになります。また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法に基づく建築制限を受けることになります。建築等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事務所または都市計画課にご相談ください。

○各種調査には委任状が必要です
土地区画整理事業に伴う権利関係や清算金等の調査及び区画整理法第７６条の許可申請等に関しては、土地所有者（権利者）の方に対してのみ説明をさせていただいております。代理の方への説明には、土地所有者（権利者）の方からの委任状が必要となりますのでご注意ください。個人情報保護の観点からこのような扱いをさせてい
ただいておりますので、ご理解の程、よろしくお願いいたします。
なお、委任状の様式について特に定めはございませんが、委任者の認印が必要になります。事務所に用紙を備えておりますので、必要な方は担当までお申し出ください。
編集発行 飯能市土地区画整理事務所
住所

飯能市大字笠縫 112-1

電話

042-973-8682

ＦＡＸ

042-972-1242

★☆★ 平成２３年９月１日号（笠縫地区・双柳南部地区 合併号） ★☆★

～ 笠縫地区、双柳南部地区の進捗状況及び市長ほっとミーティングでのご質問等についてお知らせします ～権利者の皆様におかれましては、日頃より市政及び土地区画整理事業に対し、多大なるご理解、ご協力を賜り感謝申し上げます。
さて、今回の「土地区画整理事業ニュース」では、笠縫地区及び双柳南部地区
における事業進捗の状況や、市長ほっとミーティングで出されたご質問等についてお知らせいたします。

【 工事発注箇所図 】【笠 縫 地 区 について】
笠縫地区では幹線道路の整備を中心に事業を進めております。8 月に道路築造工事１箇所（右図参照）について、工事の発注を行いました。この工事は、ＪＲ八高線
六道踏切の北側と南側の９ｍ道路を整備する工事となります。今回の道路工事に併せて上水道、下水道の工事も行います。
工事箇所周辺の皆様には、ご丌便、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

【双柳南部地区について】
双柳南部地区においては、阿頇小久保線及び東原巽原線の整備を中心に事業を進めております。８月に道路築造工事の 2 箇所（次ページの図参照）について、工事の発注を行いました。この内、阿頇小久保線については、昨年度工事箇所の北側約130m を施工いたします。

笠縫地区

東原巽原線についても、昨年度工事箇所の西側約 100m を施工いたします。東原【 工事発注箇所図 】

双柳南部地区

巽原線については、上水道、下水道の工事も併せて行います。
また、来年度には阿頇小久保線の一部と東原巽原線における未施工部分の道路工事を予定しています。この工事が完了する
ことにより、東飯能駅東口駅前通り線から
阿頇小久保線、東原巽原線、（通称）産業道路を経て国道 299 号へ接続する幹線道路が供用開始となる予定です。
工事箇所周辺の皆様には、ご丌便、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

今年の４月下旬から５月上旬にかけて行われた市長ほっとミーティングにおいて、笠縫地区の事業に関するご質問等が 4 件ありました。ご質問等を区分すると、事業の進捗関係が２件、踏切関係が１件、道路関係が１件でした。
●事業の進捗関係
質問：笠縫地区の進捗状況について教えて欲しい。
質問：事業期間を１０年延長したが、再延長なしで事業が終了するのですか。
市の回答：笠縫地区の事業計画は平成２７年３月までの施行期間となっておりますが、景気の低迷、補助金の減額等資金面で大変厳しい状況が続いております。また、建物移転率は８２％となっていますが、約１５０戸の建物移転が残っておりますので施行
期間の延長をお願いすることになると考えています。今後の事業としては、南北道路整備を重点課題と位置付け、交通導線確保と踏切の統廃合など実施する予定です。また、公園については、引き続いて整備に向けて進めてまいります。
●踏切関係
質問：笠縫地区の踏切整備について、進捗状況等を伺いたい。
市の回答：平成２８年度までに西武池袋線２箇所、ＪＲ八高線２箇所の踏切整備を目
指し、今年度より西武鉄道、東日本旅客鉄道の両鉄道事業者と具体的な協議を開始しました。また、これらの踏切に関連する道路整備も順次行っていきます。
●道路関係
質問：六道交差点方面から笠縫土地区画整理地内へ抜ける道路が広げられるとのことですが、いつ頃整備されるのでしょうか。

市の回答：道路を拡幅するため、関係者と工作物等の移転協議を進めております。整備時期については具体的にお答えできませんが、移転が済み次第、通行の安全を確保
し供用していきたいと思います。

笠縫地区における南北幹線道路の整備と西武池袋線、ＪＲ八高線の踏切の統廃合については、今後５年間で整備を進めてまいります。
南北の幹線道路２路線においては、それぞれ２箇所ずつ踏切の設置が計画されており、道路と踏切の整備を同時に進めることにより、笠縫地区を南北に通過できる道路が確保されます。
現在は両鉄道事業者と今後５年間の整備箇所、整備手法などについて、詳細部分の協議を進めております。
今年度においては、これらのスケジュールを確定させ、整備に向けた具体的な作業を進めてまいります。

笠縫地区、双柳南部地区における道路予定地や公園予定地など、施行者が管理すべき土地については、年４回の草刈作業を行っております。
今年度も既に２回の草刈作業を行い、残り２回についても雑草の状況を見ながら実施
してまいります。
使用収益の開始された土地や従前のまま使用されている土地につきましては、所有者の方々による管理となりますので、草刈等の適切な管理をお願いいたします。

平成２３年度の保留地公売（笠縫地区）を先着順により随時受付をしております（市のホームページに掲載中）ので、ご希望の方はお問い合わせください。
なお、通知前に申し込みがあった場合はご容赦ください。
公売保留地及び価格
街

区

画 地

地 積（坪数）

価

格

６８

２

１４２.５２㎡（約４３坪）

１１,９４３,１７６円

１６２－１

１２

２４１.９７㎡（約７３坪）

１８,８９７,８５７円

１１８

１

２３０.９８㎡（約７０坪）

１６,１４５,５０２円

○土地の売買について
土地区画整理事業地内においても、地区外の土地と同様にいつでも土地を売買することは可能です。売買に伴う土地の登記は、従前の土地について行われます。
仮換地指定を受けている場合は、土地区画整理法に基づく法律上の効果や制限も新し
く所有者となる権利者に継承されます。仮換地指定されていない場合でも、お知らせしてある換地計画の内容（仮換地案位置図）を、新しく所有者となる権利者にお伝えくだ
さい。仮換地の指定内容や換地計画の内容についてご丌明な場合には、売買する前に土地区画整理事務所までご相談ください。

○土地の分筆、仮換地先の分割について
従前地について分筆を行うと、その筆に係る仮換地を分割することになります。また、換地された土地を分割したい場合には、逆に従前地の分筆が必要となります。
従前の土地の分筆及び仮換地の分割の際は、事前に土地区画整理事務所までご相談く
ださい。

○権利変動の届出のお願い
土地区画整理地内の土地の権利に関し、変動（所有権移転、住所変更等）がありましたら、必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、土地区画整理事務所まで届出をお願いします。また、結婚などでお名前が変わった時なども届出が必要です。詳細につきましては、土地区画整理事務所までお問い合わせください。

○迷惑駐車について
土地区画整理事業の施行地区内の道路や市の管理地に迷惑駐車が見受けられます。迷惑駐車は交通事敀を誘引するほか、火災などの緊急事態に消火活動等が遅れる原因となります。また、邪魔にならないと思っていてもご近所へ迷惑をかけていたりすることもあり、ご近所間のトラブルになる可能性があります。
一人ひとりがルールを守り、みんなが住みよいまちにしましょう。

○公園広場利用のマナーについて
現在、笠縫地区及び双柳南部地区の公園予定地の数箇所を開放し、皆様にご利用い
ただいているところですが、犬の放し飼いやボール等が隣接する家へ入ってしまうな
どの状況が見受けられます。公園広場は、住民の皆様が利用する公共の場所となりますので、マナーを守ったご利用をお願いいたします。
編集発行
住
所
電
話
Ｅメール

飯能市土地区画整理事務所
飯能市大字笠縫１１２－１
０４２-９７３－８６８２
kukaku@city.hanno.saitama.jp

岩沢南部地区審議会委員選挙特集

飯能市土地区画整理事業ニュース
平成２３年９月２０日号

任期満了に伴う岩沢南部土地区画整理審議会委員選挙について、次のとおり立候補の届け出がありましたのでお知らせします。立候補者が選挙すべき委員の数を超えなかったため、１０月に予定していた審議会委員選挙は行ないません。
※立候補届出期間 平成２３年９月６日（火）～９月１５日（木）◆ 岩沢南部土地区画整理審議会委員選挙立候補者（届出順、敬称略）
１ 宅地の所有者が選挙する委員の候補者（選挙すべき委員数：７人）
氏

番号

１
２
３
４
５
６

え

江
おか

名
はら

のぶ

あき

原

信

明

岡

野

の

やす

のり

お

ぐま

かず

あき

き

いち

ま

まさ

小
なみ

雙
あめ

熊
木

雨

間

いわ

さわ

岩

澤

保
和
一

則
明
お

夫
お

正

男

た

ろう

太

朗

※ 候補者数は選挙すべき委員の数を満たしておりませんが、総数が施行規程で定めた委員定数の３分の２以上となるため、再度立候補の受け付けは行ないません。不足する委員については、任期満了（平成２８年１０月）まで欠員となります。

２ 宅地の借地権者が選挙する委員の候補者（選挙すべき委員の数：１人）
立候補者なし※ 届出期間内に立候補はありませんでしたので、任期満了（平成２８年１０月）まで欠員となります。

◆審議会委員選挙の投票は行いません
審議会委員選挙につきましては、候補者の数が選挙すべき委員の数を超えなかったた
め、１０月２日（日）に予定していた選挙の投票は行いません。上記立候補者については１０
月３日、当選人の公告及び通知をもって審議会委員となります。
編 集 発 行
飯能市土地区画整理事務所
TEL 042－973－8682
FAX 042－972－1242

★☆ 岩沢南部土地区画整理地内の状況についてお知らせします。☆★
市道１－１９２５号線側溝整備及び下水道工事を行います岩沢グラウンドから白鳥幼稚園方面へ北上する道路等の工事を行います。工事の概要
は、道路側溝等の雨水対策及び汚水管布設工事となります。また、１－１９２５号線周辺、市営住宅周辺の下水道工事も実施しますのでよろしくお願いします。
工事期間中はとりわけ、通学通園時の時間帯に歩行者や車両の通行に大変ご丌便、ご迷惑をお掛けいたします。施工中は、安全対策等十分な配慮に心掛け工事を行いますのでご理解、ご協力をお願いいたします。
※工事時期 平成２３年１１月下旬から平成２４年３月下旬頃を予定
下水道工事は１０月下旬から２月下旬を予定（下水道工事は１－１９２５号線外の区間があります。）※工事の詳細については、土地区画整理事務所までお問い合わせください。
（工事時期、工事概要については、若干の変更がある場合もあります。）

案

１－１９２５号線
側溝整備区間

内 図
幼
稚
園

市
営
住
宅

下水道工事区間

下水道工事区間

岩沢グラウンド

仮換地(案)の状況について
仮換地（案）について、正確な面積を算出するため現在、現地において測量作業を実施しています。この作業は、画地確定測量とよばれ仮換地の位置、形状及び面積を最終的に確定させる作業になります。この測量が完了すると正式な仮換地のデータが整うことになります。
これを受けて皆様には、仮換地（案）の確定したデータとしてお示しさせていただきます。全ての作業が終了するのは来年３月下旬の予定ですが、作業は随時実施しておりますので、状況等をお知りになりたい場合は土地区画整理事務所までお問い合わせください。

飯能市土地区画整理事業ニュース

平成 2３年１１月１５日号(岩沢北部・岩沢南部地区合併号）

岩沢地区のまちづくりにつきましては、今年度よ◆主な事業の状況◆市道 1-1925 号線工事
◆岩沢南部審議会開催

り継続地区、除外地区共に本格的な工事等に着手することができました。両地区に関し、多くの方々よ
りご協力をいただき感謝申し上げます。引き続いて◆事務所からのお知らせのご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願いい◇上下水道工事のお知らせ

たします。

主な事業の状況【区画整理継続地区】区画整理地内において、現場での測量作業を実施しています。これは、換地設計に伴いそれぞれの仮換地（案）に基づき正確な面積を算出するための重要な測量になります。併せて計画道路や宅地の高さを設定するための測量作業も実施しています。現地調査、測量に際して皆様の土地に立入る場合がありますが、ご理解ご協力をお願いします。
この測量が完了すると、仮換地（案）の正式なデータとして確定します。皆様には、確定したデータを基にお示しさせていただく予定です。これにより、事業の進捗に併せて仮換地指定を行う区域を拡大し、移転や工事を進めてまいります。
現在は、主に市道 1-1925 号線沿い（白鳥幼稚園周辺）や入間川に近接する阿頇小久
保線の周辺、区画道路用地を確保するため建物移転等をそれぞれ実施しています。
工事については、市道 1-1925 号線や前原市営住宅内、双柳岩沢線の一部周辺において施工しています。特に工事期間中は、ご丌便をお掛けいたしますが、ご協力をお願いします。また字加能理、字樋ノ口において埋蔵文化財の発掘調査が行われています。市内でも岩沢地区は有数の遺跡が埋蔵されており、今回の発掘では、「奈良・縄文時代の遺跡」が多数発掘されています。ご興味のある方は、ぜひこの機会にご覧ください。
★お問い合せ先 市役所生涯学習課 文化財担当

042（973）2111 内線３７１【除外地区】都市計画道路双柳岩沢線整備に伴う説明会を関係する権利者の皆様方を対象に開催いたしました。説明会では、整備の概要や整備手法、用地取得等に伴う補償などについて説明を行いました。併せて、4m 道路の整備に向けた説明会も開催しました。
今後、境界立会いのお願いや測量等を実施することになります。
主要路線の一部道路について、用地測量・路線測量を行います。該当する土地所有者の皆様には、事務所より境界立会い等のご通知を直接させていただきますのでご協力をお願いします。

★☆ 岩沢南部土地区画整理地内の状況についてお知らせします ☆★
市道１－１９２５号線側溝整備及び下水道工事を行います岩沢グラウンドから白鳥幼稚園方面へ北上する道路等の工事を行います。工事の概要は、
道路側溝等の雨水対策及び汚水管布設工事となります。また、１－１９２５号線周辺、市営住宅周辺の下水道工事も実施しますのでよろしくお願いします。
工事期間中はとりわけ、通学通園時の時間帯に歩行者や車両の通行に大変ご丌便をお掛
けいたします。施工中は、安全対策等十分な配慮に心掛け工事を行いますのでご理解、ご協力をお願いいたします。
※工事時期

平成２３年１２月下旬から平成２４年３月下旬頃を予定

下水道工事は１０月中旬から２月下旬を予定（下水道工事は１－１９２５号線外の区間があります。）※工事の詳細については、土地区画整理事務所までお問い合わせください。
なお、下水道工事に関するお問い合わせは、市下水道課までお願いします。
（工事時期、工事概要については、若干の変更の場合があります。
）

案

内 図
1-1925 号線側溝整備区
間
幼稚園

下水道工事区間

下水道工事区間

市
営
住宅

岩沢グラウンド

換地設計に基づく事業計画の変更
前号でもお知らせいたしました、換地設計に基づく事業計画の変更については、
県との事前協議を概ね終了しました。
皆様には、事業計画の変更に係るスケジュールなどを随時この紙面においてお知
らせいたします。また、この変更に伴い区画整理施行区域の一部見直しも併せて行います。

岩沢南部地区の審議会を開催しました
岩沢南部土地区画整理審議会委員の任期満了に伴う改選が行われ、新体制での第１回目の審議会が１０月２８日（金）に開催されました。
議事としては、会長及び職務代理の選出、議席の決定を行い、下表のとおりとなりました。また、報告事項として南部地区の進捗状況と今後の予定について行いました。
報告の内容は、主に工事や委託業務を中心とした進捗状況、西武線を横断する都市計画道路の鉄道事業者との協議の状況等について報告しました。
審議会委員名簿
議席番号

氏

名（ 居 住 地 ）

役

職

１

吉

田

親

義 （大字双柳）会長（学識経験者）

２

岩

澤

太

朗 （大字岩沢）会長職務代理（所有権者）

３

雨

間

正

男 （大字岩沢）

委員（所有権者）

４

雙

木

一

夫 （大字岩沢）

委員（所有権者）

５

外

園

（川越市）

委員（学識経験者）

６

岡

野

保

則 （大字岩沢）

委員（所有権者）

７

江

原

信

明 （大字岩沢）

委員（所有権者）

８

小

熊

和

明 （大字岩沢）

委員（所有権者）※定数は１０人ですが２人欠員となっています。

◈市長ほっとミーティングでのご質問等について事務所からのお知らせ

市長ほっとミーティングにおいて、岩沢地区のまちづくりに関するご質問をお受けしま
した。主なものについてお知らせします。
質 問 ①：事業を見直して「20 年で完了させる計画」と伺っているが、本当に完了できるのですか。
市の回答：事業の見直しは、土地利用を早く図れることを目標に、現況を重視し 20 年で事業が完了できるような計画とさせていただきました。皆様のご協力を得ながら仮換地の指定や工事等を推進し、この期間で事業が完了できるよう努力してまいります。
質 問 ②：事業が長期化し思うような土地利用を図ることができないが、市としてどう対応していくのですか。
市の回答：長く土地利用が図れない状況でありましたが、見直しを行い移転や工事の着手、
仮換地案の提示等、皆様の土地が早く有効活用ができますよう努力してまいります。
質 問 ③：除外された地区で、幅員 4m 未満の道路整備の時期はいつ頃ですか。
市の回答：幅員 4m 未満の道路については、セットバックをしていただき、寄附をお願いすることになります。整備については、下水道工事に併せて行うことになります。

◈阿岩橋の架替え工事について
阿岩橋の架替え工事につきまして
は、下部工（橋脚 2 基、橋台 2 基）が平成 2２年度末に完成いたしました。
上部工の工事については、７月に工場での製作を終え、１０月から架設桁架設工法により右岸側（阿頇側）より順
次、架設を行い、来年 3 月の完成を予定しています。
工事中は、橋の通行等に十分な注意をお願いします。
工事に関する問い合わせ：道路建設課（岩沢側より阿頇方面を望む）

道路担当 ０４２-９７３-２１１１㈹◈建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います☆区画整理継続地区☆
区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）及びブロック塀やフェンス
等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。建築行為等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事務所にご相談ください。

☆区画整理除外地区☆
区画整理事業から除外された地区で建築行為等を行う場合は、地区計画による制限を受けることになります。また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法に基づく建築制限を受けることになります。建築等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事務所または都市計画課にご相談ください。

地区計画による制限[ 建築物等に関する事項 ]建築物の敷地面積の最低限度
壁面の位置の制限

１２０㎡（新たに分筆する際にはご注意ください。）

建築物の外壁もしくはこれに代わる柱の面から、地区施設（道路）境界及び隣地境界までの距離は 0.5m 以上とする。

垣又は柵の構造の制限

地区施設（道路）に面する垣又は柵の構造は次に掲げるものとする。
（１）生垣（２）鉄柵、金網等の透視可能なフェンスで、宅地の地盤高からの高さは１.５ｍ以下のもの（基礎の高さは、０.６ｍ以下とする。
）

編集発行

飯能市土地区画整理事務所

住

飯能市大字笠縫１１２-１

所

電 話 ０４２（９７３）８６８２

【水道工務課・下水道課からお知らせ】

下水道工事及び水道工事を行います
岩沢北部地内の道路(※案内図参照)において、下水道工事及び水道工事を行います。
工事の内容は、汚水管の布設工事及び水道本管の布設工事です。
工事期間中は、歩行者や車両の通行、日常生活においてご丌便、ご迷惑をお掛けいたしますが、安全対策等十分な配慮に心掛け工事を行います。また、工事等の詳細については、随時情報提供をさせていただきますので、皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
記
工 事 期 間

平成２３年１１月上旬から平成２３年１２月下旬までを予定

通行止め時間

８：３０～１７：００（※●印の交差点部では、上記期間のうち５日間程度）※工事期間中、一時的に車両通行止めになる期間があります。通行止め期間中は、交通整理員の指示に従い、う回路にご協力ください。
※工事時期については、若干の変更がある場合があります。
お問い合わせ先 市役所 ０４２（９７３）２１１１
下水道課（内線204） ・ 水道工務課（内線223）までお願いします。

う回路

工事区間

う回路

通行止め交差点

平成２３年 12 月２６日号
笠縫地区・双柳南部地区***** 合 併 号 *****

飯能市土地区画整理事業ニュース～笠縫地区、双柳南部地区の工事の進捗状況及び説明会開催等についてお知らせします～
権利者の皆様におかれましては、日頃より市政及び土地区画整理事業に対し、多大なる
ご理解、ご協力を賜り感謝申し上げます。
さて、今回の「土地区画整理事業ニュース」では、笠縫地区・双柳南部地区における工事の進捗状況及び笠縫地区の事業説明会などについてお知らせいたします。

§ 平成 2３年度 工事進捗状況について §【 笠縫地区 】【笠 縫 地 区 について】
現在、右図面のとおり地区内 3 箇所において道路築造や宅地造成工事を実施しています。
下水道工事や水道工事が並行して行われる箇所もあり、地域の皆様には大変ご丌便をお掛けしておりますが、ご理解、ご協力をいただきますようお願
いいたします。
工事箇所№１（一部下水工事あり）については来
年１月末、工事箇所№2 については来年 2 月末、工事箇所№3 については来年３月中旬に、それぞれ完成予定となっています。
工事箇所№１を挟んだ六道踏切については、道路工事完了後、来年度において踏切付替工事（ＪＲ施工）を行う予定です。工期や通行止め等については、詳細が決まり次第お知らせいたします。
【 工事箇所 NO.１ 】

六道踏切北側の工事状況

工事箇所№2工事箇所№1

工事箇所№1

工事箇所№3【 工事箇所 NO.3 】

１３６街区宅地造成の工事状況

【双柳南部地区について】【 双柳南部地区 】
現在、右図面のとおり地区内３箇所において道路築造や宅地造成工事を実施して工事箇所№１
工事箇所№３
工事箇所№3います。
双柳南部地区でも上下水道工事を並行して施工しており、東原巽原線では、懸工事箇所№2工事箇所№２

案であります雨水管の工事を実施しています。
工事箇所№１（阿頇小久保線）について
は来年１月末、工事箇所№2（東原巽原線・
下水道工事あり）については来年 2 月末、工事箇所№3（１８街区造成工事）については来年 1 月中旬に完成予定となっています。
また、新光地区では下水道の布設工事を
来年 3 月にかけて実施（予定）しています。
【 工事箇所 NO.１ 】【 工事箇所 NO.１ 】】

都市計画道路 阿須小久保線の工事状況【 工事箇所 NO.２ 】【 工事箇所 NO.３ 】】】

都市計画道路 東原巽原線の工事状況

１８街区宅地造成工事の状況

§ 踏切の統廃合及び幹線道路の整備について §笠縫地区を南北に縦断する幹線道路の整備につきましては、今年度において工事箇所№1 を実施しています。来年度以降についても、踏切拡幅工事、上下水道工事と併せて幹線道路の道路整備工事を進めていく予定です。
また、西武池袋線、ＪＲ八高線における踏切の統廃合については、平成 24 年度から平成２６年度までの完成を目指し、現在両鉄道会社と協議を進めています。今後は、
踏切拡幅、移設、廃止に向けた協議書を締結し、実施に向けた具体的な作業を進めてまいります。
踏切関連の工事等につきましては、次号以降でも引き続きお知らせいたします。

§ 保留地（宅地）分譲のお知らせ §飯能市が行っている区画整理事業では、笠縫地区の下記保留地の分譲を先着順にて受付けています。
各保留地とも上下水道が整備されており、№１は９ｍ（歩道分含む）、№２は４ｍ、№３は６ｍの街区道路に接道しています（ＰＣをお持ちの方は、市のホームページをご参照ください。）。
※№１の９ｍ道路は、現在道路工事を行っており来年 1 月下旬完成予定です。
お知り合いの方で土地をお探しの方がいらっしゃいましたら、ご紹介いただけると幸いです。なお、ニュースの通知前に申込みがあった場合はご容赦ください。
詳細につきましては、土地区画整理事務所へお問い合わせください。

【 公売保留地及び価格 】
№

街

区

画 地

地

積（坪数）

価

格

１

６８

２

１４２.５２㎡（約４３坪）

１１,９４３,１７６円

２

１６２－１

１２

２４１.９７㎡（約７３坪）

１８,８９７,８５７円

３

１１８

１

２３０.９８㎡（約７０坪）

１６,１４５,５０２円

笠縫土地区画整理事業説明会の開催について
笠縫地区内における今年度の事業の進捗状況や今後の事業の進め方について、権利者の方々を対象に下記のとおり説明会を開催しますので、ご出席くださいますようご案内いたします。
日
場

時
所

平成２４年 １ 月２２日（日）加治公民館 ２階 集会室

午前１０時より

～ 土地区画整理事務所からのお願い ～○建築行為（開発行為）を行う際はご注意願います
土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。
また宅地の造成高、歩道のある道路からの出入り口の位置等、工事施工時のトラブルを回避するため、事前相談を必ず行っていただきますようご協力をお願いいたします。
○委任状が必要です
土地区画整理事業に伴う権利関係や清算指数等の調査に関しては、土地所有者の方のみに説明させていただいています。代理の方は、土地所有者の方からの委任状が必要となりますので、ご注意ください。
○電柱移設へのご協力について
土地区画整理事業では、建物移転の際に電柱などの移設も同時に行われますが、移転先での電柱の受入れに関しては、皆様方のご協力が必要となります。電気・電話は、日常生活の中で欠かすことのできない施設でありますので、移転時における電柱の設置については、関係する皆様方のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
○権利異動の届出のお願い
土地区画整理地内の土地の権利に関し、変動（所有権移転、住所変更等）がありましたら、必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、土地区画整理事務所まで届出をお願いします。また、婚姻等によりお名前が変わった時なども届出が必要です。詳細につきましては、事務所までお問い合わせください。
○所有地の管理について一昨年から放火と思われる丌審火が岩沢地区を中心に断続的に発生しております。
消防、警察のほか自治会関係者等と連携し見回りを行っておりますが、皆様方におかれましても屋外にある丌要物の整理や空き地の適正な管理をお願いいたします。

編集発行

飯能市土地区画整理事務所

住所

飯能市大字笠縫１１２-１

電話

０４２-９７３－８６８２

Ｅメール

kukaku@city.hanno.saitama.jp

平成２４年２月２２日号

飯能市土地区画整理事業ニュース★☆ 笠 縫 地 区 ☆★
★☆ 説明会特集号 ☆★

権利者の皆様におかれましては、日頃より市政及び土地区画整理事業に対し、多大なる
ご理解、ご協力を賜り感謝申し上げます。
さて、今回の「土地区画整理事業ニュース」では、工事の進捗状況や過日開催されました事業説明会の開催結果についてお知らせいたします。

§ 平成２３年度工事進捗状況について §今年度も１ヶ月あまりを残すのみとなりました。今回は、平成２３年度工事の進捗状況につ工事箇所№５いてお知らせいたします。
現在、笠縫地区内では道路築造工事や宅地造成工事を５箇所で行っています。
工事箇所№１、２では、ＪＲ八高線六道踏切
拡幅の前段階として、踏切前後の道路築造工事

工事箇所№２を行っており、道路高の変更や歩道の設置を実施しています。来年度は踏切の拡幅工事を行う

工事箇所№1

予定でおりますので、工事完了までの間、通行にご丌便をおかけしますがご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
工事箇所№３につきましては、街区道路の築工事箇所№４造及び宅地の造成工事を行っています。
工事箇所№４は、街区道路の舗装工事及び宅地の造成工事を行っております。
工事箇所№５につきましては、１号公園予定

工事箇所№３

地外周の排水工事及び街区道路の舗装工事を実施しており、公園整備に向けた準備を行っています。これらの工事については、３月末には完了する予定です。

【笠縫地区工事実施箇所図】

≪ 工 事 写 真 ≫ＪＲ八高線六道踏切北側の状況

ＪＲ八高線西側１３６街区造成の状況§ 笠縫土地区画整理事業進捗状況説明会報告 §【阿須小久保線】
本年 1 月２２日（日）、加治公民館において笠縫地区の事業進捗状況説明会を開催し２３名のご参加を頂きました。その概要についてお知らせいたします。
【 説 明 事 頄 】◎平成２３年度の事業の進捗状況について
・旧国道２９９号六道交差点改良に伴う建物移転について
・１号街区公園整備に関連する周辺道路工事について
・幹線道路整備に関連する造成工事及び建物移転について
・ＪＲ八高線六道踏切を挟む南北の道路整備工事について
・双柳岩沢線、川寺岩沢線の下水道整備工事 汚水管整備について◎今後の事業の進め方について・ＪＲ線、西武線の踏切統廃合及び２本の南北幹線道路（東側及び西側）、周辺道路の重点整備。
・東西幹線道路の整備（川寺岩沢線）については、道路用地確保のため建物移転を中心に事業を推進。
・旧国道２９９号六道交差点改良については、平成２４年度に建物移転及び交差点拡幅工事を実施予定。
・１号街区公園整備工事を平成２６年度に実施予定。公園整備案作成に際しては、地元の皆様のご意見等を拝聴し整備予定（所管課：都市計画課）。
※踏切統廃合計画の詳細は、別添資料をご参照ください。

【 質 疑 応 答 】（一部抜粋）
Q．六道踏切は平成 24 年度で開通するのか。
A．３月議会により新年度予算案議決後、平成 24
年度に行いたいと考えています。
Q．六道交差点からＪＲ六道踏切へ向う一方通行の解除はいつになるのか。
A．道路整備を実施し、一部ですが一方通行を解除

ＪＲ八高線六道踏切南側から撮影したいと考えています。双柳岩沢線から六道踏切間の整備にあわせ、一方通行の解除について警察との協議が整っていますが、「一方通行の解除には 100％地元の同意がないと難しい」と言われておりますので、ご協力をお願いします。
Q．国道 299 号につながる道路が未整備だが踏切整備を先行する理由は。
A．踏切を整備するための条件が整ってきている状況です。南北方向の交通導線を確保するための整備を進めていきたいと考えております。
Q．未舗装道路の整備は、踏切の周辺道路を優先するというが、それ以外の未舗装道
路のほこり、傷みにはどう対応してもらえるのか。
A．当面は、補修の手立てとして砂利を敷くことで対応させて頂きたいと考えています。
Q．踏切に関連する歩行者専用道路として指定するのは、市の考えなのか、住民の考えなのか。また規制は 24 時間か。
A．昭和 63 年に区画整理の事業認可を県から頂きましたが、その区画整理の事業計画の中で既に歩行者専用道路にすることが決定しています。規制は 24 時間となります。
Q．佐瀬踏切はいつ整備するのか。
A．区画整理区域の境に位置する踏切であり、地区外に係る用地取得を伴うため、今回の整備から除きました。関係部署と調整し、できるだけ早期に整備できるよう努めて参ります。
Q．踏切の統廃合によって迂回することは、非常に丌便になる。
A．事業計画決定時に鉄道事業者、警察との協議を行い、交通安全にも配慮し計画決定
しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
Q．笠縫土地区画整理事業の完了はいつになるのか。
A．現在は平成 26 年度までの計画となっています。残りの移転戸数や近年の実績等を考慮しても、期間延長が必要となると考えています。
Q．暫定的に清算金を払うことを検討してほしい。
A．暫定的な支払いについては、法的にはできることになっています。しかし具体的な事例として、事業の完了を目前にして数軒の反対者により事業が閉じられない、また、
震災など自然災害が起こったことにより仮清算を行うこととしたなど、稀な事例があるだけです。これについては、まだまだ研究していかなければばらないと考えております。なお、支払いについては分割払いの方法もあります。

～ 土地区画整理事務所からのお願い ～○建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います
土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。
また宅地の造成高、歩道計画のある道路からの出入り口の位置等、工事施工時のトラブルを回避するため、事前確認を必ず行って頂きますようご協力をお願いいたします。
○委任状が必要です
土地区画整理事業に伴う権利関係などの調査に関しては、土地所有者の方のみに説明させて頂いています。代理の方は、土地所有者の方からの委任状が必要となりますので、ご注意ください。
○土地の分筆、仮換地先の分割について
従前地について分筆を行うと、その筆に係る仮換地を分割することになります。また、換地された土地を分割したい場合には、逆に従前地の分筆が必要となります。
従前の土地の分筆及び仮換地の分割の際は、事前に土地区画整理事務所までご相談く
ださい。
○迷惑駐車について
土地区画整理事業の施行地区内の道路や市の管理地に迷惑駐車が見受けられます。迷惑駐車は交通事敀を誘引するほか、火災などの緊急事態に消火活動等が遅れる原因となります。また、邪魔にならないと思っていてもご近所へ迷惑をかけていたりすることもあり、ご近所間のトラブルになる可能性があります。
一人ひとりがルールを守り、みんなが住みよいまちにしましょう。
○権利異動の届出のお願い
区画整理地区内の土地の権利に関し、異動（所有権移転、住所変更等）がありましたら、
土地区画整理事務所まで届出をお願いします。
○所有地の管理について一昨年から放火と思われる丌審火が岩沢地区を中心に断続的に発生しております。
消防、警察のほか自治会関係者等と連携し見回りを行っておりますが、皆様方におかれましても屋外にある丌要物の整理や空き地の適正な管理をお願いいたします。

編集発行

飯能市土地区画整理事務所

住所

飯能市大字笠縫１１２－１

電話

０４２－９７３－８６８２

E メール

kukaku@city.hanno.saitama.jp

資 料
飯能都市計画事業 笠縫土地区画整理事業に係る踏切統廃合整備計画について
笠縫地区では、南北方向の交通道線を確保することを当面の目標に事業を推進しています。この中で、都市計画道路双柳岩沢線から区画街路１０－１号線へ、また双柳岩沢線から区画街路９－６号線へ至る道路を最優先課題として位置づけ整備を進めております。
これらの南北道路と交差するＪＲ八高線及び西武池袋線について、既存の踏切を統廃合し、それぞれ２箇所、計４箇所の踏切を来年度より整備する予定です（図面１参照）。
これに伴い踏切両端に接続する道路は、一部を除き歩行者専用道路となり、車両の通行ができなくなります。
踏切統廃合整備後の交通の流れについては、「踏切統廃合計画想定導線図」（図面２、３）に示すような路線が考えられ、今後、工事実施に際しては通行止めとなる道路もあり迂回をして頂くこととなります。皆様にはしばらくの間ご不便、ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解、ご協力の程お願いしたします。
踏切統廃合整備計画（予定）の詳細は次のとおりです。
１．踏切整備実施箇所①区画街路９－６号線 （幅員：９ｍに拡幅）「ＪＲ八高線六道踏切」 及び 「西武池袋線元加治７号踏切」②区画街路１０－１号線 （幅員：１０ｍに拡幅）「ＪＲ八高線大久保踏切」 及び 「西武池袋線元加治９号踏切」
２．統廃合計画①ＪＲ八高線
・六道踏切

付替拡幅

・島崎踏切

廃止（上記踏切工事と同時、人も渡れません）

・大久保踏切

移設拡幅

・上岡踏切

廃止（上記踏切工事と同時、人も渡れません）②西武池袋線
・元加治７号踏切

拡幅

・元加治９号踏切

移設拡幅

既設の土地区画整理事務所前踏切は移設踏切供用開始とともに撤去
３．実施年度計画（予定）①ＪＲ八高線
・六道踏切

平成２４年度・島崎踏切

平成２４年度（六道踏切工事と同時施工）

・大久保踏切平成２６年度・上岡踏切

平成２６年度（大久保踏切工事と同時施工）②西武池袋線
・元加治７号踏切

平成２６年度・元加治９号踏切

平成２６年度笠縫土地区画整理事業における踏切統合計画（平成２３年度～平成２７年度）
図面１
国道２９９号

六道交差点

上岡踏切
（廃止）
大久保踏切
（廃止）
大久保踏切
（移設拡幅）

島崎踏切（廃止）

区１０－１号線

六道踏切（付替拡幅）

元加治９号踏切（移設拡幅）
双柳岩沢線

元加治９号
踏切（廃止）

加
治
小
学
校

西武池袋線

元加治７号
踏切（拡幅）

区９－６号線

ＪＲ八高線

凡例

双柳岩沢線
区１０－１号線
区９－６号線

踏切統廃合計画想定導線（平成２５年４月JR六道踏切工事完成後）

一方通行解除
島崎踏切（廃止）

六道踏切（付替拡幅）

歩行者専用道路

凡例

想定される車両の流れ踏切統廃合計画想定導線（平成２７年４月踏切統廃合完了後）

上岡踏切
（廃止）

歩行者専用道
路
双柳岩沢線

大久保踏切
（移設拡幅）

一方通行解除歩行者専用道路
歩行者専用道路

元加治９号踏切（移設拡幅）
島崎踏切（廃止）
六道踏切（付替拡幅）
区１０－１号線

元加治９号踏切（移設）

歩行者専用道路

元加治７号
踏切（拡幅）
区９－６号線凡
例

想定される車両の流れ平成 2４年 ３月 １日号

飯能市土地区画整理事業ニュース◆ 下水道課からのお知らせ◆ 岩沢加能里遺跡の調査◆ 阿岩橋の架け替え工事◆ 事務所からのお知らせ★☆★ 合 併 号 ★☆★

岩沢地区のまちづくりにつきましては、今年度よ◆ 平成２３年度事業報告◆ 市道１-１９２５号線工事

岩沢北部・岩沢南部地区

り継続地区、除外地区ともに本格的な工事等に着手することができました。両地区に関しましては、多くの方々よりご協力をいただき感謝申し上げます。
工事箇所も増えてまいりますが、これからも引き続いてのご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願いします。

◆ 平成２３年度 事業報告
【区画整理継続地区】 換地設計に伴う仮換地（案）に基づき、正確な面積を算出する
ための街区確定測量や画地確定測量を実施しました。また、計画されている区画道路の基礎となる測量・設計や将来の宅地の高さを決定するための設計を行いました。これにより、基礎データとして権利者の皆様にお示しすることができると伴に、このデータを活用し区画道路や宅地の工事等が可能になります。
工事については、道路築造工事や宅地造成工事を実施しました。一部箇所については、工事等を継続し実施しています。工事中はご丌便をお掛けいたしますが、引き続きご協力をお願いします。
補償等については、建物移転や工作物等移転契約の締結を行いました。なお、補償業務
では、事業に支障となる電柱等の移設も行っていますが、電柱等の移設は、民地への建柱が基本となりますので、皆様のご協力が丌可欠です。電気・電話は、日常生活の中で欠かすことのできないものです。移設の際は、関係する皆様のご協力をお願いします。

【除外地区】

主要路線の一部道路について、用地測量・路線測量を行いました。関係

地権者の皆様には、厳寒の中、また大変お忙しいところ立会いにご協力いただき、誠にありがとうございました。

◆ 市道１－１９２５号線側溝整備工事
岩沢運動公園から白鳥幼稚園方面へ北上する道路等の側溝工事を実施しています。
工事期間中、とりわけ通園、通学時の時間帯には歩行者や車両の通行に大変ご丌便をお掛けいたします。施工中は安全対策等に十分配慮し、工事を行いますのでご理解、ご協力をお願いします。
◎ 工事期間

平成２３年１２月下旬から平成２４年３月下旬まで（施工状況の都合により工事期間変更の場合があります。）

◆ 下水道課からのお知らせ

岩沢地区の下水道工事

岩沢地区で現在施工中の下水道工事についてお知らせします。
案内図

工

事

名

工事期間

備

考

①

公共下水道工事第１工区（岩南）

２月２９日

②

公共下水道工事第２工区（岩南）

３月３０日

③

岩沢第二汚水幹線公共下水道工事第１工区

２月２９日

工期延長予定④

岩沢第二汚水幹線公共下水道工事第２工区

３月３０日

工期延長予定⑤

岩沢汚水中継ポンプ場建設工事（土木・建築）

２月２９日

設備等の工事は引続き実施※工事期間中は大変ご丌便をお掛けしますがご理解、ご協力をお願いいたします。

下 水 道 工 事 箇 所 案 内 図

岩沢汚水中継ポンプ場☆問い合わせ先：下水道課

図面①に埋設される汚水管人孔（マンホール）

整備担当 ０４２（９７３）３４３３（直通）◆ 岩沢加能里遺跡の調査

加能里遺跡第４２・４３次調査

平成２３年７月より、字樋ノ口及び字加能理で加能里遺跡の調査をそれぞれ行いました。
【加能里遺跡第４２次調査（字樋ノ口）】
元加治駅から西へ約３００ｍ、入間川の河岸段丘平坦面にあたります。縄文時代中期・
古墳時代・奈良時代といった別々の時代の集落跡が発掘されました。縄文時代では、多くの竪穴式住居跡が重なり合って見つかり、当時の中心地的な集落だったことがうかがえます。古墳時代の遺跡は、飯能市域では大変珍しく住居跡のほか、土器が数個ずつ入った穴がいくつも見つかりました。また、加能里遺跡の発掘の中で、初めて奈良時代の住居跡が検出されたことが貴重な発見の一つでした。
昨年の１２月２３日には、地元の方を対象に現地説明会を実施し、１６５名の参加がありました。遺跡に対する造詣を深め、遺跡の持つ魅力を感じていただきました。

縄文時代の住居跡

古墳時代の土坑

現地説明会の様子

奈良時代の住居跡

古墳・奈良時代の集落全景【加能里遺跡第４３次調査（字加能理）】
六道の交差点から南へ約４００ｍ、低い崖の下にあたります。縄文時代後期末から晩期初頭の住居跡１軒のほか、湧水の流れた跡と考えられる砂礫層が帯状に見つかりました。
ここからは土偶（土製の人形）が３点出土しました。
☆問い合わせ先：生涯学習課

文化財担当

０４２（９７２）２３０１（直通）出土された土偶【遺跡調査後の工事予定】
昨年 7 月から始まった加能里遺跡の調査は、この 3 月中に終了します。調査終了後、新年度予算の議決に伴い速やかに工事を発注し、初夏より宅地の造成工事を実施する予定です。

◆ 阿岩橋の架け替え工事（阿須小久保線）
上部工の工事については、平成２３年１０月から架設桁架設工法によって架設を行い、１１月には１８本全ての桁の架設が終了しました。現在、橋面工及び下水道管等の添架工事を行っており、３月末には橋の本体工事が完成する予定です。平成２４年度より橋の南北の取付
道路の工事に着手し、年度内の開通を目指して工事を進めています。
☆問い合わせ先：道路建設課道路担当
０４２（９７３）２１２７（直通）～岩沢側から阿須方面を望む

事務所からのお知らせ ～【換地設計に基づく事業計画の変更】
換地設計に基づく事業計画の変更については、平成２４年６月の認可を目標に県との協議を重ねています。変更に係るスケジュール等については、詳細が分かりしだいお知らせします。

【所有地の管理について】
最近、放火と思われる丌審火が岩沢地区を中心に多く発生しています。市では消防、警察のほか自治会関係者の方々と連携し地域の見回りを行っています。皆様方におかれましても家のまわりには燃えやすい物を置かないなど丌審火対策へのご協力をお願いします。
また、空き地の枯れ草などについても適正な管理をお願いします。

◎建築行為等（開発行為等）について【区画整理継続地区】
区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）及びブロック塀やフェンス
等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。建築行為等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事務所にご相談ください。

【区画整理除外地区】
区画整理事業から除外された地区で建築行為等を行う場合は、地区計画による制限を受けることになります。また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法に基づく建築制限を受けることになります。建築等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整事務所または都市計画課にご相談ください。
編集発行

飯能市土地区画整理事務所

住所

飯能市大字笠縫１１２番地１

E メール

kukaku@city.hanno.saitama.jp

電話 ０４２（９７３）８６８２

平成２４年 ３月２２日号

飯能市土地区画整理事業ニュース

双 柳 南 部 地 区
★☆★単

独

号★☆★

権利者の皆様におかれましては、日頃より市政及び土地区画整理事業に対し、多大なるご理解、ご協力を賜り感謝申し上げます。
さて、今回の「土地区画整理事業ニュース」では、今年度の事業進捗の状況についてお知らせします。

§ 平成２３年度工事等の進捗状況について §平成２３年度も残りわずかとなりました。今回の土地区画整理事業ニュースは、平成２３年度工事の進捗状況についてお知らせします。
今年度事務所で発注した道路工事、造成工事等の全ての工事は、おかげさまで皆様のご協力により予定どおりこの３月末に完成の見込みです。地域の皆様には、引き続きご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。
今年度の工事も昨年度に引き続【双柳南部地区工事実施箇所図】

き、交通の流れを確保するため地区

工事箇所№３
工事箇所№１

内の幹線道路の整備をするとともに、歩道を設置することにより、歩行者の安全確保を進めてまいりました。
地区内の西側を南北に縦断する阿須小久保線につきましては、今年度
約１３０m を整備いたしました（工事箇所№１）。
また、地区内の中央を東西に通過する東原巽原線につきましては、約１００ｍを整備いたしました（工事箇所№2）。この道路につきましては、道路下に浸透機能を備えた雨水管工事箇所№２

を設置し、地区内の懸案であります雨水対策を実施しました。
阿須小久保線については完成部分の北側に、東原巽原線については完成部分の西側に、それぞれ道路用地が確保できましたので仮設の道路を設置いたしました。来年度につきましては、それぞれの仮設道路を正規な形で整備を行う予定です。この工事が完了しますと、
阿須小久保線と東飯能駅東口駅前通り線の交差点から東原巽原線を経由し、産業道路までの幹線道路が開通することになります。
宅地造成工事につきましては、１８街区（工事箇所№3）の一部の造成工事と宅地に接する歩行者専用道路の一部の舗装工事を実施いたしました。
また、今年度の物件移転補償につきましては、建物 2 件、工作物１０件の契約を締結しました。
今年度実施した工事、補償業務にご協力をいただきました方々並びに近隣住民の皆様に厚くお礼申し上げます。

≪双柳南部地区工事箇所写真≫

阿須小久保線の状況

雨水管の設置状況（東原巽原線）

東原巽原線の状況

18 街区の造成状況

◆ 下水道課からのお知らせ
平成２３年度に発注した双柳南部地区の下水道工事についてお知らせします。
下水道課で発注した今年度の下水道工事は５件です。工事箇所①及び②は新光地内の工事ですが、ともに３月下旬の完了予定です。工事箇所③及び⑤は東原巽原線の工事で、既に完了しています。④については、区画道路内の工事で１２月に完了しています。いずれの工事も２００ｍｍ（内径）の管を布設しました。
現在施工中の工事に関しましては、大変ご不便をお掛けしますが引き続きご理解、ご協力をお願いします。なお、一部の工事につきましては、水道工事も並行して実施しています。

下 水 道 工 事 箇 所 図

下水道管の布設工事の様子

～ 土地区画整理事務所からのお願い ～○建築行為（開発行為）を行う際はご注意願います
土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。
また宅地の造成高、歩道のある道路からの出入り口の位置等、施工時のトラブルを回避するため、事前相談を必ず行っていただきますようご協力をお願いいたします。
○委任状が必要です
土地区画整理事業に伴う権利関係や清算指数等の調査に関しては、土地所有者の方のみに説明させていただいています。代理の方は、土地所有者の方からの委任状が必要となりますので、ご注意ください。
○権利異動の届出のお願い
土地区画整理地内の土地の権利に関し、変動（所有権移転、住所変更等）がありましたら、必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、土地区画整理事務所まで届出をお願いします。詳細につきましては、事務所までお問い合わせください。
○土地の売買について
土地区画整理事業地内においても、地区外の土地と同様にいつでも土地を売買することは可能です。売買に伴う土地の登記は、従前の土地について行われます。
仮換地指定を受けている場合は、土地区画整理法に基づく法律上の効果や制限も新し
く所有者となる権利者に継承されます。仮換地指定されていない場合でも、お知らせしてある換地計画の内容（仮換地案位置図）を、新しく所有者となる権利者にお伝えくだ
さい。仮換地指定、換地計画の内容等についてご不明な場合は、事務所までお問い合わ
せください。
○土地の分筆、仮換地先の分割について
従前地について分筆を行うと、その筆に係る仮換地を分割することになります。また、換地された土地を分割したい場合には、逆に従前地の分筆が必要となります。
従前の土地の分筆及び仮換地の分割の際は、事前に事務所までご相談ください。
編集発行

飯能市土地区画整理事務所

住所

飯能市大字笠縫１１２-１

電話

０４２-９７３－８６８２

E メール

kukaku@city.hanno.saitama.jp

飯能市土地区画整理事業ニュース◆平成２４年度の主な事業◆阿岩橋の架け替え工事◆下水道課からのお知らせ◆事業計画の変更を予定◆事務所からのお知らせ

平成２４年度の主な事業

平成２４年４月１５日号
岩沢北部・南部地区★☆★ 合併号 ★☆★

昨年度、岩沢地区のまちづくりにつきまして、工事や物件移転及び市道 1-1925 号線の道路側溝整備等についてご協力をいただき感謝申し上げます。

【岩沢北部地区】 主な事業として、遺跡調
査、道路築造工事及び造成工事、建物移転

2 戸を予定しています。また、笠縫地区を結ぶ双柳岩沢線の整備を推進し、今年度より用地買収、建物移転等を予定しています。
【岩沢南部地区】岩沢南部地区においても同様に、遺跡調査、道路築造工事及び造成工事、建物移転３戸をそれぞれ予定しています。また、阿岩橋から北上する阿須小久保線の整備に向けた補償調査等を予定しています。
岩沢南部の市営住宅東側道路(市道 1-1925 号線)については、引き続き、道路
側溝や雨水対策及び下水道管の工事を市道１-７号線までの区間について予定しています。なお、この下水道管は、地下の深い位置に布設する本管と家庭の排水を接続することができる２種類の管を布設します。工事が完了し、下水道管に接続できる状況になりましたら、速やかに接続くださいますようお願いします。

阿岩橋の架け替え工事（阿須小久保線）
阿岩橋の整備については、おかげさまで橋の本体に係る工事が完成しました。２４年度から
は、橋の取り付け道路の整備を中心に工事を行う予定です。工事期間中は、歩行者や車両の通行に大変ご丌便をお掛けしますが、皆さまには、
引き続きご理解、ご協力をお願いします。
☆問合せ先：道路建設課

道路担当

岩沢側から阿須方面を望む

042(973)２１２７（直通）下水道課からのお知らせ（平成２４年度工事予定）
岩沢北部地区の工事は２箇所、南部地区の工事は６箇所を予定しています。また、南部地区については、昨年度から継続している工事箇所（⑧）もありますので、南北地区併せて８箇所の工事を実施する予定です（工事箇所図参照）。
岩沢北部地区の①については７月頃、②については６月頃より工事を予定しています。南部地区の④については６月頃、⑤は９月頃、⑥は６月頃、そして⑦については１０月頃より工事を予定しています。③については 12 月頃より工事を予定していますが、状況によって工事が実施できない場合があります。なお、⑧について
は平成 23 年度より工事を施工しており８月末に完成の予定です。工事期間中は、皆さまに大変ご丌便をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
☆問合せ先：下水道課

整備担当

042(973)３４３３（直通）換地設計に基づく事業計画の変更
昨年度よりご案内をさせていただいております、
換地設計に基づく事業計画の変更に関するスケジュール（案）をお知らせしまします。

事
業
計
画
変
更
（
案
）
の
縦
覧

５
月
下
旬
予

設
計
の
概
要
の
認
可
申
請

定

６
月
下

設
計
の
概
要
の
認
可

８
月
上

旬

旬

予

予

定

定

事
業
計
画
変
更
の
決
定
の
公
告

８
月
上
旬
予
定

☆事業計画の変更の概要について
区画整理事業の見直しにより、区域界（地区界）測量、街区確定測量、換地設計などの事業に必要な各種測量や設計を実施し、その結果を計画に反映させるため、事業計画の変更を行おうとするものです。
◎主な設計の変更
１．区画道路の一部線形の変更及び道路の追加
将来の宅地利用効果を図ることを目的に一部について道路を追加します。
また、交通対策において安全で安心な道路環境を維持するため、一部の道路について線形を整えます。
２．公園の位置、形状及び追加
一部の公園について形状を変更することにより、公園に隣接する宅地の利用効果を図ることが可能となるため公園の形状を一部変更します。また、市の所有地などを活用し区域内に小規模な公園を分散させることで、緑地空間の提供や地域の一時的な防災活動の場として利用することが可能となります。
※１

この変更に合わせて、区域（地区界）の一部についても変更を行います。

スケジュールについては同様な手続きの流れとなります。
※2

この変更は、事業期間（20 年）を変更するものではありません。

※3 変更スケジュール（案）は、手続きの状況により変更になる場合があります。

‡土地区画整理事務所からのお知らせ‡○空間放射線量の測定結果について市民の方が利用される旧事務所や一部開放している広場などについて、市の環境緑水課にある測定器により空間放射線量の測定を実施しました。
測定結果については、下表のとおりです。なお、数値は平均値です。
測定日：平成２４年 3 月１３日 晴れ
地区名
岩沢北部
岩沢南部

調

査

場

所

単位：μSv/h
調査地点

地上１ｃｍ

地上 50ｃｍ

旧岩沢北部事務所

２地点

０.１１

０.０９

旧岩沢南部事務所

１地点

０.１１

０.１０

岩沢

1 地点

０.０８

０.０８

明王寺西側広場

いずれの地点においても除染が必要な０.２３μSv/h（マイクロシーベルト）を超える地点はありませんでした。
笠縫及び双柳南部地区についても、同程度の測定結果となっています○建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います☆区画整理継続地区☆
区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、
工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。建築行為等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事
務所にご相談ください。

☆区画整理除外地区☆
区画整理事業から除外された地区で建築行為等を行う場合は、地区計画による制限を受けることになります。また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法に基づく建築制限を受けることになります。建築等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事務所または都市計画課にご相談ください。

☆権利変動の届出のお願い
区画整理地区内の土地の権利に関し、編集発行

飯能市土地区画整理事務所

変動(所有権移転、住所変更等)がありま

住所

飯能市大字笠縫１１２-１

したら必要書類（登記事項証明書等）を

電

話

０４２（９７３）８６８２

添付の上、土地区画整理事務所まで届出

E メール

をお願いします。

kukaku@city.hanno.saitama.jp

平成２４年４月１７日号
笠縫地区・双柳南部地区
★☆ 合

併

号 ☆★

～笠縫地区・双柳南部地区の今年度の事業予定などについて ～権利者の皆様におかれましては、日頃より市政及び土地区画整理事業に対し、多大なるご理解、ご協力を賜り感謝申し上げます。
さて、今回の「土地区画整理事業ニュース」では、今年度の笠縫地区及び双柳南部地区における事業予定などについてお知らせいたします。

§ 笠 縫 地 区 §【進捗状況について】（平成２４年３月３１日現在）
・仮換地指定率

９４．４％

・使用収益開始率

５８．１％

・建物移転済戸数

７０７戸

・建物移転率

８３．１％ となっております。

【平成２４年度の事業予定について】

２４年度道路整備工事等箇所図

平成２４年度におきましては、幹線道路の整備に向けて、区１０－１号線、区９―１４号線（別図参照）を中
心に、JR 八高線、西武池袋線の踏切開設に向けた道路整備工事を行う予定です。また、JR 八高線六道踏切につきましては、現在の踏切の拡幅工事を実施いたします。

区 10-1 号線

この区間が完成する事により、双柳岩沢線から西武池袋線元加治７号踏切の間が完成する事になります。これ

六道踏切らの工事を行うにあたりまして、JR 八高線六道踏切の通行止及び工事箇所の迂回等が発生いたします。詳細な期間、迂回路等につきましては、今後周知させて頂きます。また、工事期間内におきましては、皆様方に大変ご丌便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力の程よろし
くお願いいたします。
建物移転等につきましては、幹線道路整備に関連した

区 9-14 号線

移転等を予定しておりますので、関係権利者の方々への交渉を行ってまいります。

区１０－１号線施工予定箇所§ 双柳南部地区 §【進捗状況について】（平成２４年３月３１日現在）
・仮換地指定率

６１．２％

・使用収益開始率

３５．３％

・建物移転済戸数

１１０戸

・建物移転率

１６．２％ となっております。

【平成２４年度の事業予定について】

２４年度道路整備工事等箇所図

平成２４年度におきましては、昨年度に引き続きまして阿須小久保線、東原巽原線

阿須小久保線の道路整備工事及び暫定雨水管整備を併せて実施する予定です（別図参照）。今年度の工事が完了する事によりまして、阿須小久保線と東飯能駅東口駅前通り線の交差点から東原巽原線を経由し、産業道路までの幹線道路が完成形で開通する事になります。
工事期間内におきましては、皆様方にご丌便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

東原巽原線

阿須小久保線施工予定箇所

東原巽原線施工予定箇所

下水道課からのお知らせ（平成２４年度工事予定）
平成２４年度の下水道工事箇所についてお知らせします。
双柳南部地区の工事は４箇所、笠縫地区の工事は３箇所を予定しています（工事箇所図参照）。
双柳南部地区の①～④については９月頃より工事を予定しています。笠縫地区の⑤については１１月頃、⑥は１０月頃、⑦は１月頃より工事を予定しています。
工事期間中は、皆さまに大変ご丌便をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
笠縫地区内下水道工事施工箇所
図
双柳南部地内下水道工事施工箇所図
工事箇所④
工事箇所⑤

工事箇所①
工事箇所③

工事箇所⑥

工事箇所②

工事箇所⑦

笠縫、双柳南部地区内における空間放射線量の測定結果について市民の方が使用される事務所や一部開放している公園予定地などについて、市の環境緑水課にある測定器により空間放射線量の測定を行いました。
測定結果については、下表のとおりです。なお、数値は平均値です。
測定日：平成２４年 3 月１３日 晴れ
地区名
笠 縫

双柳南部

調

査

場

所

単位：μSv/h
調査地点

地上１cm

地上 50cm

土地区画整理事務所

2 地点

0.09

0.09

仮設住居（事務所西側）

1 地点

0.10

0.09

事務所西側公園予定地

2 地点

0.08

0.07

150 街区 6 号公園予定地

2 地点

0.08

0.08

学習センター南 子供公園

1 地点

0.11

0.09

1 号公園予定地東側開放地

1 地点

0.08

0.07

いずれの地点も除染が必要な 0.23μSv（マイクロシーベルト）を超える地点はありませんでした。

岩沢地区についても同程度の数値となっています。

○建築行為（開発行為等）を行う際はご注意願います
土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。
また、宅地の造成高、歩道計画のある道路からの出入口の位置等、工事施工時のトラブルを回避するため、事前確認を必ず行っていただきますようご協力をお願いします。
○委任状が必要です
土地区画整理事業に伴う権利関係などの調査に関しては、土地所有者の方のみに説明させていただいております。代理の方は、土地所有者の方からの委任状が必要となりますのでご注意ください。
○権利変動の届出のお願い
区画整理地内の土地の権利に関し、変動（所有権移転、住所変更等）がありましたら、必要書類（登記事頄証明書等）を添付の上、土地区画整理事務所まで届出をお願いします。詳細につきましては、事務所までお問い合わせください。

編集発行
住
所
電
話
E メール

飯能市土地区画整理事務所
飯能市大字笠縫１１２-１
０４２-９７３－８６８２
kukaku@city.hanno.saitama.jp

平成２４年 8 月 29 日号
笠縫地区・双柳南部地区
★☆ 合

併

号 ☆★

～笠縫地区・双柳南部地区における
平成 24 年度の事業進捗状況などについて ～権利者の皆様におかれましては、日頃より市政並びに土地区画整理事業に対し、多大なるご理解、ご協力を賜り感謝申し上げます。
さて、今回の「土地区画整理事業ニュース」では、笠縫地区内 JR 八高線六道踏切の通行止め及び今年度の笠縫地区及び双柳南部地区における事業進捗などについてお知らせ
いたします。

§ 笠 縫 地 区 §【JR 八高線六道踏切の通行止めについて】
これまでにも飯能市ホームページや広報にてお知らせしておりますが、土地区画整理事
業の進捗に伴いまして、平成２４年度において JR 八高線六道踏切付替拡幅工事を実施いたします。工事に際しては、現在の六道踏切を通行止めとし、踏切の拡幅工事、水道本管の埋設工事、道路整備工事を随時実施させて頂きます。
歩行者、自転車につきましては、六道踏切の東飯能駅寄りにあります島崎踏切をご利用ください。なお、新しい六道踏切の通行が開始された時点で島崎踏切は廃止いたします。
工事期間が長期となるため、近隣住民の皆様、六道踏切を利用される方々には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。通行止めの期間等については下記のとおりとなります。
記
１．踏切閉鎖期間
平成２４年９月１０日（月）午前０時００分から
平成２５年３月３１日（日）まで（終日通行止め)

２．工事施工者

東日本旅客鉄道㈱八王子支社

３．新設踏切供用開始予定日

平成２５年４月１日（月）４．工事概要・JR 八高線六道踏切付替拡幅工事
・水道本管埋設工事
・踏切前後の道路整備工事（市施工）

迂回路につきましては別図をご参照下さい。また、交差点等に迂回路の案内看板を設置いたしますのでご確認の上、ご協力頂きます様よろしくお願いいたします。

§ 平成２４年度工事進捗状況について §【笠縫地区について】
笠縫地区におきましては、幹線道路整備工事、建物移転に併せた造成工事を予定しております。この内、幹線道路整備工事（区１０－１号線）の着工時期につきましては、１０月を予定しております。また、区 9-14 号線道路整備工事につきましては、１１月の着工を予定しています。
【双柳南部地区について】
双柳南部地区では、東原巽原線道路整備工事について、９月に着工する予定です。阿須小久保線道路整備工事につきましても、１０月の着工を予定しています。この工事が完了することにより、東飯能駅東口駅前通り線から阿須小久保線、東原巽原線、産業道路（通称）を経て国道 299 号へ接続する幹線道路が供用開始となる予定です。
笠縫地区

平成２４年度道路整備工事箇所

双柳南部地区

平成２４年度道路整備工事箇所

阿須小久保線

区 10-1 号線

東原巽原線

六道踏切通行止め
区 9-14 号

下水道課からのお知らせ（平成２４年度工事進捗状況）
平成２４年度における下水道工事の進捗状況についてお知らせいたします。
笠縫地区の下水道工事につきましては、道路整備工事、造成工事と併せて発注する予定となっております。
双柳南部地区につきましては、新光地区において２工事を着工いたします。
①の工事は１０月頃に着工し、１２月末頃完成する予定です。②の工事は１１月頃着工し、来年３月末頃完成する予定です。
工事期間中は、皆さまに大変ご不便をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
双柳南部地内下水道工事施工箇所図
工事箇所②

工事箇所①

笠縫、双柳南部地区内における空間放射線量の測定結果について市民の方が使用される事務所や一部開放している公園予定地などについて、市の環境緑水課にある測定器により空間放射線量の測定を行いました。
測定結果については、下表のとおりです。なお、数値は平均値です。
測定日：平成２４年 8 月 3 日 晴れ
地区名
笠

縫

双柳南部

調 査 場 所

単位：μSv/h
調査地点

地上１cm

地上 50cm

土地区画整理事務所

2 地点

0.09

0.09

仮設住居（事務所西側）

1 地点

0.10

0.09

事務所西側公園予定地

2 地点

0.09

0.08

150 街区 6 号公園予定地

2 地点

0.08

0.08

学習センター南 子供公園

1 地点

0.08

0.07

1 号公園予定地東側開放地

1 地点

0.07

0.06

いずれの地点も除染が必要な 0.23μSv/h（マイクロシーベルト）を超える地点はありませんでした。岩沢地区についても同程度の数値となっています。

保留地公売のお知らせ
飯能市が行っている土地区画整理事業では、下記保留地の公売について先着順で申込みを受付けています。
お知り合いの方で土地をお探しの方がいらっしゃいましたら、ご紹介いただけると幸いです。なお、ニュースの通知前に申込みがあった場合はご容赦ください。
詳細につきましては、市ホームページをご覧いただくか、土地区画整理事務所へお問
い合わせください。

【 公売保留地 】
地区

街区

画地

地積（坪数）

総価格

笠縫

68

2

142.52 ㎡（約 43 坪）

11,544,120 円

笠縫

68

30

139.00 ㎡（約 42 坪）

9,799,500 円

笠縫

118

1

230.98 ㎡（約 70 坪）

15,614,248 円

笠縫

173

2

152.78 ㎡（約 46 坪）

10,770,990 円

双柳南部

26

13

252.57 ㎡（約 77 坪）

19,447,890 円○建築行為（開発行為等）を行う際はご注意願います
土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。
また、宅地の造成高、歩道計画のある道路からの出入口の位置等、工事施工時のトラブルを回避するため、事前確認を必ず行っていただきますようご協力をお願いします。
○迷惑駐車について
土地区画整理事業の施行地区内の道路や市の管理地に迷惑駐車が見受けられます。迷惑駐車は交通事故を誘引するほか、火災などの緊急事態に消火活動等が遅れる原因となります。また、邪魔にならないと思っていてもご近所へ迷惑をかけていたりすることもあり、ご近所間のトラブルになる可能性があります。
一人ひとりがルールを守り、みんなが住みよいまちにしましょう。
○公園広場利用のマナーについて
現在、笠縫地区及び双柳南部地区の公園予定地の数箇所を開放し、皆様にご利用い
ただいているところですが、犬の放し飼いやボール等が隣接する家へ入ってしまうな
どの状況が見受けられます。公園広場は、住民の皆様が利用する公共の場所となりますので、マナーを守ったご利用をお願いいたします。
編集発行
住
所
電
話
E メール

飯能市土地区画整理事務所
飯能市大字笠縫１１２-１
０４２-９７３-８６８２
kukaku@city.hanno.saitama.jp

飯能市土地区画整理事業ニュース◆主な事業の進捗状況◆阿岩橋の取付け工事◆下水道課からのお知らせ◆事業計画等の縦覧のお知らせ◆事務所からのお知らせ

主な事業の進捗状況

平成２４年１１月１日号
岩沢北部・南部地区★☆★ 合併号 ★☆★

岩沢グラウンドから北上する市道 1-1925号線の道路工事及び阿岩橋の道路取付け工事
では、皆さまに大変ご丌便をお掛けしておりますが、完了に向け引き続きご理解、ご協力をお願い申し上げます。

【岩沢北部地区】

本年度の主な事業として、道路築造、造成工事及び下水道工事、建物移転を実施しています。 また、笠縫地区を結ぶ双柳岩沢線及び新設される東幹線（９ｍ）の用地買収、建物移転等を推進しています。また、遺跡調査では市内でも珍しい床に石を敷きつめた敷石住居跡が発掘されました。
【岩沢南部地区】主な事業として、遺跡調査、道路築造及び造成工事、建物移転を実施しています。市営住宅東側道路(市道 1-1925 号線)については、引き続き、
道路側溝工事及び水道・下水道の工事を市道１-７号線までの区間について実施しています。
なお、両地区とも下水道工事が完了し、接続できる状況になりましたら、速やかにご利用くださいますようお願いします。

阿岩橋の取付け道路工事（阿須小久保線）
阿岩橋の岩沢側及び阿須側において、橋の取付け道路の工事をそれぞれ行っています。
工事期間中は、歩行者や車両の通行に大変ご丌便をお掛けしますが、皆さまには、引き続き
ご理解、ご協力をお願いします。
☆問合せ先：道路建設課

道路担当

施工期間：平成２５年３月下旬まで
042(973)２１２７（直通）阿須側から岩沢方面を望む

下水道課からのお知らせ（平成２４年度工事）
日頃、岩沢地区の下水道工事に関しまして皆さまには、ご理解、ご協力をいただ
き深く感謝申し上げます。この号では、今後の下水道工事についてお知らせします。
（工事箇所図参照）
岩沢北部地区の①は 1１月頃、②については 12 月頃着工を予定し、それぞれ来年 2 月頃の完成を予定しています。岩沢南部地区では、③は 12 月頃着工し、来年 3 月末の完成、④は 11 月頃着工し、来年 1 月頃の完成を予定しています。
なお、工事期間中は、現在工事を進めている箇所も含め状況により道路を通行止めにする場合がありますが、ご理解、ご協力をお願いします。
☆問合せ先：下水道課

整備担当

042(973)３４３３（直通）都市計画（区域）及び事業計画変更の縦覧

都市計画（区域）及び土地区画整理事業計画変更の縦覧を行います。
①都市計画の種類
・飯能都市計画

岩沢北部土地区画整理事業の変更（区域）・飯能都市計画

岩沢南部土地区画整理事業の変更（区域）②土地区画整理事業の種類
・飯能都市計画事業

岩沢北部土地区画整理事業計画の変更

・飯能都市計画事業

岩沢南部土地区画整理事業計画の変更【縦覧期間】
平成 24 年 11 月 14 日（水）～11 月 2８日（水）8 時 30 分～17 時 15 分
〔土曜日、日曜日及び祝日も行います。〕【縦覧場所】

土地区画整理事務所☆事業計画変更の概要について
区画整理事業の見直しにより、区域界（地区界）測量や換地設計などの事業に必要な測量や設計を実施し、その結果を計画に反映させるため、都市計画（区域）及び事業計画の変更をそれぞれ行うものです。
◎主な設計の変更
１．区画道路の一部線形の変更及び道路の追加
将来の宅地利用効果向上を図るため道路を一部追加します。また、交通対策において安全で安心な道路環境を維持するため、一部の道路について線形を整えます。
２．公園の位置、形状及び追加
一部の公園について形状を整えることにより、公園に隣接する宅地の利用効果を向上させることが可能となり、また、市の所有地を活用するなど区域内に小規模な公園を分散し、緑地空間の提供や地域の一時的な避難の場として利用することが可能となります。
※ 事業期間の変更はありません。

‡土地区画整理事務所からのお知らせ‡○空間放射線量の測定結果について市民の方が利用される旧事務所や一部開放している広場などについて、空間放射線量の測定を実施しました。
測定結果については、下表のとおりです。なお、数値は平均値です。
測定日：平成２４年８月３日 晴れ
地区名
岩沢北部
岩沢南部

調

査

場

単位：μSv/h

所

調査地点

地上１ｃｍ

地上 50ｃｍ

旧岩沢北部事務所

２地点

０.１０

０.０８

旧岩沢南部事務所

１地点

０.１０

０.０８

岩沢

1 地点

０.０７

０.０７

明王寺西側広場

いずれの地点も除染が必要な０.２３μSv/h（マイクロシーベルト）を超える地
点はありませんでした。笠縫、双柳南部地区も同程度の数値となっています○建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います☆区画整理継続地区☆
区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、
工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。建築行為等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事
務所にご相談ください。

☆区画整理除外地区☆
区画整理事業から除外された地区で建築行為等を行う場合は、地区計画による制限を受けることになります。また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法に基づく建築制限を受けることになります。建築等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事務所または都市計画課にご相談ください。

☆ＪＲ八高線六道踏切の通行止め
笠縫地内のＪＲ八高線六道踏切が付替
拡幅工事のため通行止めとなっています。
工事期間が長期となるため、皆さまにはご丌便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。
踏切閉鎖期間 平成 25 年 3 月末まで

編集発行

飯能市土地区画整理事務所

住所

飯能市大字笠縫１１２-１

電話

０４２（９７３）８６８２

E メール

kukaku@city.hanno.saitama.jp

笠縫地区・双柳南部地区 審議会委員選挙特集

平成２５年１月８日号

土地区画整理事業では、換地計画や仮換地指定などの審議を行い、また地域の方のご意見を事業に反映させるための機関として、各事業ごとに土地区画整理審議会を設置しています。
笠縫地区については６月５日に、双柳南部地区については５月９日にそれぞれの審議会委員の任期が満了するため改選に伴う選挙を実施します。今回のニュースでは選挙の手続き及び日程について特集してお知らせします。日程については、笠縫地区、双柳南部地区とも同じ日程になります。

★選挙期日 平成２５年３月３１日（日）★

委員の定数

うち権利者委員

うち学識経験者委員

笠縫地区

１５

１２

３

双柳南部地区

１０

８

２

権 利 者 委 員…

土地の所有者及び借地権者から選挙により選出される委員

学識経験者委員…

市長から選任される委員● 所有権又は借地権のある人 ●所有権又は借地権をお持ちの方は、各々１個の選挙権及び被選挙権を有します。所有権と借地権が共にある人は、所有する権利に対しそれぞれ１個の選挙権及び被選挙権を有することになりますが、この場合には両方の権利を兼ねて候補者となることはできません。なお、登記簿上の土地所有者が既に死亡しているのにもかかわらず、相続登記が済んでいない場合は、原則として選挙権及び被選挙権を行使することはできません。また、未成年者、成年被後見人又は被保佐人、禁固以上の刑に処されその執行を終わるまで、また はその執行を受けることがなくなるまでの人については、被選挙人となることはできません。
未登記の借地権を有する方は、借地権の申告を行うことにより選挙人の資格を得ることができますが、既に借地権申告を提出していただいている方で申告の内容に変更がない場合は、あらためて提出していただく必要はありません。なお、１月１５日から２月２５日までは借地権申告の受付が停止されます。
● 共有者又は共同借地権のある人 ●土地の共有者又は共同借地権者の場合、選挙権及び被選挙権は共有者の方々の代表者が行使することになります。
このため、選挙権及び被選挙権を得るためには、共有者の中から代表者を選出し、代表者選任通知書（所定の用紙あり）を当事務所へ提出していただく必要があります。代
表者選任通知書の提出により代表者として定められた方が、選挙権及び被選挙権を有することになります。なお、被選挙権を行使するためには、立候補の届け出までに代表者選任通知書の提出が必要です。

～～

代表者選任通知書の提出について～～

土地の共有者及び共同借地権のある方については、代表者選任通知書を提出しないと選挙権及び被選挙権を行使することができません。この通知書は選挙期日まで提出することができますが、関係者の実印の押印と印鑑登録証明書を添付していただくことになります
ので、早目の準備をお願いいたします。用紙は土地区画整理事務所に備え付けてあります
ので、必要な方はお申し出ください。
既に提出していただいている方で、代表者に変更がない場合には、改めて通知書を提出していただく必要はありません。
また、一度も提出されていない土地の共有者及び共同借地権のある方については、登記簿の筆頭者あてに通知書の用紙を後日お送りします。

● 法人 ●
候補者となる場合は、立候補届のほかに法人の印鑑登録証明書やその法人の代表者であることを証明する資格証明書などを提出していただきます。
選挙権は、その法人の指定する方が有しますが、投票時にその権限を証する書面を提出していただくことになります。

★ 立 候 補 届 出 期 間 ★
平成２５年２月２６日（火） ～ ３月７日（木）選挙に伴う各種の公告は、市役所前の掲示場及び飯能市土地区画整理事務所に掲示して行います。

事項

選挙期日の公告

期日・期間

事務の概要

１２月２６日選挙を行う旨の公告をしました。

１月２４日

この期間、選挙人名簿の縦覧を行います。
場所：飯能市土地区画整理事務所内
時間：午前８時３０分～午後５時１５分（土曜日・日曜日も行います）
名簿には、１月１５日（選挙人名簿作成

選挙人名簿縦覧期間基準日）現在の土地所有者及び借地権者が（異議の申出期間）

記載されます。
名簿に記載された土地の所有者及び借地権者の方だけが、選挙権者及び被選挙権者になることができます。
選挙人名簿に記載漏れや誤りがある場
合の権利者の異議申出は、この縦覧期間中

２月６日に受け付けます。

選挙人名簿確定の公告選挙する権利者別委員

この日に選挙人名簿確定の公告をしま

２月２５日の定数の公告す。
また、土地の所有権者及び借地権者の方から選挙する委員の数も公告します。

２月２６日

委員に立候補される方は、この期間内に飯能市長宛てに立候補の届出をしてください。
また、候補者を推薦される方は、候補者

立候補届出期間の承諾書を付けて届出してください。
届出場所：飯能市土地区画整理事務所内時

３月７日

間：午前８時３０分～午後５時１５分（土曜日・日曜日も行います）

候補者の氏名、住所を公告します。

立候補者の公告
３月８日
投票を行わない旨の公告
選挙場、投票時間、開票日時の公告選挙執行通知書（入場券）の送付

また、候補者が定数に満たない場合又は定数と同じ場合には投票を行いませんので、その旨を公告します。

３月１８日
３月１８日

選挙場（投票場）、投票時間、開票の日時を公告します。
選挙権を有する方に選挙執行通知書（入場券）を送付します。
選挙場（投票場）、投票時間等は入場券

選挙日

３月３１日

（投票、開票）にてお知らせいたします。
また、投票終了後、開票を行います。

当選人の決定の公告
４月１日
当選人へ当選の通知

当選人の氏名、住所を公告し、当選人に当選人決定通知を送付します。

笠縫土地区画整理事業説明会の開催について

笠縫地区内における今年度の事業の進捗状況や今後の事業の進め方について、権利者の方々を対象に下記のとおり説明会を開催しますので、ご出席くださいますようご案内いたします。
日
場

時
所

：
：

平成２５年２月３日（日） 午前１０時より
加治地区行政センター ２階 集会室

編集発行

飯能市土地区画整理事務所

住所

飯能市大字笠縫 112-1

電話

042-973-8682

Ｅメール

kukaku@city.hanno.saitama.jp

平成２５年３月１５日号
岩沢北部・南部地区★☆★ 合併号 ★☆★

飯能市土地区画整理事業ニュース◆主な事業報告◆事業計画等変更の公告◆阿岩橋の取付け工事◆事務所からのお知らせ◆下水道課からのお知らせ

阿須小久保線にかかる阿岩橋の架け替え工事が完了し、12 月 22 日開通しました。当日は開通式が行われ、多くの市民の皆さまが渡り初めに参加していただきました。
阿岩橋は、「都市計画道路阿須小久保線」の一部で、幹線道路の役割を担うと共に、地域のまちづくりに大きく貢献できることが期待されます。

主な事業報告物移転 2 戸を実施しました。

渡り初めの様子【岩沢北部】

本年度に実施した主な事業

は、遺跡調査、造成及び道路築造工事、建また、笠縫地区を結ぶ双柳岩沢線及び新設される

東幹線（９ｍ）の用地買収、建物移転 3 戸を実施しました。
【岩沢南部】主な事業は、遺跡調査、造成及び道路築造工事、建物移転 3 戸を実施しました。岩沢グラウンドから北上する道路(市道 1-1925 号線)について、側溝工事及び上下水道の工事を市道１-７号線までの区間について実施しました。

岩沢北部

遺跡調査の様子

岩沢南部

側溝工事･道路拡幅の様子

阿岩橋の取付け工事
阿岩橋の岩沢側及び阿須側において、橋の取付け道路の工事を行っています。
工事期間中は、加治東地区行政センターへの利用や加治東小学校への通学など歩行や車両の通行に大変ご丌便をお掛けしています。皆さまには、引き続きご理解とご協力をお願いします。
☆問合せ先：道路建設課

道路担当

施工期間：平成２５年３月下旬まで取付け工事の様子（行政センターを望む）

042(973)２１２７（直通）

下水道課からのお知らせ
岩沢汚水中継ポンプ場が完成し、１月１９日に竣工式を行いました。
このポンプ場は、岩沢南部・岩沢北部、双柳南部それぞれの区画整理地内と浅間地区の汚水を広域的に取り込み、阿岩橋を経由し浄化センターまで送るための重要な施設です。この施設により、岩沢地区をはじめとする市東部地域の下水道整備が本格的に進んでいきます。

岩沢汚水中継ポンプ場

竣工式の様子都市計画（区域）及び事業計画変更の公告
都市計画（区域）及び土地区画整理事業計画変更の公告を行います。
①都市計画の種類
・飯能都市計画

岩沢北部土地区画整理事業の変更（区域）・飯能都市計画

岩沢南部土地区画整理事業の変更（区域）②土地区画整理事業の種類
・飯能都市計画事業

岩沢北部土地区画整理事業計画（第 4 回）の変更

・飯能都市計画事業

岩沢南部土地区画整理事業計画（第 4 回）の変更【公告予定期日】

平成 2５年３月下旬※なお、この変更では 事業施行期間の変更はありません。
この変更を受け、今後、事業を施行する上で必要な仮換地指定の範囲を拡大し、事業の推進を図ります。
仮換地指定は、事業の進捗に合わせ土地所有者の皆さまにお示ししている仮換地（案）について、土地区画整理審議会の意見を確認し、仮換地指定を行います。

‡土地区画整理事務所からのお知らせ‡○土地区画整理審議会が開催されました
・岩沢南部土地区画整理審議会
平成２５年 2 月 20 日（水）・岩沢北部土地区画整理審議会
平成２５年 2 月 2１日（木）過日、それぞれ今年度２回目となる土地区画整理審議会が開催されました。
議事の内容は、平成 24 年度の事業進捗状況や来年度の事業予定を報告し、岩沢地区の阿須小久保線を含めた都市計画道路や主要となる道路、また、下水道の整備など、効率的で効果的なまちづくりにおける整備方針や優先される工事展開などについて説明を行いました。
また、審議会委員の皆さまには、普段、市では把握しきれない細かな地域の問題や課題などについて、ご意見やご指摘をいただく場としての役割も担っています。
住み良いまちづくりが早期に実現できるようご尽力をいただいています。

○下水道整備を推進しています
岩沢地区では、下水道汚水幹線を中心に整備を推進しています。
下水道が整備されましたら、接続いただきますようご協力をお願いします。
なお、接続に関することや整備状況及び今後の予定などについては、下水道課までお問い合わせください。
☆問合せ先：下水道課

整備担当

042(973)３４３３（直通）○建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います☆区画整理継続地区☆
区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。建築行為等をご検討されている方は、必ず計画を具体化す
る前に土地区画整理事務所にご相談ください。

☆区画整理除外地区☆
区画整理事業から除外された地区で建築行為等を行う場合は、地区計画による制限を受けることになります。また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法に基づく建築制限を受けることになります。建築等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事務所または都市計画課にご相談ください。

☆ＪＲ八高線六道踏切工事
笠縫地内のＪＲ八高線六道踏切が工事のため通行止めとなっています。
新踏切供用開始日は下記のとおり予定
しています。今しばらくの間、ご丌便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。
踏切供用開始予定日時
平成 25 年 3 月 22 日（金）午前 5 時
編集発行

飯能市土地区画整理事務所

住所

飯能市大字笠縫１１２-１

電話

０４２（９７３）８６８２

E メール

kukaku@city.hanno.saitama.jp

ＪＲ八高線

六道踏切の様子笠縫地区 審議会委員選挙特集

平成２５年３月１８日号

笠縫土地区画整理審議会委員の任期満了に伴う選挙について、次のとおり立候補の届け出がありました。また、立候補者が選挙すべき委員の数を超えなかったため、３月３１日に予定していた審議会委員選挙の投票は行ないませんのでお知らせします。
※立候補届出期間 平成２５年２月２６日（火）～３月７日（木）● 笠縫土地区画整理審議会委員選挙立候補者（届出順、敬称略）
１ 宅地の所有者が選挙する委員の候補者（選挙すべき委員数：１１人）
番号
氏
名
住 所 （ 番 地 以 下 省 略 ）
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０
１１

しま

ざき

しょう

ぞう

くり

はら

しょう

正

じ

治

おお

くま

しん

いち

すが

ま

島
栗
大

﨑
原
熊

正

進

三

一
てつ

菅

間

し

みず

かず

和

雄

まつ

むら

よし

慶

み

身

さくら

櫻

い

井

よし

かず

かん

神

だ

田

いえ

ぞう

ひら

ぬま

まさ

ゆき

やま

ぎし

はる

お

はん のう

し

清
松

平
山

水
村

徹

紀

沼
岸

家
誠
治

お

万
三
之
夫

ざい かぶ しき がい しゃ

飯能資材株式会社

飯能市大字笠縫
飯能市大字笠縫
飯能市大字笠縫
飯能市大字笠縫
飯能市大字川寺
飯能市大字笠縫
飯能市大字川寺
飯能市大字笠縫
飯能市大字上名栗
飯能市大字阿須
飯能市大字双柳

２ 宅地の借地権者が選挙する委員の候補者（選挙すべき委員数：１人）
番号
氏
名
住 所 （ 番 地 以 下 省 略 ）
１

ふじ

藤

い

井

てる

照

お

男

飯能市大字川寺● 審議会委員選挙の投票は行ないません。
審議会委員選挙につきましては、候補者の数が選挙すべき委員の数を超えなかったため、３月３１日（日）に予定していた選挙の投票は行いません。上記立候補者については４月１日の当選人の公告及び通知をもって当選となります。

ＪＲ八高線(新)六道踏切供用開始のお知らせ（笠縫土地区画整理事業地内）
長期にわたる通行止めによりご不便をおかけいたしました六道踏切が平成２５年３月２２日（金）に供用開始いたします。
なお、新しい六道踏切の供用開始とともに『島崎踏切』は廃止されます笠縫土地区画整理事業進捗状況説明会報告

本年２月３日（日）、加治公民館において笠縫地区の事業進捗状況説明会を開催しご参加を頂きました。その概要についてお知らせいたします。

１３名の【 説 明 事 項 】◎平成２４年度の事業の進捗状況について
・幹線道路整備（西幹線）に関連する造成工事及び建物移転について
・ＪＲ八高線六道踏切工事とその後の道路動線について
・下水道整備工事について◎今後の事業の進め方について
・JR 及び西武線の踏切の新設及び統廃合及び周辺道路の整備について・2 本の南北幹線道路（東側及び西側）の重点整備について
・東西幹線道路の整備（川寺岩沢線）について
・１号街区公園の整備について・ＪＲ線、西武線の踏切統廃合及び２本の南北幹線道路（東側及び西側）
・幹線道路周辺道路の整備について・下水道整備工事について◎質疑応答
Q.六道踏切付近の歩行者専用道路について。あれだけ立派な道路なのになぜ車を通さないのですか。踏切整備前より生活が不便になってしまいます。
A.歩行者専用道路については、舗装道路で車止めを設置し、車の出入りはできません。安全性を考慮し、関係機関（県・警察・鉄道事業者等）と協議して計画した経緯があります。歩行者の安全を優先に整備しますので、車の方は遠回りになってしまいますが、ご理解いただきたいと思います。
Q.笠縫土地区画整理事業はいつ頃終わるのですか。
A.平成 26 年度末まで事業認可を受けていますが、進捗状況から勘案しますと平成
26 年度末までに事業が完了するのは難しいと思います。そうなりますと、事業計画の延長をする必要（１０年程度）がありますが、そのようになった場合は、改めて皆様にご説明したいと思います。
Q.交通安全対策について。西武線踏切の整備により、今後通行車両が増えることが考えられますが、横断歩道がないと危険では。交通安全対策はどうするのですか。
A.横断歩道については警察と協議し対応しています。区画整理事務所としては、主に立て看板やグリーンベルトを設置するなどして、交通安全対策をとっています。ご指摘の道路については、区画整理事務所としても危険ではないかと認識している場所もありますので、ご相談いただければと思います。

土地区画整理事務所からのお願い○土地の売買について
土地区画整理事業地内においても、地区外の土地と同様にいつでも土地を売買することは可能です。売買に伴う土地の登記は、従前の土地について行われます。
仮換地指定を受けている場合は、土地区画整理法に基づく法律上の効果や制限も新しく所有者となる権利者に継承されます。仮換地指定されていない場合でも、お知らせしてある換地計画の内容（仮換地案位置図）を、新しく所有者となる権利者にお伝えください。仮換地の指定内容や換地計画の内容についてご不明な場合には、売買する前に土地区画整理事務所までご相談ください。

○土地の分筆、仮換地先の分割について
従前地について分筆を行うと、その筆に係る仮換地を分割することになります。また、換地された土地を分割したい場合には、逆に従前地の分筆が必要となります。
従前の土地の分筆及び仮換地の分割の際は、事前に土地区画整理事務所までご相談ください。

○権利変動の届出のお願い
土地区画整理地内の土地の権利に関し、変動（所有権移転、住所変更等）がありましたら、必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、土地区画整理事務所まで届出をお願いします。また、結婚などでお名前が変わった時なども届出が必要です。詳細につきましては、土地区画整理事務所までお問い合わせください。

○迷惑駐車について
土地区画整理事業の施行地区内の道路や市の管理地に迷惑駐車が見受けられます。迷惑駐車は交通事故を誘引するほか、火災などの緊急事態に消火活動等が遅れる原因となります。また、邪魔にならないと思っていてもご近所へ迷惑をかけていたりすることもあり、ご近所間のトラブルになる可能性があります。
一人ひとりがルールを守り、みんなが住みよいまちにしましょう。

○公園広場利用のマナーについて
現在、笠縫地区及び双柳南部地区の公園予定地の数箇所を開放し、皆様にご利用い
ただいているところですが、犬の放し飼いやボール等が隣接する家へ入ってしまうな
どの状況が見受けられます。公園広場は、住民の皆様が利用する公共の場所となりますので、マナーを守ったご利用をお願いいたします。

編集発行
住
所
電
話
Ｅメール

飯能市土地区画整理事務所
飯能市大字笠縫 112-1
042-973-8682
kukaku@city.hanno.saitama.jp

双柳南部地区 審議会委員選挙特集

平成２５年３月１８日号

双柳南部土地区画整理審議会委員の任期満了に伴う選挙について、次のとおり立候補の届け出がありました。また、立候補者が選挙すべき委員の数を超えなかったため、３月３１日に予定していた審議会委員選挙の投票は行ないませんのでお知らせします。
※立候補届出期間 平成２５年２月２６日（火）～３月７日（木）● 双柳南部土地区画整理審議会委員選挙立候補者（届出順、敬称略）
１ 宅地の所有者が選挙する委員の候補者（選挙すべき委員数：７人）
番号
１
２
３
４
５
６
７

氏

名

みや

うち

しげ

とし

おぎ

わら

とき

ぞう

おお

つか

ひろ

み

くり

はら

しま

島

だ

田

たか

くり

はら

まさ

いわ

さわ

宮
荻
大
栗

栗
岩

内
原
塚

重
時
宏

澤

造
美
ひろし

原

原

利

弘
お

男
お

正

男

た

ろう

太

朗

住 所 （ 番 地 以 下 省 略 ）飯能市大字阿須
飯能市大字岩沢
飯能市大字双柳
飯能市大字双柳
飯能市大字双柳
飯能市大字双柳
飯能市大字岩沢

２ 宅地の借地権者が選挙する委員の候補者（選挙すべき委員数：１人）
番号
１

氏
くら

倉

名
た

田

はる

春

みち

路

住 所 （ 番 地 以 下 省 略 ）飯能市大字新光● 審議会委員選挙の投票は行ないません。
審議会委員選挙につきましては、候補者の数が選挙すべき委員の数を超えなかったため、３月３１日（日）に予定していた選挙の投票は行いません。
上記立候補者については４月１日の当選人の公告及び通知をもって当選となります。

阿須小久保線の一部と東原巽原線が供用開始いたしました
去る平成２５年２月２２日に阿須小久保線・東原巽原線開通式を行いました。
当日は、聖望学園音楽部、よさこい飯能乱舞、双柳囃子連保存会の催しが行われました。また、パレードには、多数の皆様が夢馬とコバトンと一緒に参加していただきました。

事

業

概

要

道路延長・道路幅員
阿須小久保線供用開始 267m W=18.0m(土地区画整理内延長 630ｍ)
東原巽原線供用開始 548m W=12.0m(土地区画整理内延長 548m)
本工事費
阿須小久保線 8 千 9 百万円
東原巽原線 1 億 4 千 2 百万円◆開通区間

◆これまでの経緯
平成 10 年度
平成１９年度
平成２２年度
平成２４年度都市計画道路に係る仮換地指定
東原巽原線工事着手
阿須小久保線工事着手
阿須小久保線一部開通（東飯能駅東口駅前通り線との交差部～東原巽原線）
東原巽原線全線開通（平成２５年２月２２日）◆開通式の様子

テープカット

聖望学園音楽部

よさこい飯能乱舞

双柳囃子連保存会◆開通による整備効果
・双柳南部地区と東飯能駅間の利便性の向上
・双柳南部地区と埼玉西部広域消防本部を結ぶ緊急車両の交通確保
・国道２９９号バイパスから産業道路及び入間市方面への幹線道路の確保
・高齢者、児童、生徒等歩行者の安全確保
・土地利用の活発化など、これ以外にも様々な整備効果が期待されます。

土地区画整理事務所からのお願い○土地の売買について
土地区画整理事業地内においても、地区外の土地と同様にいつでも土地を売買することは可能です。売買に伴う土地の登記は、従前の土地について行われます。
仮換地指定を受けている場合は、土地区画整理法に基づく法律上の効果や制限も新しく所有者となる権利者に継承されます。仮換地指定されていない場合でも、お知らせしてある換地計画の内容（仮換地案位置図）を、新しく所有者となる権利者にお伝えください。仮換地の指定内容や換地計画の内容についてご丌明な場合には、売買する前に土地区画整理事務所までご相談ください。

○土地の分筆、仮換地先の分割について
従前地について分筆を行うと、その筆に係る仮換地を分割することになります。また、換地された土地を分割したい場合には、逆に従前地の分筆が必要となります。
従前の土地の分筆及び仮換地の分割の際は、事前に土地区画整理事務所までご相談ください。

○権利変動の届出のお願い
土地区画整理地内の土地の権利に関し、変動（所有権移転、住所変更等）がありましたら、必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、土地区画整理事務所まで届出をお願いします。また、結婚などでお名前が変わった時なども届出が必要です。詳細につきましては、土地区画整理事務所までお問い合わせください。

○迷惑駐車について
土地区画整理事業の施行地区内の道路や市の管理地に迷惑駐車が見受けられます。迷惑駐車は交通事故を誘引するほか、火災などの緊急事態に消火活動等が遅れる原因となります。また、邪魔にならないと思っていてもご近所へ迷惑をかけていたりすることもあり、ご近所間のトラブルになる可能性があります。
一人ひとりがルールを守り、みんなが住みよいまちにしましょう。

○公園広場利用のマナーについて
現在、笠縫地区及び双柳南部地区の公園予定地の数箇所を開放し、皆様にご利用い
ただいているところですが、犬の放し飼いやボール等が隣接する家へ入ってしまうな
どの状況が見受けられます。公園広場は、住民の皆様が利用する公共の場所となりますので、マナーを守ったご利用をお願いいたします。

編集発行
住
所
電
話
Ｅメール

飯能市土地区画整理事務所
飯能市大字笠縫 112-1
042-973-8682
kukaku@city.hanno.saitama.jp

平成２５年６月１８日号
笠縫地区・双柳南部地区
★☆ 合

併

号 ☆★

～笠縫地区・双柳南部地区の今年度の事業予定などについて ～権利者の皆様におかれましては、日頃より市政及び土地区画整理事業に対し、多大なるご理解、ご協力を賜り感謝申し上げます。
さて、今回の「土地区画整理事業ニュース」では、今年度の笠縫地区及び双柳南部地区における事業予定などについてお知らせいたします。

§ 笠 縫 地 区 §【進捗状況について】（Ｈ２５.３.３１現在）
・仮換地指定率

９６．５％

・建物移転済戸数

７１５戸

・使用収益開始率

５８．８％

・建物移転率

８４．０％【平成２５年度の事業予定について】
平成２５年度におきましては、幹線道路の整備に向けて、建物移転等を予定しておりますので、関係権利者の方々への交渉を行ってまいります。川寺岩沢線の一部，区10－1 号線の一部（別図参照）造成等工事（上下水道工事含む）を行う予定です。
また、西武池袋線元加治 7 号踏切から（新）元加治 9 号踏切までの間で電気通信設
備工事や 7 号踏切を横断する上下水道工事を行います。来年度は踏切の拡幅工事を行う予定でおりますので、工事完了までの間、通行にご丌便をおかけしますがご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

川寺岩沢線施工予定箇所

区１０－1 号線施工予定箇所

元加治 7 号踏切§ 双柳南部地区 §【進捗状況について】（H25.3.３１現在）
・仮換地指定率

６１．２％

・建物移転済戸数

１１５戸【平成 25 年度の事業予定について】
平成２５年度におきまして
は、産業道路の一部歩道整備
工事や行政センター東側雨水管整備工事を実施する予定です（別図参照）。
また、雨水管整備工事については降雨時の雨水流出量の増加に対応するため、道路排水について浸透管にするなどの対策を講じます。
これらの工事を行うにあた
りまして、皆様方に大変ご丌便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

・使用収益開始率

３５．８％

・建物移転率１６．９％

産業道路歩道整備施工予定箇所

雨水管整備工事施工予定箇所『双柳花のロード隊』による花植え （阿須小久保線）
阿須小久保線に双柳花のロード隊によるお花を植えていただきました。綺麗な花が植
えられており、自動車からの眺めもすばらしいです。道行く人やドライバーの心に潤いを不えてくれています。
地域の皆様のご協力、ありがとうございました。

土地区画整理事業地内の保留地（宅地）を公売します。（抽選方式）
笠縫

６箇所

双柳南部 １箇所○詳細は、広報はんのう 6/15 号、
市ホームページをご覧ください。
○案内書、申込書及びパンフレット
は、土地区画整理事務所、飯能駅サービスコーナー、市役所総合案内所
等で配布しています。

土地区画整理事務所からのお願い○建築行為（開発行為等）を行う際はご注意願います
土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。
また、宅地の造成高、歩道計画のある道路からの出入口の位置等、工事施工時のトラブルを回避するため、事前確認を必ず行っていただきますようご協力をお願いします。

○委任状が必要です
土地区画整理事業に伴う権利関係などの調査に関しては、土地所有者の方のみに説明させていただいております。代理の方は、土地所有者の方からの委任状が必要となりますのでご注意ください。
○権利変動の届出のお願い
区画整理地内の土地の権利に関し、変動（所有権移転、住所変更等）がありましたら、必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、土地区画整理事務所まで届出をお願いします。詳細につきましては、事務所までお問い合わせください。
○迷惑駐車について
土地区画整理事業の施行地区内の道路や市の管理地に迷惑駐車が見受けられます。迷惑駐車は交通事敀を誘引するほか、火災などの緊急事態に消火活動等が遅れる原因となります。また、邪魔にならないと思っていてもご近所へ迷惑をかけていたりすることもあり、ご近所間のトラブルになる可能性があります。一人ひとりがルールを守り、みん
なが住みよいまちにしましょう。

笠縫、双柳南部地区内における空間放射線量の測定結果について市民の方が使用される事務所や一部開放している公園予定地などについて、市の環境緑水課にある測定器により空間放射線量の測定を行いました。
測定結果については、下表のとおりです。なお、数値は平均値です。
測定日：平成２５年５月１５日 晴れ
地区名
笠

縫

双柳南部

調

査

場

所

単位：μSv/h
調査地点

地上１cm

地上 50cm

土地区画整理事務所

2 地点

0.09

0.07

仮設住居（事務所西側）

1 地点

0.07

0.05

事務所西側公園予定地

2 地点

0.09

0.09

150 街区 6 号公園予定地

2 地点

0.08

0.08

学習センター南 子供公園

1 地点

0.06

0.07

1 号公園予定地東側開放地

1 地点

0.05

0.06

いずれの地点も除染が必要な 0.23μSv（マイクロシーベルト）を超える地点はありませんでした。岩沢地区についても同程度の数値となっています。

編集発行
住
所
電
話
E メール

飯能市土地区画整理事務所
飯能市大字笠縫１１２-１
０４２-９７３－８６８２
kukaku@city.hanno.saitama.jp

飯能市土地区画整理事業ニュース◆平成２５年度の主な事業◆事業進捗状況

平成２５年７月１２日号
岩沢北部・南部地区★☆★ 合併号 ★☆★

◆都市計画（区域）及び事業計画の変更◆事務所からのお知らせ

平成２５年度の主な事業【岩沢北部地区】
今年度の主な事業として、道路築造工事及び宅地造成工事、文化財遺跡調
査、建物移転などを予定しています。
道路整備については、昨年度に引き続き笠縫地区を結ぶ都市計画道路双柳岩沢線の整備を推進し、建物移転 及び用地買収などを予定しています。
また、地区の東西における２つの下水道幹線として岩沢南部地区から北部地区へ西武池袋線をまたいで北上する
道路整備を行います。
その他、地区の東部に位置する幅員６ｍの主要幹線道路整備のため、用地測量を実施します。（右図参照）
関係する方々には、改めて調査立ち会いなどのご案内をいたします。

【岩沢南部地区】
岩沢北部地区と同様に、道路築造工事及び宅地造成工事、文化財遺跡調査、建物移転などをそれぞれ予定しています。道路整備については、旧市営住宅跡地の東側道路（市道 1-1925号線）を、引き続き道路側溝や雨水対策及び舗装工事を市道１-７号線までの区間について予定
しています。また、阿岩橋から北上する阿須小久保線の整備を推進するほか、岩沢郵便局付近の交差点改良のため、用地買収なども行う予定です。
これらの事業の推進にあたり、地区住民の皆様方には大変ご丌便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

事

業

進

捗

状

況

事業進捗状況についてご報告します。

【岩沢北部地区】（平成 25 年 3 月 31 日現在）
仮換地指定率

２２．６％

使用収益開始率

１３．９％

建物移転済戸数61 戸

建物移転進捗率４３．３%

平成 24 年度の主な工事実施箇所<161･162･163 街区造成工事箇所><407 街区造成工事箇所>

【岩沢南部地区】（平成 25 年 3 月 31 日現在）
仮換地指定率

１２．４％

使用収益開始率６．４%

建物移転済戸数82 戸

建物移転進捗率４８．８%

平成 24 年度の主な工事実施箇所<阿須小久保線道路築造工事箇所><D26 街区造成・区 9－2 号線道路築造工事箇所>

都市計画（ 区 域）及び事 業 計画の変更
都市計画区域及び事業計画の変更を平成２５年３月２７日付で公告しました。
これにより、今年度より仮換地指定の拡大を図ります。
①都市計画の種類
・飯能都市計画 岩沢北部土地区画整理事業の変更（区域）・飯能都市計画 岩沢南部土地区画整理事業の変更（区域）②土地区画整理事業の種類
・飯能都市計画事業

岩沢北部土地区画整理事業計画（第４回）の変更

・飯能都市計画事業

岩沢南部土地区画整理事業計画（第４回）の変更

土地区画整理事務所からのお知らせ○空間放射線量の測定結果について市民の方が利用される旧事務所や一部開放している広場などについて、市の環境緑水課にある測定器により空間放射線量の測定を実施しました。
測定結果については、下表のとおりです。なお、数値は平均値です。
測定日：平成２５年５月１５日 晴れ
地区名
岩沢北部
岩沢南部

調

査

場

所

単位：μSv/h
調査地点

地上１ｃｍ

地上 50ｃｍ

旧岩沢北部事務所

２地点

０.０９

０.０８

旧岩沢南部事務所

１地点

０.０９

０.０８

岩沢 明王寺西側広場

1 地点

０.０７

０.０７

いずれの地点においても除染が必要な０.２３μSv/h（マイクロシーベルト）を超える地点はありませんでした。
笠縫及び双柳南部地区についても、同程度の測定結果となっています。

○建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います☆区画整理継続地区☆
区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。建築行為等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事務所にご相談ください。

☆区画整理除外地区☆
区画整理事業から除外された地区で建築行為等を行う場合は、地区計画による制限を受けることになります。また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法に基づく建築制限を受けることになります。建築等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事務所または都市計画課にご相談ください。

○権利変動の届出のお願い
区画整理地区内の土地の権利に関し、変動(所有権移転、住所変更等)がありましたら必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、土地区画整理事務所まで届出をお願いします。

○保留地（宅地）公売のお知らせ
当区画整理事務所では、今年度も笠縫・双柳南部地区で保留地（宅地）を公売します。
土地をお探しの方は区画整理事務所までお問い合わせください。また、市ホームページにも情報を掲載していますのでご覧ください。
編集発行

飯能市土地区画整理事務所

住所

飯能市大字笠縫１１２-１

電話

０４２（９７３）８６８２

E メール

kukaku@city.hanno.saitama.jp

平成２６年１月９日号
笠縫地区・双柳南部地区
★☆ 合

併

号 ☆★

～笠縫地区・双柳南部地区の工事の進捗状況等
についてお知らせします～
権利者の皆様におかれましては、日頃より市政並びに土地区画整理事業に対し、多大なるご理解、ご協力を賜り感謝申し上げます。
さて、今回の「土地区画整理事業ニュース」では、笠縫地区・双柳南部地区における工事の進捗状況などについてお知らせいたします。

§ 平成２５年度工事進捗状況について §笠縫地区 平成２５年度道路整備工事箇所【笠縫地区について】

工事箇所№2

現在、右図面のとおり地区内８箇所において道路築造工事や、建物移転に併せた宅地造成工事などを実施
しております。

工事箇所№8工事箇所によっては、下水道工事や水道工事が行われｂており、地域の皆様には大変ご不便をお掛けしており 工事箇所№6
ますが、ご理解、ご協力をいただきますようお願いい

工事箇所№3

たします。
工事箇所№1 と№4 については 1 月下旬、工事箇所№2 と№3 については３月下旬、工事箇所№5 と№6 に工事箇所№1

ついては 2 月中旬に、それぞれ完成予定となっています。なお、工事箇所№7 と№8 については完了してお工事箇所№4ります。

工事箇所№5工事箇所№7ｂ【 工事箇所 NO.１ 】【 工事箇所 NO.２ 】

【 工事箇所 NO.３ 】【 工事箇所 NO.４ 】【 工事箇所 NO.５ 】【 工事箇所 NO.６ 】【双柳南部地区について】

双柳南部地区 平成２５年度道路整備工事箇所

現在、右図面のとおり地区内４箇所において雨水管の工事や道路築造工事などを実施しております。工事箇所によっては、水道工事が行われています。
工事箇所№1 については 3 月上旬、工事

工事箇所№2工事箇所№1

箇所№2 については 2 月上旬に、それぞれ完成予定となっております。なお、工事箇所№3 と№4 については完了しております。
地域の皆様には大変ご不便をお掛けして工事箇所№４

おりますが、ご理解、ご協力をいただきま
すようお願いいたします。
【 工事箇所 NO.１ 】【 工事箇所 NO.２ 】

工事箇所№3

下水道課からのお知らせ（平成２５年度工事進捗状況）
平成２５年度における下水道工事の進捗状況についてお知らせします。
笠縫地区では、２箇所の工事が完了しました。この他、今年度中に４箇所の工事を完了する予定です。
№１の工事は、追加工事分を含めて１月末に完成する予定です。№2 と№3 の工事は３月末、№4 の工事は、２月中旬にそれぞれ完成する予定です。№5 と№6 については、完了しております。
双柳南部地区は、1 箇所の工事が完了しました。この他、今年度中に 2 箇所の工事を完了する予定でいます。
№7 と№8 の工事は１月に着工し、３月末に完成する予定です。№9 については、完了しております。
工事期間中は、皆さまに大変ご不便をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
問合せ先：下水道課 整備担当 ０４２－９７３－３４３３(直通)工

笠縫土地区画整理事業地内案内図

事

箇

所

図

双柳南部土地区画整理事業地内案内図

工事箇所№7工事箇所№9工事箇所№2工事箇所№5工事箇所№8工事箇所№3

工事箇所№1

工事箇所№４

工事箇所№6

仮換地情報の公開について
これまで、仮換地情報（従前地番、仮換地地積、仮換地指定状況、使用収益開始状況）
は、本人及び委任を受けた者以外には非公開としていましたが、不動産登記制度に準じた土地情報として公開することとなりました。

保留地公売のお知らせ
下記保留地の公売について先着順で申込みを受付けています。詳細は、市ホームページをご覧いただくか、土地区画整理事務所へお問い合わせください。

【 公売保留地 】＊換地処分が完了するまで、保留地は他に譲渡できません。
地区

街区

画地

地積（坪数）

総価格

笠縫

68

30

139.00 ㎡（約 42 坪）

9,591,000 円

笠縫

118

1

230.98 ㎡（約 70 坪）

15,290,876 円

笠縫

112

5

137.76 ㎡（約 42 坪）

8,954,400 円

笠縫

122

11

100.88 ㎡（約 31 坪）

6,637,904 円

笠縫

132

15

90.01 ㎡（約 27 坪）

6,849,761 円○建築行為（開発行為等）を行う際はご注意願います
土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。
また、宅地の造成高、歩道計画のある道路からの出入口の位置等、工事施工時のトラブルを回避するため、事前確認を必ず行っていただきますようご協力をお願いします。
○迷惑駐車について
土地区画整理事業の施行地区内の道路や市の管理地に迷惑駐車が見受けられます。迷惑駐車は交通事故を誘引するほか、火災などの緊急事態に消火活動等が遅れる原因となります。また、邪魔にならないと思っていてもご近所へ迷惑をかけていたりすることもあり、ご近所間のトラブルになる可能性があります。
一人ひとりがルールを守り、みんなが住みよいまちにしましょう。
○公園広場利用のマナーについて
現在、笠縫地区及び双柳南部地区の公園予定地の数箇所を開放し、皆様にご利用いた
だいているところですが、犬の放し飼いやボール等が隣接する家へ入ってしまうなどの状況が見受けられます。公園広場は、住民の皆様が利用する公共の場所となりますので、マナーを守ったご利用をお願いいたします。
編集発行
住
所
電
話

飯能市土地区画整理事務所
飯能市大字笠縫１１２-１
０４２-９７３-８６８２

E メール

kukaku@city.hanno.saitama.jp

平成２６年３月１５日号
岩沢北部・南部地区★☆★ 合併号 ★☆★

飯能市土地区画整理事業ニュース◆平成２５年度の事業進捗状況◆下水道課からのお知らせ◆土地区画整理事務所からのお知らせ

平成２５年度の事業進捗状況【岩沢北部地区】
今年度、区画整理事業区域では右図面のとおり、５箇所の道路築造工事及び宅地造成工事を実施しています。①、②、③の工事箇所については完了し、④、⑤については３月下旬の完成予定となっています。建物移転については
今年度２件を実施しています。
区画整理除外区域では昨年度に引き続き笠縫地区を結ぶ都市計画道路
双柳岩沢線及び岩沢第一・第二汚水幹線整備をそれぞれ推進するため、５件の建物移転などを実施しました。
その他、地区東側の主要路線幅員６ｍ道路について用地測量・路線測量を実施しました。関係者の皆様には大変お忙しいところ、境界立会いにご協力
いただきありがとうございました。

【岩沢南部地区】
区画整理事業区域においては都市計画道路阿須小久保線をはじめ、６箇所の道路築造工事及び宅地造成工事を実施しています。①、②、③の工事箇所については完了
し、④、⑤、⑥については３月下旬の完成予定となっています。また、建物移転などについて
は都市計画道路阿須小久保線用地確保のため、４件を実施しています。

区画整理除外区域では昨年度に続き、旧市営住宅東側道路（市道 1-1925 号線）の舗装工
事を岩沢グランドから北上し、市道 1-7 号線までの区間で実施しました。また、岩沢第二汚水幹線整備のため１件の建物移転などを実施しました。その他、阿岩橋から北上する岩沢郵便局
交差点改良工事のため、３件の工作物移転などをそれぞれ実施しています。
工事期間中はご不便をお掛けしますが、引き続き事業へのご理解、ご協力をお願いします。

平成 2５年度の主な工事実施箇所<岩沢北部②・1８街区造成工事箇所><除外地区・双柳岩沢線用地箇所><岩沢南部③・阿須小久保線道路工事箇所><除外①・１－１９２５号線舗装工事箇所>

事業に支障となる電柱等は民地への移設が基本となります。電気・電話等は皆さまが日常生活で欠かすことのできないものですので、ご協力をお願いします。

土地区画整理事務所からのお知らせ○保留地（宅地）公売のお知らせ
保留地（宅地）の公売を先着順で受付けています。土地をお探しの方は区画整理事務所まで申し込みをお願いします。また、市ホームページにも情報を掲載していますのでご覧ください。

【公売保留地及び価格】
地区名

街

区

画

地

地

積 ㎡

（坪）

総

価

格 円

笠

縫

６８

３０

１３９.００㎡（約４２坪）

９,５９１,０００円

笠

縫

１１８

１

２３０.９８㎡（約７０坪）

１５,２９０,８７６円

笠

縫

１１２

５

１３７.７６㎡（約４２坪）

８,９５４,４００円

笠

縫

１２２

１１

１００.８８㎡（約３１坪）

６,６３７,９０４円

笠

縫

１３２

１５

９０.０１㎡（約２７坪）

６,８４９,７６１円※ 換地処分が完了するまで、保留地は他に譲渡できません。

○建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います☆区画整理継続地区☆
区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。建築行為等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事務所にご相談ください。

☆区画整理除外地区☆
区画整理事業から除外された地区で土地の区画形質の変更・建築行為・工作物等の設置を行う場合
は、地区計画による制限を受けることになります。着手する日の 30 日前までに都市計画課へ届出が必要になります。また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法に基づく建築制
限を受けることになります。建築等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事務所または都市計画課にご相談ください。

○権利変動の届出のお願い
区画整理地区内の土地の権利に関し、変動(所有権移転、住所変更等)がありましたら必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、土地区画整理事務所まで届出をお願いします。

○仮換地情報の公開について
当区画整理事務所では、これまで仮換地情報（従前地番、仮換地地積、仮換地指定状況、使用収益
開始状況）は本人及び委任を受けた者以外には原則、非公開としておりましたが、不動産登記制度に準じた土地情報として公開することとなりました。
編集発行

飯能市土地区画整理事務所

住所

飯能市大字笠縫１１２-１

電話

０４２（９７３）８６８２

E メール

kukaku@city.hanno.saitama.jp

下水道課からのお知らせ（平成２５年度工事進捗状況）
平成２５年度の岩沢地区の下水道工事の状況についてお知らせします。（工事箇所図参照）
工事箇所図番号 工事着手（予定）工事完了（予定）
備考①
済
平成26年2月中旬②
済
平成25年8月末③
平成26年3月中旬
平成26年6月末
完了は次年度へ繰越予定④
済
平成26年3月中旬⑤
済
平成26年2月末⑥
済
平成26年3月末⑦
済
平成26年1月末⑧
済
平成26年1月末
なお、③については道路が狭いため、車両通行止めで工事を行います。工事の際、皆さまには迂回をお願いします。工事期間中は、大変ご不便をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

問い合わせ先：下水道課 整備担当 ０４２－９７３－３４３３（直通）

工 事 箇 所 図

岩沢北部地区

工事箇所①
工事箇所②

岩沢南部地区
工事箇所⑤

工事箇所⑥
工事箇所⑦

工事箇所③

工事箇所④

工事箇所⑧

平成２６年９月１日号
岩沢北部・南部地区★☆★ 合併号 ★☆★

飯能市土地区画整理事業ニュース◆平成２６年度の主な事業◆土地区画整理事務所からのお知らせ◆下水道課からのお知らせ

平成２６年度の主な事業【岩沢北部地区】
今年度の主な事業として、道路築造工事及び宅地造成工事、文化財遺跡調
査、建物移転などを実施しています。
道路整備については、昨年度に引き続き笠縫地区を結ぶ都市計画道路双柳岩沢線の整備を推進し、建物移転及び用地買収などを実施しています。
また、地区の東西における２つの下水道幹線の整備に向けた道路整備を行うほか、道路の舗装打換工事を実施します。その他、地区を東西に流れる藤田堀の整備改善に向けて、境界確定等の現地測量を実施します。
関係する方々には、改めて調査立ち会いなどのご案内をいたします。

【岩沢南部地区】
岩沢北部地区と同様に、道路築造工事及び宅地造成工事、文化財遺跡調査、建物移転などをそれぞれ実施しています。道路整備については、阿岩橋から北上する都市計画道路阿須小久保線の一部と地区を東西に横断する都市計画道路元加治駅南口駅前通り線の一部について整備し、併せて建物移転も実施しています。その他、下水道幹線の整備に向けた道路整備や水路の整備、
白鳥幼稚園北側の道路の舗装打換工事を行う予定です。
これらの事業の推進にあたり、地区住民の皆様方には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

下水道課からのお知らせ（平成2６年度工事予定）
平成２６年度の岩沢地区の下水道工事の現状についてお知らせします。（工事箇所図参照）
備考①
平成２６年１１月上旬 平成２７年 ２月下旬②
平成２６年１０月上旬 平成２７年 ３月下旬 下水道工事に伴う水道管移設工事あり③
平成２６年１０月上旬 平成２７年 ３月下旬 下水道工事に伴う水道管移設工事あり④
平成２６年 ７月１日 平成２６年１０月３１日⑤
平成２６年 ９月上旬 平成２６年１２月中旬⑥
平成２６年 ８月上旬 平成２６年１０月３１日⑦
平成２６年 ８月上旬 平成２６年１０月３１日⑧
平成２６年１０月上旬 平成２７年 ３月下旬⑨
平成２６年 ９月上旬 平成２７年 ３月下旬⑩
平成２６年１１月上旬 平成２７年 ３月下旬⑪
平成２６年 ９月上旬 平成２６年１０月下旬

工事箇所図番号 工 事 着 手（予定） 工 事 完 了（予定）なお、④については交差点内の工事であるため、車両の通行については迂回をしていた
だきますので、次の頁をご覧ください。工事期間中は大変ご不便をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。
問い合わせ先：下水道課 整備担当 ０４２－９７３－３４３３（直通 ）工 事 箇 所 図

工事 箇所①
岩沢北部地区

工事 箇所 ②
工事 箇所⑧

岩沢南部地区

工 事箇所 ⑨工事箇 所⑩

工 事箇所 ⑦工事箇 所③

工 事箇 所⑥
工事 箇所④工事箇 所⑤工事箇 所⑪

工事箇所図④の交通規制図

岩沢郵便局

加治公民館

阿岩橋

工事箇所
迂回経路
交通規制区

昼間規制
交差点西側工事

岩沢郵便局

加治公民館

昼間規制

阿岩橋

交差点北側工事

岩沢郵便局

加治公民館

阿岩橋

夜間規制
交差点内工事

土地区画整理事務所からのお知らせ○農地（畑）の造成について
事業見直しにより、仮換地が今の場所とほとんど変わらない換地となっています。今まで、農地として換地先を造成する場合は一律 50 ㎝の黒土盛土としていましたが、今後は、従前の土地の状態を確認したうえで現状に則した黒土盛土の厚さとすることになりました。その際、造成工事前に将来の土地利用を土地所有者さまとご相談させて頂きます。

○建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います☆区画整理継続地区☆
区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。
建築行為等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事務所にご相談ください。
☆区画整理除外地区☆
区画整理事業から除外された地区で建築行為等を行う場合は、地区計画による制限を受けることになります。また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法に基づく建築制限を受けることになります。建築等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事務所または都市計画課にご相談ください。

○権利変動の届出のお願い
区画整理地区内の土地の権利に関し、変動(所有権移転、住所変更等)がありましたら必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、土地区画整理事務所まで届出をお願いします。

○保留地（宅地）公売のお知らせ
当区画整理事務所では、今年度も笠縫・双柳南部地区で保留地（宅地）を公売しています。
土地をお探しの方は区画整理事務所までお問い合わせください。また、市ホームページにも情報を掲載していますのでご覧ください。

編集発行

飯能市土地区画整理事務所

住所

飯能市大字笠縫１１２-１

電話

０４２（９７３）８６８２

E メール

kukaku@city.hanno.saitama.jp

平成２６年９月１７日号
笠縫地区・双柳南部地区
★☆ 合

併

号 ☆★

～笠縫地区・双柳南部地区における
平成 2６年度の事業進捗状況などについて ～権利者の皆様におかれましては、日頃より市政及び土地区画整理事業に対し、多大なるご理解、ご協力を賜り感謝申し上げます。
さて、今回の「土地区画整理事業ニュース」では、笠縫地区内踏切道整備工事のお知らせ並びに今年度の笠縫地区及び双柳南部地区における事業進捗などについてお知ら
せいたします。

§ 笠 縫 地 区 §【笠縫土地区画整理事業地内における踏切道整備について】
踏切道の整備を下記のスケジュールで進める予定です。なお、新設する元加治 9 号踏切道の開通と同時に、現在の西武池袋線元加治 9 号踏切道は、廃止となります。また、新設する大久保踏切道の開通と同時に現在の大久保踏切道、上岡踏切道は、廃止となります。踏切道の整備にあわせて、踏切に接続する道路の整備を実施しますので、ご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
１．工事スケジュール（予定）
平成２７年１月下旬

西武池袋線元加治第７号踏切道（拡幅）開通

平成２７年２月上旬

西武池袋線（新）元加治第９号踏切道開通

西武池袋線（現）元加治第９号踏切道廃止
ＪＲ八高線（新）大久保踏切道開通
ＪＲ八高線（現）大久保踏切道、上岡踏切道廃止※現踏切道廃止は新踏切道開通と同日同時※西武線、ＪＲ線開通同日同時
２．工 事 内 容
踏切付替拡幅工事、道路整備工事
３．施 工

者

踏切：東日本旅客鉄道株式会社八王子支社：西武鉄道株式会社
道路：飯能市西武池袋線元加治第 7 号踏切拡幅（新設）ＪＲ八高線大久保踏切（既設）ＪＲ八高線大久保踏切廃止（新設）西武池袋線元加治第９号踏切（既設）元加治第９号踏切廃止

ＪＲ八高線上岡踏切廃止

§ 平成２６年度工事予定について §【笠縫地区について】
笠縫地区では、JR 八高線、西武池袋線の踏切開設に伴う区１０－１号線、区９―６号線（下図参照）を中心に、道路整備工事を行います。踏切に隣接する歩行者専用道路が整備され、歩行者の安全を確保し、利便性の向上を図ることが出来ますが、現在利用している通行ルートが変更になります。ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
建物移転等につきましては、幹線道路整備に関連した移転等を予定しておりますので、関係権利者の方々への交渉を行ってまいります。
【双柳南部地区について】
双柳南部地区では、建物移転等を伴う道路築造工事を行いますので、関係権利者の方々への交渉を進めてまいります。区８－１号線道路整備工事については、降雨時の雨水流
出量の増加に対応するため、道路排水について浸透管にするなどの対策を講じます。これらの工事を行うにあたりまして、皆様方に大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
笠縫地区 平成２６年度道路整備工事箇所

双柳南部地区 平成２６年度道路整備工事箇所

区 10-1 号線

区８-1 号線

区 9-６号線

保留地公売のお知らせ
下記保留地について公売中です（先着順）。土地をお探しの方がいらっしゃいましたら、ご相談ください。なお、ニュースの通知前に申込みがあった場合はご容赦ください。
また、市ホームページで詳細を掲載していますので、ご覧ください。
【笠縫地区】
街区 画地
地積(㎡)
総価格(円)
街区
画地 地積(㎡)

総価格(円)

562

100.44

5,544,2886830

139.009,577,10056

16

118.998,662,472

118

1

230.9815,267,778

108-2

1

182.36

13,129,920

112

5137.76

8,940,624

1259117.709,039,36012211

100.886,627,816

136

19110.408,302,080

132

15

90.01

6,840,760

1402

224.4915,265,320【双柳南部地区】
57103.788,437,314

土地区画整理事務所からのお願い○建築行為（開発行為等）を行う際はご注意願います
土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。
また、宅地の造成高、歩道計画のある道路からの出入口の位置等、工事施工時のトラブルを回避するため、事前確認を必ず行っていただきますようご協力をお願いします。
○迷惑駐車について
土地区画整理事業の施行地区内の道路や市の管理地に迷惑駐車が見受けられます。迷惑駐車は交通事故を誘引するほか、火災などの緊急事態に消火活動等が遅れる原因となります。また、邪魔にならないと思っていてもご近所へ迷惑をかけていたりすることもあり、ご近所間のトラブルになる可能性があります。
一人ひとりがルールを守り、みんなが住みよいまちにしましょう。
○公園広場利用のマナーについて
現在、笠縫地区及び双柳南部地区の公園予定地の数箇所を開放し、皆様にご利用い
ただいているところですが、犬の放し飼いやボール等が隣接する家へ入ってしまうな
どの状況が見受けられます。公園広場は、住民の皆様が利用する公共の場所となりますので、マナーを守ったご利用をお願いいたします。
編集発行
住
所
電
話
E メール

飯能市土地区画整理事務所
飯能市大字笠縫１１２-１
０４２-９７３-８６８２
kukaku@city.hanno.saitama.jp

下水道課からのお知らせ
平成２６年度における笠縫地区及び双柳南部地区の下水道工事についてお知ら せ し ま す 。（ 工 事 箇 所 図 参 照 ）工事箇所図番号
工事着手（予定）
工事完了（予定）
備 考①
平 成 26 年 9 月 下 旬 平 成 26 年 12 月 中 旬②
平 成 26 年 9 月 上 旬 平 成 27 年 2 月 下 旬③
平 成 26 年 8 月 下 旬 平 成 26 年 9 月 下 旬④
平 成 26 年 8 月 上 旬 平 成 27 年 3 月 中 旬⑤
平 成 26 年 10 月 上 旬 平 成 26 年 1１ 月 下 旬⑥
平 成 26 年 9 月 中 旬 平 成 27 年 2 月 下 旬⑦
平 成 26 年 8 月 中 旬 平 成 26 年 11 月 下 旬⑧
平 成 26 年 9 月 上 旬 平 成 26 年 10 月 下 旬 舗 装 復 旧 工 事⑨
平 成 26 年 10 月 下 旬 平 成 27 年 ２ 月 下 旬
工事期間中は、皆さまに大変ご不便をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
問 合 せ 先 ： 下 水 道 課 整 備 担 当 ０ ４ ２ － ９ ７ ３ － ３ ４ ３ ３ (直 通 )工
笠縫土地区画整理事業地内案内図

事

箇

所

図
双柳南部土地区画整理事業地内案内図

工事箇所①
工事箇所⑧

工事箇所②
工事箇所⑥
工事箇所⑨

工事箇所⑦

工事箇所③

工事箇所④

工事箇所⑤

都市計画課からのお知らせ「（仮称）笠縫第 1 号公園」の工事が始まります。
加能里遺跡公園に続き、笠縫土地区画整理事業地内に２つ目の公園が整備されます。昨年度に実施したワークショップを基に広場やウオーキングコース、
健康遊具、トイレが設置されます。10 月上旬には、現地での工事が始まり、
2 月末頃の完成を予定しております。
問合せ先：都市計画課

公園担当

０４２－９７３－２２６８（直通）【公園平面図】

平成２７年１月１３日号
笠縫地区・双柳南部地区
★☆ 合

併

号 ☆★

～笠縫地区踏切道開通についてお知らせします～
権利者の皆様におかれましては、日頃より市政及び土地区画整理事業に対し、多大なるご理解、ご協力を賜り感謝申し上げます。
さて、今回の「土地区画整理事業ニュース」では、笠縫地区踏切道開通や笠縫地区・双柳南部地区における工事の進捗状況などについてお知らせいたします。
【笠縫土地区画整理事業地内における踏切道整備について】
踏切道の開通を下記のスケジュールで行います。
○平成２７年１月２７日（火）初電車から（午前５時頃）
西武池袋線元加治第７号踏切道（拡幅）開通○平成２７年２月１０日（火）終電車から（午前１時頃）
西武池袋線（現）元加治第９号踏切道廃止○平成２７年２月１０日（火）初電車から（午前５時頃）
西武池袋線（新）元加治第９号踏切道開通
ＪＲ八高線（新）大久保踏切道開通
ＪＲ八高線（現）大久保踏切道、上岡踏切道廃止＊気象状況（想定外降雪等）、列車運行障害等が発生した場合、開通は開通予定日の翌日になります。
＊踏切道開通により交通動線が変更となりますので、ご理解、ご協力の程よろしくお願
いします。

1

§ 平成２６年度工事進捗状況について §笠縫地区 平成２６年度道路整備工事箇所【笠縫地区について】
現在、右図面のとおり地区内７箇所において踏切整備に伴う道路整備工事や、建物移転に併せた工事箇所№6

宅地造成工事などを実施しております。また、工事箇所によっては、下水道工事や水道工事が行われて工事箇所№5おります。

工事箇所№3

工事箇所№1 については、2 月下旬、№2、№3、№4 の３箇所については、３月上旬に完成予定となっています。なお、工事箇所№5、№6、№7 の３工事箇所№4

箇所については、完成しております。

工事箇所№2

地域の皆様には大変ご不便をお掛けしておりま
すが、ご理解、ご協力をいただきますようお願い

工事箇所№１

いたします。
工事箇所№7【 工事箇所 NO.１ 】【 工事箇所 NO.２ 】【 工事箇所 NO.３ 】【 工事箇所 NO.４ 】

2

【 工事箇所 NO.５ 】【 工事箇所 NO.６ 】【 工事箇所 NO.７ 】【双柳南部地区について】

双柳南部地区 平成２６年度道路整備工事箇所

現在、右図面のとおり地区内３箇所において道路整備工事や建物移転に併せた宅地造成工事

工事箇所№1などを実施しております。また、工事箇所によっては、下水道工事、水道工事が行われています。
工事箇所№1 については２月下旬、工事箇所№
2、№3 については３月中旬にそれぞれ完成予定となっております。

工事箇所№3

地域の皆様には大変ご不便をお掛けしておりますが、ご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。
工事箇所№2【 工事箇所 NO.１ 】【 工事箇所 NO.２ 】

3

【 工事箇所 NO.３ 】

下水道課からのお知らせ（平成２６年度工事進捗状況）
平成２６年度における下水道工事の進捗状況についてお知らせします。
笠縫地区では、４箇所の工事が完成しました。この他、今年度中に１箇所の工事を完了する予定です。№１の工事は、３月上旬に完成する予定です。№2、№3、№4、№5の 4 箇所については、完成しております。
双柳南部地区では、1 箇所の工事が完成しました。この他、今年度中に 3 箇所の工事を完成する予定です。№6 の工事は、1 月下旬に完成する予定です。また、№７については、2 月下旬、№8 については、3 月下旬に完成する予定です。№9 については、完成しております。
工事期間中は、皆さまに大変ご不便をお掛けしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
問合せ先：下水道課 整備担当 ０４２－９７３－３４３３(直通)工事 箇

笠縫土地区画整理事業地内案内図

所

図

双柳南部土地区画整理事業地内案内図
工事箇所№9工事箇所№5工事箇所№４

工事箇所№9工事箇所№8工事箇所№2工事箇所№7工事箇所№3

工事箇所№1

工事箇所№6

4

都市計画課からのお知らせ「（仮称）笠縫第 1 号公園」の整備工事が始まりました。
現在、造成工事が終わり、広場やウオーキングコース、トイレを整備しており、少しずつ公園として形状が見えてきています。
平成２７年３月に完成いたします。
工事中は、近隣の皆様に大変ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
問合せ先：都市計画課

公園担当 ０４２－９７３－２２６８（直通）

公園位置図

公園平面図

5

保留地公売のお知らせ
下記保留地について公売中です（先着順）。土地をお探しの方がいらっしゃいましたら、ご相談ください。なお、ニュースの通知前に申込みがあった場合はご容赦ください。
また、市ホームページで詳細を掲載していますので、ご覧ください。
【笠縫地区】＊換地処分が完了するまで、保留地は他に譲渡できません。
街区

画地

地積(㎡)

総価格(円)

街区

画地

地積(㎡)

総価格(円)

562

100.44

5,544,2886830

139.009,577,10056

16

118.998,662,472

118

1

230.9815,267,778

108-2

1

182.36

13,129,920

112

5137.76

8,940,624

1259117.709,039,36012211

100.886,627,816

136

19110.408,302,080

132

15

90.01

6,840,760

1402

224.4915,265,320【双柳南部地区】
57103.78

保留地を購入された方へお願い
売買契約者（権利者）の住所の変更があった

8,437,314

場合や相続により、名義を変更する場合は土地区画整理事務所へ届出をお願いします。

○建築行為（開発行為等）を行う際はご注意願います
土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。
また、宅地の造成高、歩道計画のある道路からの出入口の位置等、工事施工時のトラブルを回避するため、事前確認を必ず行っていただきますようご協力をお願いします。
○迷惑駐車について
土地区画整理事業の施行地区内の道路や市の管理地に迷惑駐車が見受けられます。迷惑駐車は交通事故を誘引するほか、火災などの緊急事態に消火活動等が遅れる原因となります。また、邪魔にならないと思っていてもご近所へ迷惑をかけていたりすることもあり、ご近所間のトラブルになる可能性があります。
一人ひとりがルールを守り、みんなが住みよいまちにしましょう。
○公園広場利用のマナーについて
現在、笠縫地区及び双柳南部地区の公園予定地の数箇所を開放し、皆様にご利用いた
だいているところですが、犬の放し飼いやボール等が隣接する家へ入ってしまうなどの状況が見受けられます。公園広場は、住民の皆様が利用する公共の場所となりますので、マナーを守ったご利用をお願いいたします。
編集発行
住
所
電
話

飯能市土地区画整理事務所
飯能市大字笠縫１１２-１
０４２-９７３-８６８２

E メール

kukaku@city.hanno.lg.jp

6笠縫土地区画整理事業説明会の開催について

笠縫地区内における平成 26 年度の事業の進捗状況や今後の事業の進め方について、下記のとおり説明会を開催します。また、今後双柳岩沢線道路整備工事を予定しております。交通の流れが大きく変わりますので、双柳岩沢線付近にお住いの方は、是非ご出席くださいますようご案内いたします。
日
場

時
所

：
：

平成２７年２月１５日（日） 午前１０時より
加治地区行政センター ２階 集会室◎平成２６年度事業の進捗状況について
・JR 八高線及び西武池袋線の踏切の新設及び統廃合及び周辺道路の整備について・平成 26 年度工事進捗状況について
・下水道整備工事について・（仮称）笠縫１号公園の整備について◎今後の事業の進め方について
・幹線道路の整備（双柳岩沢線）について・造成工事及び建物移転について
・下水道整備工事について

双柳岩沢線

岩沢北部地区 審議会委員選挙特集

飯能市土地区画整理事業ニュース
平成２７年２月１８日号

土地区画整理事業では換地計画や仮換地指定などの審議を行うため、また地域の方のご意見を事業に反映させるための機関として、土地区画整理審議会を設置しています。
岩沢北部地区の審議会委員については、本年６月４日をもって５年間の任期が満了する
ことから、改選に伴う選挙を実施します。今回のニュースでは選挙の手続き及び日程について特集してお知らせします。

★選挙期日★ 平成２７年５月１７日（日）

土地区画整理審議会は、土地の所有者及び借地権者から選出される「権利者委員」と、土地区画整理事業に関する学識及び経験を有する方の中から市長が選任する「学識経験者委員」で構成されます。
岩沢北部地区については権利者委員８名、学識経験者委員２名の計１０名が、飯能市の条例（施行規程）により定数として定められています。
今回選挙する委員数は、権利者委員の定数である８名（うち所有権委員７名、借地権委員１名）です。なお学識経験委員については、土地区画整理法により市長が任命することと定められておりますので、選挙の対象とはなりません。

●所有権又は借地権のある人 ●所有権又は借地権をお持ちの方は、各１個の選挙権及び被選挙権を有します。所有権と借地権が共にある人は、所有する権利に対しそれぞれ１個の選挙権及び被選挙権を有することになりますが、この場合には両方の権利を兼ねて候補者となることはできません。なお、登記簿上の土地所有者が既に死亡しているのにもかかわらず、相続登記がすんでいない場合は、原則として選挙権及び被選挙権を行使することはできません。また、

未成年者、成年被後見人又は被保佐人、禁固以上の刑に処されその執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人については、被選挙人となることはできません。
未登記の借地権を有する方は、借地権の申告を行うことにより選挙人の資格を得ることができますが、すでに借地権申告を提出していただいている方で申告の内容に変更がない場合は、あらためて提出していただく必要はありません。なお、３月３日から４月８日までは借地権申告の受付が停止されます。
● 共有者又は共同借地権のある人 ●土地の共有者又は共同借地権者の場合、選挙権及び被選挙権は共有者の方々の代表者が行使することになります。
このため、選挙権及び被選挙権を得るためには、共有者の中から代表者を選出し、代表者選任通知書（所定の用紙あり）を当事務所へ提出していただく必要があります。代
表者選任通知書の提出により代表者として定められた方が、選挙権及び被選挙権を有することになります。なお、被選挙権を行使するためには、立候補の届出期間内に代表者選任通知書及び立候補届出書の提出が必要です。

代表者選任通知書の提出について
土地の共有者及び共同借地権のある方については、代表者選任通知書を提出しないと選挙権及び被選挙権を行使することができません。この通知書は選挙期日まで提出することができますが、関係者の実印の押印と印鑑登録証明書を添付していただくことになりますので、早目の準備をお願いいたします。用紙は土地区画整理事務所に備え付けてありますので、必要な方はお申し出ください。
すでに提出していただいている方で、代表者に変更がない場合には、あらためて提出していただく必要はありません。

● 法人 ●
候補者となる場合は、立候補届のほかに法人の印鑑登録証明書やその法人の代表者であることを証明する資格証明書などを提出していただきます。
選挙権は、その法人の指定する方が有しますが、投票時にその権限を証する書面を提出していただくことになります。

★ 立 候 補 届 出 期 間 ★
平成２７年４月１３日（月）～４月２３日（木）選挙に伴う各種の公告は、市役所前の掲示場及び飯能市土地区画整理事務所に掲示して行います。

事

項

期日・期間

事務の概要

選挙期日の公告

２月１０日

選挙を行う旨の公告をしました。

３月１２日

この期間、選挙人名簿の縦覧を行います。
場所：飯能市土地区画整理事務所内
時間：午前８時３０分～午後５時１５分（土曜日・日曜日も行います）
名簿には、３月２日（選挙人名簿作成基

選挙人名簿縦覧期間準日）現在の土地所有者及び借地権者が記（異議の申出期間）載されます。
名簿に記載された土地所有者及び借地権者の方だけが、選挙権者及び被選挙権者になることができます。
選挙人名簿に記載漏れや誤りがある場
合の権利者の異議申出は、この縦覧期間中

３月２５日に受け付けます。

選挙人名簿確定の公告選挙する権利者別委員

この日に選挙人名簿確定の公告をしま

４月１３日の定数の公告す。また、所有権者及び借地権者から選挙する委員の定数も公告します。

４月１３日

委員に立候補される方は、この期間内に飯能市長宛てに立候補の届出をしてください。また、候補者を推薦される方は、候

立候補届出期間

補者の承諾書を付けて届出してください。
届出場所：飯能市土地区画整理事務所内
時

４月２３日

投票を行わない旨の公告（土曜日・日曜日も行います）
候補者の氏名、住所を公告します。

立候補者の公告
又は間：午前８時３０分～午後５時１５分

４月２４日

候補者が定数に満たない場合又は定数と同じ場合は投票を行いませんので、その旨を公告します。

選挙場、投票時間、開票日時の公告
選挙執行通知書（入場券）の送付
選挙日（投票、開票）
当選人の決定の公告、
通知

４月２８日
４月２８日

選挙場（投票場）、投票時間、開票の日時を公告します。
選挙権を有する方に選挙執行通知書（入場券）を送付します。
投票場、投票時間等は入場券にてお知ら

５月１７日

せいたします。投票終了後、開票を行いま
す。

５月１８日

当選人の氏名、住所を公告し、当選人に当選人決定通知を送付します。

○建築行為（開発行為等）を行う際はご注意願います☆土地区画整理継続地区☆
土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。建築行為等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事務所にご相談ください。
☆土地区画整理除外地区☆
土地区画整理事業から除外された地区で建築行為等を行う場合は、都市計画法に基づく建築制限を受けることになります。建築等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事務所または都市計画課にご相談ください。

○権利変動の届出のお願い
土地区画整理地区内の土地の権利に関し、変動（所有権移転、住所変更等）がありましたら必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、土地区画整理事務所まで届出をお願いします。

☆保留地（宅地）公売のお知らせ
土地区画整理事務所では、笠縫・双柳南部地区で保留地（宅地）を公売しています。
土地をお探しの方は土地区画整理事務所までお問い合わせください。
編集発行 飯能市土地区画整理事務所
住所 飯能市大字笠縫 112-1
電話 042-973-8682

平成２７年３月１日号
岩沢北部・南部地区★☆★ 合併号 ★☆★

飯能市土地区画整理事業ニュース◆平成２６年度の事業進捗状況◆下水道課からのお知らせ◆土地区画整理事務所からのお知らせ

平成２６年度の事業進捗状況【岩沢北部地区】
今年度、区画整理事業区域では右図面のとおり、３箇所の道路築造工事及び宅地造成工事を実施しています。①、③の工事箇所については埋蔵文化財調査の影響により６月末の完成予定となっています。②の工事箇所については完成しています。
次に区画整理除外区域では２箇所の道路築造工事と舗装打換工事を実施し、建物移転については昨年度に引き続き笠縫地区を結ぶ都市計画道路双柳岩沢線及び岩沢第二汚水幹線上の５件の建物移転を実施しました。③の工事箇所については舗装打換工事が完成し、①の工事箇所については下水道工事の影響により６月末の完成予定となっています。
その他、埋蔵文化財調査の実施や地区を東西に流れる藤田堀の現地測量も実施しました。境界立会い頂きました
方々へはお忙しい折、ご協力頂きましてこの場をお借りしてお礼申し上げます。

【岩沢南部地区】
区画整理事業区域においては都市計画道路阿須小久保線をはじめ、７箇所の道路築造工事及び宅地造成工事などを実施しています。①-１、①-２、①-３、③、④の工事箇所については完

成し、②については６月末、⑤については５月末の完成予定となっています。また、建物移転については都市計画道路阿須小久保線及び元加治駅南口駅前通り線用地と岩沢第一汚水幹線用地確保のため、４件を実施しています。
区画整理除外区域では②の工事箇所である白鳥幼稚園北側の道路の舗装打換工事が３月末の完成予定となっています。その他、埋蔵文化財調査、岩沢郵便局交差点から北上する岩沢第一
汚水幹線道路拡幅のため、３件の工作物移転などをそれぞれ実施しました。

平成 2６年度の主な工事実施箇所<岩沢北部工事②・一部造成及び道路築造><除外工事③・道路舗装打換><岩沢南部工事①-1・阿須小久保線道路築造><岩沢南部工事④・一部造成及び道路築造>事業に支障となる電柱等は民地への移設が基本となります。電気・電話等は皆さまが日常生活で欠かすことのできないものですので、ご協力をお願いします。

土地区画整理事務所からのお知らせ○保留地（宅地）公売のお知らせ
保留地（宅地）の公売を先着順で受付けています。土地をお探しの方は区画整理事務所まで申し込みをお願いします。また、市ホームページにも情報を掲載していますのでご覧ください。
地区名

街 区

画 地

笠

縫

56

笠

縫

笠

地

積 ㎡

総 価 格 (円)

地区名

街 区

画 地

地

積 ㎡

総 価 格(円)2

100.44

5,544,288

笠

縫

68

30

139.009,577,10056

16

118.998,662,472

笠

縫

118

1

230.9815,267,778

縫

108-2

1

182.36

13,129,920

笠

縫

112

5

137.76

8,940,624

笠

縫

125

9

117.709,039,360

笠

縫

122

11

100.886,627,816

笠

縫

136

19

110.408,302,080

笠

縫

132

15

90.01

6,840,760

笠

縫

140

2

224.4915,265,320

57

103.788,437,314

双柳南部※ 換地処分が完了するまで、保留地は他に譲渡できません。

○建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います☆土地区画整理継続地区☆
土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。建築行為等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事務所にご相談ください。

☆土地区画整理除外地区☆
土地区画整理事業から除外された地区で土地の区画形質の変更・建築行為・工作物等の設置を行う
場合は、地区計画による制限を受けることになります。着手する日の 30 日前までに都市計画課へ届出が必要になります。また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法に基づく建築制限を受けることになります。建築等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区
画整理事務所または都市計画課にご相談ください。

○権利変動の届出のお願い
土地区画整理地区内の土地の権利に関し、変動(所有権移転、住所変更等)がありましたら必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、土地区画整理事務所まで届出をお願いします。

○迷惑駐車について
岩沢地内の道路や市の管理地に迷惑駐車が見受けられます。迷惑駐車は交通事故を誘引するほか、火災などの緊急事態に消化活動等が遅れる原因となります。また、邪魔にならないと思っていてもご近所へ迷惑をかけていたりすることもあり、ご近所間のトラブルになる可能性があります。ルールを守り、みんなが住みよいまちにしましょう。

編集発行

飯能市土地区画整理事務所

住所

飯能市大字笠縫１１２-１

電話

０４２（９７３）８６８２

E メール

kukaku@city.hanno.saitama.jp

岩沢北部地区審議会委員選挙特集

飯能市土地区画整理事業ニュース
平成２７年５月８日号

岩沢北部土地区画整理審議会委員選挙について、次のとおり立候補の届け出がありましたのでお知らせします。立候補者が選挙すべき委員の数を超えなかったため、５月１７日（日）に予定していた審議会委員選挙は行いません。
※立候補届出期間 平成２７年４月１３日（月）～４月２３日（木）◆ 岩沢北部土地区画整理審議会委員選挙立候補者（届出順、敬称略）
１ 宅地の所有者が選挙する委員の候補者（選挙すべき委員数：７人）
番号

氏
わた

１

綿

２

榎

３

宮

４

粕

５

平

６

雨

７

信

えの

みや

かす

ひら

あめ

のぶ

名
ぬき

貫
もと

本
おか

岡
や

谷
い

居
ま

間
た

田

しげ

惠
とし

敏
ゆき

幸
やす

住

お

飯能市大字岩沢９６８番地

夫
お

飯能市大字岩沢６７番地の１

男
お

飯能市大字岩沢２３１番地の４

雄
お

靖

夫

に

べ

飯能市大字岩沢５４２番地の４
え

仁 兵 衛
やす

保
みつ

光

所

ひろ

弘
やす

康

飯能市大字岩沢６０５番地７
飯能市大字岩沢６４８番地
飯能市大字岩沢６９８番地の１

２ 宅地の借地権者が選挙する委員の候補者（選挙すべき委員の数：１人）
立候補者なし※ 届出期間内に立候補はありませんでしたので、任期満了（平成３２年６月）まで欠員となります。

◆審議会委員選挙の投票は行いません
審議会委員選挙につきましては、候補者の数が選挙すべき委員の数を超えなかったた
め、５月１７日（日）に予定していた選挙の投票は行いません。上記立候補者については５月
１８日、当選人の公告及び通知をもって審議会委員となります。

土地区画整理事務所からのお知らせ○建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います☆区画整理継続地区☆
土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀・フェンス等、工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。建築行為等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事務所にご相談ください。

☆区画整理除外地区☆
土地区画整理事業から除外された地区で土地の区画形質の変更・建築行為・工作物等の設置を行う場合は、地区計画による制限を受けることになります。着手する日の30 日前までにまちづくり推進課へ届出が必要になります。また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法に基づく建築制限を受けることになります。
建築等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事務所またはまちづくり推進課にご相談ください。

○権利変動の届出のお願い
土地区画整理地区内の土地の権利に関し、変動(所有権移転、住所変更等)がありましたら必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、土地区画整理事務所まで届出をお願いします。

○迷惑駐車について
岩沢地内の道路や市の管理地に迷惑駐車が見受けられます。迷惑駐車は交通事故を誘引するほか、火災などの緊急事態に消化活動等が遅れる原因となります。また、邪魔にならないと思っていてもご近所へ迷惑をかけていたりすることもあり、ご近所間のトラブルになる可能性があります。ルールを守り、みんなが住みよいまちにしまし
ょう。

編集発行

飯能市土地区画整理事務所

住

飯能市大字笠縫１１２-１

所

電
話
Ｆ Ａ Ｘ
E メール

０４２（９７３）８６８２
０４２（９７２）１２４２
kukaku@city.hanno.lg.jp

平成２７年７月１５日号
笠縫地区・双柳南部地区
★☆ 合

併

号 ☆★

～笠縫地区・双柳南部地区の今年度の事業進捗状況などについて ～権利者の皆様におかれましては、日頃より市政及び土地区画整理事業に対し、多大なるご理解、ご協力を賜り感謝申し上げます。
さて、今回の「土地区画整理事業ニュース」では、今年度の笠縫地区及び双柳南部地区における事業進捗状況などについてお知らせいたします。

§ 笠 縫 地 区 §【進捗状況】（平成２７年３月３１日現在）
・仮換地指定率

９６．６％

・使用収益開始率

６２．３％

・建物移転済戸数

７３３戸

・建物移転率８６．１％【平成２７年度の事業予定】
平成２７年度におきましては、区６－16 号線及び区６－３３号線について建物移転等を伴う造成及び区６－２号線

道路築造工事を行う予定です。区９―７号線について
は、踏切廃止後に伴う道路整備工事を行う予定です。
また、区６－2 号線については下水道工事に伴う道路

区６-１６号線

整備工事を行う予定です。

区６-33 号線

これらの工事を行うにあたりまして、通行止及び工事箇所の迂回等が発生いたします。迂回路等につきま区 9-７号線

しては、工事看板などで周知させて頂きますのでご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
建物移転等につきましては、幹線道路整備に関連した移転等を予定していますので、関係権利者の方々への交渉を行ってまいります。
２7 年度道路整備工事等箇所図

区６－２号線施工予定箇所

区６－１６号線施工予定箇所

区６－３３号線施工予定箇所区９－7 号線施工予定箇所§ 双柳南部地区 §【進捗状況】（平成２７年３月３１日現在）
・仮換地指定率

６１．５％

・使用収益開始率

３６．６％

・建物移転済戸数

１２６戸

・建物移転率

１８．６％【平成２７年度の事業予定】
平成２７年度におきましては、昨年度に引き続き、区８－１号線の整備を実施し、併せて雨水浸透管の布設予定です（別図参照）。また、区 6－20 号線については、5 月から工事を実施しております。工事期間内におきましては、迂回等をお願いすることもありますのでご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。
建物移転等につきましては、道路整備に関連した移転等を予定していますので、関係権利者の方々への交渉を行ってまいります。

２５街区

区８－１号線

区６－２０号線

区６－２０号線施工予定箇所
２７年度道路整備工事等箇所図

区８－１号線施工予定箇所

25 街区施工予定箇所【双柳自治会による不法投棄禁止看板設置】（双柳ちびっこ広場ほか）
双柳自治会により、不法投棄禁止看板を設置していただきました。双柳自治会では、日頃より双柳ちびっこ広場等の除草等の維持管理していただいています。地域の皆様のご協力により、子供達が双柳ち
びっこ広場で安心して遊べることができ、また、地域の憩いの場所になっています。
今後とも、ご協力の程よろしくお願いします。

双柳ちびっこ広場

下水道課からのお知らせ（平成２７年度工事予定）
平成２７年度の下水道工事箇所についてお知らせします。
笠縫地区の工事は３箇所、双柳南部地区の工事は２箇所、を予定しています（工事箇所図参照）。
笠縫地区の①については 6 月から施工中で 7 月下旬まで、②は９月上旬から平成 28
年 2 月下旬まで、③ は７月中旬から１１月下旬までの工事を予定しています。双柳南部地区の④については施工中で８月下旬まで、⑤は 8 月中旬から平成２８年３月下旬まで工事を予定しています。工事期間中は、皆さまのご理解、ご協力をお願いします。
問合せ先：下水道整備担当

０４２－９７３－３４３３（直通）

工事箇所①

工事箇所④
工事箇所②
工事箇所⑤

工事箇所③

笠縫地内下水道工事施工箇所図

双柳南部地内下水道工事施工箇所図

保留地公売のお知らせ
土地区画整理事業地内の保留地（宅地）を公売いたします。
○受付期間

平成 27 年 8 月 5 日(水)～8 月 14 日(金)
午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分（期間中は、土・日も受け付けます。）○抽せん日時 平成 27 年 8 月 21 日（金）10 時 00 分～○受付場所・抽せん会場 土地区画整理事務所○案内書、申込書及びパンフレットは、７月１日（水）より土地区画整理事務所、市役
所１階案内係、飯能駅サービスコーナー等で配布しています。また、詳細について、
市のホームページでもご覧いただけます。
※お知り合いの方で土地をお探しの方がいらっしゃいましたらご紹介ください。

【笠縫地区】
街区
画地

地積(㎡)

総価格(円)

街区

画地

地積(㎡)

総価格(円)

①

103-1

7

121.06

9,164,242 ⑦

1402

224.4915,175,524

②

56

2

100.44

5,514,156 ⑧6830

139.009,521,500

③

56

16

118.998,614,876 ⑨

1181

230.9815,175,386

④

108-2

1

182.36

13,056,976 ⑩1125137.76

8,885,520

⑤

125

9

117.708,980,510 ⑪

122

11

100.886,587,464

⑥

136

19

110.408,246,880 ⑫

132

15

90.01

6,795,755【双柳南部地区】⑬
57103.78

8,385,424【岩沢北部地区】※保留地の場所については、裏面の

⑭

21

1

120.87

9,935,514

⑮

131-1

7

126.03

9,956,370

位置図をご覧ください。

土地区画整理事務所からのお願い○建築行為（開発行為等）を行う際はご注意願います
土地区画整理事業の施行地区内において、建築行為（開発行為）や、ブロック塀やフェンス等の工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条に基づく許可申請が必要となります。
この申請により、宅地の造成高や歩道計画のある道路の出入口の位置等が、道路計画
や造成計画と整合するかをチェックする内容を含むため、事前確認を必ず行っていただきますようご協力をお願いします。
○迷惑駐車について
土地区画整理事業の施行地区内において、道路や市の管理地に迷惑駐車が見受けられます。迷惑駐車は交通事故を誘引するほか、火災などの緊急事態に消火活動等が遅れる
原因となります。また、邪魔にならないと思っていても周辺へ迷惑をかけていたりすることもあり、トラブルになる可能性があります。
一人ひとりがルールを守り、みんなが住みよいまちにしましょう。
○公園広場利用のマナーについて
現在、笠縫地区及び双柳南部地区の公園予定地の数箇所を開放し、皆様にご利用い
ただいているところですが、犬の放し飼いやボール等が隣接する家へ入ってしまうな
どの状況が見受けられます。公園広場は、住民の皆様が利用する公共の場所となりますので、マナーを守ったご利用をお願いいたします。
編集発行
住
所
電
話
E メール

飯能市土地区画整理事務所
飯能市大字笠縫１１２-１
０４２-９７３-８６８２
kukaku@city.hanno.lg.jp

保 留

地

笠

岩

位

置

図

縫 地 区

沢 北 部 地 区

双柳 南 部 地 区

公保
留売地

飯能市土地区画整理事業ニュース◆平成２７年度の主な事業◆下水道課からのお知らせ

平成２７年８月１日号
岩沢北部・南部地区★☆★ 合併号 ★☆★

◆保留地公売のお知らせ◆土地区画整理事務所からのお知らせ

平成２７年度の主な事業【岩沢北部地区】
今年度の主な事業として、道路築造工事
及び宅地造成工事、文化財遺跡調査、建物移転などを実施しています。道路整備については、引き続き笠縫地区を結ぶ都市計画道路双柳岩沢線の整備を推進し、建物移転
及び用地買収などを実施しています。
また、地区の東西における２つの下水道
幹線の整備のため、東幹線については道路築造工事（岩北工事①・除外工事②）を実施し、西幹線については関連する建物移転のための宅地造成工事（岩北工事②・③）を実施しています。その他、昨年度に引き続き、地区を東西に流れる藤田堀の整備改
善に向けて、今年度は護岸や河床の現況測量調査を実施します。（右図参照）【岩沢南部地区】
岩沢北部地区と同様に、道路築造工事及び宅地造成工事、文化財遺跡調査、建物移転などをそれぞれ実施しています。道路整備については、阿岩橋から北上する都市計画道路阿須小久保線の一部（岩南工事①・②）について今年度開通を目指しています。また、下水道西幹線の整備に向けた道路整備と併せて建物移転も実施しています。その他、岩沢郵便局付近交差点から北上する一部道路についての側溝整備（除外工事①）や宅地造成工事（岩南工事③・④・⑥）を行う予定です。
これらの事業の推進にあたり、地区住民の皆様方には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

保

留

地

公

売

の

お

知

ら

せ

今年度、岩沢北部地区において２画地の保留地（宅地）を公売しています。ご本人やお知り合いの方で土地をお探しの方がいらっしゃいましたら土地区画整理事務所までお問い合わ
せください。案内書、申込書及びパンフレットは市役所１階案内係、飯能駅サービスコーナ
ー等でも配布しています。また、笠縫地区と双柳南部地区の保留地につきましても広報はんのう７月１日号や市のホームページでもお知らせしておりますので、ぜひご覧ください。
○受付期間

平成２７年８月５日（水）～８月１４日（金）午前８時３０分～午後５時１５分（受付期間中は土・日も受け付けます。）○抽選日時

平成２７年８月２１日（金）午前１０時００分～○受付場所・抽せん会場

土地区画整理事務所

21 街区 1 画地（岩沢北部地区）面

積 120.87 ㎡

用途地域

第一種低層住居専用地域

建ぺい率 50％

容積率 80％１３１-１街区７画地（岩沢北部地区）
面

積

用途地域

126.03 ㎡
第一種住居地域

建ぺい率 60％

容積率 200％

土地区画整理事務所からのお知らせ○建築行為等（開発行為等）を行う際はご注意願います☆区画整理継続地区☆
土地区画整理事業の施行地区内において建築行為（開発行為）やブロック塀やフェンス等、
工作物の設置をしようとする場合は、土地区画整理法第７６条の許可申請が必要となります。
建築行為等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事務所にご相談ください。
☆区画整理除外地区☆
土地区画整理事業から除外された地区で建築行為等を行う場合は、地区計画による制限を受けることになります。また、都市計画道路予定地での建築行為等についても、都市計画法に基づく建築制限を受けることになります。建築等をご検討されている方は、必ず計画を具体化する前に土地区画整理事務所またはまちづくり推進課にご相談ください。

○土地の売買について
土地区画整理事業地内においては、地区外の土地と同様にいつでも土地を売買することは可能です。売買に伴う土地の登記は、従前の土地について行われます。
仮換地指定を受けている場合は、土地区画整理法に基づく法律上の効果や制限も新しく所有者となる権利者に継承されます。仮換地指定されていない場合でも換地計画の内容（仮換
地案図や清算指数など）を新しく所有者となる権利者にお伝えください。仮換地指定の状況、換地計画の内容等についてご不明な場合は土地区画整理事務所までお問い合わせください。

○権利変動の届出のお願い
土地区画整理事業地区内の土地の権利に関し、変動(所有権移転、住所変更等)がありました
ら必要書類（登記事項証明書等）を添付の上、土地区画整理事務所まで届出をお願いします。

○電柱移設へのご協力について
土地区画整理事業では、建物移転や道路築造工事の際、事業に支障となる電柱の移設も同時に行われますが、電柱の受け入れに関しては皆さま方のご協力が必要となります。電気・電話等は皆さま方が日常生活するうえで欠かすことのできないものですので、電柱の移設については関係する皆さま方のご理解、ご協力をよろしくお願いします。

編集発行

飯能市土地区画整理事務所

住所

飯能市大字笠縫１１２-１

電話

０４２（９７３）８６８２

E メール

kukaku@city.hanno.saitama.jp