積算基準類の改正 特集

土木工事標準歩掛の改定について
国土交通省総合政策局公共事業企画調整課に変化しているため，標準歩掛は施工実態を反映した適正な資料とする必要があります。

１． はじめに標準歩掛改定の流れは，これまでに制定した工種について約３年を費やして標準歩掛の改定を行

土木工事標準歩掛（以下「標準歩掛」という）は，公共工事の発注において予定価格を算出するに当たり公平性，透明性を確保するために定められている土木請負工事工事費積算要領および積算基準を構成するものであり，施工合理化調査等の実態調査に基づき土木施工に必要とされる標準的ってきました。
●標準歩掛改定までの流れ
１年目の把握２年目合理化調査」による使用機械，労務工しています。

審）」の建議を踏まえて，昭和５８年３月に６７工種を「土木工事標準歩掛」として整備，公表し，そモニタリング調査結果から施工実態の変化が見られた工種について，「施工な機械，労務，材料等の所要量を工種ごとに設定

また，標準歩掛は「中央建設業審議会（中建「モニタリング調査」による施工実態数，使用材料等の詳細調査を実施
３年目「施工合理化調査」の結果を詳細に解析することにより対象工種の歩掛改定の後，現行標準歩掛の改定や新規制定を重ねて，しかし，近年の低入札工事，不調・不落工事の現在までに２０９工種を公表しており，土木工事費増加への対応から施工実態に即応した標準歩掛を積算の基礎資料として国，県，市町村の発注官庁整備し提供することが求められており，一部工種をはじめ民間でも標準的な指標として広く活用さにおいては，従来のモニタリング調査と施工合理れるに至っています。

化調査の中間に位置する「施工動向調査」を毎年実施し，機械，労務，材料の主要部分の変動を確認し，変動が確認された工種について詳細な解析

２． 標準歩掛の改定を行い，１年で歩掛改定を実施する標準歩掛改定
方法の転換を試行してきたところです。

土木施工は，各種施工制約の増加などの社会環

また平成２５年度からは，排出ガス対策型建設機

境の変化あるいは使用機械の多様化，新技術・新械の普及状況等を考慮し，モニタリング調査結果工法の開発などによる施工形態の変化等により常を活用し施工機械の排出ガス基準値および保有形

建設マネジメント技術

2013 年 4 月号 １１

特集 積算基準類の改正

ト ン ネ ル 工（NATM：New Austrian Tunnel-態の改定を行っています。

ing Method）とは，掘削直後に吹付コンクリー
今回の改定では，直轄工事において施工実態のト，ロックボルト等を地山に密着して施工し，地少ない９工種を廃止するとともに，平成２４年１０月

山と一体化した支保構造を作ることによって，地から施工パッケージ型積算基準が導入されたこと山が本来持っている支保能力を積極的に利用するにより，土木工事標準歩掛のうち２０工種を施工パ工法であり，山岳トンネルの標準的な施工法でッケージ型積算基準へ移行しました。

す。
今回の改定では，施工機械（ドリルジャンボ，大型ブレーカ）の規格の大型化に伴う時間当たり

３． 平成２５年度改定概要

掘進長の増加や，コンクリート吹付機の規格変更等を行いました。

「施工合理化調査等の実態調査」による調査結果を踏まえ，日当たり施工量，編成人員，施工機械，使用材料の変更など施工形態等の変動に対応【主な改定内容】
・ドリルジャンボ（掘削機）の大型化（１５０kg級→１７０kg超級）
・コンクリート吹付機の規格変更（コンプレッサして以下のとおり改定を行いました。

別置→コンプレッサ搭載型）! 全面的な改定を行った工種（３工種）!

掘進長３．
７０m→４．
２４m／１６時間当たり）

トンネル工（NATM）〔発破工法〕

図―１

図―２

１
２ 建設マネジメント技術

2013 年 4 月号

・日当たり掘進長（掘進速度）の増加（日当たりバックホウの普及状況

ラフテレーンクレーンの普及状況

積算基準類の改正 特集! 道路除雪工

今回の改定では，除雪ドーザの運搬除雪で，安道路除雪工は道路における除雪作業の一般除雪

全性向上のため「助手」が搭乗する実態が確認さ（新雪除雪・拡幅除雪・路面整正・圧雪処理），運れたことにより，運転労務の改定を行いました。

搬除雪，凍結防止，歩道除雪を機械で行う工法で【主な改定内容】

す。

・除雪ドーザ（運搬排雪）に助手を追加

表―１

排出ガス基準値および保有形態の改定を行った工種

工 種 名

主な改定内容※１

機械土工（岩石）バックホウ１次損料→２次損料

２安定処理工バックホウ２次損料→２次賃料

３

安定処理工（バックホウ混合）

バックホウ１次損料→２次賃料

４

基礎・裏込砕石工

バックホウ１次損料→２次賃料

５

コンクリートブロック積工

ラフテレーンクレーン１次賃料→２次賃料

６

コンクリートブロック張工

ラフテレーンクレーン１次賃料→２次賃料

７

緑化ブロック積工

ラフテレーンクレーン１次賃料→２次賃料

８

プレキャスト擁壁工

バックホウ１次賃料→２次賃料
ラフテレーンクレーン１次賃料→２次賃料

９

ジオテキスタイル工

バックホウ１次損料→２次賃料

１０排水構造物工

ラフテレーンクレーン１次賃料→２次賃料

１１スラリー撹拌工ラフテレーンクレーン１次賃料→２次賃料

１２アンカー工（ロータリーパーカッション式）

ラフテレーンクレーン１次賃料→２次賃料

１３

発泡スチロールを用いた超軽量盛土工

ラフテレーンクレーン１次賃料→２次賃料

１４中掘工

バックホウ１次損料→２次損料

１５コンクリート工

クローラクレーン未対策賃料→２次賃料

１６

仮設材設置撤去工

ラフテレーンクレーン１次賃料→２次賃料

１７足場工

ラフテレーンクレーン１次賃料→２次賃料

１８支保工

ラフテレーンクレーン１次賃料→２次賃料

１９仮橋・仮桟橋工

クローラクレーン未対策賃料→１次賃料
ラフテレーンクレーン１次賃料→２次賃料

２０

大型土のう工バックホウ１次損料→２次賃料

２１伐木除根工

バックホウ１次賃料→２次賃料

２２土工（砂防）

バックホウ１次損料→２次損料２３山腹水路工

バックホウ１次損料→２次損料

２４コンクリート舗装工

ラフテレーンクレーン１次賃料→２次賃料

２５路側工

バックホウ１次賃料→２次賃料

２６舗装版破砕工

バックホウ１次損料→２次賃料

２７道路打換え工

バックホウ１次賃料→２次賃料

２８

電線共同溝工（C・C・BOX）

バックホウ１次賃料→２次賃料
ラフテレーンクレーン１次賃料→２次賃料

２９

情報ボックス工

バックホウ１次賃料→２次賃料

３０

トンネル濁水処理工

ラフテレーンクレーン１次賃料→２次賃料

３
１

鋼橋架設工

ラフテレーンクレーン１次賃料→２次賃料

３２

PC橋架設工ラフテレーンクレーン１次賃料→２次賃料

３３

公園植栽工

バックホウ１次損料→２次損料

３４

鋼製砂防工

ラフテレーンクレーン１次賃料→２次賃料※ １次損料：排出ガス対策型１次基準値（損料）２次損料：〃２次 〃 （損料）
１次賃料：〃
１次 〃 （賃料）
２次賃料：〃２次 〃 （賃料）

建設マネジメント技術

2013 年 4 月号 １３

特集 積算基準類の改正（特殊運転手１名→特殊運転手１名＋助手１名）

た。

! 地すべり防止工（集排水ボーリング工）【移行工種】

集排水ボーリング工は，地すべり防止対策とし土の敷均し締固め工，安定処理工，安定処理工て地表および地下水の排水を目的とするもので，（バックホウ混合），法面整形工，法面工（吹付法

地表から水平ボーリングを行い排水する地表施工

面とりこわし工），プレキャスト擁壁工，サンドと，井戸の孔壁からボーリングを行う集水井内施

マット工，かごマット工，袋詰玉石工，土工（砂工があります。

防），路盤工，アスファルト舗装工，排水性アス

今回の改定では，ボーリングマシン機械据付・ファルト舗装工，路側取外し工，特殊ブロック設

撤去および足場設置・撤去の施工機械に変化が確置工，舗装版破砕工，舗装版切断工，機械土工

認されたことにより施工機械の改定を行いまし（残土受け入れ地での処理），芝張替工，人力によた。

る舗装版破砕工の２０工種【主な改定内容】
・据付撤去機械の変更（トラッククレーン４．
９t→クローラクレーン４．
９t）$

岩手県・宮城県・福島県における建設機械等損料の補正「請負工事機械経費積算要領」の別表である! 排出ガス基準値および保有形態の改定を行った工種（３４工種）「建設機械等損料算定表」は，土木請負工事の施工者が保有する建設機械等の基礎価格，標準使用排出ガス対策型建設機械のうちバックホウについては全体の約半数，ラフテレーンクレーンについては全体の約１／３が排出ガス基準値が２次基準値以上の機械の普及が進んでいます。

年数，供用１日当たり損料等の諸数値について定めているものです。
平成２５年度から，岩手県・宮城県・福島県における復興事業等での施工状況等を考慮し，「ダンこのような状況を考慮し，３４工種で排出ガス基プトラック」「バックホウ」「ブルドーザ」の３機準値および保有形態の改定を行いました（表―種について，工事費の積算に用いる運転１時間当１）。

たり損料を３％割増することとしました。

" 土木工事標準歩掛の廃止
直轄工事において施工実態の少ない９工種を平４． おわりに成２５年度から廃止することとしました。
【廃止工種】

施工実態への即応など現在の標準歩掛に関する

井桁ブロック積工，連続地中壁工（柱列式除要望に対応しつつ，工事の品質および安全の確く），コンクリート矢板工，袋詰式サンドドレー

保，環境の保全等に十分な配慮がなされているかン工，オープンケーソン工，洞門工（プレキャスにも着目したうえで，適正な標準歩掛の改定を実ト製シェッド），路上表層再生工，プレキャスト施していきたいと考えています。

PC床版設置工，標識清掃工の９工種

なお，標準歩掛は，実際の施工における工法や機械を規定するものではなく，標準的な施工を想# 施工パッケージ型積算基準への移行

定した予定価格を算出するためのツールです。任

平成２４年１０月から施工パッケージ型積算基準が意と指定を正しく理解し，適切な運用をお願いし導入されたことにより，土木工事標準歩掛のうち２０工種を施工パッケージ型積算基準へ移行しまし１
４ 建設マネジメント技術

2013 年 4 月号

ます。