様式第９平成２７年度循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書
地域名
中・北空知地域
１ 目標の達成状況（ごみ処理）
指標

構成市町村等名
芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、妹背
牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町

現状（割合※１）（平成２０年度）
事業系 総排出量
12,861 t
排出量
１事業所当たりの排出量※２1.82 t
家庭系 総排出量29,596 t
１人当たりの排出量※２206.7 kg/人
合 計 事業系家庭系総排出量合計
42,457 t
3,824 t ( 9.0%)
直接資源化量
再生利用量
総資源化量
18,415 t (39.7%)
熱回収量
熱回収量（年間の発電電力量）
－ MWh
減量化量
中間処理による減量化量
22,923 t (54.0%)
最終処分量
埋立最終処分量
5,075 t (12.0%)※１ 排出量は現状に対する割合、その他の指標は排出量に対する割合※２ １事業所当たりの排出量及び１人当たりの排出量には、資源ごみ量を含む（生活排水処理）指標
現 状（平成２０年度）
総人口
162,864
公共下水道
汚水衛生処理人口116,203
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率
71.3 ％
集落排水施設等汚水衛生処理人口
11,060
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率
6.8 ％
合併処理浄化槽等 汚水衛生処理人口
9,719
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率
6.0 ％
未処理人口
汚水衛生未処理人口
25,882

計画期間

実施事業期間平成22年度～平成26年度

平成22年度～平成26年度

目標（割合※１）（平成２７年度） A
12,524 t (- 2.6%)
1.77 t (- 2.7%)
26,618 t (-10.1%)
201.0 kg/人 (- 2.8%)
39,142 t (- 7.8%)
3,486 t ( 8.9%)
16,902 t ( 39.6%)
8,400MWh
21,105 t ( 53.9%)
4,673 t ( 11.9%)

実績（割合※１）（平成２７年度） B
12,412 t (- 3.5%)
2.00 t ( 9.9%)28,446 t (- 3.9%)
222.1kg/人 ( 7.5%)
40,858 t (- 3.8%)
4,047 t ( 9.9%)
17,555 t ( 39.1%)
11,325MWh
20,102 t ( 49.2%)
6,598 t ( 16.1%)

実績B/目標A
99.1 %
113.0 %
106.9 %
110.5 %
104.4 %
116.1 %
103.9 %
134.8 %
95.2 %
141.2 %目 標
（平成２７年度） A
149,987
111,89474.6 ％
10,304
6.9 ％
9,600
6.4 ％
18,189実 績（平成２７年度） B
144,667
108,41774.9 ％
9,518
6.6 ％
9,760
6.7 ％
16,972

実績B/目標A―
96.9 %
100.5 %
92.4 %
95.8 %
101.7 %
105.4 %
93.3 %

２ 各施策の実施状況
事業施策の名称等
施策種別
番号
発生抑
11 ごみ有料化
制、再使用の推進に関するもの

実施主体

施策の概要

中・北空知地区
各市町

各市町毎で収入証紙、現金による納付で統一。今後は、事業系ごみについて一層の排出抑制と減量化に伴う資源回収の推進を図る。

事業実施期間
施策の実績(事業計画期間)
H22～H26
平成26年4月に、中空知地区４市町及び組合において、資源ごみを除くごみ処理手数料を値上げ、砂川地区において、直接搬入ごみ処理手数料を値上げするとともに、資源ごみの無料化を実施、砂川市において雑紙の無料化を実施し、ごみ排出量の抑制、減量化に取り組んだ。

12環境教育中・北空知地区
各市町

小中学生や一般住民に施設見学等の実施及び講座等の普及啓発事業を増やす。

H22～H2613

レジ袋対策
再使用の推進店舗及び商工会の協力による、レジ袋の削減を行う。
資源回収により再使用できるものは、フリーマーケットの開催やリサイクル市などの実施。

H22～H2614

中・北空知地区
各市町
中・北空知地区
各市町

H22～H26

市町において、環境学習リーダー養成講座「エコ部」結成。ごみ収集住民説明会実施。「ごみ分別とごみ減量の手引き」町内配付。環境ポスター、作文の実施。環境カレンダー作成、町内企業、施設に配付。社会科副読本「ごみしょりのうつりかわり」掲載等を実施した。
広域連合、組合施設の見学を実施した。
継続的に実施中。
市町において、リサイクルフェア、消費者まつり、不用品データバンク、カレンダーリサイクル、フリーマーケット案内などを実施した。
組合での、リサイクル家具等の展示、販売。リサイクルフェアでの生ごみ原料肥料の展示、販売を実施した。

処理体制の構築、変更に関するするもの処理施設の整備に関するもの21

家庭系ごみの分別区 中・北空知地区
分の変更
各市町

資源ごみの収集分別の種類を増やし減量対策に努める。

H22～H26

古紙、古着、白色トレイ、紙箱類、雑紙、蛍光管、乾電池、小型家電などの品目追加により、ごみ減量化を推進した。

22

事業系一般廃棄物の 中・北空知地区
排出処理体制の計画 各市町

多量に排出する事業者に対して、分別を徹底させ廃棄物の減量化の推進を図る。

H22～H26

中空知地区組合において、資源ごみを除くごみ処理手数料を値上げ、砂川地区において、直接搬入ごみ処理手数料を値上げするとともに、資源ごみの無料化を実施及び雑紙の無料回収のチラシ配布等分別の徹底による減量化を図った。

1

ごみ焼却施設整備事 中・北空知廃棄物業（熱回収））
処理広域連合構成市町の可燃ごみの適正処理を行うため、熱回収を行うごみ処理施設を整備する。

H22～H24

H25.4.1から85t/24hのごみ焼却施設（熱回収施設）が供用開始した。

2

合併処理浄化槽設置 新十津川町
事業

下水道や農業集落排水処理施設が整備されていない地区に合併処理浄化槽の整備を進める。

H22～H263

合併処理浄化槽設置 雨竜町
事業

4

合併処理浄化槽設置 浦臼町
事業

5

合併処理浄化槽設置 芦別市
事業

6

合併処理浄化槽設置 赤平市
事業

H22年度: 2基
H23年度: 5基
H24年度: 7基
H25年度: 3基
H26年度: 4基
H22～H26
H22年度: 0基
H23年度: 3基
H24年度: 2基
H25年度: 6基
H26年度: 2基
H22～H23、H26 H22年度: 10基
H23年度: 4基
H26年度: 9基
H24～H26
H24年度: 12基
H25年度: 4基
H26年度: 3基
H25～H26
H25年度: 7基
H26年度: 5基

合計

21基

合計

13基

合計23基

合計

19基

合計12基

施設整備に係る計画支援に関するものその他

31１の計画支援

41

中・北空知廃棄物処理広域連合

ごみ焼却施設の整備に際し、生活環境影響調査・地質調査・測量調査・基本設計・実施設計等を行う。

H22

ごみ焼却施設（熱回収施設）整備
事業に係る生活環境影響調査・地質調査・測量調査・整備計画策定を実施した。

容器包装リサイクル 中・北空知地区
に関する普及啓発
各市町

容器包装リサイクル法に基づく分別の普及啓発

H22～H2642

廃家電リサイクルに 中・北空知地区
関する普及啓発
各市町

H22～H2643

不法投棄対策特定家電用機器再商品化法に基づく適切な回収と運搬シス
テムの実施
不法投棄の監視を行い、パトロールの強化や立看板の設置

一部市町において、紙製容器（紙箱、雑紙）、白色トレイなどの分別回収を開始した。
継続的に普及啓発を実施中。

中・北空知地区
各市町

H22～H26

職員によるパトロール及び不法投棄物の回収、のぼりや看板等設置
によるＰＲ、監視カメラ設置、住民との協働による散乱ごみ回収活動などの実施した。

３ 目標の達成状況に関する評価【ごみ処理】■排出量（事業系）目標に対する実績は、総排出量は99.1％で目標を達成したが、１事業所当たりの排出量は113.0％で目標を達成できなかった。
（家庭系）目標に対する実績は、総排出量は106.9％、１人当たりの排出量は110.5％で目標を達成できなかった。
（合 計）目標に対する実績は、104.4％で目標をほぼ達成できた。
本地域は、平成15年度にごみ有料化を実施し、市町によっては約４割もの大幅な減量となり、大きなリバウンドもなく推移してきた
ところであるが、平成22年度頃よりリバウンドと思われる動きがみられる状況であった。また、人口減に比べ世帯数の減少が少ないこと、生活様式の変化による使い捨て製品の利用増、子世帯との同居のための転居及び介護施設入所等による家財道具の一括処理などが大きく影響していると思慮する。
■再生利用量（直接資源化量）目標に対する実績は、116.1％で目標を達成した。
（総 資 源 化 量）目標に対する実績は、103.9％で目標を達成したが、排出量に対する割合ではやや下回った。
資源ごみの品目増、全域ではないが資源ごみの無料化又は資源ごみを除く品目の手数料値上げ、一部地域での直接埋立から破砕分別処理への変更などによると思慮する。
■熱回収量
目標に対する実績は、134.8％で目標を達成した。
■減量化量
目標に対する実績は、95.2％で目標をほぼ達成した。

■最終処分量
目標に対する実績は、141.2％で目標を達成できなかった。
４町で粗大ごみ及び不燃ごみの直接埋立から破砕分別処理への変更もあったが、直接埋立量の増加と焼却処理施設での目標設定時の減量見込量が過大で、残さ見込量が過少であったことが大きな要因と思慮する。
【生活排水処理】■公共下水道
目標に対する実績は、人口は96.9％、率は100.5％で目標を達成した。
■集落排水施設等目標に対する実績は、人口は92.4％であったが、率は95.8％で目標をほぼ達成した。
■合併処理浄化槽等目標に対する実績は、人口は101.7％、率は105.4％で目標を達成した。
■未処理人口目標に対する実績は、93.3％で目標を達成した。
汚水衛生処理率の実績は、個別目標の集落排水施設で達成されていないが、全体目標である87.9％に対し88.2％で目標を達成した。
特に、総人口が目標の96.5％となっていることに対し、合併処理浄化槽処理人口が目標を上回ったのは設置事業の効果と思慮する。
（都道府県知事の所見）(ごみ処理)
本地域は、平成14年度に、生ごみを含むリサイクル施設と積み替え施設を整備し、民間ガス化溶融炉を広域的に利用する体制を構築している地域で、本計画では、廃止される民間ガス化溶融炉に換わる熱回収施設（焼却処理施設）を平成22～24年度に整備しています。
有料化等の施策が行われ、再資源化施設、熱回収施設（焼却処理施設）等が整備されたこの地域では、施策や施設の維持管理等の工夫により最終処分量の減量化を進めることとなり、目標達成には長期間を要すると予想されます。
（生活排水処理）特に所見は有りません。