令和２年〈 2020 年 〉版

事業実績事例集

株式会社

森林テクニクス

目 次
治

山

崩壊地整備
三国沢災害関連緊急事業

札幌支店

6

墓地の沢災害関連緊急事業

札幌支店

7

畑ノ沢外治山工事実施設計業務

東北支店

8

小規模治山事業第 15 号測量設計業務

名古屋支店

9

予第 8-2 号 予防治山事業委託

前橋支店

10

阿蘇地区治山工事（小屋場 B）

九州支店

11

権現山地区測量設計業務

名古屋支店

12

黒仁田七折治山工事

九州支店

13

野呂川左岸地区山腹工外実施設計 ( 赤沢崩 )

前橋支店

14

湯船地区復旧治山事業

静岡支店

15

小川入災害関連緊急治山事業

長野支店

16

中白沢治山施設災害復旧事業

長野支店

18

南亀谷山（2015）外実施設計業務

四国支店

19

民有林補助治山事業（奈良県：高天地区）

大阪支店

20

杉崎治山工事九州支店

22

平江河内治山工事

九州支店

23

民有林直轄治山事業（紀伊田辺地区：八升前区域）

大阪支店

24

民有林直轄治山事業（紀伊田辺地区：本田垣内区域）

大阪支店

26

治山施設機能強化調査委託

本社

28

荒 廃 渓 流 ・地すべり地整備

林

道

道 路 設計春別林道外改良測量・設計業務( 東の沢林道元浦川線 )

札幌支店

30

湯船林道災害復旧事業

静岡支店

31

クロブチ林業専用道調査設計業務

長野支店

32

過疎山村地域代行林道事業

西薗目御園線 2 工区測量設計業務

名古屋支店

33

林道災害測量設計委託業務

高木線

九州支店

34

中野湯の沢線林道改良測量・設計業務

札幌支店

36

林道橋梁架替調査設計業務 ( 東濃森林管理署 )

名古屋支店

37

札幌支店

41

令和元年度治山技術基準改訂調査事業

本社

45

森地区ほか森林現況調査等（30・森林防災）業務（その２）

大阪支店

46

橋 梁 設計環境

串内地区災害関連緊急事業

その 他

治

山

荒廃渓流整備page 6

崩壊地・地すべり地整備
page 13治山

主な工種 :

荒 廃 渓流整備

治山ダム《スリット構造》

三国沢災害関連緊急事業
発注者

日高北部森林管理署

札幌支店
納入期日 平成 29 年 7 月

施工時期 平成 29 年 7 月～ 12 月

事業概要
平成 28 年 8 月に発生した大型で強い台風 10 号は、暴風をともなった豪雨を発生させ、8 月 30 日～ 31 日にかけて 24 時間雨量 356mm、最大時間雨量 27.5mm を観測した。三国沢では土砂流出や渓岸侵食、大量の流木発生等、渓流の荒廃が一気に進行し、大量に堆積する土砂および流木は極めてルーズな状況であった。土砂・流木の堆積は
国道 274 号まで僅か 30 ｍと迫っており、再移動した場合には直接被害がおよぶことから、適所において渓間工 3基の設計を計画した。
2.

1.

トップ写真 : 周囲に調和したスリット構造の治山ダム 1. 施工前の被災
状況 2. 景観に配慮した
木製残置型枠

工夫・技術力を要したポイント● 計画ダム工は、山脚固定や縦・横侵食の防止、不安定土砂の直接的な移動防止を目的とし、かつ荒廃区間が長いことから階段状に配置した。保全対象の国道 274 号付近まで流木が迫っていることから、最下流端の 1 号ダムは、基礎部分で現渓床を維持しつつ上部では洪水時に発生する有害な流木を確実に捕捉し、通常時の害のない砂礫は通過させる部分透過型のスリット構造とした。
● この地域は国立公園内であり登山者や市民が多く来訪する地域であるため、スリット鋼材の塗装はアース
カラーの茶色とし、コンクリート打設時の型枠には、間伐材を利用した残地型枠を使用するなど周囲との景観にも配慮した。

6

森林テクニクス

事業実績事例集

治

荒廃渓流整備
主な工種 :

治山ダム《鋼製》

墓地の沢災害関連緊急事業
発注者

山

札幌支店
納入期日 平成 29 年 7 月

日高北部森林管理署

施工時期 平成 29 年 7 月～ 12 月

事業概要
平成 28 年 8 月の台風による土砂災害箇所で、水路が土砂により埋没し、町道沿線が損壊する被害が発生した。また水路を越流した流水が下流を横断する国道 274 号線に達し一時通行困難となった。現地には既設の治山施設が多く配置されていたが、災害時に流出した土砂が過剰に堆砂しており、今後の降雨などで土砂が再移動し、下流部の町道や国道まで達する危険性があるため、適所において 2 基の渓間工を計画した。
1.

2.

トップ写真 : ダブル
ウォール工法の鋼製
治山ダム 1. 施工前の被災状況 2. 施工
中の様子

工夫・技術力を要したポイント● 既設作業道が急勾配で、現地へのコンクリート搬入が困難であったことからコンクリート以外で搬入が容易となる構成材料を検討した。現地の不安定土砂は礫質土が主であり、掘削により発生する現地発生材も概ね礫質であると想定されたことから、鋼製の矢板を上下流側へパネル状に配置し、その内部に現地発生材である土砂を詰めるダブルウォール工法を採用した。
● 本工法を採用することで、工期の短縮・コストの縮減が図られるとともに、施工時には台風被害により全道的にコンクリートなどの資材が不足していたことから、資材確保の面からも効果的な工法選定となった。

森林テクニクス

事業実績事例集

7

治山

主な工種 :

荒 廃 渓流整備

治山ダム《スリット構造》

畑ノ沢外治山工事実施設計業務
発注者

東北支店
納入期日 平成 30 年 8 月 31 日

米代東部森林管理署上小阿仁支署

施工時期 平成 31 年 3 月～令和元年 11 月

事業概要
調査地の畑ノ沢は、昭和 52 年及び平成 11 年に治山ダムが配置されているものの、大雨や融雪期の異常出水により２基ともに満砂状態であり、土砂が越流している状況である。さらに上流では渓岸侵食が連続しており、これに伴った倒木や上流からの流木も確認されたため、不安定土砂の抑止及び流木の捕捉を目的に、谷止機能を併せ持った流木捕捉（スリット）併用の谷止工を計画した。
1.
2.

トップ写真 : 流木捕捉型のスリット構造
治山ダム 1. 施工前の被災状況 2. 施工前の
渓床内の不安定土砂
および流木の状況

工夫・技術力を要したポイント● 調査対象地より下流には、耕作地が拓けているため、渓床内にある不安定土砂の流出及び倒木等による流
れ木の下流への流出を防止する工種とした。
● スリットの形状は、土石流の危険性が低いため、流木捕捉型のスリット（鋼製）を採用することとした。
● 右岸袖部を通過して上流へアプローチする作業道を計画して、スリット部に堆積している流木を安全に除去出来る様に、施工後のメンテナンスも視野に入れた設計とした。

8

森林テクニクス

事業実績事例集

荒廃渓流整備
主な工種 :

山

治山ダム《スリット構造》

小規模治山事業第 15 号測量設計業務
発注者治

愛知県 新城設楽農林水産事務所

名古屋支店

納入期日 平成 30 年 1 月

施工時期 平成 31 年 3 月

事業概要
調査流域はスギ・ヒノキ人工林が大部分を占め、集中豪雨等による流木の発生が懸念された。下流域には、要配慮者利用施設、国道（緊急輸送道路）、人家等の保全対象があることから、流木対策を講じることとなった。
本業務は、今後発生が危惧される流木に対応できるよう、流域の下流に設けられている既設谷止工にスリット機能を付加するため、治山施設の機能強化の設計を行ったものである。

トップ写真 : 既設谷止工を嵩上げし鋼製ス
リットを施した治山ダム 左 : 施工前の状況

工夫・技術力を要したポイント● 現地調査を実施し、堆砂余裕を残す最下流の既設谷止工は現状のまま活用し、その上流の既設谷止工を機能強化により嵩上げして鋼製スリットを設けることで、想定される土砂流出や流木量に対応させた。
● 嵩上げ方式は、対象となる既設谷止工が満砂状態にあったことや施工性・経済性を検討して、上流側嵩上げ方式とした。
● スリット構造は、想定される流木の量・規模から複数タイプを比較検討して鋼製のＲ型とした。

森林テクニクス

事業実績事例集

9治山

主な工種 :

荒 廃 渓流整備

治山ダム機能強化《流木捕捉工》

予第 8-2 号 予防治山事業委託
発注者

新潟県 南魚沼地域振興局 農林振興部

前橋支店
納入期日 平成 30 年 9 月

施工時期 平成 30 年 11 月

事業概要
新潟県南魚沼市を流れる魚野川水系田川の下流には、集落や簡易水道施設など数多くの保全対象が存在するため、その上流部に対して昭和 60 年代から継続的に治山事業が実施されてきたが、近年多発する集中豪雨に伴う流木災害の発生が懸念されており、地元住民から対策を求める声が上がっていた。 このため、本業務において対象渓流から流出するおそれのある流木の発生形態や流木量を調査するとともに、地形条件や施工性などを把握して現地に即した流木捕捉工の実施設計を行った。
1.

2.

トップ写真 : 既設谷止工を嵩上げし流木捕捉工を施した治山ダム 1. 施
工前の状況。2. 計画図

工夫・技術力を要したポイント
本設計では、ダムの構造は複雑化するものの、既存施設の有効利用（機能強化）が図られることと、流木を捕捉するための広いスペースが確保できることから、既設谷止工を嵩上げして流木捕捉機能を付加する案を採用した。計画において、(1) 流木捕捉工（鋼管）の建て込み孔が、構造の弱点となり易い旧堤体部と新規嵩上部との接地面に位置することにより流木捕捉時に堤体が破損するおそれがあること、(2) 鋼管を差し込む建て込
み孔や鋼管を固定するベースプレートの設置に際し、設置面を跨ぐ形での施工が困難なものと想定されることから、嵩上げ重複高（h）を 1.50 ｍと高くし鋼管の建て込み孔及びベースプレートを全て新規嵩上部の中で処理することとした。

10

森林テクニクス

事業実績事例集

荒廃渓流整備
主な工種 :

山

治山ダム《副ダム》

阿蘇地区治山工事（小屋場 B）
発注者

治

九州森林管理局

九州支店

納入期日 平成 29 年 3 月

施工時期 平成 29 年 7 月～ 30 年 3 月

事業概要
平成 28 年 4 月 14 日 21 時 26 分と翌々日の 16 日 1 時 25 分に、熊本地方を震源とする震度 7 の地震が 2 度発生
し、県内の広範囲にわたり山腹崩壊地や落石などの森林被害が発生した。当計画地においても、阿蘇山の南西山腹
斜面が大崩壊し、大転石交じりの崩落土砂が、直下に設置してある既設ダムの袖部を破壊し、埋没させる被害が発生した。崩落土砂は 50 ｍ下流を横断する村道小屋場樽ノ木線の暗渠を閉塞させ、溢れた土砂が村道を埋没させた。
このため、昭和 51 年既設治山ダムのダム機能の維持と不安定土石の抑止を図る目的で、直下に堤高 8.50 ｍの新設谷止工を計画した。
1.

2.

トップ写真 : 施設した木製残存型枠の治山ダムと副ダム。袖詰に巨石積。1. 施工
前 の 被 災 個 所 全 景。
手前に谷を渡る村
道。中央に大転石で埋もれた既設治山ダム。2. 施工前の計画地の状況。左は埋没した村道の擁壁。

工夫・技術力を要したポイント
新設谷止工の堤高が比較的高いことや、計画地一帯は、火山灰土砂覆われており、侵食や流出が容易に行われると想定されることから、新設谷止工下流に洗掘防止対策として副ダムを計画した。この他、省力化や木材利用推進の観点 から、治山ダムの型枠は木製残存型枠を計画した他、現地に多量に堆積する安山岩転石を有効利用し袖詰に巨石積を計画した。

森林テクニクス

事業実績事例集

11

治山

主な工種 :

荒 廃 渓流整備

治山ダム《副ダム，護岸工》

権現山地区測量設計業務
発注者

岐阜県 西濃農林事務所

名古屋支店
納入期日 平成 29 年 3 月

施工時期 平成 30 年 9 月～ 31 年 3 月

岐阜県西濃農林事務所提供

事業概要
対象流域には、直下に集落、県道 215 号線があるほか、災害弱者施設が流域に隣接しており保全上重要な流域である。調査流域内には、近年の豪雨で発生した連続する渓岸侵食地、古い堆積地の二次侵食に起因する荒廃渓流、既設治山施設の破損が発生し、森林のもつ水土保全機能が低下した状況である。本設計は、既往治山施設の破損への対応として、下流側に同等機能を備えた谷止工の設計を行った。
1.

トップ写真：既設谷2.

止工下流に施工された新設谷止工。1. 破損した既設谷止工。
2. 既設谷止工内部の玉石コンクリートの状況。

工夫・技術力を要したポイント● 既設谷止工については、右岸側の袖抜けが見られ、幅 2.0cm 以上の縦クラックが放水路から堤底まで到達、
さらに玉石コンクリートの空洞化が危惧される状況である事から、補修が困難であると判断し下流に新規谷止工を設計した。

トップ写真 : 副ダム● 堤体の長寿命化（洗掘防止対策）、両岸渓岸侵食の拡大防止を図るため、副ダム工、側壁護岸工を一体的にと側壁護岸工の施設
設計した。

12

森林テクニクス

事業実績事例集

左 : 破損した既設谷止工 (S34)

崩壊地・地すべり地整備
主な工種 :山

土留工・緑化工

黒仁田七折治山工事
発注者

治

九州支店
納入期日 令和元年 5 月

宮崎北部森林管理署
事業概要

本事業は、宮崎県西臼杵郡日之影町に位置する鹿納谷の左岸において発生した面積 0.47ha の山腹崩壊地および渓流荒廃地において、復旧計画として山腹工および治山ダム工を策定したものである。
該当箇所の下流域には、上鹿川集落や県道が存在し、さらに下流には熊本県に繋がる国道 218 号が通過していることから、保全上においても重要な地区である。

1.

4.

5.

2.

3.

6.

山 腹 崩 壊 地：1. 山 腹 内 部 の 状 況（ 斜 面 上 部 ）2. 山腹内部の状況（斜面中部）3. 山腹内部の状況（斜面下部）4. 崩壊地全景。5. 空撮解析図。
渓流荒廃地：6. 渓流の状況（赤線は治山ダム工
計画）。

工夫・技術力を要したポイント
復旧計画は、荒廃箇所の侵食・堆積状況などの現地状況について総合的に判断をし、最適な工種・工法を選択する必要がある。                        ● 山腹崩壊地は、面積が広く、かつ急傾斜であることから、ドローン計測 ( 空撮 ) により全体の位置関係の把握や、写真解析による等高線データ作成を行い、山腹工計画の基礎情報とした。
トップ写真 : 副ダム● 渓流荒廃地では、治山ダム工を効果的な位置に計画した。位置の選定には、渓流に並走する林道に影響をと側壁護岸工の施設
左 : 破損した既設谷与えず、両岸の袖の取付けが良好で経済的な断面が確保でき、且つ資材搬入が容易な点を考慮した。
止工 (S34)

森林テクニクス

事業実績事例集

13

治山

主な工種 :

崩 壊 地・地すべり地整備

特 殊 金 網 併 用 ロ ー プ 伏 工 （ マ イ テ ィ ーネ ッ ト 工 ）野呂川左岸地区山腹工外実施設計 ( 赤沢崩 )
発注者

納入期日 平成 25 年 9 月

山梨森林管理事務所

前橋支店
施工時期 平成 29 年 6 月～

事業概要
本業務は、山梨県の西端部に位置する野呂川の流域内 ( 民有林直轄治山事業の区域内 ) で、南アルプス林道の直上部に発生した面積約 1.0ha の崩壊地 ( 赤沢崩 ) に対する山腹工の調査設計業務である。当崩壊地は、過去にも保全対象への加害性から積極的に復旧対策が行われてきたが、発生源における拡大崩壊や基岩の風化・剥離等による土砂供給により概成には至っておらず、むしろ斜面下部に多量の不安定土砂を堆積させている状況である。このようなことから、斜面上部 ( 発生源 ) における露岩斜面からの落石及び未固結の土砂層の崩落を防止することが、当崩
壊地の復旧を図る上で最も重要であると考えられるため、発生源対策を基本に山腹工の計画を策定した。
1.

2.
トップ写真: マイ
ティーネット工を施工 し た 崩 壊 地。（ 令
和 元 年6月 撮 影 ）1.・2. 施 工 前 の 斜 面の 状 況。（ 平 成 28 年
10 月撮影）工夫・技術力を要したポイント
発生源の斜面上部は、① 最大傾斜 60°近い急斜面を呈している。② 亀裂の多い露岩斜面が大部分を占めているが、所々に未固結の土砂層も介在している。③ 基岩から剥離した大きな転石が斜面下方に落下している。
④ 過去に特殊モルタル吹付工が施工されているが、その効果はほとんど発揮されていない。
以上のことから、発生源対策としては、大規模な土工事を必要とせず、転石や浮石を原位置にて固定することができるとともに、斜面に密着した厚ネットの効果により土砂層の侵食等が低減され、斜面の安定に大きな効果が期待できる「特殊金網併用ロープ伏工 ( マイティーネット工 )」を採用した。
なお、トップ写真は施工後の現場写真であるが、近年の台風等による集中豪雨にも耐え、当該斜面の安定に寄与していることから、今後も十分に期待できるものと考えられる。

14

森林テクニクス

事業実績事例集

崩壊地・地すべり地整備
主な工種 :山

木製土留工・木製のり枠工

湯船地区復旧治山事業
発注者

治静岡森林管理署

静岡支店
納入期日 平成 24 年 3 月

施工時期 平成 25 年 12 月

事業概要
平成 22 年 9 月に発生した台風 9 号による豪雨は、最大日雨量が約 500mm に達し、静岡県駿東郡小山町内の北山・
明神峠国有林において多数の荒廃地が発生した。この災害発生直後に全体計画調査が実施されており、被害状況の把握及び今後の復旧計画が策定されている。この全体計画を基本とし、国有林内の林道の進捗状況に合わせて計画
的に治山施設の整備が行われている。当地区においても多数存在する崩壊地に対して山腹工を行い、崩壊地の拡大および地表面の侵食を防止し、早期緑化ならびに保全
対象の安全確保を図った。

トップ写真 : 施工地全景。手前に木製枠土留工。のり面に植生マット工および木製のり枠工。左 : 施工前の被災状況。

工夫・技術力を要したポイント● 調査地の地質は、主に火山噴出物であるスコリアで構成されている。スコリアは比重・粒径が小さく、容易に侵食を受ける特性を持っている。
● このような土壌条件や基礎地盤の状態、施工性等を考慮し、土留工は透水型とし、軽量で、色調等が周辺環境になじむ木製枠土留工を採用した。
● また、のり面においては、生育環境が厳しい箇所での緑化が期待できる植生マット伏工を採用し、これに軽量で施工性の優れる木製のり枠工を併用して、切取り斜面の安定化および地表流の分散排水、浸透促進
効果の向上を図る計画とした。

森林テクニクス

事業実績事例集

15

治山

主な工種 :

崩 壊 地・地すべり地整備

岩盤接着工・ロープネット伏工

小川入災害関連緊急治山事業
発注者

中部森林管理局

納入期日 平成 30 年 6 月

長野支店
施工時期 平成 30 年 12 月～ 31 年 3 月

事業概要
平成 30 年 7 月、活発な梅雨前線の影響により長野県木曽地方を中心に大雨となり、赤沢自然休養林へ向かう町道
赤沢線で落石が発生した。この落石により通行車両等への直接的な被害はなかったものの、町道が一時通行止めとなった。斜面には不安定な浮石や節理が発達した脆弱な露岩地が見られたことから、災害関連緊急事業として岩盤
接着工およびロープネット伏工を計画した。

トップ写真 : 斜面右側が岩盤接着工。左側がロープネット伏工。
右 : 落石発生時の町道の様子

16

森林テクニクス

事業実績事例集

崩壊地・地すべり地整備

1.

2.

3.

4.

5.

治

山

6.

1. 斜面右側のオーバーハング
3. 斜面右側上部の浮石

2. 足場設置状況

4. 同位置の岩盤接着工

施工後の状況 5. 町道と施工地の位置関係 6.
岩盤接着工の施工状況

工夫・技術力を要したポイント
町道に接する調査地は、平均斜度が 67 度と急峻で、斜面下部には電線が横断する。斜面右側は岩盤による深い凹地形を呈し、その上部ではヒノキの根系で辛うじて固定されている直径２ｍ程度の浮石が複数確認された。
一方、斜面左側は節理が発達した露岩地となっており岩盤剥離型の落石の恐れがあった。
このような状況から、資機材搬入及び施工の安全性、工事期間中の通行への支障等を考慮した上で、斜面右側の凹地形については浮石の固定を図るため岩盤接着工を、斜面左側についてはロープネット伏工を計画した。

森林テクニクス

事業実績事例集

17

治山

主な工種 :

崩 壊 地・地すべり地整備

コ ン ク リ ー ト 土 留 工 ・ 鋼 製 枠 谷 止 工 ・鋼 製 枠 護 岸 工

中白沢治山施設災害復旧事業
発注者

中部森林管理局

長野支店
納入期日 平成 29 年 1 月

施工時期 平成 29 年 3 月～

事業概要
平成 29 年 8 月、上空に寒気が流れ込んだ影響により大気が不安定な状態となり長野県大町市を中心に大雨となった。この雨の影響で中白沢が増水し、渓床・渓岸の縦横侵食の発生により多量の土砂が直下を通過する県道扇沢大町線 ( 大町アルペンライン ) に流出し、一時通行止めとなる被害が発生した。中白沢では、この土砂流出により、
平成 26 年度施工のコンクリート土留工 2 基、大型特殊ふとんかご工 2 基の堤体前庭部の洗掘被害が生じた。このことから、治山施設災害復旧事業としてコンクリート土留工や鋼製枠谷止工による対策を講じたものである。
トップ写真 : 下流側より施工地を望む。 鋼 製 枠 谷 止 工と 鋼 製 枠 護 岸 工。
右 : 土留工被災状況
下 : 不安定土砂

工夫・技術力を要したポイント
洗掘被害を受けた土留工の直下にそれぞれコンクリート土留工を配置して基礎部の保護を図った。
中下流部は扇状地形で流出土砂が厚く堆積する。渓床内には多量の土砂が不安定な状態で残留し、今後の中小豪雨時に再流出する危険性が高かった。また、流心が直下を走る県道扇沢大町線に対して直角に流入する地形のため、今後も土砂流出による被害発生が懸念された。このことから、鋼製枠谷止工及び鋼製枠護岸工を配置
して流路規制（流心変更）を行うとともに不安定土砂の抑止固定を図った。

18

森林テクニクス

事業実績事例集

崩壊地・地すべり地整備
主な工種 :

山

丸太筋工・植生基材吹付工

南亀谷山（2015）外実施設計業務
発注者

治

納入期日 平成 27 年 12 月

四国森林管理局

四国支店
施工時期 平成 28 年 4 月～ 28 年 7 月

事業概要
平成 27 年 6 月の梅雨前線豪雨によって発生した 0.4ha の崩壊地。

トップ写真 : 植生の回復した施工地斜面の様子（平成 28 年

災害関連緊急治山工事として施工されている。

9 月撮影）。1. 崩壊地の状況。

山腹工は 40°の急斜面であったため、斜面整地後に丸太筋工のみを配置し、2. 施工直後の状況。3. 施工 2

斜面全面を植生基材吹付工としている。
1.

2.

カ月後の植生回復の様子。

3.

工夫・技術力を要したポイント
急峻で平滑な板状崩壊地であったっため、緑化基礎工として簡易で小型の丸太筋工を採用し、地表面流下水分
散と植生基盤造成とした。緑化工は、特殊金網緑化工と緑化マット工、植生基材吹付工の 3 案を比較検討したうえ、植生基材吹付工を採用した。またその際には、最適な吹付厚さについても、崩壊地の土壌硬度と測量結果の斜面勾配から検討した。さらに、現地はシカの食害が著しい箇所であったため、施工斜面全域をシカの防護柵で囲うものとした。結果、早期の植生回復に至っている。

森林テクニクス

事業実績事例集

19

治山

主な工種 :

崩 壊 地・地すべり地整備

コンクリート土留工・のり枠工

民有林補助治山事業（奈良県：高天地区）
発注者

奈良県 南部農林振興事務所

納入期日 平成 23 年 5 月～ 12 月

大阪支店
施工時期 平成 22 年～ 24 年 3 月

事業概要
平成 21 年の豪雨で、奈良県の景観保全地区内の重要施設に接する斜面が崩落し、施設の一部が損壊、崩落後に急崖となった裸地斜面は不安定化し、早急に対策が必要な状況となった。
当社は、崩壊斜面の測量や安定化対策の計画 ･ 設計などの業務を受注し、荒廃斜面の動態を表層地形の測量等に加え地盤調査などにより解析、周辺の景観や環境にも配慮した安定化対策工の提案と実施設計等を行った。

2.

1.

トップ写真 : 植生の回復した施工地を下から望む（平成 25
年 9 月 撮 影 ）。1. 被 災 時 の 被災施設と崩壊地上部の状況。
2. 施工後 1 年半の全景。

20

森林テクニクス

事業実績事例集

崩壊地・地すべり地整備

治

山

3.

3. 崩壊斜面上部より下方を望む

4. 県産材の表面加工を施した土留工

5.

土壌を保残したのり枠工
6. 土留工周辺に植生が復
旧した様子

7. のり枠工に植生が復旧した様子

4.

5.

6.

7.

工夫・技術力を要したポイント● 現地は、深層まで風化した花崗岩類を基岩とする地域で、表層地盤は浸食を受けやすいマサ土となっており、崩壊直後は傾斜 30°～ 50°の急峻な裸地斜面となっていた。景観保全地区で景勝地でもあるため、景観機
能への配慮も必要であった。
● そこで、発生源の斜面については、強固な吹付枠工法で安定を確保しつつ、枠内に土壌を保残し郷土植生
による植生復旧をはかった。崩壊裸地斜面の基礎部には大型のコンクリート構造による土留工を設置し、県産材による表面加工を行って山地保全上の必要な強度や耐久性と景観の維持の両立をはかった。

森林テクニクス

事業実績事例集

21

治山

主な工種 :

崩 壊 地・地すべり地整備

木製枠土留工・吹付緑化工

杉崎治山工事
発注者

九州支店
納入期日 平成 29 年 3 月

九州森林管理局

施工時期 平成 30 年 12 月～ 31 年 3 月

事業概要
鹿児島県の北西部に位置するさつま町は、平成 27 年 6 月からの梅雨豪雨に度重なりみまわれたあと、当年 7 月には、3 個の台風（第 9・11・12 号）の来襲もあり、風倒木被害が発生した地区である。当該山腹崩壊地は、風による倒木のあと不安定化した斜面土砂と倒木が豪雨によって崩れ落ちたと考えられる。これに対して、土留工・緑化工による復旧を計画した。
1.

2.

ト ッ プ 写 真 : 施 工 地 全 景。
木製枠土留工と吹付緑化工。1. 林道と山腹崩壊地の被災状況

2. 木製枠土留工

工夫・技術力を要したポイント
計画地の下流を流れる定ノ段川は水量も多く渓床勾配も緩いことから、鮎の遡上もみられた。また直下の林道
およびその下流に流下水を処理する流末施設もない状況であった。これらのことから、基本方針の一つに、下流の水質環境を勘案する必要があった。このため濁水を流出させないように、表面水は土中へ少しずつ浸透させ分散流下させるよう土留工を設置し斜面土砂の安定抑止を図った。土留工は、残存土砂を有効利用できる二重ふとんかごと施工面・経済面・環境面で比較検討を行い、木製枠土留工を採用した。裸地斜面は崩壊地中央部の風倒木とともに崩落した跡地で一部脆弱な風化岩が露出している箇所も見られた。斜面勾配も 45°程度あり、柵工等の従来山腹工法では施行が困難な箇所もあったことから、表面侵食を防止と早期緑化を目的とする
吹付緑化工を計画した。

22

森林テクニクス

事業実績事例集

崩壊地・地すべり地整備
主な工種 :山

コンクリート土留工

平江河内治山工事
発注者

治

九州支店
納入期日 平成 29 年 3 月

九州森林管理局

施工時期 平成 29 年 8 月～ 30 年 3 月

事業概要
鹿児島県の北西部に位置するさつま町は、平成 28 年 6 月から 7 月にかけて度重なる豪雨にみまわれた。6 月 28
日には 1 時間雨量 52mm、総雨量 257mm を記録した。当該山腹崩壊地は、この豪雨等によって斜面地山が緩み、山腹崩壊が出現したものである。この箇所について、コンクリート土留工や水路工による復旧を計画した。
1.

2.

トップ写真 : 施工地全景。最下部に湾曲した No.1 コンク
リート土留工と、前庭にふとんかご。1. 山腹崩壊地の被災
状況全景

2. 山腹崩壊地中腹部の縦侵食の状況

工夫・技術力を要したポイント
計画一帯の地質は、中生代から新生代古第三紀の砂岩・頁岩からなっており、固結度が低く風化が進行している箇所も見られた。裸地斜面では、基岩が小さく分離し表面が剥落している箇所も見られるほか、2.0 ｍ程度の縦侵食が出現していた。このことから、山腹基礎工は、崩土箇所と縦侵食箇所では、高さが高く土圧に対して十分な抵抗力を持つコンクリート土留工を採用した。№ 1 土留工位置は、渓岸部に設置することから、土留工袖部の侵食を防止する目的で両袖部を山側へ曲げる設計とした他、脚部の侵食を防止する目的で、土留工前庭にふとんかごを敷設した。その他、当地区の林内下層植生を調査したところ、シカの食害痕が見られたことから、山腹工内植生の食害を防ぐために、山腹工周囲にシカ侵入ネットを計画した。

森林テクニクス

事業実績事例集

23

治山

主な工種 :

崩 壊 地・地すべり地整備

ボ ー リ ン グ 暗 渠 工 ・ 地 山 補 強 土 工 ・土 留 工

民有林直轄治山事業（紀伊田辺地区：八升前区域）
発注者

納入期日 平成 24 年～ 29 年 2 月

近畿中国森林管理局

事業概要
平成 23 年の紀伊半島大水害で，和歌山県の八升前区域では斜面
長 140m，幅 50m の地すべり性大崩壊地が発生，直下の市道が寸断され危険な土砂ダムが発生するなど荒廃した。下流には世界遺産の湯峯温泉街など重要な保全対象が近接している。当社は，災害の直後から現地の緊急調査を担当し，荒廃斜面の動態を表層地形の測量等に加えボーリング調査や地下水調査，斜面安定解析などに基づき把握，大規模なのり切工や暗渠排水などの効果的な安定化対策を計画 ･ 提案し実施設計を行った。

ト ッ プ 写 真 : 施 工 地 の 全 景。
右：災害発生時の崩壊地全景。
24

森林テクニクス

事業実績事例集

大阪支店

施工時期 平成 24 年～ 30 年 2 月

崩壊地・地すべり地整備

1.

2.

3.

4.

5.

治

山

1. 崩壊地中部から下部の全景
2. 崩壊内部の不安定な土壌の状況
3. 斜面下部の土留工施工状
況。 崩 壊 脚 部 の 施 設 は 軟 弱な地盤でも対応可能なフレ
キシブル構造となっている。
4. 施工後。不安定土塊の切り取り（排土）や土留工など
により、粘土を含む軟弱な崩
壊斜面も安定を回復。
5. 崩壊周辺の面内に、二次的な拡大崩壊を予防するため施工された地山補強土工（鉄筋挿入と頭部連結）。

工夫・技術力を要したポイント
大崩落を起こした斜面の地下では，その後の豪雨時も地表近くまで異常な帯水（地下水上昇）が確認されたことから、ボーリング暗渠工で有害水を円滑に崩壊地外へ排除するよう地下構造を改善した。また，斜面安定解
析により不安定な土塊部分を特定して効果的に切り取り（排土）し、土留工なども併用して斜面全体を安定した状態に導いた。さらに崩壊周辺には二次的拡大崩壊の予防のための地山補強土工を配置し、崩壊脚部の治山
ダム工は軟弱な地盤でも対応可能なフレキシブル構造とした。これらの対応により、粘土を含む不安定で軟弱な崩壊斜面は安定を取り戻し、植生が復旧し始めている。

森林テクニクス

事業実績事例集

25

治山

主な工種 :

崩 壊 地・地すべり地整備

ボ ー リ ン グ 暗 渠 工 ・ 地 山 補 強 土 工 ・土 留 工

民有林直轄治山事業（紀伊田辺地区：本田垣内区域）
発注者

近畿中国森林管理局

納入期日 平成 24 年～ 30 年 2 月

大阪支店

施工時期 平成 24 年～ 30 年 2 月

事業概要
平成 23 年の紀伊半島大水害で，和歌山県の本田
垣内区域では大規模な崩壊が発生、さらに、その後の豪雨で崩壊斜面の上部が地すべり性の変動を起こし、直下の車道が寸断されるなど被害が発生した。当社は，災害の直後から現地の緊急調査を担当し，荒廃斜面の動態を表層地形の測量等に加えボーリング調査や地下水調査，斜面安定解析などに基づき把握，土留工や法枠工などによる崩壊
裸地の安定化に加え、横ボーリング（有害地下水の排除）などを計画 ･ 提案し実施設計を行った。

トップ写真 : 種々の施工を施した施工地の全景。
下：被災時の崩壊斜面を下部より望む。

工夫・技術力を要したポイント
大崩落を起こした斜面の上部では、地下水の異常な流入が続き、平常時でも地表付近まで地下水が湧出するほどであった。緊急的な地下水調査と斜面の安定解析を行い、緊急的なボーリング暗渠工で有害水を円滑に斜面外へ排除するように地下構造を改善した。さらに、排水量の自動観測装置を考案 ･ 設置し、豪雨時の地下水排除の量を定量的に把握、施工による効果を正確に把握し効率的かつ効果的な施工規模を提案した。これらの対応により、施工前はたびたび斜面の押し出しが発生し直下の重要な地方アクセス道が損壊するなど影響が出ていた不安定斜面は現在安定を保っている。

26

森林テクニクス

事業実績事例集

崩壊地・地すべり地整備

治

山

1.

2.

1. 斜面の崩れは、重要な地域のアクセス道を路体ごと飲み込んで崩落させた。内部の調査実施の様子。2. 施工地を上空より望む。復旧した車道。

3.
4.

3. 斜面内部の有害な地中水を排除するボーリング暗渠工の地上出口付近の様子。これらの対応により、施工前には度々斜面の押出しが発生し、直下の重要な地方アクセス
道が損壊するなどの影響の出ていた不安定斜面は、現在安定を保ち通行が確保されている。4. 紀伊半島大水害直後の施工地周辺の様子。

森林テクニクス

事業実績事例集27

治山

崩 壊 地・地すべり地整備

主な工種 :

治山施設機能強化調査委託
発注者

本社
納入期日 令和元年 10 月

東京都 三宅支庁
事業概要

本業務は、東京都三宅島において治山施設点検調査を実施したものである。三宅島は、全島避難という事態を余儀なくされた平成 12 年の噴火の影響により一旦は著しく荒廃したものの、噴火災害以降の継続的な治山施設による復旧整備により、現在では渓流および山腹斜面の荒廃は終息している。荒廃した山地は良好に復旧しつつあり、今後も環境を保全していくうえで、治山施設の継続的な機能発揮が求められる。このような状況において、調査対象
地（神着地区、坪田地区、阿古地区）に存在している治山施設について、点検・診断、ならびに長寿命化対策を行ったものである。
1.

1. 保 全 対 象 の 大 路 池

2.

2. 3. 神着地区の調査対4.

象施設。治山ダム（セルダム）の遠景と近景。
4. 5. 神着地区の調査対象施設。治山ダムと右岸間詰の洗堀状況。

5.

3.

工夫・技術力を要したポイント
治山施設の設置目的は森林の維持造成を通じて国土を保全することである。したがって、損傷等の異常が発生している施設について、森林の維持造成等を図ることが出来れば、必ずしも補修等の対策を講ずる必要はない
ものと考えられる。そのため、補修計画の判断基準となる施設全体の健全度評価は、損傷等の状況( 部位別のトップ写真 : 副ダム

健全度 ) を考慮したうえで、施設群としての評価、施設周辺の森林状況や保全対象との位置関係等を踏まえ、と側壁護岸工の施設
個々の状況に応じた総合的な評価を行った。

28

森林テクニクス

事業実績事例集

左 : 破損した既設谷止工 (S34)

林

道
道路設計
page 30

橋梁設計
page 36林道

主な工種 :

道 路 設計林道復旧・バランス擁壁

春別林道外改良測量・設計業務 ( 東の沢林道元浦川線 )発注者

納入期日 平成 27 年 11 月

日高南部森林管理署

札幌支店

施工時期 平成 29 年 10 月

事業概要
本業務は、浦河町野深地区にあり浦河町より約 40km 町道、林道と続き終点には、北海道日高山脈ぺテガリ岳に登る神威山荘がある林道の改良工事である。 近隣は長年にわたり林業が盛んな地域であるため、森林鉄道跡が所々で見ることができる林道であるが、昭和 30 年代より搬出経路が森林鉄道から林道に変更されたため、当時施工された工作物は 60 年以上が経過している。既設擁壁の経年劣化および損傷による路肩崩壊で車両通行の安全が確保できない状態にあるため改良測量・設計業務を受注した。
1.

2.

トップ写真 : 上空
よ り 擁 壁 を 望 む。
1. 床 掘 の 概 略 図。
2. 橋の起点側より。

工夫・技術力を要したポイント● 既設擁壁は 4 ～ 8m で山手のり面は 3 分で約 20m の崖であるため、重力式擁壁では施工用地（基礎掘削の作業スペースおよび型枠設置に伴う足場設置スペース）の確保が困難であることに加え、危険が伴うため、床掘が少なく型枠を設置する必要がないバランス擁壁とした。
● 一般に計画される重力式擁壁と経済比較をしても型枠および足場が不要であることから、通常工法と比較すると経済的であり、且つ床掘が少なく施工ヤードを確保できるため、3 ～ 6m のバランス擁壁で計画した。

30

森林テクニクス

事業実績事例集

道路設計
主な工種 :

道

林道復旧・木製のり枠工

湯船林道災害復旧事業
発注者

林

静岡森林管理署

静岡支店
納入期日 平成 25 年 2 月

施工時期 平成 26 年 3 月

事業概要
平成 22 年 9 月に発生した台風 9 号による豪雨は、最大日雨量が約 500mm に達し、静岡県駿東郡小山町内の湯船国有林を含む周辺の森林に多数の荒廃地が発生、国有林
内の林道も多数の路肩欠損・路体流失箇所が発生している。この中で、湯船林道の被災箇所について、擁壁工やのり枠工による復旧を計画した。

トップ写真 : 切取り斜面に木製のり枠工を施工し復旧した林道。右 : 豪雨による林道の被災状況。

工夫・技術力を要したポイント
調査地の地質は、主に火山噴出物であるスコリアで構成されている。スコリアは比重・粒径が小さいため、容易に侵食を受ける特性を持っている。このような土壌条件や基礎地盤の状態、施工性等を考慮し、軽量で色調等が周辺環境になじむ木製のり枠工を採用し、切取り斜面の安定化および地表流の分散排水、浸透促進効果の向上を図る計画とした。

森林テクニクス

事業実績事例集

31

林

道

主な工種 :

道 路 設計

新設林業専用道

クロブチ林業専用道調査設計業務
発注者

中部森林管理署

長野支店
納入期日 平成 28 年 3 月

施工時期 平成 30 年 11 月

事業概要
本業務は、長野県木曽郡王滝村に位置するクロブチ林
業専用道の調査設計業務である。林業専用道は幹線となる林道を補完し、森林作業道と組み合わせて森林施業の用に供する道である。特に本路線開設後に複数の森林作業道を分岐させて森林作業を行う計画があった
ため、森林作業道とのアクセスの良い道とすることが必要だった。また、林業専用道開設に伴う森林の伐採を最小限に抑えるために現場内・外に残土処理場は設
けないことが求められた。
トップ写真 : 森林作業道とアクセスのよい、切盛のり高を低く抑えた道。下 : 切盛土量の均衡を図った路線計画。

工夫・技術力を要したポイント● 森林作業道とのアクセスの良い道とするため、切・盛土のり面高を低く抑える必要がある。そのために平面線形計画・縦断線形計画では地形に沿った計画を行うことにより、切・盛土のり高を低く抑える設計を行った。
● 現場内・外に残土処理場を設けない計画であったため、残土量を最小限にする必要がある。残土量を可能な限り縮減させるために、縦断勾配・拡幅量の配分の調整等を行い、切盛土量を均衡させる設計を行った。

32

森林テクニクス

事業実績事例集

道路設計
主な工種 :

道

新設林道

過疎山村地域代行林道事業
発注者

林

西薗目御園線 2 工区測量設計業務

愛知県 新城設楽農林水産事務所

納入期日 平成 27 年 10 月

名古屋支店

施工時期 平成 28 年 1 月

事業概要
本業務は、愛知県北設楽郡東栄町にあり、延長 1㎞の林道の調査設計業務である。県道 504 号線を起点とし、起点から 60 ｍ付近までは比較的緩傾斜で盛土可
能な箇所を通過するが、そこから終点にかけては、斜面傾斜が 35°以上と急峻な斜面を通過する。起点付近の接続は、所定の拡幅、曲線半径、縦断勾配等を考慮した線形とした。起点より 70 ｍから 600 ｍ付近にかけては土地所有者 ( 東栄町 ) の要望に配慮し、切土による土地の改変を最小限とするよう配慮した。全線にわたって残土量の縮減を図り、切取土量及び切取のり面の削減を図り林地の保全に努めた。

トップ写真 : 切取土量・切取のり面の削減を考慮した設計。
下 : 施工前の施工地の状況。

工夫・技術力を要したポイント● 県道取り付け部は、規模が大きくなることが想定されることから車両軌跡図を作成した後、幅員の必要数を判断し、所管する建設事務所と協議し計画した。
● 路線内は、東栄町施設 ( スターフォレスト御園 ) が隣接するため、極力林道敷地内に入れない線形とし、補強土壁工を主体とした路体構造とした。
● また、路面排水等の排水施設は、下流域に砂防施設及び魚養殖施設が存在するため、排水流末部に、ろ過機能を加味した構造とした。

森林テクニクス

事業実績事例集

33

林

道

主な工種 :

道 路 設計

林道復旧

林道災害測量設計委託業務
発注者

福岡県 朝倉市

高木線

九州支店

納入期日 平成 29 年 12 月

施工時期 平成 29 年 7 月～ 12 月

事業概要
平成 29 年 7 月に福岡県筑後地方北部で次々と積乱雲が発生し、発達しながら東へと移動して線状降水帯が形成された。このため、同じ場所で長時間猛烈な雨が降り続き、特に、朝倉市寺内では 1 時間降水量 169mm、朝倉市黒川（北小路公民館）の雨量計では 5 日 20 時 50 分までの 9 時間で降水量 778mm を観測した。この結果、林道高木線については、数多くの斜面崩壊や路体流出が発生した。その復旧を図るために半年間に渡り、2,030 ｍの調査
測量設計を行い、路線及び、山腹のり面の設計を実施した。
路線測量設計については、災害復旧の大原則である「原形復旧」を基本に、構造物や、崩土の除去を計画した。山
腹のり面については、現地の状況、土壌硬度計での測定値及び、施工性、経済性などを考慮し最適な工法を計画した。
1.

2.

トップ写真 : 令和元
年 7 月 復旧状況 ( 林道高木線起点付近 )1. 土 壌 硬 度 測 定 風景。2. クラック（亀裂）測定風景。

34

森林テクニクス

事業実績事例集

道路設計

林

道

3.

4.

3. 施 工 前 の 被 災 状 況（林道高木線起点付近 )。
4. 平面図。

工夫・技術力を要したポイント● 林道高木線は、地域の林業振興に欠かせないものであり、住民の生活道路として役割を果たしていることから、早期の復旧と今後、起こりうる大雨に対応して、「災害に強い林道」及び、環境への配慮をコンセプ
トに計画立案を行った。
● 被災した箇所の構造としては現地の状況や想定される被災原因によって選択し、湧水等が災害の起因になっている場合は、コンクリート構造物や、補強土壁などでは再度被災するリスクが高くなることから、スクリー
ン ( 透過性 ) 構造である「カゴ工」を計画した。山腹のり面については、現地の状況や土壌硬度計等を使用
し土質、地質を判断して最適な緑化工や吹付工を採用し、早期の復旧と今後、崩壊が広がらない計画とした。
● 現在、復旧工事が行われており道路は舗装され、山腹のり面は植生マットやモルタル吹付工が施工され林道としての機能を回復しつつある。

森林テクニクス

事業実績事例集

35

林

道

主な工種 :

橋 梁 設計橋 梁 架 替 え ・ オ ー ル テ レ ー ン ク レ ー ン架 橋

中野湯の沢線林道改良測量・設計業務
発注者

檜山森林管理署

札幌支店

納入期日 平成 28 年 2 月

施工時期 平成 29 年 8 月

事業概要
本業務は、北斗市湯ノ沢地区にあり茂辺地市街地より道道 29 号線上磯厚沢部線より約 6km 付近から分岐する中野湯の沢林道（茂辺地川）に架かる橋梁の架替えを伴う改良測量・設計業務である。現橋は昭和 37 年に竣工した
橋長 64m の鋼桁橋であり、2 本の橋脚で構成されているなど、現在の基準（道路橋示方書・河川管理施設等構造令）に不適合な部分があるため、適合するように河川協議及び設計を計画した。
2.

1.

トップ写真 :

橋梁全景。

1. 400t オールテレーンク
レーンによる架橋の様子。
2. 橋名板。

工夫・技術力を要したポイント● 橋が 2 級河川 ( 茂辺地川 ) に架かっているため北海道との河川協議が必要となり、許可が降りるまでに約 1年を要するため、架設橋（解体～架設まで 2 年以上）の設置を検討した。しかし法令上の規制をクリアする事が難しく、オールテレーンクレーン 200t（本施工 400t）で計画した。
● 下部工は、杭基礎を計画したが管理局より直接基礎による設計の要望があったため、盛土材に軽量盛土材（火山灰）を使用している。
● 上部工は、施工期間および経済性を考慮しパネルブリッジを計画した。

36

森林テクニクス

事業実績事例集

橋梁設計
主な工種 :

道

橋梁架替え

林道橋梁架替調査設計業務 ( 東濃森林管理署 )発注者

林

中部森林管理局

名古屋支店

納入期日 平成 28 年 3 月

施工時期 平成 31 年 3 月

事業概要
調査対象橋梁は、白川付知林道の加子母裏木曽国有林
7 林班に位置する。昭和 35 年に森林鉄道を自動車道へ切り替えた際に架設され、橋長は 11.0 ｍ、幅員は3.6 ｍで、上部工は PC プレテンション I 桁橋、下部工は重力式コンクリートとなっている。施工前の状況
は、上部工は主桁下面が欠損し PC 鋼材が破断しており、下部工は変形・欠損、漏水・遊離石灰がみられ、橋梁構造の安全性の観点から早急な対応が必要な状況となっていた。このことから橋梁架替調査設計を行うものとした。

トップ写真 : 施工後の調査地の状況。急勾配の渓流に架かる鋼桁橋。上 : 施工前の調査地の状況。

工夫・技術力を要したポイント
新設橋梁は橋長 18.0 ｍ、斜角 90°の単純合成Ｈ形鋼桁橋で、交差する西股本谷支流は、現道から渓床までの高さが 12m で渓床勾配約 45°の急勾配である。このため架設のためのベント支保工の設置や、河川上の作業
ヤードの確保が難しく、現道においても幅員 4.0m 程度で大型重機の進入が困難な箇所となっている。
調査地は、両方向から車両侵入が可能であることから、既設橋梁上を利用し主桁の地組みを行い、既設橋上部工の撤去と桁の架設を両岸からのラフテレーンクレーン（25 ｔ）2 台を使用した相吊りによる工法で行うものとした。

森林テクニクス

事業実績事例集

37

環

境

環
主な工種 :

治山ダム・床固工

串内地区災害関連緊急事業
発注者

境

札幌支店
納入期日 平成 29 年 7 月

上川南部森林管理署

施工時期 平成 29 年 7 月～ 12 月

事業概要
本業務は平成 28 年 8 月に発生した台風 10 号の台風災害復旧業務であり、渓流の安定を図るため床固工を計画した。
調査地では日雨量 427 ｍｍ、最大時間雨量 45 ｍｍの観測史上最大の降雨を観測した。これにより、多数の山腹
崩壊地や渓岸侵食が発生し、大量の土砂や流木が流出し甚大な被害が発生した。このため、当該流域において災害復旧計画を立案することとなったが、流域内には環境省のレッドリストのうち絶滅危惧種ⅠＢ類に選定されている「イトウ」が生息しており、イトウの生息状況の確認と対策が求められた。
1.

2.
3.

トップ写真 : 床固工を施工した調査地風景。1. 被災時の調査地の様子。2. 魚道となる複断面構造。3. 施設近景。

工夫・技術力を要したポイント
荒廃状況と魚類調査の結果、イトウの産卵環境よりも下流側での床固工設置が必要であると判断したため、イトウの生息に影響のある本流 3 基の床固工については、イトウが遡上しやすい構造の附帯を検討することとした。渓流の河道形状から、一般的な階段式魚道を設置しても、流路変動が少しでも生ずれば魚道部に水が流れなくなり魚道が機能しなくなることから、多断面の放水路を設けて複断面化を計画した。さらに、床固工下流で現地採取した転石を帯状に配置することで床固工直下にプール構造を造成し、イトウの遡上を補助する構造とした。

森林テクニクス

事業実績事例集

41

その他
技術標準
page 45

森林調査
page 46

技術標準

令和元年度治山技術基準改訂調査事業
発注者

その他

本社
納入期日 令和 2 年 3 月

林野庁（計画課）
事業概要

本事業は、治山技術基準 ( 地すべり防止編及び保安林整備編 ) の改訂に向け、改訂素案の取りまとめを行ったものである。
該当する技術基準は、これまでにも、技術水準の向上や社会的ニーズ等、その時の状況に応じた手直しが行われてきている。現在、治山事業では、山地災害を巡る現状を踏まえた災害復旧整備、治山対策の強化が急務となっており、このような治山技術を取りまく状況の変化を十分に踏まえたうえで、治山技術基準（地すべり防止編及び保安
林整備編）の改訂に向けて調査を行った。
1.

2.

3.
1. 検 討 委 員 会 の 状 況。
2. 現 地 検 討 会： 新 潟
県妙高市「八幡地すべり 防 止 区 域 」 の 景 観。
3. 現地検討会：地すべりの自動観測システム
設置状況。

工夫・技術力を要したポイント
会社に在籍する全国の専門技術者から、治山技術に関わる幅広い意見や参考事例を収集し、また、次のようなポイントにより適切な改訂案の作成に努めた。
1.

新たな技術情報の収集・調査
森林の公益的機能の発揮、生物多様性保全に配慮した対策、航空レーザ測量等新技術を活用した調査手法等について調査を行った。

2.

アンケート調査の実施
全国の森林管理局、都道府県の治山担当者にアンケートを実施し、現場レベルでの意見を聴取し広い見識のもとでの検討を行った。

3.

検討委員会・現地検討会の実施

トップ写真 : 副ダムと側壁護岸工の施設

学識経験者や有識者を含む検討会を実施し、議論を重ね改訂素案を作成した。
左 : 破損した既設谷止工 (S34)

森林テクニクス

事業実績事例集45

その他

森 林 調査森地区ほか森林現況調査等（30・森林防災）業務（その２）
発注者

大阪支店

納入期日 平成 31 年 2 月

大阪府 中部農と緑の総合事務所
事業概要

本業務は、大阪府交野市の①森地区、②日下地区、③神立地区を対象とし、森林の現況や植生、荒廃地などの調査を行い、当該地域の森林危険情報マップ作成に関する取りまとめを行ったものである。
森林危険情報マップ作成に当たっては、空中写真、既存資料調査、現地踏査などにより、地形・地質調査、林況・植生調査、廃地等調査既往災害および法令・規制等調査などを実施し、これらにより総合的な情報マップを作成した。

1.

1. 調査地 ( 日下地区 ) の景観。2. 調査地 ( 日下地区 ) の遊歩道。3. 調査
地 ( 森地区 ) のキャンプ施設。4. 調
査地 ( 森地区 ) の台風による風倒木
被害。

3.

2.

4.

工夫・技術力を要したポイント
1.

現地に即した情報収集
調査区域の地形・地質、荒廃現況、林況・植生等、流域の防災施設及び既往災害実態等について、現地踏査により詳細な情報収集を行った。

2.

ハザードマップ
荒廃現況に加え、将来的な荒廃発生の危険地を把握し、災害発生の予測や避難経路や避難場所などの情報を視覚的にわかりやすく表示した。

3.

森林利用情報既存の車道や歩道の位置、施設情報などについて調査し、危険地について注意喚起するとともに森林を利用しやすいマップを作成した。

46

森林テクニクス

事業実績事例集

森林調査

その他

日下地区
森林情報
マ ッ プ

森林テクニクス

事業実績事例集47

令和 2 年〈 2020 年 〉版

事業実績事例集
令和２年 6 月発行
編集 · 発行者

株式会社 森林テクニクス

森林・林業の未来を創造する

株式会社 森林テクニクス
http://www.sinrin-teku.co.jp
本社〒112-0004 東京都文京区後楽 1-7-12 林友ビル ℡ 03（5840）8814℻ 03（6807）8557

千葉営業所
札 幌 支 店

〒060-0031 北海道札幌市中央区北一条東 1-4-1 サン経成ビル ℡ 011（210）0717 ℻ 011（210）7922
旭川営業 所

北見営業 所

帯広営業 所

札 北
東
幌 支 店

〒010-1419 秋田県秋田市御所野堤台 2-2-38

前 橋 支 店〒371-0026 群馬県前橋市大手町 1-5-11 大手町ビル ℡ 027（220）1360℡ 018（838）1178℻ 018（838）1179℻ 027（220）1361

新 潟営業 所静 岡 支 店〒422-8005 静岡県静岡市駿河区池田 869 池田ビル ℡ 054（297）5030

長 野 支 店〒381-0026 長野県長野市松岡 1-16-34

名古屋支店〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 2-11-30 セントラルビル ℡ 052（218）5351 ℻ 052（218）5352
岐阜営業 所

大 阪 支 店

℡ 026（214）9271℻ 054（297）5070℻ 026（214）9272

新城営業所〒577-0013 大阪府東大阪市長田中 2-2-30 長田エミネンスビル ℡ 06（6136）8617 ℻ 06（6136）8618
兵庫営業 所

奈良営業 所

四 国 支 店〒780-8065 高知県高知市朝倉戊 531-1

九 州 支 店〒860-0082 熊本県熊本市西区池田 2-1-58
福岡営業所℡ 088（821）7380℡ 096（374）9222℻ 088（821）7381℻ 096（374）6622