4

Special Report

特集：イクシスLNGプロジェクトとガスサプライチェーン

特集：イクシスLNGプロジェクトとガスサプライチェーン

豪州の太古の海底から将来の日本へエネルギーを届ける

日本からほぼ真南へ直線で約 6,000km 離れた豪州沖合。

2016年末までの生産開始に向けて、大型LNGプロジェクト「イクシス」の開発作業が進んでいます。豪州沖に地下深く眠るガス田から、日本の年間輸入量の約 1割にあたるLNGを供給します。
また、日本では建設を進めていた新潟県の直江津LNG 基地が完成し、今後、豪州から日本への天然ガス供給体制が確立していきます。

イクシスガス・コンデンセート田A U S T R A L I A

034

国際石油開発帝石株式会社 アニュアルレポート2014

古代

現代

豪州・西豪州の海岸から200kmの当社は1980 年代半ばに豪州沖沖合、地下4,000mと4,500mの深の資 源 開 発 へ 参 入し、以 来 10さにそれぞれガスが蓄えられた地年あまりの時間をかけ、知見・経層があります。ガス層の面積は約験を蓄積し、検討を重ねていき600km2、東京23区をほぼ覆う大ました。1997 年の公 開 入 札できさです。1億年〜2億年前の恐竜は、大きなポテンシャルを確 信全盛時代につくられた地層で、非したイクシス鉱 区（ WA-285-P

常に長い時間をかけてつくられた鉱区）に応札し、翌年 1998 年 8

巨 大 なガス田が、豪 州の 海 底 に月に当社がオペレーターとして眠っています。

同鉱区を取得しました。

•第一次掘削キャンペーン

（2000年〜2001年）•第二次掘削キャンペーン

（2003年〜2004年）•評価井の掘削（2007年〜2008年）

震探収録作業（1998年、2001年、2010年）

特集

4

イクシスの貯留層（イメージ）

地下深度 4,000m のブリュース
ター部層、深度4,500mのプローバー層のそれぞれにガスの貯留層があります。

（イメージ図）2000〜2004年

2007〜2008年

2009〜2011年

2000年から2001年にかけて、第 一 次 掘 削2007 年から2008 年に2 坑井を2009年から2012年1月の最終投資決定（ FID）にかけて、キャンペーンとして3坑の試掘を行い、いずれ掘削し、イクシスのガス・コンデ次のような開発準備作業などを進めました。の坑井においてもガス・コンデンセートの存在

ンセート田の可 採 埋 蔵 量を評• 2009年、基本設計（FEED）作業を開始。

を確認しました。これを受けて3次元地震探価しました。また、LNGプラント• 2010 年 7月〜 9月、環境影響評価報告書（ EIS）のパブ査を実施しました。また、2003年から2004年の建設地をダーウィンに決定しリックレビューを実施。

にかけて、第二次掘削キャンペーンとして試探ました。

• 2011年5月、パイプラインのライセンスを取得。

掘井3坑を掘削することにより、地下に巨大な•同年、北部準州政府、連邦政府より環境承認をそれぞガス・コンデンセート田が存在していることがれ取得。

わかりました。

• LNGバイヤー 8社等とLNG売買契約を締結し、LNG年間生産量 840 万トン全量の売買契約締結完了。

国際石油開発帝石株式会社 アニュアルレポート2014035

イクシスLNGプロジェクトの開発コンセプト
沖合生産施設生産井からの生産物は海底生産システム（ SPS：Subsea Production System）にて集約され、その後、フローライン、フレキシブル・ライザーを経て、沖合生産・処理施設（ CPF：Central ProcessingFacility）に送られます。CPFにてガスとコンデンセートに分離処理され、コンデンセートは沖合生産・貯油出荷施設（FPSO：Floating Production Storage & Offloading）に貯蔵、出荷用タンカーに出荷します。一方、ガスはガス輸送パイプラインを経て陸上ガス液化プラントに輸送されます。

出荷用タンカー
沖合生産・貯油出荷施設（FPSO）

コンデンセート

CPFからコンデンセートを受け入れ、貯蔵（貯蔵能力約 100 万バレル）・出荷（日量8.5万バレル（ピーク時））を行います。一部の天然ガスは昇圧しCPFへ戻します。

天然ガス（昇圧してCPFへ戻す）

生産井

ガス層へ合計 50 坑の井戸を掘削します。

生産物海底生産システム（SPS）
生産マニフォールド

海底に設置し、複数の生産井を接続する装置です。

2012年

2013年

2012 年 1月に最終投資決定（ FID）を行い、開発作業を1月に沖合生産・処理施設（ CPF）の起工式を行いました。2月には建設工事期開始しました。3月には生産ライセンスを取得し、その後、 間における関連建造施設への損害保険手配を完了。6月にはLNG輸送にかかる

5月に陸上ガス液化プLNG船の新規造船・保有および定ラント（ダーウィン）の期傭船契約を締結しました。また

起 工 式を行いました。

沖合生産・貯油出荷施設（ FPSO）

12月には総 額 200 億の起工式や、沖合施設、陸上ガス米ドルのプロジェクト液化プラントのモジュールの建造、ファイナンス 契 約 の陸上施設における桟橋、タンク等調印を行いました。の建造を開始しました。
最終投資決定（FID）のセレモニー（2012年1月）

036

国際石油開発帝石株式会社 アニュアルレポート2014FPSOの起工式（2013年6月）

陸上施設
ガス液化プロセスや貯蔵施設、製品出荷施設で構成されます。ダーウィン市内から湾をはさんだブライディン・ポイントに建設中です。

沖合生産・処理施設（CPF）

生産井、フローラインおよびフレキシブル・ライザー経由で送られた生産物をガスとコンデンセートに分離処理します。

海底からCPF へ生産物を輸送するためのパイプです。

4特集

フレキシブル・ライザー

陸上ガス液化プラント

パイプラインを通じて運ばれた天然ガスからコンデンセートとLPGを抽出し、残る天然ガスを2 系列の液化施設でマイナス162℃に冷却し液化します。天然ガスを冷却・液化（ LNG 化）することで体積が600分の1となり、輸送効率が向上します。
陸上ガス液化プラントでは、LNG 年間840万トン、LPG年間160万トン、コンデンセート日量約1.5万バレル（ピーク時）を出荷します。

ガス・輸送パイプライン（ GEP ）
CPFからダーウィンの陸上ガス液化プラントに至る直径42インチのガスパイプライン。敷設ルートの水深は最大約250m、パイプラインの全長は約889kmです。

生産物

天然ガス

天然ガス

フローライン

生産物

イクシス

WA-50-L / WA-51-L / WA-285-P

ダーウィン市

北部準州

チモール海

プロジェクトの概要
LPG 年間 160 万トン

イクシスガス・コン
ンデンセート田の位置• 西豪州北西大陸
陸棚沖合ブラウズ堆積盆• 西豪州の沖
沖合約200km

コンデンセート 日量約 10 万バレル（ピーク時）

鉱区面積

LNG 年間 840 万トン
生産量

約889km

開発投資額

340 億米ドル

権益比率

当社 66.070％（オペレーター）* TOTAL 30％ 東京ガス 1.575％
大阪ガス 1.200％ 中部電力 0.735％ 東邦ガス 0.420％

スケジュール2012年1月に最終投資決定（FID）
2016年末までに生産開始予定*内2.625％については、CPCに譲渡手続き中

ダーーウィン市街• WA-550-L/551-L鉱区：1,079km2• WA-2285-P鉱区：995km2
水深深• 鉱区区の水深：170〜340m• 沖合生産施設付近の水深：250m程度
100km200km（当社ダーウウィン事務所）

ウィッカム・ポイント（Darwin LNG）
ダーウィン湾

ブライディン・ポインント（陸上施施設の建設地）

ミドルアーム半島

国際石油開発帝石株式会社 アニュアルレポート2014

037

23

1 456 72014年の作業状況（※2014年7月末時点）
2014年は重要な作業を順次進めることでプロジェクトが一層目に見える形となっていきます。

2月には沖合生産・貯油出荷施設（ FPSO）船体の本格的な組み立て作業を開始、その後、4月には沖合生産・処理施設（ CPF）の船体の本格的な組み立てを開始しました。6月には、2012年1月の最終投資決定（ FID）から約2年6ヵ月弱で作業進捗率50％を達成しました。その後、6月末にガス輸送パイプラインの敷設作業を開始。7月には陸上ガス液化プラント用モジュールの搬入を開始、また、FPSO船体を進水するなど、開発作業が進捗しています。
038

国際石油開発帝石株式会社 アニュアルレポート2014

陸上施設

建設作業員宿舎の全室完成
ダーウィン湾内の浚渫作業完了
陸上ガス液化プラント用モジュールの搬入開始

その他

作業進捗率50%達成（6月）89 10特集

4111213

沖合生産施設FPSO船体の本格的な組み立て作業開始
CPF船体の本格的な組み立て作業開始
生産井の掘削を今後開始

ガス輸送パイプライン

パイプライン鋼管のコーティング終了
ガス輸送パイプラインの敷設作業を開始

14

1：ダーウィンで建設工事が進む陸上ガス液化プラントの上空からの写真。
2：最新鋭のパイプライン敷設船「カストローネ」。海底に直径42インチのガス輸送パイプラインを敷設する。

3：生産井の掘削リグ「ENSCO 5006」。生産井は2014年中に掘削を開始する予定。
4：陸上ガス液化プラントで建設中のLNGタンク。
5：FPSO船体の組み立て工事の様子。
6：ダーウィン近海で敷設中のガス輸送パイプライン。
7：FPSO船体の進水の様子。
8：陸上ガス液化プラントにて組み立て工事中のプラント用モジュール。
9：陸上ガス液化プラントにて完成したプラント用モジュール揚陸施設。
10：陸上ガス液化プラントにて建設中の製品出荷桟橋。
11：陸上ガス液化プラントの工事用に、最大で3,500名の建設作業員を収容できる作業員宿舎。

12：英国で建造中の海底生産システム。
13：建造工事が進むCPF。イクシスのCPFは大きさが約150m 約110m、総排水量は14万トンで世界最大規模。
14：CPFの「ハル」と呼ばれる船体部分。

国際石油開発帝石株式会社 アニュアルレポート2014039

2016年末までの生産開始に向けて本格化する調達・建造・開発作業豊富なコンデンセート・LPG

ランプ・サム契約比率約75％に加え、最大日量約10万バレルのコンデンセー

ンプ・サム契約（契約額が固定された契約）であ

プロジェクトの生産量は、LNG年間840万トン

EPCコントラクターとの契約金額の約75％がラトおよび年間160万トンのLPGがあります。
す
す。

り、コスト超過リスクを低減させています。

石油メジャーとの協力

LNGプロジェクトの経験が豊富な石油メジャー・TOTAL社とともに開発作業をイクシスプロジェクトの特徴・強みみ進めています。

開発前の入念な準備基本設計（FEED）作業を1年間延長し、十分分なエンジニアリング作業を行い、コスト見積積もりの精度を高めています。

LNG全量販売済み最終投資決定（ FID）前に、全LNG生産量の売買契約をLNGバイヤーと締結しています。

信頼性の高いEPCコントラクターと契約

LNGプロジェクトに実績があり信頼性の高い確実な資金調達

2012年12月に総額200億米ドルのプロジェクトファイナンスに調印し、資金調達の目途を付けました。

EPCコントラクターを確保しています。
建設が進む陸上ガス液化プラント

陸上ガス液化プラントの完成図（イメージ）2015年〜 2016年末
沖合、陸上それぞれで施設の建造・敷設作

沖合施設の建造・敷設（CPF・FPSOの建造、ガス輸送パイプラインの敷設等）

沖合施設のつなぎ込み等

生産井の掘削040

国際石油開発帝石株式会社 アニュアルレポート2014

生産開始

を輸送・販売します。

モジュール等を設置しプラント本体を建設

試運転運転を経て生産を開始します。生産開始後、

LNG、LPG、コンデンセートといった生産物

陸上施設の建造・基盤整備（プラントモジュール建造、プラントサイトでの基盤整備・施設の建設等）

生 産物の輸送・販売業を進めます。その後、陸上施設のモジュールを設置、沖合施設のつなぎ込みを行い、試生産開始までの主な作業の流れイクシスで生産されるLNG（当社引き取り分）を豪州から日本の直江津LNG基地へ運ぶ
直江津
LNG基地

直江津LNG基地向けのLNG船として、現在、タンク容量約155,300立方メートルの「さやえんどう」型大型船を造船作業中。
LNG生産量の7割相当が日本向け
AJ

B
I

建設工事の損害保険手配済み（840万トン／年）
H
G F

日本向け

C

（全体の7割相当）

4D

特集

輸送距離：約7,000km
輸送日数：片道約10日

LNGの販売先E（参考：米メキシコ湾からは 約30日間）

2013年2月に陸上・沖合各施設の建設工事に関する損害保険の手配を完了させました。

リスクへの対応・着実なプロジェクトの遂行

A 東京電力 105万トン

F 九州電力 30万トン

B 東京ガス 105万トン

G 東邦ガス 28万トン

C 関西電力 80万トン

H 当社 90万トン

D 大阪ガス 80万トン（仏）90万トン
I TOTAL

E 中部電力 49万トン

J CPC（台湾）175万トン

周辺の探鉱ポテンシャル
イクシス周辺の11の探鉱鉱区は、イクシスLNGプロジェクトの将来価値の拡大につながります。

ダーウィン基地
豪州から日本（直江津LNG基地）への航路（イメージ）

Ichthys

Q&A

取締役常務執行役員 イクシス事業本部長

伊藤 成也

Q

現在、何名体制で開発作業を進めていますか？

Q

世界中に広がる各拠点の作業をどのように管理していますか？

A

EPCコントラクター を 除くイクシス
LNGプロジェクト全 体で約 1,800 名、うち石油メジャー・TOTAL 社から約40 名 が 出 向しています（ 2014 年 6月末

A

イクシスLNGプロジェクトでは、各拠点に担当者を時点）。今後、プロジェクト全体で最大2,000 名 程 度の規 模まで増 加する見通しです。

配置し、詳細な作業管理を実施するとともに、パース事務所においては各拠点からの定期的な作業報告をベースにプロジェクト全体の作業を把握・管理しています。これに加え、技術部門（ TechnicalDirectorate）、および、プロジェクト管理部門（ ProjectCoordination）が組織横断的に全体の作業をコントロールしています。

国際石油開発帝石株式会社 アニュアルレポート2014041

直江津LNG基地と国内天然ガスパイプラインネットワーク

直江津 LNG 基地の設備概要
アンローディングアーム（桟橋）

LNG船からLNGを基地に受け入れる荷役設備。

LNGタンク2基

LNGを貯蔵する直径約80m、高さ約50mの巨大タンク。

直江津LNG基地の全景

直江津LNG基地へ
イクシスLNGプロジェクトから生 産される当社引き取り分のLNGは、当社の直 江 津 LNG 基 地で受け入 れます。直 江 津 LNG 基 地は2009 年 7月に建 設 工 事に着 手し、2013 年 12月に操業を開始しました。現在、操業開始以来半年あまりが経過していますが、大きなトラブルもなく安全に操業を行っています。イクシスLNGプロジェ
クトからのLNGを受け入れるまでは、中部電力（株）からLNGタンカー計 17 隻分、合計約 100 万トンのLNGを購入し、国内へ天然ガスを供給します。

042

国際石油開発帝石株式会社 アニュアルレポート2014

RGB（リターンガスブロア）

ORV（オープンラック式気化器）

BOG圧縮機

圧力バランスを調整するために、LNGタンカー
へ気化ガス（BOG：ボイルオフガス）を戻す設備。

液体であるLNGを温め、天然ガスに戻す設備。
加温媒体には海水を使用します。

LNGタンク内で発生する気化ガス（ BOG）を加圧して原料の一部にする設備。

海外のLNG（イクシス等）

直江津LNG基地

国産天然ガス

南長岡ガス田他

国産天然ガス・

LNG（気化ガス）

天然ガスパイプライン

特集

4

LPGタンク

天然ガスの熱量を調整するために使用されるLPGを貯蔵するタンク。

所在地

新潟県上越市八千浦12

敷地面積

約25ha

ガス製造能力750万m³/日（LNG 240トン/時）

LNGタンク

18万kl 2基（将来1基増設可能）

LNG受入能力 年間約150万トン

ガスサプライチェーン（イメージ図）ガスサプライチェーンの構築
当社は1960 年代から天然ガス輸送のため3天然ガス輸送パイプラインのパイプライン網の整備に取り組み、現在を有機的に結びつける「ガスサプライチェーは関東甲信越地域 1 都 7 県を結ぶ総延長約1,400kmの天然ガス輸送パイプラインを保有しています。
今後も堅調な伸びが予想される国内の天中央操作室基地内すべての機器の運転監視・操作を行います。

ン」の構築を進めています。

天然ガスを上流から下流（開発・生産・液化・輸送・気化・供給）まで、海外自社ガス田を含めて一貫して手がける企業は当社が国然ガス需要に対応するため、内初となります。ガスサプライチェーンの構

1直江津LNG基地等から受け入れる天然ガス築を足場として、天然ガス事業のさらなる拡2主に新潟県の天然ガス大化、広域化に取り組んでいきます。

国際石油開発帝石株式会社 アニュアルレポート2014043

イクシスLNGプロジェクトなどの着実な立ち上げ

石油メジャーに次ぐ上流専業企業のトップクラスへ

直江津LNG 基地や国内天然ガスパイプライン網を通じじた天然ガスのサプライチェーン構築

将来の成長に向けて
イクシスLNGプロジェクトの生産開始、および、日本国内へ天然ガスを供給するガスサプライチェーンの構築。これらの実現により、当社の中長期ビジョンにおける2020年代前半のターゲット「ネット生産量日量100万バレル」、「国内ガス年間供給量25億m3」の達成に弾みがつきます。
大規模プロジェクトの立ち上げなどにより、当社は国際競ネット生産量、国内ガス供給量の推移と長期見通し
国内ガス年間供給量（単位：億m3）

16.3

16.5

17.2

17.6

ネット生産量 日量100万バレル達成へ

17.5

18.0
国内ガス年間供給量25億m3へ

ネット生産量（単位：万バレル（原油換算）／日）

争力を有する上流専業企業のトップクラス入りを果たし、さらに、国内のガスインフラを活かした天然ガスサプライチェー

40.5

40.5

42.3

42.6 40.8

40.9

41.142.1

47.2

2009/3 2010 /3 2011/3

2012/3 2013/3

2014/3 2015/3 2016/3

2017/3

今後の新規プロジェクト
既存プロジェクト
日量70万バレル程度ンの構築を進め、安定したエネルギー供給を行う総合エネルギー企業に展開・進化していきます。

044

国際石油開発帝石株式会社 アニュアルレポート2014

2020年代前半