第 115 回（H29 年度第 7 回）MT 委員会議事録
日時: 2017 年 11 月 14 日 15:00–16:20
場所: RIBF 棟 2F 小会議室
出席: 酒井 a（委員長）、下浦 b, †、宮武 c, †、阿部 a、福西 a、上垣外 a、加瀬 a、和田 c、森本 a、矢向 b、上野 a、上蓑 a、吉田光 a、山口 b、大田磯部代 d, †、吉田敦 a,†、大津 a, †、田中 a, †、米田 a
欠席: 延與 a, †、奥野 a、櫻井 a、上坂 a、若杉 a、磯部 d, †、羽場 a, †、森田 a, †、本林 a, †、馬渕 a, †a

RNC / b CNS / c KEK / d RIBF-UEC / † Observer（順不同・敬称略。以下同様）【報告】
1. MT 実施状況（米田）MT の実施状況について報告があった。前回 MT 委員会（10 月 17 日）以降、SRC-BigRIPS での 238U 実験を実施している。これまで ImPACT 実験 1 件、センター長裁量での BRIKEN 実験 1 件を完了し、現在この秋 2 件目の ImPACT 実験を実施中である。今後、11 月末まで SRC-BigRIPS 実験を継続する予定である。
2. MT スケジュール変更報告（米田）MT スケジュールの変更について報告があった。RIBF 施設側の複数のトラブルによるビーム供給の遅延、および実験グループの要請を勘案し、SRC-BigRIPS 実験のスケジュールは以下のように変更した。
(before)ImPACT17-02-01(Sakurai)(after)9am, Oct 16 – 9am, Oct 23 9am Oct 21 – 0am, Oct 26
12pm Oct 26 – 11am, Oct 29

DA17-02-01(Rykaczewski)

9am, Oct 24 – 9am, Nov 3 0am, Oct 26 – 12pm, Oct 269pm Oct 29 – 9am Nov 8

ImPACT17-02-02(Sakurai)

9am, Nov 3 – 9am, Nov 89am, Nov 8 – 9pm, Nov 15

3. 加速器運転報告（福西）加速器の運転状況について報告があった。10 月 14 日午前 9 時からビーム供給を開始したが、前回 MT委員会で報告した SRC-EIC が電圧印加不能になるトラブルに加え、イオン源オーブンが試料により閉塞しイオン供給不能になるトラブルが 3 回発生し、度々ビーム供給の中断を余儀なくされている。イオン源好調時は大強度でビームを供給できていて、これまでの最大ビーム強度は 67.4pnA、BRIKEN 実験の際は特に安定していて平均でも 64pnA で供給した。現在、イオン源閉塞からの再立ち上げ作業中である。
4. BigRIPS 運転報告（吉田光）
BigRIPS の運転状況について報告があった。前回 MT 委員会で報告した BigRIPS 標的直前の双極電磁石のトラブルについては、2 つの主コイルと 1 つの副コイルで動作することを確認し、10 月 20 日からBigRIPS へのビーム輸送を再開した。ImPACT17-02(櫻井)には Zr と Pd の同位体の 2 次ビームを供給し た 。 Da17-02(Rykaczewski) に は 、 中 性 子 過 剰 の Cu 同 位 体 領 域 の 2 次 ビ ー ム を 供 給 し た 。
ImPACT17-03(櫻井)には複数の Se 同位体の 2 次ビームを供給した。途中電源やクライオ制御盤のトラブルが発生したが、概ね順調な運転であった。
5. 超重元素探索実験計画（森本）
超重元素探索実験に向けた今後の計画について報告があった。E6 実験室での現場作業は、GARIS-IIの据え付け、アラインメント、冷却水配管、電源配線、差動排気装置設置まで完了し、これから標的、検出器を設置するところである。実験の手順としては、まず標的上でのビームスポットの確認を行い、既知の反応チャンネルで全システム動作確認を行う。そののち、Cm 標的で新同位元素探索実験に移る。
Cm は 12 月上旬に追加分を入手予定で、到着後 1 週間程度で従来のものより大型の 20cm 標的が使用可能になる見通しである。
6. GARIS2 工事報告（加瀬）GARIS2 の工事の進捗について報告があった。GARIS2 の励磁試験については、冷却水の取り合いか
ら SRC-BigRIPS 実験後に行う。CSM に高圧電源用配線を追加で敷設する必要があり、12 月 1 日以降実施することになる。敷設完了後、励振試験を実施する。
7. PAC 進捗状況（米田）PAC の進捗について、以下の報告があった。
・ 18th NP-PAC: 12 月 7 日（木）～9 日（土）開催。
10 月 10 日課題提出締め切り。合計 36 課題の申請があった。
旧施設 11 件 125 日
LIRAC 単独 2 件 57 日、AVF 単独 5 件 38.5 日、RIPS 1 件 6 日、KISS 3 件 23.5 日、新施設 25 件 191 日
BigRIPS/ZDS19 件 134 日、SHARAQ1 件 8 日、OEDO1 件 8.5 日、
R3 1 件 13.5 日、SAMURAI3 件 27 日
・

15th ML-PAC： 1 月 11 日。RIBF 実験課題は 1 件。

・

7th In-PAC： 1 月 19 日開催の予定。

【議題】
1. 前回議事録承認（酒井）2. 11 月の SRC-BigRIPS スケジュール変更（米田）
11 月の SRC-BigRIPS 実験スケジュール変更が共用促進より提案され、審議された。11 月 15 日午後 9時まで現在進行中の ImPACT17-02-02 を実施することに決まっているが、その後の加速器マシンスタディをキャンセルとし、残り 4 つの実験課題をすべて 1.5 日遅れで実施する。SRC-BigRIPS 実験終了は 11月 30 日午後 9 時とする。
審議の結果、共用促進提案のとおりスケジュールを変更し、SRC-BigRIPS 実験は 11 月 30 日午後 9 時終了とすることとなった。

3. 12 月の超重元素探索実験に向けたスケジュール（米田）
12 月の超重元素探索実験に向けたスケジュールについて審議された。現状のスケジュール案では 12月 1 日以降は超重元素探索実験が最優先としているが、11 月 30 日まで SRC-BigRIPS の実験がスケジュールされ、その後 2 週間程度加減速器の立ち上げに時間を要することから、12 月 15 日照射開始を目指して準備を進めることとなった。最初のビームは 51V で 、エネルギーは RRC 出口で 6.0MeV/u とする。
関連して、CRIB の実験グループが AVF を停止して電源作業を数時間実施したい旨要望しており、関係する実験グループと相談し 12 月上旬に適切な時期を設定することとなった。E6 内の標準線源が長期実験開始後使用できなくなるとの懸念が委員から示され、上野核物理研究室で線源庫を移設し照射中も使用可能にすることとなった。

4. 2017 年度下期以降の MT スケジュール（米田）2017 年度下期以降の MT スケジュールの概要が共用促進より示され、意見の聴取が行われた。
SRC-BigRIPS 実験については、11 月 30 日午後 9 時まで、条件付きでスケジュールされている実験を含めて実施可能な運転費を確保できている。RRC の RF を更新する工事が 2 月下旬から 3 月末まで予定されており、その直後から大強度ビームを供給するのは現実的でないため、2018 年度 4 月は一般公開
前は生物照射実験等低強度で実施可能な実験を実施し、一般公開後から、SRC-BigRIPS 実験を開始することを現状では想定する。GARIS2 移設後の実験に向けたスケジュールをそろそろ具体的に決める必要がある。委員からは、特に意見は寄せられなかった。

5. 次回以降 MT 委員会の日程


次回 MT 委員会は 12/19（第 3 火曜日）14:00 –で調整する。

次々回 MT 委員会は 1/16（第 3 火曜日）15:00 – で調整する。

（以上）