第 49 回（H23 年度第 7 回）MT 委員会 議事録
日時: 2011 年 11 月 18 日 13:30-15:15
場所: RIBF 棟 2F 小会議室aa†a, †、福西 、羽場aa, ††aa

†aaa

出席: 酒井 （委員長）、阿部 、青井 d, 、延與ab

櫻井 、下浦 、須田ac, †, ‡aa、久保 、本林、武内 a, 、上野 、若杉 、米田 a, 、吉田敦b

欠席: 上垣外 、加瀬 、久保野 、森田 、上坂 、上蓑 、吉田光一
abca, †††、森本 a, 、西村 a, 、a, †a, †d†

RNC / CNS / RIBF-UEC / RIBF User / Observer / ‡ TV Attendee（順不同・敬称略。以下同様）【報告】1.

MT 変更（上野）

238

U ビームの調整遅延のため、SRC 利用課題の MT スケジュールを次の通りに変更した（10 月 31日）。

–MS11-09 (Kubo)： 終了日時を 5 日間遅らせ Nov/05/09:00 に変更。

–

NP0702-RIBF30-04 (Yoneda)： 二次ビーム調整開始日時を 3 日遅らせ Nov/09/21:00 に変更。

CNS センター長からの依頼を受け、その物理的意義及びこの時点での MT 運営状況を勘案し、NP1006-AVF09-02 (Duy) を一日延長した。これに伴い AVF 利用課題の MT スケジュールを次の通りに変更した（10 月 31 日）。
–

NP1006-AVF09-02 (Duy)： 終了日時を 1 日延長し Nov/01/21:00 に変更。

–

RI0702-AVF04-30 (Haba)： 上の影響で MT を 12 時間後ろへシフトし、Nov/02/09:00 Nov/04/09:00 に変更。

2.

RIBF 加速器運転（福西）238

U ビーム供給状況

前回報告した期間以降の 238U ビーム供給について報告があった。28GHz-ECR イオン源、RILAC2、回転式荷電変換炭素薄膜システムなどの新規導入により、2008–2009 年に比べ、ビーム強度・安定性ともにかなり向上しているが、まだ解決すべき課題もある。詳細は下記の通り。
ビーム強度： 現在実施中の 238U ビームシリーズでは、10/26 までは Imax ≤ 1 pnA（平均では Iave. ~0.5 pnA）で MS11-09 (Kubo) にビームを供給した。次の NP0702-RIBF30-04 (Yoneda) MT では、調整後、最大 Imax ~ 3.5 pnA（平均 Iave. ~ 2.5 pnA）程度を供給していたが（2008 年時の 10 倍）、後述の通り 11/18 日現在 SRC のトラブルにより実験が中断している。なお、加速器の状態が安定な時は要求時間の 70%程度をビーム供給していた。
加速器調整： 今回の 238U ビームシリーズではビームの通過効率を上げるのに調整時間を費やしている。RRC 下流（A02）に設置した第一段目の荷電変換薄膜 – 回転式荷電変換炭素薄膜 –の導入により、膜自体の耐久性は約 3 ~ 4 日程度にまで向上しているものの、膜厚の均一性に問題があるため運動量の拡がりが想定より広い。これが原因で後段の加速器の通過効率がなかなか向上しない。fRC 出口（M04）には第二段目の荷電変換炭素薄膜（固定式）が設置されている。この薄膜のビーム照射による薄膜の寿命は 8 時間程度である。他、イオン源でビーム供給が突如不安定になることがあり、比較的長時間調整を行った（原因については調査中）。
SRC 低速放電に関して

NP0702-RIBF30-04 実施中の 11/16 に SRC のヘリウム冷凍機の冷却能力の不安定さが深刻となった。この改善を試みていた同日 16:38、作業中に SBM（SRC 入射用超伝導偏向電磁石）のクエンチ及び第 2, 3, 4 タービンのトリップが発生、保護のため自動で SRC セクター電磁石は低速放電モードに入り、液体 He の回収運転が始まった。これにより MT が中断されている。その後の第 1 タービンの調査により、SBM のクエンチの原因は He 冷凍機からの遮断命令によるものであり、超伝導コイル自体には問題が無いと判明、また、冷凍機内の全流量を決めている第 1 タービン入口弁が正常に動作していないことも分かった。その弁のポジショナー（弁の開度を自動でコントロール）自体が故障しており、流量調整が出来ていなかった。ポジショナーは交換した。
3.

MS 進捗状況（久保）10~11 月に行われた MS11-09 (Kubo)の報告があり、オンラインでの開発・測定結果について説明があった。

4.

PAC 進捗状況（上野）

10th NP-PAC（12/9–10 開催）：–

11/09： PAC へ事前書類審査を依頼し、また同日 PAC プログラムを公開した。

–

11/20： 施設側技術審査終了予定。レポートを PAC 及び実験申請者へ送付する。

–

11/23： 実施課題追跡調査終了予定。今回より完了した MT だけでなく、一部を実施した MTも対象とする。新規対象課題数は 24（他、調査 2 回目の課題は 9、調査 3 回目の課題は 17）。
報告はとりまとめて PAC へ提出する。

9th ML-PAC:–

次回 9th ML-PAC では、2 期目の委員が PAC を 4 回務めたため、PAC 委員の半数交代を行う予定。

–

2–3 月は RAL のマシンタイムがあるため、次回会合の開催は 4 月ごろを予定。

【議題】

1. 前回議事録承認（酒井）2. SRC トラブルによる MT スケジュールの変更（酒井）上述の SRC トラブル（報告 2）に対応するため、12 月 MT 計画の大幅な修正案が提案された（上野）。
検討の結果、これを MT 委員会案として承認した。この案を基に所内の関係部署と調整し、速やかにMT の変更を行う。

3. 産業連携事業促進に向けた MS 申請（吉田敦）
MS（マシン・スタディー）枠に関しては、個別の実験に向けた装置開発に対しての募集は行われず（個別の装置開発 MT は AVF を利用する Detector Development 枠のみ募集）、加速器開発・RIBF高度化計画、及び NP-PAC の装置提案課題として採択されたもののうち、MT 委員会が、公共性が高いと判断した課題を対象に、審議・承認を経て MT 配分される。



産業連携チームでは加速器推進課と協力し、有償利用・トライアルユースの産業利用ビーム実験の課金制度の整備を進めている。課金を行う課題については、MT 実施の段階で一次・二次ビーム供給は確かである必要があり、開発 MT の必要性が説明された。検討の結果、上の基準とは異なるが、産業連携事業促進に向けたビーム開発については MS 枠への申請を認めることとした。

4. 次年度 MT 計画（酒井）次年度の MT 計画の大枠について議論された。なお、次年度上期のビームタイム割り当ては、2012 年の 1 月中旬頃開始される予定と案内された（上野）。

5. NP-PAC 申請の課題名公開について（酒井）NP-PAC では申請者によるプレゼンテーションは公開であるが、課題名の公開は採択課題に限定して採択後に公開している。但し、申請者の希望により非公開とすることも可能であった。今後の課題名の公開方法について検討がなされた。当該議事については RIBF-UEC からも意見聴取することとした。

6. 次回 MT 委員会の日程


次回は 12/16（金）13:30- で調整



次々回は 1/20（金）13:30- で調整（以上）