平成 29 年 ６月２１日（水）九州地方整備局
熊本河川国道事務所

白川・緑川堤防の災害復旧現地完了報告会を開催します。
◆平成 28 年熊本地震により被災した国管理河川区間における白川・緑川堤防の災害復旧が平成 29 年 5 月 31 日までに全て完了しました。
◆災害復旧の完了を受け、現地での完了報告会及び現地視察を下記のとおり実施します。
記
１． 完了報告会日時：平成 29 年 6 月 25 日（日）10:30～11:20（小雨決行）

場

所：緑川右岸の河川敷（上益城郡嘉島町下仲間地先）
別紙１のとおり

※完了報告会での現地取材は可能です。
※天候等により現地での開催が出来ない場合は、会場を「嘉島町民会館」に変更します。
別紙２のとおり２． 現地視察日時：同日 11:20～12:00（移動含む）

場

所：白川右岸の堤防（熊本市西区蓮台寺 2 丁目地先）
別紙 3 のとおり※天候により中止又は開催場所が変更となる場合があります。
※中止又は開催場所が変更となる場合は、熊本河川国道事務所 HP にてお知らせします※参加予定者は変更となる場合があります。

問い合わせ先 ： 国土交通省 九州地方整備局 熊本河川国道事務所
技術副所長
甲斐 浩幸
調査第一課長末吉 仙英
ＴＥＬ ０９６－３８２－１１１１

ＦＡＸ ０９６－３８２—４２５３

白川・緑川堤防の災害復旧現地完了報告会 次 第日

時 ：平成 29 年 6 月 25 日(日)場

所 ：上益城郡嘉島町下仲間地先（緑川河川敷）○完了報告会（緑川：上益城郡嘉島町下仲間地先）
１．開会

２．挨

拶

３．来賓挨拶

国土交通省 水管理・国土保全局長

10:30～11:20

10:30～11:20

山田 邦博

国会議員

４．来賓紹介
５．謝辞

熊本県知事

蒲島 郁夫 様熊本市長

大西 一史 様白川改修・立野ダム建設促進期成会会長

嘉島町長

荒木 泰臣 様緑川改修期成会会長

６．工事経過報告

熊本河川国道事務所長７．講

全国治水期成同盟会連合会

評

８．お礼の言葉
９．閉

国土交通省

森田 康夫
顧

九州地方整備局長

問小平田 浩司会○現地視察（白川：熊本市西区蓮台寺 2 丁目地先） 11:20～12:00（移動含む）

白川・緑川堤防災害復旧現地完了報告会
別紙１

完了報告会 会場案内図
日時 ：平成２９年６月２５日（日） １０時３０分 ～ １１時２０分

場所 ：集合場所 上益城郡嘉島町下仲間地先（緑川右岸河川敷）

会場：緑川右岸河川敷（嘉島町 下仲間地先）【会場付近】

報告会場

駐車場

緑川
緑川 →河川敷への坂路をお進みください

完了報告会 会場案内図

別紙2

日時 ：

平成２９年６月２５日（日） １０時３０分 ～ １１時２０分

場所 ：集合場所 嘉島町民会館（上益城群嘉島町上島545）

報告会場
嘉島町民会館（嘉島町役場の隣）

緑川 下仲間地区【会場付近】

嘉島町公民館

報告会場
嘉島町民会館

嘉島町役場

現地視察箇所の案内図

別紙3

日時 ：

平成２９年６月２５日（日） １１時２０分 ～ １２時００分（移動時間含む）

場所 ：熊本市西区蓮台寺2丁目地先（白川右岸堤防）
至 熊本駅

現地視察：白川右岸河川敷（熊本市蓮台寺2丁目地先）

白川いたします至 八代【会場付近】

現地視察箇所白川

河川堤防の変状と緊急復旧（平成２８年熊本地震）○ 緑川水系、白川水系、菊池川水系で確認された、河川堤防の変状は１７２箇所。（菊池川１箇所、白川４４箇所、緑川１２７箇所）○ 被災の激しい緑川水系１１箇所で、24時間体制で緊急復旧工事を実施し、平成28年５月９日にすべての工事が完了。
位置図
水系名

変状
箇所数

菊池川

1

白川

44

緑川

127

合計172

菊池川

⽩川
緑川

（H28.5.2 時点）

熊本市東区画図町下無⽥地先(右岸)白川上益城郡嘉島町下仲間地先(右岸)熊本市南区野⽥地先(右岸)熊本市南区野⽥地先(右岸)熊本市南区城南町永地先(左岸)御船川
熊本市南区城南町⾼地先 (左岸)
熊本市南区富合町釈迦堂地先(左岸)熊本市南区富合町上杉地先(左岸)熊本市南区富合町⼩岩瀬地先(左岸)
上益城郡甲佐町⽥⼝地先(左岸)

変状箇所

上益城郡甲佐町津志⽥地先(左岸)

緊急的な復旧工事 箇所

１

地震発生からの河川堤防の復旧ステップ （平成２８年熊本地震）■ 点検のポイント・大規模で広範囲に被災した河川の堤防について緊急に点検する必要がある。出水期まで時間がない。
・点検のポイントは、どこを早急に応急復旧する必要があるかが、重要。
・堤防の機能が大きく損なわれている箇所をピクアップし、応急対策・緊急的復旧・本復旧と段階的に対応。
STEPI

STEP2

STEP3

地震発生直後

梅雨期前

災害復旧採択後・緊急点検・応急対策
地震発生直後より緊急点検、 応急対策を実施。

・本格的な復旧・緊急的な復旧工事
H 2 8 . ５ 月 ９ 日 迄 に 全 1 1 箇所を完了。

平 成 2 9 年梅雨期前までに復旧工事 の完了

・早期警戒体制の構築
H 2 8 . 4 月 2 8 日から警戒開始。

緊急的な復旧工事完了

堤体のゆるみが大きい場合

緑川左岸9k400付近

点検状況

堤防の変状

緊急復旧の実施

施工完了（
H28.4.30）

堤体のゆるみ基準水位引き下げによる早期警戒（継続中）【 変 状 前 の基準水位】
氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位水防団待機水位応急対策完了地震により堤 防 が変状

本格的な復旧のイメージ

氾濫危険水位
避難判断水位
氾濫注意水位水防団待機水位２

原因の究明・本格的な復旧工法の確定 （平成２８年熊本地震）○本復旧工事については専門家からなる「緑川・白川堤防調査委員会」を開催（４回）｡○本地震により被害を受けた堤防等の河川管理施設の変状原因を究明し、変状に応じた復旧工法を検討。
＜堤防調査委員会の開催日と議事内容＞
開催日

議事内容

第１回

平成28年
5月 6日

・平成28年熊本地震の概要と河川の変状概要等
・堤防等の変状形態
・耐震性能照査の考え方と今回地震での変状・対策の考え方
・地質等調査計画
・ソフト対策の取り組み

第２回

平成28年
6月10日

・地震外力の分布と変状の関係・本復旧の考え方
・地質等調査の状況

第３回

平成28年
11月14日・堤防開削箇所の現地調査
・対策工法の確認
・今後のソフト対策

第４回

平成29年
3月 9日

・過去の委員会等での主な意見とその対応
・委員会報告書（案）について

堤防調査委員会開催状況

現地での調査状況

３河川堤防の本復旧 （平成２８年熊本地震）○ 変状のあった堤防の本復旧箇所は、緑川で４０箇所、白川で１２箇所。

白川工事着手（8月7日）
熊本市西区蓮台寺町

白川
堤防損傷（加勢川左岸9k400付近）
上益城郡嘉島町鯰

加勢川

御船川
堤防損傷（白川右岸0k150付近）
熊本市西区小島下町

緑川

堤防損傷（御船川右岸2k600付近）
上益城郡御船町小坂

堤防損傷（緑川左岸8k400付近）
熊本市南区富合町上杉

復旧イメージ

凡 例：亀裂、護岸崩壊 等：沈下

４

緑川堤防の本復旧 （平成２８年熊本地震）○ 本復旧 ４０カ所 延長 約２７ｋｍ○ 緑川上杉(かみすぎ)地区等の堤防再構築の工事および、御船地区等の堤防嵩上げ工事など、地震前の機能（高さ・断面等）に回復する本復旧の工事を実施し、平成29年5月31日完成。
堤防の再構築（上杉地区）
仮締切
堤防の再構築被災直後
地盤改良

既設堤防撤去中

仮締切、変状が生じた堤防の撤去、地盤改良、堤防の再構築が完了し、張芝及び仮設工撤去中。

堤防の嵩上げ（御船地区）
堤防嵩上げ

被災直後

護岸補修

堤体の変状箇所を部分的に掘削し、堤防の嵩上げ盛土が完成。

堤防完成
工事完成

５

白川堤防の本復旧 （平成２８年熊本地震）○ 本復旧 １２カ所 延長 約１８ｋｍ○ 白川蓮台寺(れんだいじ)地区等の堤防再構築の工事および、沖新(おきしん)地区等の堤防嵩上げ工事などの地震前の機能（高さ・断面等）に回復する本復旧の工事を実施し、平成29年5月31日完成。
仮締切り

堤防の再構築（蓮台寺地区）
仮締切

堤防の再構築堤防撤去完了被災した堤防の撤去完了

被災直後
液状化対策

仮締切りが完了し、変状が生じた堤防の撤去、液状化対策、堤防の再構築が完了し、路盤工及び仮設工撤去中。

白川開削箇所
地盤改良施工中

堤防の嵩上げ（沖新地区）
堤防嵩上げ
沈下-約20cm
被災直後

天端のアスファルトを撤去し、堤防の嵩上げ盛土完了。

堤防嵩上げ完了

堤防完成

６