1151安全に港が利用できるまち_H27施策評価シート

平成27年度施策評価シート＜1.施策の概要＞
施策
1151 施策名 安全に港が利用できるまち
No.

主担
当課

大項目 安全で快適なまちづくり
基本方針

防波堤などの港湾・漁港施設を整備することによって，港を利用する船の出入や人の乗降を容易にし，漁船員や乗客の安全を確保するとともに港の利便性を高めます。
また，漁業作業のための用地を確保することによって，作業の効率化を図り，生産性を高めます。

建設事業課
建設企画課

関係課

＜2.施策を構成する事務事業の概要＞
1

漁港施設新設改良事業
対象（誰を）

事務事業の目的
意図（どのようにしたいのか）

事務事業の内容

漁業従事者及び漁港 漁業活動における利便性の向上と労力の省
漁港施設の改良工事に伴う工事，調査，設計，積算，監督，検査を行う。
利用関係者力化を図る。

平成２３年度

平成２４年度●湛江漁港改修事業●港整備交付金事業

取組
内容

直接事業費

2

平成２５年度⇒平成２６年度●湛江漁港改修事業
・物揚場，船揚場，護岸，埋立工事●高島漁港改修事業
・防波堤計画●港整備交付金事業

⇒⇒
⇒

決算額

257,199千円

決算額

227,433千円

決算額

279,881千円

決算額

208,463千円

うち一般財源30,308千円

うち一般財源23,532千円

うち一般財源24,359千円

うち
一般財源

28,280千円

港湾施設新設改良事業
対象（誰を）

事務事業の目的
意図（どのようにしたいのか）

事務事業の内容

港湾施設の整備により船舶の安全な係留，港湾利用者及び付近外郭施設（防波堤，護岸等），係留施設（物揚げ場，浮桟橋等），水域施設
運航を確保するとともに，地域住民の安全とに在住の市民（航路，泊地）の新設改良を施工するための設計・積算・工事監督を行う。
財産を守る。

平成２３年度
取組
内容
直接
事業費

平成２４年度●大浦港改修（統合補助）事業⇒

平成２５年度

平成２６年度●大浦港改修（統合補助）事業・物揚場，係船岸整備工事●大浦港改修（統合補助）事業
・物揚場整備工事

決算額

51,198千円

決算額

17,795千円

決算額

11,445千円

決算額

59,912千円

うち一般財源

2,884千円

うち一般財源2,875千円

うち一般財源435千円

うち一般財源4,853千円

1151安全に港が利用できるまち_H27施策評価シート
3

漁港・港湾施設修繕事業
対象（誰を）

事務事業の目的
意図（どのようにしたいのか）

事務事業の内容

漁協組合員及び地区 漁業活動の軽労化と利便性の向上を図ると各漁港と港湾施設の機能保全と機能回復を図るため工事，計画，設計，住民，海岸背後地に ともに，船舶の安全な運行と係留を確保す
積算，工事監督
在住の市民る。

取組
内
容

直接
事業費

4

平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度○漁港６港，修繕工事○港湾６港，修繕工事●港湾施設維持管理計画策定●漁港施設維持管理計画策定●港湾施設維持管理計画策定○漁港６港，修繕工事・設計積算及び工事監督○港湾６港，修繕工事・設計積算及び工事監督●漁港施設維持管理計画策定●港湾施設維持管理計画策定

平成２６年度⇒⇒⇒⇒

決算額

40,411千円

決算額

51,679千円

決算額

68,152千円

決算額

39,852千円

うち一般財源28,231千円

うち一般財源19,822千円

うち一般財源

26,035

千円

うち
一般財源

38,848千円

漁港・港湾施設維持管理業務
対象（誰を）

事務事業の目的
意図（どのようにしたいのか）

漁港・港湾施設を適正に管理することによ
漁港・港湾施設利用り，利用者が安全・安心して利用できるよう者にする。

平成２３年度
取組
内
容
直接
事業費

事務事業の内容
・漁港施設，港湾施設，海岸保全施設の管理事業
・漁港施設，港湾施設，海岸保全施設の台帳整理
・漁港，港湾の港勢調査

平成２４年度・港湾，漁港，海岸施設台帳の電子化

平成２５年度⇒平成２６年度⇒・港湾，漁港，海岸保全施設の維持管理

決算額

6,756千円

決算額

7,703千円

決算額

6,995

千円

決算額

3,621千円

うち一般財源

5,875千円

うち一般財源

6,320千円

うち一般財源

5,571千円

うち一般財源

3,621千円＜3.施策の直接事業費（2の合計）＞
平成２３年度

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

直接事業費

355,564千円

304,610千円

366,473

千円

311,848

千円

うち
一般財源

67,298千円

52,549千円

56,400千円

75,602千円＜4.指標＞
指 標 名

1 漁港施設要望箇所整備率
2 港湾施設要望箇所整備率

単位 目標
実績％

H23
実績

16.7

11.1

00

達成率

単位 目標
実績％

H21
実績

達成率

目標・実績の推移
H24
H25
実績
実績
33.333.3
40.0
120.1%
50.0
0.0
40.0
80.0%

H26
実績
40.0
40.0
100.0%
50.0
40.0
80.0%

H29
目標
50.0

50.0

1151安全に港が利用できるまち_H27施策評価シート＜5.前年度の委員コメントに対する対応・回答＞
委員コメント

対応・回答

笠岡市が管理する港は，漁港６港，港湾６港の１２港があり，このうち陸地部にある横江漁港と正頭漁港の２港は，それぞれ漁協の事務所と直売施設があり，御意見のとおりの高付加価値を推進する港として・農商工連携による高付加価値化を推進する港の整備も必要と考整備されています。
→
えられます。
離島の１０港につきましても，水産加工場の整備や水産物に限らず地元の特産品等の直売所の整備など，農商工の連携により，可能な限り地場産業の促進につながるような港の整備に努めてまいります。
（対応）湛江漁港の改修事業を行い，平成２９年度に完成する予定。

・漁業従事者と市民との距離が近くなるような施策をお願いいたします。

離島の漁港は，漁業従事者のための施設であるという一面と，その島の玄関口として交通の要所であるという一面を有しております。そのため，浮桟橋等の漁港施設の充実は，その施設を利用する一般住民の利便性の向上に繋がるものと考えます。
また，漁港全般に関し，異常高潮などの災害時に港を守ることが，後→ 背地の住宅を守ることにつながるため，漁港施設の機能強化が一般住民の安心安全に繋がるものと考え，今後も漁港施設の整備に努めてまいります。
漁業従事者が行っている「さかなまつり」や「かきまつり」などの鮮魚を販売するイベントも漁業従事者と市民との距離が近くなるものと考えます。

＜6.平成26年度の振返り＞(担当部署自己評価)
Ａ：施策を構成する事業が順調に進行している。
施策の B：施策を構成する事業がおおむね順調に進行している。
進捗度 C：施策を構成する事業が一部遅れている。

B

D：施策を構成する事業がほとんど遅れている。

＜7.施策の課題と改善案＞
１ 漁港施設新設改良事業（課題）・交付金などの補助事業では，当初予算の段階で交付額が減額され，事業計画の工程の見直しや，期間延伸が必要となる。
（改善策）
・計画工程の見直しや期間延伸について，関係機関との調整を密にし，事業費の平準化を図る。
・未着手の要望事業については，早急に事業化の目途をつけ，特定財源を確保するため，交付金事業等への採択を目指す。
２ 港湾施設新設改良事業（課題）・近年，工事で使用する作業船
課題との確保が困難となっており，工事工程に大きな影響を及ぼすことがある。
改善案
（改善策）
・交付決定後，速やかに契約を行い，余裕を持った工事工程を確保する。
・未着手の要望事業については，早急に事業化の目途をつけ，特定財源を確保するため，交付金事業等への採択を目指す。
３ 漁港・港湾施設修繕事業（課題）
・老朽化施設の修繕や改修は，多額の工事費を必要とするため，特に港湾事業については特定財源の確保が必要である。
（改善策）
・特定財源を確保するため，交付金事業等への採択を目指す。

＜8.委員による評価結果＞
総合評価

コメント

Ａ：計画どおり進行している。
B：おおむね計画どおり進行している。
C：計画より一部遅れている。
D：計画より遅れている。

B（参考）
昨年度の評価結果（前期４年間の総合評価）

B