建設工事請負契約書第２６条第６項（インフレスライド）の運用に関する手引き

令和５年３月

千葉県県土整備部

改定履歴

平成２６年２月
令和５年３月

初版発行
第２版発行

1

目次
１ 適用対象工事 .................................................................................................................................... 1
２ 請求日及び基準日等について .......................................................................................................... 1
３ スライド協議の請求 ......................................................................................................................... 2４ 請負代金額の変更 ............................................................................................................................. 2
５ 残工事量の算定 ................................................................................................................................ 3
６ 物価指数 ........................................................................................................................................... 4７ 全体スライド及び単品スライド条項の併用..................................................................................... 5
参考資料
建設工事請負契約書 抜粋.................................................................................................................... 7
契約書第２６条（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更） .................................................. 7
全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い................................................................. 8建設工事請負契約書第２６条（スライド）模式図 ............................................................................... 9建設工事請負契約書第２６条第６項（インフレスライド）に伴う実施フロー ................................. 10（別紙様式１－１）............................................................................................................................. 11（別紙様式１－２）............................................................................................................................. 12（別紙様式２） .................................................................................................................................... 13（別紙様式３－１）............................................................................................................................. 14（別添） ............................................................................................................................................... 15（別紙様式３－２）............................................................................................................................. 16
スライド調書 ....................................................................................................................................... 17※増額スライド用 ................................................................................................................................ 18※減額スライド用 ................................................................................................................................ 19

１ 適用対象工事（１）契約書第２６条第６項の請求は、２．（３）に定める残工期が２．（２）に定める基準日から２ヶ月以上あること。
（２）発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。（インフレスライドの申請時期を制限するものではない。また、賃金水準の変更が生じていなくても、物価水準（価格水準）の上昇により請負代金額の変動額が残工事費の１％を超えた場合、インフレスライドを請求することを排除しているものではない。）
２ 請求日及び基準日等について（１）請求日スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議（以下「スライド協議」という。）を請求した日とする。
（２）基準日請求があった日から起算して、１４日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
（３）残工期基準日以降の工事期間とする。
・ 請求日について請求に際しては、残工事の工期が基準日（請求日から１４日以内の範囲内で定める）から２ヶ月以上必要であることに留意すること。
・ 基準日について発注者と受注者とが協議して定める基準日は、請求日を基本とするが、これにより難い場合は、請求日から１４日以内の範囲で定める。
これにより難い場合とは、スライド協議請求後、基準日について発注者と受注者とが協議している際に、新たに賃金水準の変更がなされた場合等である。
なお、この場合の基準日は、新たに賃金水準の変更がなされた日を基準日とする。
・ 残工期について
残工期については、基準日における契約工期の残工事期間を基本とするが、基準日までに変更契約を行っていない場合でも先行指示等により工期延期が明らかな場合には、その工期延期期間を考慮することができる。
1

３ スライド協議の請求
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。
・ スライド協議の請求について発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面（別紙様式１－１又は１－２）により行うこととする。
また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基準日から２ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。
なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、１回を基本とする。（複数回のインフレスライドの申請を制限するものではない。）
・ スライド額協議開始日について発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から７日以内に受注者に書面（別紙様式２）により通知する。
・ 実施フローについて
別紙「参考資料４」の「建設工事請負契約書第２６条第６項（インフレスライド）に伴う実施フロー」を参照すること。
４ 請負代金額の変更（１）賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額（以下「スライド額」という。）は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100 分の１に相当する金額を超える額とする。
（２）増額スライド額については、次式により行う。
Ｓ増＝［Ｐ２－Ｐ１－（Ｐ１×1/100）］
この式において、Ｓ増、Ｐ１及びＰ２は、それぞれ次の額を表すものとする。
Ｓ増：増額スライド額
Ｐ１：請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
Ｐ２：変動後（基準日）の賃金又は物価を基礎として算出したＰ１に相当する額（Ｐ＝Σ（α×Ｚ）、α：請負比率、Ｚ：官積算額）

2

（３）減額スライド額については、次式により行う。
Ｓ減＝［Ｐ２－Ｐ１＋（Ｐ１×1/100）］
この式において、Ｓ減、Ｐ１及びＰ２は、それぞれ次の額を表すものとする。
Ｓ減：減額スライド額
Ｐ１：請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
Ｐ２：変動後（基準日）の賃金又は物価を基礎として算出したＰ１に相当する額（Ｐ＝Σ（α×Ｚ）、α：請負比率、Ｚ：官積算額）（４）スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。

・ 受注者の負担割合
受注者の負担割合については、契約書第３０条の「不可抗力による損害」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「100 分の1」としている。
・ 基準日における特別調査又は見積価格採用単価について再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。
・ 複数回スライドを行う場合についてスライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も上記に基づき同様に実施するものとする。なお、その場合基準日における請負代金額には、それまでに実施したスライド額を含むものとする。
５ 残工事量の算定（１）基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して出来高確認を行うものとすること。
（２）基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量についても、基準日以降の残工事量についてはスライドの対象とすること。
（３）現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱うこと。
また、下記の材料等についても出来形数量として取り扱うことができるものとする。

3

・工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取り扱う。
・基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等（架設用クレーン、仮設鋼材など）も出来形の対象とできる。
・契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱う。
（４）数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。
（５）出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。
（６）受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額ス
ライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとする。

・ 出来形数量等の確認方法について
基準日における工事の出来形数量の確認については、上記５．残工事量の算定に基づき実施することを基本とする。
また、数量総括表に対応した出来形数量については、次式により求めることができることとする。（ただし、実施工程表は、基準日までに作成されたものとする。）
出来形数量＝基準日における設計数量×（基準日における実施済工程工期／実施工程工期）

本手引きに基づくスライド請求を複数回行う場合、２回目以降の基準日における出来形数量の確認方法は、１回目の基準日における確認方法と原則同じ方法によることとする。
・ 出来形数量等の確認時期について発注者は、請求日から１４日以内に出来高確認を行う。
６ 物価指数
発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。
ただし、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。なお、物価資料に掲載されていない材料は、原則個別の実取引価格（受4注者の購入価格）を実勢価格とするが、実取引価格については妥当性の確認をすること。
・積算に使用する単価について変動後の価格を算定する際に用いる材料単価等については、発注者が積算に使用している物価資料等の基準日における価格を基礎とする。
・基準日における特別調査又は見積価格採用単価について再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。
７ 全体スライド及び単品スライド条項の併用（１）契約書第２６条第１項から第４項までに規定する全体スライド条項に基づく請負代金額の変更を実施した後であっても、本通達によるスライドを請求することができる。
（２）本通達に基づき請負代金額の変更を実施した後であっても、契約書第２６条第５項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金額の変更を請求することができる。
・契約書第２６条第６項に規定するインフレスライド条項は、材料価格を含む物価や賃金等の変動に伴う価格水準全般の変動について対応するものであることから、単品スライド条項の適用となっている材料を含めて、まずインフレスライド条項によるスライド額を算定することが基本となる。その上で、インフレスライド条項との重複を防止するため、インフレスライド条項の対象とした数量については、変動前の単価をインフレスライド条項の適用日の単価として単品スライド条項のスライド額を算出することとなる。
・また、インフレスライド条項と単品スライド条項とをそれぞれ単独で考えれば、前者においては残工事費の１％、後者においては対象工事費の１％、それぞれで受注者の負担が生じることとなる。両スライドのルールをそのままそれぞれ適用した場合には、受注者にリスクを重複して負担させることになり、結果的にリスク負担が過大なものとなる。
・このような過大なリスク負担を回避するため、単品スライド条項のみが適用される期間においては当該期間の工事費の１％を受注者の負担とするが、インフレス5ライド条項と単品スライド条項が併用されている期間においては、インフレスライド条項の適用により受注者が負担する残工事費の１％をもって既に単品スライド条項に係るリスク負担がなされているとの考え方に基づき、単品スライド条項に係る１％分の負担を求めないこととした。
・さらに、単品スライド条項に係る対象工事費は基本的には最終的な全体工事費であり、インフレスライド条項と併用した場合の対象工事費はインフレスライド条項に係るスライド額を含む変更後の総価となる。

6

参考資料１

建設工事請負契約書 抜粋
契約書第２６条（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）
１ 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。）と変動後残工事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。）との差額のうち変動前残工事代金額の1000 分の15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じ全体スライドなければならない。
３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変単品
スライド動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なイ

インフレンフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となった

スライド

ときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
７ 前２項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

7

参考資料２

全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い

項目

全体スライド単品スライド

インフレスライド（ 契 約 書 第 26 条 第 １ 項（契約書第26条第５項）（契約書第26条第６項）

から第４項）

適用対象工事※本手引きの措置内容

工 期 が 12 ヶ 月 を 超 え る

すべての工事

すべての工事

工事

但し、残工期が2ヶ月以上

但し、残工期が2ヶ月以上

但し、残工期が2ヶ月以ある工事

ある工事

比較的緩やかな価格水特定の資材価格の急激な急激な価格水準の変動に準の変動に対応する措

変動に対応する措置

対応する措置請負契約締結の日から部分払いを行った出来高

本手引きに基づき、賃金

12 ヶ 月 経 過 後 の 残 工 事

部分を除く全ての資材（鋼水準又は物価水準の変更量に対する資材、労務単材類、燃料油類、アスファがなされた日以降の価、機械損料、諸経費等

ルト類、コンクリート類、 残工事量に対する資材、上ある工事（比較的大規模な長期工事）条項の趣旨

置対象その他主要資材）

労務単価、機械損料、諸経費等

残工事費の１．５％
請負額
変更の方法

対象工事費の１．０％（但

残工事費の１．０％（30し、全体スライド又はイ条「不可抗力による損害」

受注者

ンフレスライドと併用のに準拠し、建設業者の経の負担場合、全体スライド又は営上最小限度必要な利益

インフレスライド適用期まで損なわないよう定め間における負担はなし）

られた「１％」を採用）

可能（全体スライド又はなし（部分払いを行った可能インフレスライド適用

出来高部分を除いた工期再スラ後、12ヶ月経過後に適用内全ての資材を対象に、変イド可能）

更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必要がない）

国交省におけるこれまでの事例

ほぼ経年的にあり

平成20 年に運用通知

昭和49 年に運用通知

令和4年に運用の変更（第1次石油危機当時）

8参考資料３

建設工事請負契約書第２６条（スライド）模式図

9

参考資料４

建設工事請負契約書第２６条第６項（インフレスライド）に伴う実施フロー

期限等

手続き項目
請

求

様式

日

備考

別紙
様式 1-1、様式 1-2

・発注者又は受注者から請求

別紙
様式 2

・発注者から受注者に通知

別紙様式 3-1、様式 3-2

・受発注者で協議書取り交わし

7 日以内

スライド額協議開始日の通知
14 日以内基準日・出来高確認・残工事量算定・スライド額(案)算定スライド額協議開始
14 日以内2 ヶ月以上

スライド額確定

スライド変更契約

工期末＊）契約書で規定＊）本手引き又は本資料で規定

10

（別紙様式１－１）［受注者からの請求］
令和年月日（発注者宛）
様
住所
受注者
氏名
法人の場合は名称及び代表者の氏名

建設工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更について（請求）令和年

月日付けで契約締結した工事については、賃金水準又は物価水準の変動により、建設工事請負契約書第２６条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
１ 請負代金額￥２ 工

令和 年 月日から令和日まで

期年 月

３ 希望基準日

令和 年 月

４ 変更請求概算額￥

５ 概算残工事請負代金額￥日（概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来型部分に相応する請負代金額を控除した額）※ 今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

11

（別紙様式１－２）［発注者からの請求］
令和年月日（受注者宛）
様（発注者）

建設工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更について（請求）令和年月日付けで契約締結した工事については、賃金水準又は物価水準の変動により、建設工事請負契約書第２６条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
１ 請負代金額￥２ 工

令和 年 月日から令和日まで

期年 月

３ 希望基準日

令和 年 月

４ 変更請求概算額￥

５ 概算残工事請負代金額￥日（概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来型部分に相応する請負代金額を控除した額）※ 今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

12

（別紙様式２）
令和年

月日

受注者
様
発注者

建設工事請負契約書第２６条第８項に基づく協議の開始の日について（通知）令和年

月日付けで請求のあった標記については、建設工事請負契約書第２６条第８項の規定に基づきスライド額協議開始日を通知します。
記
１ 工事

名

２ スライド額協議開始日

工事
令和 年

月 日

(※スライド額協議開始日は、受注者の意見を聴いて、請求日から７日以内に受注者へ通知する)

13

（別紙様式３－１）
令和年

月日

受注者
様
発注者

建設工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更について（協議）令和

年

月日付けで請求のあった建設工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更について、同条第７項の規定に基づき下記のとおり協議します。
このスライド変更金額は今回請求のあった基準日時点での増減額であり、スライド額の確定については変更時に発注者受注者協議のうえ定めるものとします。
なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ返送願います。

記
１ 工事

名

２ スライド変更金額

工事(増) ￥

うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額

基 準日

￥

令和 年

月 日

（複数回スライドを行う場合は以下のように記載）①前回までスライド変更金額
基 準 日

（増）￥
令和 年

（税込み）
月 日

②今 回
スライド変更金額（増）￥

うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額

￥
基 準 日

令和 年 月 日

累 計スライド変更金額（増）￥

うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額￥14（税込み）

（別添）

承 諾 書

工事名

令和年

月

工事

日付けで協議のありました上記工事の建設工事請負契約書第２６条第６項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。
記１ スライド変更金額(増) ￥うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額基 準日￥令和 年月 日

令和○○年○○月○○日
受注者
住所
氏名

発注者
様

15

（別紙様式３－２）
令和年

月日

受注者
様
発注者

建設工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更について（協議）令和年

月日付けで請求のあった建設工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更について、同条第７項の規定に基づき下記のとおり協議します。
記
１ 工

事

名

工事

２ スライド変更適否

スライドの適用が認められない

３ 理

スライド額が対象工事費の１％を超えないため

由16スライド調書
工事名円（税抜き）請負代金額円（税込み）円（税抜き）

設

計書

金額円（税込み）

工

自

令和年

月日

至

令和年

月日

令和年

月日

期

基準

出額円（税抜き）額 ( P 1 )円（税抜き）

変 更 残 工 事 額 ( P 2 )円（税抜き）

残来日工高事（出来高額、残工事額（P1）、変更残工事額（P2）について、１円未満切捨て）

17※増額スライド用○○○○○工事に係る賃金又は物価変動に基づく請負代金額計算書

請負代金額

出来高額

Ｐ１

Ｐ２

（請負代金額、出来高額、残工事額（P1）、変更残工事額（P2）について、１円未満切捨て）

スライド額（Ｓ）＝ （ Ｐ２ － Ｐ１
＝ （－＝－＝（千円未満切捨て）） －） －

Ｐ１

××

１／１００
１／１００

（ 但し、Ｐ１＜Ｐ２ ）Ｐ１ ： 請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
Ｐ２ ： 変動後（基準日）の賃金又は物価を基礎として算出したＰ１に相当する額

スライド額（税込み）＝＝× 消費税及び地方消費税率18※減額スライド用○○○○○工事に係る賃金又は物価変動に基づく請負代金額計算書

請負代金額

出来高額

Ｐ１Ｐ２

（請負代金額、出来高額、残工事額（P1）、変更残工事額（P2）について、１円未満切捨て）

スライド額（Ｓ）＝ （ Ｐ２ － Ｐ１＝ （－＝＋＝（千円未満切捨て）） ＋） ＋

Ｐ１××

１／１００
１／１００

（ 但し、Ｐ１＞Ｐ２ ）Ｐ１ ： 請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
Ｐ２ ： 変動後（基準日）の賃金又は物価を基礎として算出したＰ１に相当する額スライド額（税込み）＝＝× 消費税及び地方消費税率

19