長与町立図書館整備計画検討委員会のあゆみ＜平成２４年度＞
回 開催日時１

7／ 6
10:00〜
11:40

主な協議

題

①委員委嘱状の交付②委員自己紹介③正副委員長の選出(正:二羽先生 副:小袋さん)④協 議 ・今後の委員会の進め方 ・その他

備考（事前検討・準備物 他)○テキスト購入｢図書館施設特論｣

２ 10／16
9:30〜
17:00

第１回 図書館視察研修の実施 (委員７名参加) ・福祉協議会バス利用①小城市民図書館(三日月館・小城館)の視察
・開放的な三日月館
静かでｼｯｸな小城館②施設・運営等に関する説明，質疑・応答

３ 11／30①図書館視察の報告(小城市民図書館)②委員アンケート集約の説明と意見交換③協議スケジュールに関する検討④｢作業部会｣設置について

13:30〜
15:30

４

2／ 8
13:30〜
16:20

・｢長与町にどんな図書館が欲しいのか｣・Ａ･Ｂ２部会を組織
Ａ：施設･設備 等
Ｂ：ｱﾝｹｰﾄ･ﾈｯﾄﾜｰｸ等①図書館に関する研修 (建設当時の取組，事前の準備，図書館像 等)
講師：相良 裕 氏（たらみ図書館副館長） 図書館３階 大ホール
・多良見町役場職員から図書館へ。
・様々な取組を企画し、市民に親しまれる図書館を創り上げる。
・｢基本計画｣の構想②「基本計画」の構想(原案)に関する検討③作業部会別の検討(代表者の決定，資料作成分担の確認 等)

５

3／26

13:30〜15:35①新図書館の基本理念・基本方針に関する検討②長与町・長与図書館の実態について③「魅力ある図書館の８つの要素」について④部会での重点的な検討・取組に関する検討
・アンケート調査・サービス計画
・ネットワーク構想 等⑤次年度の協議に関する確認・全体会(確認)→部会→全体会(報告･提案)の流れで

＜平成２５年度＞
回 開催日時

６協議

題

Ａ部会①

5／22

①委員委嘱状の交付（継続・新規１名）②年度末の意見・要望等の集約について③コンパクトシティ構想推進委員会に向けて④「基本計画」、部会の課題の修正⑤部会別協議・新図書館の施設設備について・アンケート調査について

備考（事前検討・準備物 他)

・新図書館の施設・設備について・代表委員の選出
・原案の簡略化

6／13
14:00〜

Ｂ部会①・アンケートの項目、実施方法等について ・平戸・岩国市アンケートを参考に・図書館ネットワークについて

6／18
13:30〜

Ａ部会②

・新図書館の施設・設備について

6／28①コンパクトシティ構想推進委員会からの報告②各作業部会からの報告・提案
Ａ：新図書館の施設・設備について
Ｂ：町民アンケートの実施について③協 議④各作業部会ごとの確認・打合せ⑤全体への連絡、事務局連絡14:00〜
16:10

８

な

5／16

13:30〜
16:05

７

主

7／10
14:00〜

Ｂ部会②

7／17
14:00〜

Ａ部会③

7／24①コンパクトシティ構想推進委員会からの報告②各作業部会からの報告・提案
・新図書館の施設・設備について・公民館図書室との連携について
・町民アンケートの実施状況について・図書館ネットワーク網について
・学校支援ネットワークについて③協 議④各作業部会ごとの確認・打合せ⑤全体への連絡、事務局連絡14:00〜
16:25

・他県図書館の基本計
画を参考に・アンケートの実施状況について・図書館ネットワーク網について
・学校支援ネットワークについて

・福岡県小郡市立図書館の資料を参考に

・新図書館の施設・設備について・公民館図書室との連携について

・他図書館の基本計画や設置状況を参考に

Ａ部会より

Ｂ部会より

９

8／23

9:00〜
18:00

9／11

第２回 図書館視察研修の実施 (委員９名参加)①福岡県小郡市立図書館の視察②施設・運営等に関する説明，質疑・応答
・ブックスタート事業について
・学校図書館の支援について他③佐賀県武雄市立図書館の視察
Ｂ部会③

・町民アンケート集計状況について・図書館関係団体向けアンケートについて
・福岡県小郡市立図書・学校支援ネットワークについて館視察を参考に

Ａ部会④

・新図書館の施設・設備について・設計者の選定方法について

14:00〜

9／19
14:00〜
10 10／ 8

14:00〜
16:30

11／ 7

①コンパクトシティ構想推進委員会からの報告②第２回図書館視察(８月小郡図書館)の報告③各作業部会からの報告・提案・設計者の選定について(ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ方式)
・｢ほほえみ号｣の巡回について・ゾーニングについて・アンケート調査の集計結果について
・団体向けアンケート調査について④協 議⑤各作業部会ごとの確認・打合せ⑥全体への連絡、事務局連絡Ａ部会⑤

・｢基本計画書｣の構成について・蔵書の構成比率について・ゾーニングについて

Ｂ部会④

・｢基本計画書｣の構成について
・｢基本計画書｣の原稿の検討

14:00〜
11／13
14:00〜
11 11／29

13:30〜
17:00

12／13
9:30〜

団体アンケート
・学校図書校務員
・社会教育委員
・郷土誌友の会
・文化協会
・社会福祉協議会
・産業･商業関係 他①講演会「図書館づくりは 町づくり」
講 師：才津原 哲弘 氏
・千葉県、福岡県の図書館勤務を経て滋賀県旧能登川図書館長に就任。住民から｢町の誇り｣と称される図書館づくりを実現。
・平戸市立総合情報センター（仮称）の基本計画策定委員会委員長としても活躍。
②参加者からの質疑応答③長与町立図書館整備計画検討委員会

水道局３階会議室代表者会

委員長とＡ･Ｂ作業部会の代表等で

・｢基本計画書｣の構成の見直し
・｢基本計画書｣の内容・原稿の検討

12 １／22

14:00〜

13

2／18
14:00〜

14

3／24
14:00〜①(拡大委員会)
図書館職員・図書館協議会との合同委員会
・「基本計画書」(案)に関する質疑・協議②長与町立図書館整備計画検討委員会
・拡大委員会の協議に関する確認
・次回委員会の日程等の検討

各参加者には、12／27に協議関係資料を送付①｢基本計画書｣修正版Ａ①(はじめに〜第２章)の提示
修正部分の確認と検討②拡大委員会の協議に関する確認③今後の計画(含次回委員会の日程)の検討

脚注､｢ﾌﾞｯｸｽﾀｰﾄ事業｣等①郷土資料に関する研修②｢基本計画書｣修正版B①､Ａ②(第３〜５章)の提示
修正部分の確認と数値目標の検討③来年度のスケジュールの検討

講師：山下 繁 委員
図書館３階 大ホールで実施

サービス網･ネットワーク網等

次回に郷土資料の研修＜平成２６年度＞
回 開催日時15

5／22
14:00〜
16:45

主な協議

題

備

①委員委嘱状の交付②新規委員等自己紹介③協 議・｢基本計画書｣後半の数値目標に関する検討
・「資料編」の検討
・その他

16

6／19
14:00〜①「基本計画書」最終稿(案)の検討②「資料編」の確認・検討
③その他

17

7／17
17:00〜①「長与町立図書館整備基本計画書」の答申②今後の予定について
③その他

18

8／19

①「長与町立図書館整備基本計画書」に関して・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾘｰﾀﾞｰからの所感、質疑応答②｢新しい図書館を考える｣今後の連載について③基本計画ダイジェスト版の作成について④その他 資料提供(人口規模別の蔵書数・床面積の統計グラフ)

14:00〜

考（事前検討・準備物 他)

全体会：
部 会：

１８回
Ａ部会：５回
代表者会：１回

新図書館建設ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ﾁｰﾑ(基本構想)への引き継ぎ

Ｂ部会：４回
計

２８回