資料３

巴川流域における浸水被害軽減に向けた行動計画～平成 26 年台風 18 号による浸水被害を受けて～

平成 27 年７月
巴川流域総合治水対策協議会（静岡県・静岡市）
平成 27 年９月一部修正

巴川流域における浸水被害軽減に向けた行動計画－目 次－
1. はじめに .................................................................................................. 2
2. これまでの水害対策 .......................................................................... 4
2.1 昭和 49 年七夕豪雨 ..................................................................4
2.2 総合治水対策 ................................................................................5
2.3 流域水害対策計画 ......................................................................6
3. 平成 26 年 10 月台風 18 号による浸水被害 ...................... 7
3.1 被害の状況 .....................................................................................73.2 浸水の要因 .....................................................................................83.3 住民意見の紹介 ....................................................................... 104. 行動計画の策定 ............................................................................... 114.1 対策の提案 ................................................................................. 114.2 具体的な対策の検討（代表事例）................................. 124.2.1 巴川本川の水位低下対策 ......................................... 124.2.2 内水対策 ........................................................................... 154.2.3 流出抑制対策 ................................................................. 164.2.4 土砂流出対策 ................................................................. 17
4.2.5 浸水被害軽減対策 ....................................................... 19
4.3 行動計画 ...................................................................................... 20
4.4 今後の方針 ................................................................................. 2311. はじめにともえがわ

巴 川 は、静岡市の低平地を流れており、市街地を流れる都市河川でもあるため、豪⾬による浸⽔リスクが⾼く、河川改修だけでは流域の浸⽔被害をなくすことが⾮常に難しい河川です。

T.P.+7.00～8.00ｍ

図 1-1

巴川流域の東⻄⽅向の標⾼差と縦断勾配

図 1-2

巴川流域の⼟地利⽤の変遷
2そこで、県と静岡市が⼀体となって、河川改修や流域内での校庭貯留などを組み合わせた総合的な治⽔対策を進めてきました。段階的に整備
ねんちょうかかくりつを進めており、年 超 過 確 率 1/5 規模※の降⾬による洪⽔に対応した整備が完了し、現在は年超過確率 1/10 規模※の降⾬による洪⽔に対応した整備を実施しているところです。
※毎年、１年間にその規模を超える降⾬が発⽣する確率が 1/5（=20%）、1/10（=10%）

しかし、平成 26 年 10 ⽉に台⾵ 18 号が本県に来襲し、巴川流域では総⾬量で年超過確率 1/100 規模という、計画規模 1/10 をはるかに上回る豪⾬が発⽣し、床上・床下浸⽔等甚⼤な被害が発⽣しました。
この⼤きな浸⽔被害を受けて、県と静岡市は、現在実施している整備を着実に進めるとともに、台⾵ 18 号と同規模の豪⾬が発⽣した場合に少しでも浸⽔被害を軽減させるための取組とスケジュールを⽰した「⾏動計画」を策定しました。

図 1-3

⾏動計画のイメージ図
32. これまでの水害対策
2.1 昭和 49 年七夕豪雨
昭和 49 年７⽉７⽇に発⽣した七⼣豪⾬では、床上・床下浸⽔被害が 26,156 棟、浸⽔⾯積は 2,584ha（東京ドーム 4ha の 650 個分）、当時の⼀般資産等被害額では 213 億円と⾔われており、現在の⾦額価値にして約 1,000 億円にも上りました。

写真 2-1

昭和 49 年七⼣豪⾬による浸⽔被害の様⼦

昭和 49 年７月７日洪水

凡例
流
浸域
⽔界区域

市街化区域(昭和 55 年)

図 2-1

浸⽔実績図及び⾬量データ

4

2.2 総合治水対策
七⼣豪⾬をきっかけとして、昭和 55 年に県・旧静岡市・旧清⽔市におおやがわよる「巴川流域総合治⽔対策協議会」を⽴ち上げ、この中で、⼤⾕川放⽔路の開削や、巴川上流部への遊⽔地の建設、流域対策や⼟地利⽤規制をなどが盛り込まれた治⽔計画（流域整備計画）が昭和 57 年に策定され、総合的な治⽔対策に着⼿しました。

大谷川放水路大内遊水地
写真 2-2

⼤内遊⽔地(平成 20 年完成)
写真 2-3

図 2-2

⼤⾕川放⽔路(平成 11 年完成)

総合治⽔対策のイメージ図

5

2.3 流域水害対策計画
総合治水対策を進めて流域内の安全度が高まる一方、局地的な豪雨のあふないすい増加などにより、雨水が河川に流れ込む前に排水路等が溢れる「内水被害」が多く発生しており、内水対策の重要性も高くなってきました。

写真 2-4

平成 16 年 6 ⽉洪⽔における浸⽔状況

このような背景から、河川と下水道等が一体となった効果的な整備を強力に進めるため、特定都市河川浸水被害対策法に基づく「流域水害対策計画」を平成 22 年３月に策定しました。策定から約 20 年間での完了を目標に、河川整備、下水道整備や流域対策といった整備を進めています。

写真 2-5

⾬⽔きょ整備写真 2-66

⾬⽔貯留浸透施設

3. 平成 26 年 10 月台風 18 号による浸水被害
3.1 被害の状況
トラック諸島近海で発⽣した台⾵ 18 号は、平成 26 年 10 ⽉ 6 ⽇午前８時過ぎに浜松市付近に上陸し、県内中部や伊⾖の⼭間部を中⼼に猛烈な⾬を観測しました。特に、巴川流域では、流域平均の 24 時間最⼤⾬量が 362mm に達しました。

図 3-1

平成 26 年 10 ⽉ 5〜6 ⽇の 24 時間最⼤⾬量

この豪⾬により、浸⽔家屋 1,000 棟を超える甚⼤な浸⽔被害（うちあさばた

床上浸⽔ 400 棟以上）が発⽣し、特に⿇機地区と清⽔地区において⼤きな被害となりました。

写真 3-1台⾵ 18 号による浸⽔被害の様⼦
7

3.2 浸水の要因
浸⽔要因としては、⼤きく４つ考えられます。
要因①

計画の規模を大きく上回る降雨

流域平均の 24 時間最⼤⾬量 362mm は、年超過確率 1/100 規模以上であり、現在の計画規模である年超過確率 1/10 を⼤きく上回っています。
表 3-1

計画の⽬標と台⾵ 18 号による降⾬の⽐較

現在の計画（1/10）
平成 26 年台⾵ 18 号

要因②

1 時間

3 時間

24 時間

68.7mm135.9mm271.2mm59.7 mm148.0mm362.4mm(約 1/5)(約 1/14)(1/100 以上)

洪水ピーク時における洪水調整機能の限界

⻑く⾬が降り続いた後、終わり際に時間⾬量 40〜60mm の強い降⾬
こうほうしゅうちゅうがたが連続しました（後⽅ 集 中 型の降⾬）。これにより、巴川の⽔位がピークに達する前に、遊⽔地が満⽔となってしまい、洪⽔調整機能の限界を超えていました。

図 3-2（上）過去の降⾬との⽐較（右上）遊⽔地の役割（右下）⼤内遊⽔地の状況
8

要因③

標高が低い窪地地形
くぼ ち

浸⽔被害の発⽣した箇所の多くは、周辺に⽐べて標⾼の低い窪地地形であり、氾濫⽔が溜まりやすい地形特性です。

図 3-3
要因④

地盤⾼図と台⾵ 18 号浸⽔実績図

土砂の流出

降⾬により⼭地から流出した⼟砂等が⽔路を埋塞させ、ここから溢れた⽔が低平地へ流れ込んだことによって、市街地の浸⽔が拡⼤したと考えられます。

図 3-4

台⾵ 18 号における⼟砂堆積状況（清⽔地区）
9

3.3 住民意見の紹介
平成 26 年 10 ⽉台⾵ 18 号について、住⺠の⽅からの主な意⾒を紹介します。
＜ハード対策に関する意見＞－⿇機地区－•

定期的な維持管理をお願いする。

•

⼭林（砂防ダム）から河川まで複合的な検討と対策が必要である。

－清⽔地区－•

巴川堤防に設置された⽔抜パイプから巴川の⽔が逆流していた。

•

⼤内遊⽔地に⽔が⼊って満杯になるまで時間がかからなかった。

•

特定の⽔路や沢からというより道路側溝の能⼒不⾜と思われる。

•

ポンプ場建設を早く進めてほしい。

•

河床に⼟砂が堆積している。その分⽔位上昇したのではないか。

＜ソフト対策に関する意見＞•

学区で案内されても⾃分が該当するのかどうか全くわからなかった。⼦供のいない世帯や単⾝者のために、⼯夫してもらいたい。

•静岡市のホームページ上に、避難場所や、避難勧告が発令された範囲を町名で表す等の詳細な情報がとても少なくて困った。

•

台⾵ 19 号の際、避難勧告が防災メールで早く伝達されたことは良かった。

•道路冠⽔の情報が⼀切⼊らなかった。防災無線はよく聞こえないので、放送⾞等で情報を流すべき。

•

インターネットでリアルタイム画像を拝⾒したが、これらの情報をもっと住⺠に知らせるべき。

10

4. 行動計画の策定
4.1 対策の提案
県と静岡市で組織する総合治⽔対策協議会にて、台⾵ 18 号における浸⽔被害の要因と課題を踏まえ、考えられる対策を提案し、各対策について具体的な検討を⾏いました。

写真 4-1

第 10 回巴川流域総合治⽔対策協議会（平成 27 年 6 ⽉ 1 ⽇）

図 4-1

治⽔対策の提案11

4.2 具体的な対策の検討（代表事例）
4.2.1 巴川本川の水位低下対策○巴川本川の断面拡大[静岡県]巴川の断⾯拡⼤により巴川の⽔位を下げることが、背後地からの排⽔を容易にし、下⽔道整備と連携して内⽔被害を軽減するために有効な対策となります。

図 4-2

断⾯拡⼤による⽔位低下対策（イメージ）

現⾏計画（流域⽔害対策計画）に加えて、将来計画（河川整備基本⽅
針※）の河川断⾯を含む段階的な掘削を⾏った場合の整備効果について、３つのケースで試算しました。掘削する延⻑は河⼝から 9.6km の⼤⾕川放⽔路の分派点までとしました。
※概ね 20 年間の具体的な計画を⽰す流域⽔害対策計画に対して、河川整備基本⽅針は河川の将来像を⽰したもの。

図 4-3

試算ケースのイメージ図試算したところ、現⾏計画に加え、河床掘削を実施することにより、
台⾵ 18 号の降⾬に対して、清⽔地区における浸⽔域の軽減、床上浸⽔被害の軽減効果が確認できました。しかし、現在、流域⽔害対策計画
12

で位置付けられた対策がまだ完了していない状況にあり、新たに掘削を⾏うとしても、改修完了まで⻑期間を要します。また、河床掘削を検討するに当たり、既設護岸への影響や橋梁の補強等、様々な課題があり、対策には多額の費⽤がかかることが予想されます。

図 4-4
表 4-1No.
1234567891011121314151617181920212223242526

Case3 掘削による効果検証

巴川本川の橋梁（河⼝〜⼤⾕川放⽔路分派点）

距離標
橋梁名
路線名
0K226 巴川下水道水管橋
0K239 羽衣橋
（国）150号
0K993 港橋
（主）清水富士宮線（市）富士見橋通り1号線
1K321 富士見橋
1K462 八千代橋
（市）入江富士見線（市）万世町二丁目2号
1K598 萬世橋
（一）静岡草薙清水線
1K904 千歳橋
2K153 静岡鉄道橋
2K239 東海道本線橋（市）入江一丁目入江東三丁目線
2K271 大正橋
2K442 柳橋
（市）袖師村松線
2K454 水管橋
2K657 稚児橋
（主）清水富士宮線
3K086 巴川橋
（国）1号
3K388 巴川水管橋（市）東大曲町江尻台町歩行者専用道線
3K436 無名橋
3K873 渋川橋
（市）辻町北脇3号
3K814 東海道新幹線
5K036 能島橋
（市）押切吉川線
5K438 巴流大橋
5K588 第一掘込橋（市）吉川堀込3号
6K779 長崎橋
（市）長崎大内線
7K387 久保橋
（市）長崎鳥坂1号（一）平山草薙停車場線
8K500 巴川橋
8K999 中吉田線瀬名線大橋 （一）平山草薙停車場線
9K667 古庄大橋
（市）国吉田瀬名線

写真 4-2港橋

写真 4-3 静岡鉄道橋
今後は、短期間で効果が上がる区間の設定や、極⼒、既設の構造物への影響が出ない掘削⽅法や補強⽅法の検討、費⽤の算定を進めるなど、効果的、効率的な対策を検討していきます。
13

○麻機遊水地第２－１工区の整備推進[静岡県]現⾏計画（流域⽔害対策計画）では⿇機遊⽔地 2-1 ⼯区の４エリア（豊地、加藤島、⽴⽯、安東川）で 51ha の遊⽔地を整備することとしていますが、効果を早期に発揮させるために優先して整備する範囲について検討しました。

写真 4-4

図 4-5

⿇機遊⽔地

３エリア整備による効果検証

検討の結果、台⾵18号の降⾬に対し、3エリア（加藤島、⽴⽯、安東川）を整備することで、⿇機地区の床上浸⽔家屋は解消されることが分かりました。今後は、関係機関と事業調整を進め、整備の更なる推進に努め、概ね５年間で３エリアの整備完了を⽬指します。
14

4.2.2 内水対策
○下水道（雨水きょ）の整備[静岡市]
各地区の下⽔道の排⽔能⼒を上げるため、排⽔能⼒が不⾜している
⽔路の断⾯拡幅や排⽔先河川の計画⾼⽔位より低い⼟地の⾬⽔を強制的に河川へ排⽔するためのポンプ場整備を⾏っています。

写真 4-5巴川左岸⾬⽔ 4-5 号幹線（静岡市清⽔区押切地内）

これらの下⽔道整備は、年超過確率 1/7 規模の降⾬（67 ㎜/h）による浸⽔被害を解消するための整備として取り組んでいます。
静岡市では過去に度重なる浸⽔被害を受けた地区について、静岡市浸⽔対策推進プランを策定し、重点的に整備を進めており、巴川流域において優先度の⾼い区域については、流域⽔害対策計画にも位置づけています。
今回、台⾵ 18 号による浸⽔被害の検証を踏まえ、静岡市浸⽔対策推進プランの改定をおこない、平成 27 年度から 30 年度の第 3 期計画
期間の 4 年間に、事業費を集中投資し、浸⽔対策を推進していきます。

15

4.2.3 流出抑制対策○流域貯留浸透施設の整備[静岡県・静岡市]
⾬⽔を⼀時的に貯留することで河川への急激な流⼊を防ぐ流域貯留浸透施設の設置については、まず、現在の計画における設置予定箇所が、出来る限り早期に設置完了するよう取り組みます。
また、現在計画に位置付けられていない新たな候補地の選定や、既に整備が完了している施設の機能強化などについても検討していきます。
清水特別支援学校のグラウンド貯留（平成 26 年 10 月 6 日

台風 18 号通過後）

図 4-6

既定計画における貯留浸透施設設置個所

164.2.4 土砂流出対策○巴川本川及び⽀川・排⽔路等の維持浚渫[静岡県・静岡市]
堆積⼟砂の撤去等、⽇常の維持管理による河道断⾯の確保に努めます。また、堆積しやすい箇所や状況を把握するために、堆積深さを⽰す印を護岸に付けていきます。

図 4-7

図 4-8

県による⼟砂浚渫実施状況

静岡市による⼟砂浚渫実施状況

17○砂防事業の推進[静岡県]
巴川流域内にある⼟⽯流危険渓流３箇所（⼭ノ神川、⻑尾南沢、中⾕津⻄沢）について、砂防えん堤等の施設整備を進めています。また、清⽔⼤内地区において、⼟砂災害に強い砂防樹林帯（グリーンベルト）を育て守るため、NPO 法⼈『森と⽔辺を育てる会』と「砂防サポートプ
ログラム」の同意書を締結し、各種活動を実施しています。

図 4-9

砂防事業

平成 27 年度には、砂防堰堤１基完成させるとともに、２基の整備を推進します。

18

4.2.5 浸水被害軽減対策○洪水・内水ハザードマップの周知・啓発[静岡市]
上下⽔道フェアなどのイベントにおけるハザードマップの配布や活⽤法の説明、市のホームページを通じた公表等に加え、内⽔ハザードマップの活⽤⽅法について、新たに開設した市政出前講座により、地元住⺠への周知を図っていきます。

写真 4-6

出前講座の様⼦○自助による減災行動につながる情報提供のあり方の検討[静岡市]
災害時の情報伝達⼿段の多重化として、既存の同報無線、市⺠向け防災メール、市ホームページに加え、緊急情報防災ラジオの普及を促進するとともに、さらなる伝達⼿段の検討を⾏います。

写真 4-7

緊急情報防災ラジオ

19

写真 4-8同報無線

4.3 行動計画
各対策に関する検討を踏まえて、今後の取組とスケジュールを⽰した⾏動計画を策定しました。今後は、この⾏動計画に基づき、各対策を進めるとともに進捗管理を併せて⾏っていきます。
表 4-2

⾏動計画表

実施期間項⽬担当短期 中期 ⻑期 機関
H31１２３４洪⽔処理対策

ハード対策

５６７８９

巴川本川の流下断⾯拡⼤の検討
既存遊⽔地の機能強化の検討
⼤⾕川放⽔路の底張⼯

巴川本川の堤防の⾼さ確保

⿇機遊⽔地第２－１⼯区の整備推進

既設遊⽔地の維持管理

治⽔施設の維持管理

市管理河川の改修事業の推進

下⽔道（⾬⽔きょ）の整備

対今H40策後内の容⽅針・巴川本川の河床を護岸に影響のない範囲で掘削し、断⾯の拡⼤を図り、流下断⾯を確保する。

●

静岡県

●

静岡県 ・施設計画の検討と効果の検証を⾏い、関係機関と調

● ●

静岡県

・対策効果を⾒ながら、実施可能な掘削深を検討する。
・既設遊⽔地（⼤内遊⽔地）の洪⽔調節機能の強化整を図り、来年度中に実現性を判断する。

●

静岡県

・粗度を軽減し、放⽔路の流下能⼒を向上させる。
・地元調整をし、事業進捗を図る。
・巴川本川の堤防の⼀連区間の内、局所的に低い箇所を嵩上げし、洪⽔時の弱点を解消する。
・河⼝から⿇機遊⽔地付近まで現場確認をし、当該箇所を抽出する。

・巴川本川の⽔位を下げるため、⿇機遊⽔地第２－１⼯区（４エリア）の早期完成を⽬指すとともに、内３エリアの整備を概ね５年間で完了することを⽬
静岡県 指す。

● ●・流域⽔害対策計画に位置づけられた⿇機遊⽔地整備のさらなる推進に向け、関係機関と調整する。
・既設遊⽔地内の樹林化した箇所を伐採、掘削することで、貯⽔容量の確保・拡⼤を図る。

● ● ● 静岡県 ・現場調査を⾏い、伐採、掘削すべき樹林化した箇所を選定。

● ● ●
● ●

静岡県

・既存の治⽔施設（分流堰、逆流防⽌樋⾨）等の適正な維持管理を⾏う。
・出⽔時に備え、引き続き適正な維持管理を実施する。

静岡市

・巴川流域内の河川の改修を実施し、河川の流下能⼒の向上を図る。
・引き続き、事業の円滑な推進を図る。
・⾬⽔幹線（⾬⽔きょ）の設置とポンプ場の整備によって、下⽔道排⽔能⼒を上げる。

● ● ● 静岡市 ・引き続き、既定計画に基づき下⽔道（⾬⽔きょ）の整備を推進する。

20

実施期間

項

⽬担当
短期 中期 ⻑期 機関H31

既定計画に基づく
１

流域貯留浸透施設のH40

静岡県

● ●

流出抑制対策

３

１

ハード対策

２

新たな流域貯留浸透施設の整備

道路への⾬⽔浸透桝
等の設置の検討

巴川本川及び⽀川の維持浚渫
⼩河川や排⽔路等の堆積⼟砂の排除

策

後内の容

⽅

針

・流域内に貯留浸透施設を整備し、河川への流出量を抑制する。

静岡市 ・引き続き、既定計画に基づき貯留施設の整備を推進する。

整備

２

対

今

静岡県 ・整備済み施設等における貯留容量追加等の検討● ● ● 静岡市 ・更なる整備が可能な公共施設の選定●

静岡市● ● ● 静岡県

・道路の集⽔桝を利⽤した⾬⽔浸透施設を整備し、河川・下⽔道への流出量を抑制する。
・浸透効果が⾒込める箇所を選定し、流出量の抑制に向けた整備を進める。
・⼟砂堆積が著しい箇所の維持浚渫により河道断⾯の確保を⾏う。
・定期的な調査等により、適正な河道管理を⾏う。

● ● ● 静岡市 ・被災時には迅速に対応し早期の復旧をめざす。
【⼟⽯流対策施設の整備】

⼟砂流出対策・巴川流域内にある⼟⽯流危険渓流について、砂防えん堤等の施設整備を進めている。
・採択要件、優先度等により他渓流についても事業を実施する。

３

砂防事業の推進● ● ● 静岡県 【グリーンベルトにおける協働】

・清⽔⼤内地区において、⼟砂災害に強い砂防樹林帯（グリーンベルト）を育て守るため、NPO 法⼈と「砂防サポートプログラム」の同意書を締結し、各種活動を実施している。
・今後も取組を継続する。
森林整備による4

⼟砂流出防⽌機能の静岡県 ・⼟砂流出防⽌機能の向上が図られるよう森林の適正● ● ● 静岡市 な整備を推進する。

向上
住宅への⾬⽔浸透桝
流出抑制対策ソフト対策

１や⾬⽔貯留タンクの森林所有者

・引き続き、森林の適正な整備を推進する。

● ● ● 静岡市 ・市⺠へチラシ、広告等による周知を徹底する。

設置の促進

２

開発業者等への流出抑制指導の継続● ● ●・⾬⽔浸透阻害⾏為に対する適切な流出抑制指⽰
静岡市 ・施設の適正な維持管理及び指導・引き続き、開発業者等へ流出抑制指導を実施する。

21

実施期間

項⽬担当
短期 中期 ⻑期 機関
H31

巴川流域遊⽔機能保流出抑制対策３

全活動に対する⽀援

H40

● ● ●

４

発揮による遊⽔地域策

後

内の容

⽅針

・指定区域内で、盛⼟・かさ上げ等を実施せずに、その形状及び遊⽔機能を保全する者に報償⾦を⽀出
静岡市 する。の継続
農地の多⾯的機能の対

今・巴川流域総合治⽔対策事業の完了まで継続する。

● ● ● 静岡県 ・農地の多⾯的機能の発揮による遊⽔地域の保全を⾏う。の保全
・災害時に備えて、タイムラインを策定する。
・⺠間気象会社からの降⾬予測取得。
・今年度の試験試⾏の結果を踏まえ、来年度以降の運⽤を検討する。
１

⾏政機関における防災体制の強化

静岡県 ・静岡⼟⽊⇔静岡市間のネットワーク構築● ● ● 静岡市 ・県市共有システムの試験施⼯を⾏う。

・⽔位計・監視カメラ等観測機器の空⽩域へ機器を設置し、県市連携して情報連携・警戒避難体制を強化する。

ソフト対策

・空⽩域を考慮した設置個所の検討を⾏い、必要な機器を設置する。
⽔防法に基づく巴川
２

浸⽔想定区域図の⾒●静岡県

浸⽔被害軽減対策直し

３

４

洪⽔・内⽔ハザードマ
ップの周知・啓発

⾃主防災組織への⽀援による共助の強化

⾃助による減災⾏動
５につながる情報提供のあり⽅の検討

６

コンパクトシティーの推進

・公表済の浸⽔想定区域図について、対象洪⽔の変更による浸⽔区域の⾒直しを⾏う。
・国⼟交通省等の動向を踏まえ、対象洪⽔の検討及び浸⽔想定区域の⾒直しを⾏う。
・ハザードマップ配布、出前講座や市のＨＰおよび広報紙等を活⽤し、地元住⺠への周知を図る。

● ● ● 静岡市 ・イベントにおけるハザードマップの配布や活⽤⽅法の説明に加え、新たに開設した市政出前講座により地元住⺠への周知を図る。

・⾃主防災組織が購⼊する⼟嚢などに対し⽀援を⾏い共助の強化を図る。

● ● ● 静岡市 ・今後も共助⼒を⾼めるため、⾃主防災組織に対する⽀援事業を進める。特に、河川付近の⾃主防災組織に対しては、⼟嚢袋等の備えについて啓発を⾏う。

・⾬量や⽔位、過去の浸⽔実績等の情報を周知することで、減災⾏動を促す。また、県市連携の防災・治⽔出前講座や清掃活動等を実施する。

● ● ● 静岡市 ・引き続き、広く出前講座を開催していくが、河川付近の⾃治会などに対しては、⾵⽔害に対する備えなどを講座の中に盛り込んでいく。

・「⽴地適正化計画」による浸⽔リスクを考慮した都市（まち）づくりを検討する。

● ● ● 静岡市 ・H30 に「⽴地適正化計画」策定予定、H31 より運⽤予定。

22

4.4 今後の方針
以下の⽅針に基づき、⾏動計画の取組を実施していきます。
現在実施している、流域⽔害対策計画に基づく河川事業、下⽔道事業、流域対策を平成 40 年度までに着実に進めます。

＋[麻機地区]
・台風 18 号豪雨と同規模の豪雨に対して、流域水害対策計画の前倒しにより、概ね５年間で床上浸水の解消を目指します。
[清水地区]
・台風 18 号豪雨と同規模の豪雨に対して、平成 40 年度頃の床上浸水解消を目指し、巴川本川の断面拡大や大内遊水地の機能強化等の新たな河川事業について、構造や費用対効果等の概略検討を行い、実現の可能性を追求します。
[流域全体]・局所的な堆積土砂の排除など、早急に対応可能な対策は実施します。
・想定を超える局地豪雨に対する被害の最小化を目指して、タイムラインの策定・運用、ハザードマップの周知・啓発、住⺠への新たな情報提供など、地域防災力の向上を図ります。

＝
床上浸水被害の早期解消を目指します。

23