２．８(株)響建設

２．８．１

建築物の仕様一覧

事業名
響建設鴨部倉庫新築工事の建築実証実施者（担当者） 株式会社響建設
用途
倉庫（個人利用）
建設地
高知県高知市構造・工法
木造 CLT CELL UNIT工法
2建 階数
8.151
築 高さ（ｍ）
物 軒高（ｍ）
6.335の 敷地面積（㎡）
309.18
概 建築面積（㎡）149.24
要 延べ面積（㎡）270.59１階
149.24
階別面積
２階
121.35３階
ＣＬＴ採用部位
壁、床、屋根ＣＬＴ使用量（㎥）
加工前製品量42.595㎥、建築物使用量40.908㎥
寸法
90mm厚
ラミナ構成
3層3プライ
壁パネル
強度区分
S60A
Ｃ樹種
スギ
Ｌ
寸法
90mm厚
Ｔのラミナ構成
3層3プライ
床パネル
仕
強度区分
S60A
様樹種
スギ
寸法
90mm厚
ラミナ構成
3層3プライ
屋根パネル
強度区分
S60A
樹種
スギ
主な使用部位（CLT以外の構造材）
梁：鉄骨 母屋；スギ木
材 木材使用量（㎥） ※構造材、羽柄材、下地材、 14.785㎥
仕上材等とし、CLT以外とする

主な外部仕上仕上
主な内部仕上屋根
外壁

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(t=0.4)縦ﾊｾﾞ葺き
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(t=0.4) 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ(t=16)

開口部

アルミサッシ＋二層複層ガラス（中空層幅10mm）

延焼の恐れのある範囲の壁
間仕切り壁

構造用合板12.0+PB12.5＋木軸（GW24K50㎜）
CLT現し 構造用合板12.0

床

1F:ｺﾝｸﾘｰﾄ

天井
構造計算ルート
接合方法
最大スパン
構
造
問題点・課題とその解決策

防火上の地域区分
防耐 耐火建築物等の要件
火 本建築物の防耐火仕様
問題点・課題とその解決策

該当なし-

屋根（又は天井）

-

外壁-

床

倉庫用途であることから、用途上、必要としないために、遮音性については、課題から除外する。
基礎の精度とユニット製作精度の相違に対して、親子フィラーを１階用ユニット下部の鉄骨架台に設置することで、組立誤差を含めて吸収。１Ｆ、２Ｆユニットの接合部に対しても、Ｈ鋼鉄骨架台の製作・工作精度の規定により、標準化した上で、事前の検査要領を確立して、精度確保を図った。

建て方における課題と解決策

給排水・電気配線設置上の工夫

体
制

ユニット間、上下ユニット間の空間利用により、配管及び配線の取り回しを実施。

CLT CELL UNITの各構成部材に事前の塗膜防水処理を行い、組立・設置・輸送時の対応でも品質確保。（マニュアル化実施）
設計期間
2023年5月下旬～9月下旬（4カ月）
施工期間
2023年10月～令和5年12月（3ヵ月）
ＣＬＴ躯体施工期間2023年10月下旬～11月初旬（2週間）
竣工（予定）年月日
2024年1月20日
発注者㈱響建設
設計者（複数の場合はそれぞれ役割を記載） (有)開建築設計事務所
構造設計者（株）DNｰArchi
藤田慎之輔
施工者
㈱響建設
ＣＬＴ供給者
銘建工業（株）（「CLT CELL UNIT」：SAI GROUP HOLDINGS（株）開発品）
ラミナ供給者㈱高知おおとよ製材（高知県産杉）
劣化対策

工
程無-

温熱環境確保に関する課題と解決策

遮音性確保に関する課題と解決策

施
工

指定なし

建築物省エネ法の該当有無
温熱 主な断熱仕様（断熱材の種類・厚さ）

2F:合板12＋長尺ｼｰﾄ貼

CLT現し「ルート２」（「CLT CELL UNIT」は、ルート３開発品を転用）
架台とCLT：鋼板挿入ドリフトピン接合、CLT相互：蝶蟻接合、Cellユニット間：鉄骨梁接合
ユニット長辺：4.85ｍ、ユニット間離隔：5.75ｍ
CCUレギュラーユニットの中でも、１階用を土間型ユニット、２階用を標準型ユニットとして、柱壁幅700ｍｍとして、倉庫利用としての必要積載荷重に対しての耐力を確保した。１階の土間仕様に対応して、ユニット下部の鉄骨架台をＬ字柱壁の柱脚部（４隅）のみとして、基礎との緊結をアンカーボルト本数増加（１本／隅⇒３本／隅）にて脚元耐力を確保した。土間型ユニットの構成は、今後、店舗用をはじめとして、多用途対応を展開・適用可能とするものである。

２．８．２ 実証事業の概要
実証事業名：響建設鴨部倉庫新築工事の建築実証
建築主等／協議会運営者：（株）響建設１．実証した建築物の概要
用途倉庫（個人利用）

建設地

高知県高知市鴨部 1 丁目

構造・工法

CLT パネル工法 （ユニット工法）

階数

2

高さ（ｍ）

8.101

軒高（ｍ）

6.335

敷地面積（㎡）

309.18

建築面積（㎡）

149.24延べ面積（㎡）

270.59階別面積

１階

149.24２階

121.35３階
CLT 採用部位

壁、床、屋根CLT 使用量（m3）

加工前製品量 42.595m3、加工後建築物使用量 40.908m3

CLT を除く木材使用量（m3）95 m3CLT の仕様（部位）（寸法 / ラミナ構成 / 強度区分 / 樹種）

壁90mm 厚/3 層 3 プライ/S60A/スギ

床90mm 厚/3 層 3 プライ/S60A//スギ

屋根90mm 厚/3 層 3 プライ/S60A/スギ

設計期間2023 年 5 月下旬～9 月下旬（4 カ月）

施工期間

2023 年 10 月～令和 5 年 12 月（3 ヵ月）

CLT 躯体施工期間2023 年 10 月下旬～11 月初旬（2 週間）

竣工年月日

2024 年 1 月 20 日

２．実証事業の目的と設定した課題
目的；
今回採用した工法は、日本国内における人口減少と超高齢化社会を背景とした国産林の林業復興、建設業界の職人不足などの大きな課題に対して、SDGs を掲げた循環型資材のCLT を使用した「CLT CELL UNIT」を構造躯体としたユニット工法による CLT 建築の普及拡大と建設業態の変革を目指すものである。
本実証事業においての目的は、CLT CELL UNIT を用いた新しい工法を採用することにより、様々な用途へ適用可能な汎用性とコスト低減を実証するものである。
課題；「CLT CELL UNIT」工法による倉庫用途建築物に対する積載荷重の確保を検証する。

CLT CELL UNIT は規格・標準化されたユニット構造躯体であり、ユニット下部を鉄骨架台で構成している。倉庫用途として不可欠な天井高さ確保及び土間対応を可能とするべく、基礎立上り高さ等により、取合い調整・構造検討を行う。
３．協議会構成員（施工）響建設：代表取締役社長 丁野敏明、宮田直樹（協議会運営者）（設計）開建築設計事務所：一級建築士 開達也、(株)GATE 代表取締役 三池剛士
（構造設計）（株）DN-Ａｒｃｈｉ 藤田慎之輔（原木供給）高知県森林組合連合会：浜田 義寛（材料/ラミナ）高知おおとよ製材：遠藤 幸夫（材料/CLT 等）銘建工業株式会社：三嶋 幸三
４．課題解決の方法と実施工程
壁柱幅 700mm の耐力向上型ユニットを使用して、必要積載荷重に対する耐力を確保する。１Ｆを土間型対応ユニットとして、ユニット下部の鉄骨架台を柱壁の柱脚部のみ（四隅）とし、基礎との接合アンカー数増加により、脚元の耐力を確保する。土間型ユニットの構成は、多用途に展開・適用可能となる。
＜協議会の開催＞
2023 年 6 月 17 日：第 1 回開催、問題点洗い出し、着工前確認
7 月 7 日：第 2 回開催、ユニット組立確認
7 月 15 日：第 3 回開催、問題点洗い出し、着工前確認
7 月 22 日：第 4 回開催、ユニット組立確認
8 月 9 日：第 5 回開催、今後の工程、資材手配、納品予定状況等の確認
9 月 4 日：第 6 回開催、鉄骨工事打合せ
9 月 9 日：第 7 回開催、工程確認、加工図チェック
9 月 26 日：第 8 回開催、CCU 現場組立他打合せ
10 月 11 日：第 9 回開催、CCU 工場組立の見学及び検証
10 月 26 日：第 10 回開催、CCU 現場組立の見学及び検証
11 月 21 日：第 11 回開催、工事進捗状況確認、建て方状況確認、視察
11 月 25 日：第 12 回開催、構造見学会
12 月：第 12 回開催、実証事業等取りまとめ検討
12 月：第 13 回開催、実証事業等取りまとめ検討＜設計＞
2023 年 4 月 22 日：第 1 回開催、ユニットの組み立て場所について
5 月 20 日：第 2 回開催、意匠設計打合せ（1 回目）
5 月 30 日：第 3 回開催、意匠設計打合せ（2 回目）
7 月 13 日：確認申請提出
9 月 25 日；確認申請受理＜施工＞

2023 年 9 月～10 月：着工、基礎工事、CCU 工場組立工事
10 月：CCU 現場組立工事
11 月：内外装工事
12 月：内外装工事・外構・設備工事
５．得られた実証データ等の詳細(1)「CLT CELL UNIT」の単位ユニットを組み合わせた「CLT CELL UNIT」（＝CCU）工法で、建築構造体を構成する。⇒CCU は、柱壁 W700、S60-3-3（t90mm）で構成した構造体ユニットを 1 階部６台使用。ユニット間の離隔距離＝5,750mm で連続配置している。2層階についても、同様のユニット６台をﾎﾞﾙﾄ接合により連層し、構造躯体の建築実証した。

2F 部

1F 部
CCU 規格型ラインナップ

袖壁 700 幅 t90mm

袖壁 500 幅 t90mm

CCU500 系(平屋型)
Size W2150×L4850×H2630

袖壁 820 幅 t120mm

CCU700 系(2 階建型)

CCU 高耐力型(3 階建型)

W2150×L4850×H2630

W2150×L5850×H2850(2)自家用倉庫用途として、積載荷重：2F＝2,900Ｎ／㎡、CCU 仕様（柱壁 W700、S60-33（t90mm)では、現仕様にて積載荷重に対する必要耐力を有することが実証された。倉庫業を営む倉庫用途で必要とする積載荷重＝3,900Ｎ／㎡の場合、荷重負荷される「CCU 長辺方向の柱壁、垂れ壁の蝶蟻接合部」の負担軽減の為、① CCU 上部に鉄骨梁をまわす➁ 接合部に平金物プレートを追加等の改良を行うことにより計画する。

Unit 上部に鉄骨

蝶蟻加工なし 金物固定

(3)CCU ユニット高さ：H2730mm（含、H100 鋼）に基礎立上り：ｈ800ｍｍ の土間対応仕様として、運搬車輛（トラック等）の乗入れ搬入や積み下ろし作業を可能とする。CH3,500を実証した。CCU ユニットの鉄骨架台をＬ字柱壁部位（４隅角部）のみとして分離（分割）することで、倉庫内利用のフレキシビリティを確保しての実証とした。

800

CCU 固定運送時のみ鉄骨あ現場にて点線部取外し

2855▲天井 CH3655▼基礎天 H800▼FL

６．本実証により得られた成果・本事業で CCU の組み立てを香川県三豊市(株)喜田建材により行い、四国における CCU 普及拡大を目指す起点となった。3unit/日の組立実証、 12unit を計 7 日にて終了。
・ユニット工法の利点を生かし、倉庫 CCU 建方、鉄骨梁架及び CLT 大版の設置を計 2 日にて終了した。
・倉庫用途のため、躯体現しのスケルトン建築で、構造計算が成り立ち、商業店舗棟多用途への躯体展開が容易である。
・S 造では、全体的な重量が重くなるため基礎や地盤補強にコストがかかってしまうのに対して、今回のユニット構造はべた基礎を採用し、基礎鉄筋サイズ、基礎梁サイズを抑え大幅にコストを抑えた。また、
CLT 使用最小限での CCU 構造により木工事コストを抑えた。
７．建築物の平面図・立面図・写真等

1.CLT 建築の普及拡大と規格化 “CLT CELL UNIT”

150150①②③④⑤⑥150

150⑦⑧⑩⑪⑨⑫2.CCU 建築の様々な用途への適用可能な汎用性

3.CCU 建築による様々な用途への汎用性
CCU 土間型建築及び天井高の自由性①

CCU 土間型建築及び天井高の自由性②