様式2

都市再生整備計画 事後評価シート
古河駅西口地区

平成24年３月
茨城県古河市様式２－１ 評価結果のまとめ
都道府県名

茨城県

市町村名

古河市

地区名

交付期間

平成19年度～平成23年度

事後評価実施時期

平成23年度

交付対象事業費

古河駅西口地区
2,602百万円

面積

国費率

250ha

0.4

事業名
当初計画に位置づけ、実施した事業

１）事業の実施状況

当初計画から削除した事業

道路（県道東野田古河線、中横通り６号線、まくらがの里散歩道）、地域生活基盤施設（指定文化財等説明板設置、市内標識板設置、古河城跡地整備、古河城跡地情報板設置、歴史・展望広場整備）

基幹事業 高次都市施設（（仮称）古河市地域交流センター整備）、既存建造物活用事業（出城界隈ミュージアムタウン環境整備、奥原晴湖画室の移築）

地域創造支援事業（旧焼却場解体、スタンプポスト再設置、まちなか再生市民広場整備基本計画策定、古河文学館駐車場購入、出城界隈お休み処整備）提案事業 まちづくり活動推進事業（散策路等沿道飲食店連携・活性化支援、ガイドマップ作成）
事業名
基幹事業 地域生活基盤施設（ポケットパーク整備）
－提案事業

当 初

平成19年度～23年度

変 更－

指 標

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響
事業の削除により目標達成に影響を与えるが、目標及び指標は据え置く－道路（よこまち柳通り道路改良）
基幹事業 地域生活基盤施設（中央町広場整備）
新たに追加した事業
地域創造支援事業（出城界隈プロデュース事業）
提案事業 まちづくり活動推進事業（まちづくり支援、ＰＲ映像製作）

交付期間の変更

削除/追加の理由

事業内容の精査により当初計画から削除－

地区利用者の利便性の向上を図るため追加

事業の追加により、目標の達成にプラスの影響はあるが、目標及び指標は据え置く

地区及び古河市のＰＲ、核的施設の周辺環境の向上を図るため追事業の追加により、目標の達成にプラスの影響はあるが、目標及び指標は据え置く
加

交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響
従前値
基準年度

単位

目標値
目標年度

－数
モニタリング

値
評価値

目標
達成度

1年以内の達成見込みあり

指標1２）都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況

指標２

各施設の利用者数（来訪者数）

まちなか歩行者数人/年人/日

62,1361,838

H17H1975,000

2,200

H23H2378,582

1,67858,695

1,701

△
●あり●△なし

指標３

地域住民によるまちづくり組織数

H1957H231010フォローアップ
予定時期

各施設の利用者数の減少傾向が続いているほか、先般の震災などの影響もあり、当初の目標値を下回っている。その一方で当該施設以外である鷹見泉石記念館や永井路子旧宅などでの利用者が増えてきていることは評価できる。
説明板や標識板、情報板の設置や蔵を活用した環境整備が進められており、住民や利用者が歴史・文化に触れ合える環境づくりが進められている。

平成25年４月

出城界隈や鍛治町通りが現在、整備中となっているため、当初の目標値を下回っている。しかしながら整備の進捗に伴い、モニタリング調査時点の結果よりも増加していることは評価できるほか、着実に快適な歩行空間・環境として整備されつつある。

平成25年４月

街なかの人口減少や少子高齢化などに伴い、商店街などの賑わいが失われてきているなかで、街なかの活性化などに向けた観光や景観づくり、郷土史のほか、施設等の整備に係る検討会などの取り組みが地域住民のまちづくりへの意識の醸成につながり、地域住民によるおもてなしの環境づくりが着実に進んできている。

あり
組織数

○なし
あり
なし
あり
なし

指標４
指標５
指 標３）その他の数値指標（当初設定した数値目標以外の指標）による効果発現状況

なし

効果発現要因（総合所見）

従前値
基準年度

単位

目標値
目標年度

数
モニタリング値
評価値

目標
達成度

1年以内の達成見込み

効果発現要因（総合所見）

フォローアップ予定時期
平成24年４月

その他の数値指標1

七福神めぐり参加者数人

300

H18－

1,705

道路整備をはじめ、指定文化財等の説明板や市内標識板の設置、古河城跡地の整備、奥原晴湖画室の移築、出城界隈お休み処や環境整備などにより地域の持つ魅力が高まり、地域を巡るイベントなどの参加者数の増加につながってきている。

その他の数値指標２

古河朝市来場者数人

8,000

H21－13,000

道路整備や市内標識板の設置などにより利便性が高まってきているほか、イベントの開催による地域住民や来街者の交流やふれあいが広がり、地域の商業・観光の活性化にもつながってきている。

その他の数値指標３４）定性的な効果発現状況

指定文化財等の説明板の設置、古河城跡地や歴史・展望広場の整備、奥原晴湖画室の移築、出城界隈お休み処整備やミュージアムタウン環境整備により、まちなかの歴史・文化資源等を活用した歴史のあるまちとしての情報発信が図られた。また、道路整備などにより地域住民をはじめ、地区への来訪者が安全に安心して通行のできる歩行環境が整備され、地域の魅力の向上につながっている。
施設の利用者より「落ち着いた雰囲気である」「歴史的な資源として保存されていることがすばらしい」などといった古河の歴史・文化に対する意見なども寄せられている。

実施内容

５）実施過程の評価

モニタリング事業の実施状況等の確認

住民参加
プロセス

まちづくり活動団体等の把握

持続的なまちづくり体制の構築

ＴＭＯ組織との連携

実施状況
都市再生整備計画に記載し、実施できた
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった
都市再生整備計画に記載し、実施できた
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった
都市再生整備計画に記載し、実施できた
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

今後の対応方針等●

実施事業における事業の完了とともに、効果の発現に向けて努めていく。
継続して事業の効果の状況等について確認する。

●
団体の継続的な活動の促進など、団体活動への支援を行っていく。

●

ＴＭＯ組織との連携の強化を図っていくとともに、ＴＭＯ組織の強化に向けた各種事業への支援を行っていく。

様式２－２ 地区の概要
古河駅西口地区（茨城県古河市） 都市再生整備計画事業の成果概要
まちづくりの目標

風格ある歴史・文化と“人”が織りなす、交流・活力のまちづくり
目標１：古河の歴史・文化を学び、誇り、発信する、楽・学ミュージアムタウンの形成
目標２：歩ける、ふれあう、人が主役の安心・安全・快適歩行環境の形成
目標３：まちなか資源と人とのふれあいが育む、もてなしの商業・観光まちづくりの推進

目標を定量化する指標

従前値

目標値

評価値

各施設の利用者数（来訪者数）

単位：人/年

62,136

H1775,000

H2358,695

H23

まちなか歩行者数

単位：人/日1,838

H192,200

H231,701

H23

地域住民によるまちづくり組織数

単位：組織数

5H197

H2310H23

まちの課題の変化

・指定文化財等の説明板や古河城跡地情報板の設置、奥原晴湖画室の移築、古河城跡地や歴史・展望広場、出城界隈の整備など、地域の歴史的文化的な資源が活用されているほか、（仮称）古河市地域交流センターやガイドブッ
ク、ＰＲ映像づくりなどを通して地域情報が発信されているが、来街者や利用者などのニーズに対応した情報発信・提供のできるネットワーク化を図っていく必要がある。
・鍛治町通り線やよこまち柳通りなどの道路整備とともに、市内標識板の設置や出城界隈の環境整備により、だれもが安心して安全に歩行・通行できるまちなかの快適な歩行環境の向上が図られているが、街並みや景観の保全や活用に向けた取り組みを進めていく必要がある。
・ＴＭＯや市民団体などの自主的な活動、飲食店などと連携した取り組みを進めてきたが、まちづくり組織間の連携やネットワーク化を図っていく必要がある。

今後のまちづくりの方策（改善策を含む）■地域の歴史・文化資源を生かし、身近に学べる場や触れあえる機会を創造しながら、地域の誇りとなる資源としての魅力を高める。
■各施設などにおいて、様々な地域情報の収集・提供を進めていくとともに、住民や来街者の交流や憩いの場としての活用を図る。
■道路沿道における景観との調和や、利用者が安心して通行できる歩行空間・環境づくりを進める。
■地域住民の積極的な地域づくり活動を支援していくととも、団体間の連携やネットワーク化を強化する。