工事位置

金沢駅

敦賀駅

北陸新幹線、九頭竜川橋りょう他
工事区間：約1.50km

工事範囲

⾄ 芦原温泉

現場事務所

生コン工場③
鳴鹿大堰

九頭⻯橋りょう他
⼯事延⻑︓1495ｍ

アラレガコ

サクラマス

⾄ 福井

生コン工場①

生コン工場②

大阪方
工事終点

金沢方
工事起点

第4栗森BL

現場事務所

第2栗森Cbp1

第1栗森Ctp1

第1栗森BL工事起点

金沢方

工事終点 大阪方

九頭竜川橋りょう

A1橋台
P1橋脚
P2橋脚
P3橋脚

P4橋脚
P5橋脚

P6橋脚

A2橋台

Ｈ31.1月撮影

全国初、新幹線と自動車道併用の下部工一体構造であり、橋中央部に新幹線、両側に道路上下線が整備される。

全体工程表九頭竜川橋りょう施工ステップ図

ニューマチックケーソン工法ステップ図 （その１）ニューマチックケーソン工法ステップ図 （その２）九頭⻯川右岸側の施⼯（定点写真）

河川内は非出水期間（４期）で施工
着手前
1期；H27.10.16～H28.6.15
2期；H28.10.16～H29.6.15
3期；H29.10.16～H30.6.15
4期；H30.10.16～H31.6.15

河川内は非出水期間（４期）で施工
1期；H27.10.16～H28.6.15
2期；H28.10.16～H29.6.15
3期；H29.10.16～H30.6.15
4期；H30.10.16～H31.6.15

河川内は非出水期間（４期）で施工
1期；H27.10.16～H28.6.15
出水期間中の資機材は全て撤収
2期；H28.10.16～H29.6.15
3期；H29.10.16～H30.6.15
4期；H30.10.16～H31.6.15

河川内は非出水期間（４期）で施工
1期；H27.10.16～H28.6.15
2期；H28.10.16～H29.6.15
3期；H29.10.16～H30.6.15
4期；H30.10.16～H31.6.15

河川内は非出水期間（４期）で施工
1期；H27.10.16～H28.6.15
2期；H28.10.16～H29.6.15
3期；H29.10.16～H30.6.15
4期；H30.10.16～H31.6.15

河川内は非出水期間（４期）で施工
1期；H27.10.16～H28.6.15
2期；H28.10.16～H29.6.15
3期；H29.10.16～H30.6.15
4期；H30.10.16～H31.6.15

九頭⻯川左岸側の施⼯（定点写真）

河川内は非出水期間（４期）で施工
着手前
1期；H27.10.16～H28.6.15
2期；H28.10.16～H29.6.15
3期；H29.10.16～H30.6.15
4期；H30.10.16～H31.6.15

河川内は非出水期間（４期）で施工
1期；H27.10.16～H28.6.15
2期；H28.10.16～H29.6.15
3期；H29.10.16～H30.6.15
4期；H30.10.16～H31.6.15

河川内は非出水期間（４期）で施工
1期；H27.10.16～H28.6.15
2期；H28.10.16～H29.6.15
3期；H29.10.16～H30.6.15
4期；H30.10.16～H31.6.15

河川内は非出水期間（４期）で施工
1期；H27.10.16～H28.6.15
出水期間中の資機材は全て撤収
2期；H28.10.16～H29.6.15
3期；H29.10.16～H30.6.15
4期；H30.10.16～H31.6.15

河川内は非出水期間（４期）で施工
1期；H27.10.16～H28.6.15
2期；H28.10.16～H29.6.15
3期；H29.10.16～H30.6.15
4期；H30.10.16～H31.6.15

河川内は非出水期間（４期）で施工
1期；H27.10.16～H28.6.15
2期；H28.10.16～H29.6.15
3期；H29.10.16～H30.6.15
4期；H30.10.16～H31.6.15

河川内は非出水期間（４期）で施工
1期；H27.10.16～H28.6.15
2期；H28.10.16～H29.6.15
3期；H29.10.16～H30.6.15
4期；H30.10.16～H31.6.15

九頭⻯川下流側より上流側を望む（定点写真）

河川内は非出水期間（４期）で施工
着手前
1期；H27.10.16～H28.6.15
2期；H28.10.16～H29.6.15
3期；H29.10.16～H30.6.15
4期；H30.10.16～H31.6.15

河川内は非出水期間（４期）で施工
1期；H27.10.16～H28.6.15
2期；H28.10.16～H29.6.15
3期；H29.10.16～H30.6.15
4期；H30.10.16～H31.6.15

河川内は非出水期間（４期）で施工
1期；H27.10.16～H28.6.15
2期；H28.10.16～H29.6.15
3期；H29.10.16～H30.6.15
4期；H30.10.16～H31.6.15

河川内は非出水期間（４期）で施工
1期；H27.10.16～H28.6.15
出水期間中の資機材は全て撤収
2期；H28.10.16～H29.6.15
3期；H29.10.16～H30.6.15
4期；H30.10.16～H31.6.15

河川内は非出水期間（４期）で施工
1期；H27.10.16～H28.6.15
2期；H28.10.16～H29.6.15
3期；H29.10.16～H30.6.15
4期；H30.10.16～H31.6.15

河川内は非出水期間（４期）で施工
1期；H27.10.16～H28.6.15
2期；H28.10.16～H29.6.15
3期；H29.10.16～H30.6.15
4期；H30.10.16～H31.6.15

上部⼯（第４期⾮出⽔期間）

Ｈ30.9月撮影

P6橋脚

P3橋脚
P2橋脚

P5橋脚
P4橋脚

P1橋脚
A1橋台

河川内は非出水期間（４期）で施工
1期；H27.10.16～H28.6.15
2期；H28.10.16～H29.6.15
3期；H29.10.16～H30.6.15
出水期間中の資機材は全て撤収
4期；H30.10.16～H31.6.15

24hライブ映像配信中

P6橋脚

Ｈ31.1月撮影

⾼⽔護岸

根固め⼯

P3橋脚
P2橋脚

P5橋脚
P4橋脚

P1橋脚

低⽔護岸
A1橋台

河川内は非出水期間（４期）で施工
1期；H27.10.16～H28.6.15
2期；H28.10.16～H29.6.15
3期；H29.10.16～H30.6.15
4期；H30.10.16～H31.6.15

P4を起点方から望む

河川内は非出水期間（４期）で施工
1期；H27.10.16～H28.6.15
2期；H28.10.16～H29.6.15
3期；H29.10.16～H30.6.15
4期；H30.10.16～H31.6.15

Ｈ31.2月撮影

Ｈ31.3月撮影

河川内は非出水期間（４期）で施工
1期；H27.10.16～H28.6.15
2期；H28.10.16～H29.6.15
3期；H29.10.16～H30.6.15
4期；H30.10.16～H31.6.15

河川内は非出水期間（４期）で施工
1期；H27.10.16～H28.6.15
2期；H28.10.16～H29.6.15
3期；H29.10.16～H30.6.15
4期；H30.10.16～H31.6.15

Ｈ31.3月撮影

護岸⼯

護岸工（左岸側下流から望む）

Ｈ30.3月撮影

低⽔護岸

⾼⽔護岸

低⽔護岸
根固め⼯

P2橋脚

P3橋脚

P4橋脚

P5橋脚

根固め⼯

Ｈ31.2月撮影

根固め工（真上から望む）
根固めブロック

Ｈ30.8月撮影

根固めブロック

⽔中施⼯状況

P3
根固めブロック九頭⻯川での環境対策
右岸仮桟橋⼯法（瀬替えを⾏わない）

河川環境定期モニタリング

九頭⻯川での環境対策（その２）
流⽊撤去