別紙5

完了地区の視点参考シート（事後評価シート）様式２－１ 評価結果のまとめ○○市中心地区

都道府県名

○○県

市町村名

○○市

地区名

交付期間

平成16年度～平成20年度

事後評価実施時期

平成２０年度

交付対象事業費

○○

面積

国費率

○○ha

0.4

事業名
当初計画に位置づけ、実施した事業

１）事業の実施状況

当初計画から削除した事業

市道道路改良事業（2路線）、公園（○○公園1箇所）、地域生活基盤施設（案内板、情報板）、高質空間形成施設（植栽・緑化施設、カラー舗装・石畳、照明施設、ストリートファニチャー・モニュメント）、高次都市施設（地域交基幹事業 流センター）

提案事業 観光Ｐ＆Ｒ社会実験、歩行者等優先空間整備、ファサード整備、地域文化交流拠点整備
事業名
基幹事業

削除/追加の理由○○町○○線軌道敷整備、地域生活基盤施設（○○人広場整備、○○広場整備、・関係者調整が当初予定よりも早く整い、計画期間内で実施可能と

万人500

14600

20-507△

指標２○○・路面電車・バス等の公共交通機関利用数万人

2,590

142,62220-2,707○

指標３

観光文化等の交流施設（○○温泉、○○城閣、○○記念博物館、○○庭園）の利
用者数万人

180

1421620-174△

本市の中心市街地における誘致企業の新規雇用数人

指 標３）その他の数値指標（当初設定した数値
目標以外の指標）による効果発現状況

４）定性的な効果発現状況

1年以内の達成見込み
あり
なし

●

あり
なし
あり
なし

14
従前値
基準年度

単位

2,00020

目標値
目標年度

-

△

1,097ありなし

数
モニタリング値
評価値

目標達成度※１●●

1年以内の達成見込み

効果発現要因（総合所見）

フォローアップ
予定時期

交流拠点や周辺整備等の完成により、観光入込み客数の減少は、H17年で下げ止まり、上昇傾向にある。

平成21年6月

交流拠点・周辺整備により、来街者に観光拠点を公共交通機関を利用して回遊する魅力が向上
し、利用が促進された。

平成21年6月

交流拠点や周辺整備等の完成により、各施設の利用者数の減少は、H17年で下げ止まり、上昇傾向にある。

平成21年6月

現時点では、目標数値に達していないが、誘致できた企業の新規雇用者数は着実に伸びている。

平成21年6月

効果発現要因（総合所見）

フォローアップ
予定時期

その他の数値指標1

外国人観光客数人

4661

14-

9,400

交流拠点や周辺整備等の完成により観光拠点の魅力が向上し、外国人観光客の来街機会を創出した

平成21年6月

その他の数値指標２

事業実施地区の地価上昇率
上段：地区内（下段：地区外）

％

-24.3
（-19.5）14-

1.8（-4.4）

生活の基盤となるインフラ環境が向上し、地区全域にわたり地価が上昇している。

平成22年4月

その他の数値指標３

主要観光施設周辺の歩行者数人

平日1,756
休日2,04915-

平日2,870
休日7,156

交流拠点や景観整備の完成により観光拠点の魅力と共に、商店街としての魅力が向上し市民・観光客の来街者数が促進された。

・○○委員会の取組みにより、NPOや市民団体のまちづくりへの意欲が向上し、地域資源を活用した団体の参加数が増えている。
・『○○』のまちづくりの取組みに関心をもつ市民が増え、住民参加型市場公募債の発行額が増えている。
・民間企業のまちづくりへの参加意欲が向上しており、商品販売額の一部を寄付したり、まちづくりPRにも協力している。
・民間団体のまちづくりへの参加意欲が向上しており、『○○』商品化を行い、まちづくりの後押しをしている。

実施内容

５）実施過程の評価

目標
達成度

観光入込み客数0

影響なし

完了地区の視点
まちなか企業立地支援：目標4を追加③（評価：check）
まちづくりの目標達成度合いが高いこと

指標1

指標４

影響なし

提案事業

新たに追加し 基幹事業 ○○駐車場整備、○○跡地進入路）、高質空間形成施設（○○周辺、道後41号線、 なったため追加○○83号線）た事業
・制度拡充に伴う、事業の追加
提案事業 『○○』記念館（仮称）建設、○○駅舎改築、まちなか企業立地支援
平成16年度～20年度
交付期間の変更による事業、交付期間
当 初
指標、数値目標への影響の変更
変 更
従前値
目標値
数 値
指 標単位
基準年度
目標年度 モニタリング
評価値２）都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

・市道東西45号線道路改良事業、市道m○号線道路改良事業、地域生活基盤施設（○○号線 ・用地交渉の難航により施工困難となったため中止。
多目的広場）・地元負担等による整備内容に計画変更となり、併せて、整備時期
・高質空間形成施設（東西41号線外、南北120号線、○○71号線外、○○44号線外）が計画期間外となることから、計画から削除

モニタリングなし

住民参加プロセス

総合的まちづくり協議会の設立

持続的なまちづくり体制の構築○○委員会の設立完了地区の視点②（実施：do）
事業実施過程において、モニタリング、住民参加のプロセスが今後の対応方針等あり、持続的なまちづくり体制の構築がなされていること。

実施状況
都市再生整備計画に記載し、実施できた
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった
都市再生整備計画に記載し、実施できた
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった
都市再生整備計画に記載し、実施できた
都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった●
・今後も必要に応じ、地元意見を聞いて、道路・景観整備等を充実していく。

●
・まちづくり団体への支援事業を継続実施する。

様式２－２ 地区の概要○○市中心地区（○○県○○市） 都市再生整備計画事業の成果概要
目標を定量化する指標

まちづくりの目標『○○』の具現化により、都市観光の振興を図り、「市民生活の質の向上」と「地域経済・社会の活性化」を目指す

従前値

目標値

評価値

観光入込み客数

単位：万人

500 H 14600 H 20507

H19○○・路面電車・バス等の公共交通機関利用数

単位：万人

2,590 H 142,622 H 20

2,707

H19

観光文化等の交流施設（○○温泉、○○城閣、○単位：万人○記念博物館、○○庭園）の利用者数
本市の中心市街地における誘致企業の新規雇用
単位：人数

単位：180 H 14

216 H 20174

H190 H 14

2,000 H 20

1,097

H19HHH図面○関連事業

・交流拠点となる○○駅舎の完成、その周辺整備となる、○○通り（○○線）や○○周辺整備、埋もれていた地域資源の広場整備、更には、これらを回遊案内する、動線整備や案内板・情報板等の整備により、観光施設利用者数
まちの課題の変化 や観光入込み客数の減少は止まった。
・地域資源を利活用したまちおこし団体も誕生し、イベント開催や案内人養成等、市民自ら活動を行い始めている。

今後のまちづくりの方策（改善策を含む）

・主たる基盤整備（ハード整備）は、一定の効果が現れているので、今後は活用（ソフト）の問題となる。観光資源や地域固有の歴史・文化資源を利活用した市民のまちづくり団体が主体となって推進し、行政は、情報発信や団体間の連携等の側面支援を行うため、まちづくり団体への支援事業の継続実施や、回遊促進のための回遊パス等の各種ソフト事業を行う。
・○○ドラマを契機とした市全体の機運の盛り上げを行い、また、ドラマ放映終了後のリピーターを増やし、効果を維持させる事業展開を検討し、ドラマ効果の最大化、持続化を図る必要がある。
・商業・業務・観光・福祉施設等の都市基盤施設を活かし、商業振興へ繋げるまちの賑わい創出を図る必要がある。
完了地区の視点④（改善：act）
今後の方針における改善が実施されており、特徴的な取り組みがされていること。
まちの課題変化を的確に捉えている。ハード整備終了後のソフト事業に関して、市民主体で行い、行政はバックアップの役割分担がなされている等、改善策の記述がされている。

添付様式２－① 都市再生整備計画に記載した数値目標の達成状況
指 標
単位

指標１

指標２

指標３

指標４

データの計測手法と評価値の求め方（時期、場所、実施主体、対象、具体手法等）

平成20年6月末時点○○市観光産業振興課
・平成20年6月に公表予定であ万人 る「平成19年○○市観光客推定観光入込み客数表」を用い、平成19年1年間の○○市の観光入込み客数を把握する
平成20年6月末時点○○まちづくり担当部長付（都市再生整備計画事業主管課）
・平成20年6月末に公表予定で○○・路面電車・バス等の万人 ある「平成19年度○○鉄道の輸公共交通機関利用数送実績 鉄・軌道 バス運輸人員」を用い、平成19年度1年間の○○市の観光入込み客数を把握する
平成20年６月末時点○○市観光産業振興課
観光文化等の交流施設
・平成20年６月に公表予定であ（○○温泉、○○城閣、○万人 る「平成19年○○市観光客推定○記念博物館、○○庭表」を用い、平成19年1年間の○園）の利用者数○市の主要観光施設入場者数を把握する

本市の中心市街地における誘致企業の新規雇用数人

平成20年6月末時点○○市地域経済課
・平成20年６月に○○市が誘致した企業から報告を受ける計測
時点の雇用者数の累計である「新規雇用者数」を用い、事業実施年度からの○○市中心市街地の新規雇用者数を把握する（参考）※１
計画以前の値
従前値
（ア）
（イ）
基準
年度

目標値
（ウ）
基準
年度

数値（エ）

あり
モニタリング

540

2500

14

目標達成度※２

目標
年度

600

1年以内の達成見込みの有無－

モニタリング

－

事後評価

△－

モニタリング

－

2,707

事後評価

○－

モニタリング

－

事後評価

△－

モニタリング

－

1,097

事後評価

△－

確定

20なし

●
507

事後評価
見込み ●
モニタリング

3,544

22,590142,622－
確定

20

●

事後評価
見込み
モニタリング
221

2

18014216－
確定

20
事後評価

●
174

見込み ●
モニタリング

02

0

142,000－
確定

20
事後評価

●

見込み ●
モニタリング

指標５
事後評価

モニタリング
確定
見込み

事後評価

指 標

目標達成度○△×の理由（達成見込み「あり」とした場合、その理由も含む）

指標１

事後評価の時点では数値目標に至っていないが、毎年の調査結果をみると、着実に増加しており大きな効果はあった。しかし、わが国の長期化している景気低迷等や○○時期が当初予定のH18年から21年へ延期されたこと等の要因により、観光入込客数の予定していた伸びには達しないと判断した。

指標２

従前値の32万人増を目指したが、回遊型観光を促進させる交流拠点の整備や道路景観整備等が完了したことにより、117万人増の結果を得て期待以上の成果をあげることができた。

指標３

事後評価の時点では数値目標に至っていないが、毎年の調査結果をみると、着実に増加しており大きな効果はあった。しかし、わが国の長期化している景気低迷等や○○ドラマの放映時期が当初予定のH18年から21年へ延期されたこと等の要因により、観光入込客数の予定していた伸びには達しないと判断した。

指標４

事後評価の時点では数値目標に至っていないが、誘致した企業の目標年次のH22年度末で、目標数値に達する予定であるため、大きな効果があったと判断した。

指標５※ １ 計画以前の値 とは、都市再生整備計画の作成より以前（概ね 10 年程度前）の値のことをいう。
※ ２ 目標達成度の記入方法○ ：評価値が目標値を上回った場合△ ：評価値が目標値には達していないものの、近年の傾向よりは改善していると認められる場合
× ：評価値が目標値に達しておらず、かつ近年の傾向よりも改善がみられない場合

その他特記事項（指標計測上の問題点、課題等）

誘致した企業毎に、目標年次がそれぞれ違っており、評価時点の目標数値と乖離があった。

添付様式２－② その他の数値指標（当初設定した数値目標以外の指標）による効果発現の計測
指 標
単位その他の外国人観光客数
数値指標１

事業実施地区の地価上その他の 昇率
数値指標２ 上段：地区内人

平成20年6月末時点○○市観光産業振興課
・平成20年6月に公表予定である「平成19年○○市観光客推定表」を用い、平成19年1年間の○○市の外国人観光客数を把握する（参考）※１
計画以前の値従前値
（ア）
（イ）
基準
年度

数値（ウ）

モニタリング-4,661

本指標を取り上げる理由

基準
年度－－確定149,400

事後評価
見込み ●％

平成13年～16年の公示地価の上昇率（平成16年1月1日調査時点）
ただし、都市再生整備計画事業区域内と区域外で比較する○○まちづくり担当部長付（都市再生整備計画事業主管課）
・毎年3月末に国土交通省が公表している「地価公示」を用い、事業実施地区の地価上昇率を把握した。

-

-24.3
（-19.5）14人○○通り（市道○○線）整備前のH15年10月の歩行者数○○市総合交通課
・整備後のH19年2月計測の交通量調査を用い、主要観光施設の歩行者数を把握する。

-

平日1,756
休日2,049

15（下段：地区外）

その他の 主要観光施設周辺の歩数値指標３ 行者数

データの計測手法と評価値の求め方（時期、場所、実施主体、対象、具体手法等）○○ドラマの放映時期が当初予定のH18年から21年へ延期されたこと等により、マイナス影響はあるものの、交流施設整備や 目標1・3を補完して地区の観回遊動線整備の効果は確実に 光入込み客動向の回復を説あったと思われ、観光入込み客 明する。
数中の外国人観光客数の変化により地区の観光入込み客動向の回復を説明する。

・わが国の長期化している景気低迷等や○○ドラマの放映時期が当初予定のH18年から21年へ延期されたこと等の要因に目標1・3・4を補完して、地区の確定
より、マイナス影響はあるもの観光入込み客動向や観光施の、地区内の整備に伴う効果
設利用者動向、新規雇用動向
1.8は確実にあったと思われ、地区事後評価（-4.4） 内と地区外の地価上昇率の変 の回復を説明する。
化により、大目標の地域経済・見込み ●社会の活性化動向を説明する。
・○○ドラマの放映時期が当初予定のH18年から21年へ延期さ－
モニタリング－れたこと等により、マイナス影響はあるものの、交流施設整備や 目標3を補完して地区の観光回遊動線整備の効果は確実に 施設利用者動向の回復を説
確定 ●平日2,870 あったと思われ、観光施設周辺 明する。
事後評価
休日7,156 の歩行者数の変化により地区の施設利用者動向の回復を説見込み明する。
モニタリング※１ 計画以前の値 とは、都市再生整備計画の作成より以前（概ね10年程度前）の値のことをいう。

その他特記事項（指標計測上の問題点、課題等）－－

添付様式２－参考記述 定量的に表現できない定性的な効果発現状況
・○○委員会の取組みにより、NPOや市民団体のまちづくりへの意欲が向上し、地域資源を活用した団体の参加数が増えている。
・『○○のまちづくりの取組みに関心をもつ市民が増え、住民参加型市場公募債の発行額が増えている。
・民間企業のまちづくりへの参加意欲が向上しており、商品販売額の一部を寄付したり、まちづくりPRにも協力している。
・民間団体のまちづくりへの参加意欲が向上しており、『○○』商品化を行い、まちづくりの後押しをしている。

完了地区の視点③（評価：check）
まちづくりの目標達成度合いが高いこと
市民のまちづくりへの意欲が向上が見られる等、計画した事業により的確な効果をもたらしたことが記述されている。

（２） 実施過程の評価
・本様式は、都市再生整備計画への記載の有無に関わらず、実施した事実がある場合には必ず記載すること。

添付様式３－① モニタリングの実施状況
都市再生整備計画に記載した内容
又は、実際に実施した内容

実施状況

実施頻度・実施時期・実施結果

今後の対応方針等

予定どおり実施したなし

予定はなかったが実施した
予定したが実施できなかった(理由）
予定どおり実施した完了地区の視点
予定はなかったが実施した②（実施：do）

住民参加のプロセスとして、組織的にまちづくりを行ってい予定したが実施できなかったる。また、今後も地元住民の意見を聴取していく取り組み(理由）がなされる。

添付様式３－② 住民参加プロセスの実施状況
都市再生整備計画に記載した内容
又は、実際に実施した内容

実施状況

実施頻度・実施時期・実施結果

今後の対応方針等

予定どおり実施した
総合的まちづくり協議会の設立● 実施頻度：計12回
今後も必要に応じ、地元意見を聞いて、道実施時期：Ｈ16年度
予定はなかったが実施した
実施結果：地区内のまちづくりの方向性について合意形成を図り、道路整備 路・景観整備等を充実していく。
予定したが実施できなかったと景観整備および総合交通体系について地元調整が円滑に進んだ。
(理由）
予定どおり実施した
予定はなかったが実施した
予定したが実施できなかった(理由）

添付様式３－③ 持続的なまちづくり体制の構築状況
都市再生整備計画に記載した内容
又は、実際に実施した内容

構築状況

実施頻度・実施時期・実施結果
ⅰ．体制構築に向けた取組内容
ⅱ．まちづくり組織名：組織の概要

予定どおり実施した○○サポート委員会の設立● 『○○』○○の具現化のため、地域資 ○○サポート委員会
源の利活用に主体的に取組むＮＰＯ 実施頻度：51回
予定はなかったが実施したや市民団体の支援を学識経験者や民 実施期間：H15～20年度
予定したが実施できなかった間人で組織する実行委員会で行う。 支援団体数：延べ21団体(理由）

今後の対応方針等

予定どおり実施した
予定はなかったが実施した
予定したが実施できなかった(理由）

・まちづくり団体への支援事業を継続実施する。

（４） 今後のまちづくり方策の作成
添付様式５－① 今後のまちづくり方策にかかる検討体制
名称等

庁内推進会議検討メンバー

担当部署

関係部局主査級職員（○m部 ○○課（道路建設課） ○m部 ○○課 ○○まちづくりチーム ○○事務所 保健福祉部 生活衛生課 都市整備部 都市政策
第１回 平成○○年○月○日
課 公園緑地課 道路建設課 総合交通課
第２回 平成○○年○月○○日
都市開発課（建築指導課） 産業経済部 産業政策課 地域経済課 観光産業振興課（○○総合事務所） ○○事務所 教育委員会
文化財課○○まちづくりチーム（都市再生整備計画事業担当課）④（改善：act）
まちの達成された課題や今後のまちづくりに関して、地域住民参画が活発になった。まち交事業が終了しても継続的に活動している記述がある。

添付様式５－② まちの課題の変化
事業前の課題都市再生整備計画に記載
したまちの課題

実施時期達成されたこと（課題の改善状況）

事業によって発生した新たな課題

残された未解決の課題

・事業完了年度以降に延期された○○ドラマ効果の最大化、持続化が必要である。
交流拠点となる○○駅舎の完成、その周辺整備とな・都市観光の振興により増加傾向にある来街者を商業振興に繋従来の観光資源のみでなく、る、○○通り（市道○○線）や○○周辺整備、埋もれてい がるまちの賑わい創出が必要である。
地域に埋もれている歴史・文た地域資源の広場整備、更には、これらを回遊案内す化資源を掘起し、ネットワークる、動線整備や案内板・情報板等の整備により、観光施化し回遊性を向上した都市観
設利用者数や観光入込み客数の減少は止まった。
光の振興による地域の活性また、地域資源を利活用したまちおこし団体も誕生し、化、更には、中心市街地の活イベント開催や案内人養成等、市民自ら活動を行い始め性化ている。

ー

これを受けて、成果の持続にかかる今後のまちづくり方策を添付様式5-③A欄に記入します。

これを受けて、改善策にかかる今後のまちづくり方策を添付様式5-③B欄に記入します。

添付様式５－③ 今後のまちづくり方策
効果の持続を図る事項

A欄
効果を持続させるために行う方策

効果を持続させるための基本的な考え方想定される事業
・主たる基盤整備（ハード整備）は、一定の効果が現れているので、今後は活用（ソフト）の問題。
市民主体で観光資源や地域資源の魅力向上・まちづくり団体への支援事業を継続実施する。
・観光資源や地域固有の歴史・文化資源を利活用した市民のまちづくり団と回遊促進を図り、相乗効果を創出する
・回遊促進のための回遊パス等の各種ソフト事業。
体が主体となって推進し、行政は、情報発信や団体間の連携等の側面支援を行う。
完了地区の視点④（改善：act）
まちづくりにおいて、出来たものを更に磨く手段が記述してある。
（他には、まちづくりの波及効果があったものを記述してあるもの）

改善する事項B欄
改 善 策○○ドラマ効果の最大化、持続化

・未達成の目標を達成するた
商業振興へ繋げるまちの賑わい創出
めの改善策
・未解決の課題を解消するための改善策
・新たに発生した課題に対する改善策

フォローアップ又は次期計画等において実施する改善策を記入します。

改善策の基本的な考え方

完了地区の視点④（改善：act）
改善すべき考え方を具体的に記述してある。

想定される事業・○○ドラマを契機とした市全体の機運の盛り上げを行う。
・市外からの来街が見込めるイベント事業や東京や大阪等の・ドラマ放映終了後のリピーターを増やし、効果を維持させる事業展開を検都市圏への情報発信事業をドラマ放映後まで行う。
討する。
･商業・業務・観光・福祉施設等の都市基盤施設を活かし、新たな来街目的 ･行政主導の観光施設の魅力向上イベントの強化はもとより、を創出する。
民間主体の観光・商業施設の強化やイベントの強化を行う。

なるべく具体的に記入して下さい。

■様式５－③の記入にあたっては、下記の事項を再確認して、これらの検討結果を踏まえて記載して下さい。（チェック欄）● 交付金を活用するきっかけとなったまちづくりの課題（都市再生整備計画）を再確認した。
● 事業の実施過程の評価（添付様式３）を再確認した。
● 数値目標を達成した指標にかかる効果の持続・活用（添付様式４－②）を再確認した。
● 数値目標を達成できなかった指標にかかる改善の方針（添付様式４－③）を再確認した。
● 残された課題や新たな課題（添付様式５－②）を再確認した。

完了地区の視点④（改善：act）
まちづくり委員会等、住民意見をすくい、記述してある。

添付様式５－参考記述 今後のまちづくり方策に関するその他の意見
本市のまちづくり方策である、市全体を屋根のない博物館とする「『○○』○○構想」の○○周辺センターゾーンと○○サブ・センターゾーンについては、残された課題はあるものの、主たる基盤整備（ハード整備）は一定の効果が現れ、従来に比較するとまちづくりは大きく進展した。
次は、他の５つのサブセンターゾーンについて、まちづくりを進めていく必要があると思われる。

添付様式５－④ 目標を定量化する指標にかかるフォローアップ計画
・フォローアップの要否に関わらず、添付様式２－①、２－②に記載した全ての指標について記入して下さい。
・従前値、目標値、評価値、達成度、１年以内の達成見込みは添付様式２－①、２－②から転記して下さい。

指 標

従前値
単位

目標値

指標１

観光入込み客数 万人

500 H14600 H20

指標２○○・路面電車・バス等の公共交 万人
通機関利用数

2,590 H142,622 H20

指標３

指標４

観光文化等の交流施設（○○温泉、○○城閣、万人○○記念博物館、○○庭園）の利用者数
本市の中心市街地における誘致
企業の新規雇用数

1年以内の目標達成見込みの達成度
有無

評価値

年度

年度

確定
見込み

●

・評価値が「見込み」の全ての指標、目標達成度が△又は×の指標、１年以内の達成見込み「あり」の指標について、確定値を求めるためのフォローアップ計画を記入して下さい。

「平成20年度○○鉄道の輸送実績 鉄・ 「平成20年度○○鉄道
軌道 バス運輸人員」の結果を用い、平 の輸送実績 鉄・軌道
成20年度の○○鉄道の輸送実績 鉄・ バス運輸人員」の結果
軌道 バス運輸人員を確定値とする。 が公表され次第実施

平成21年6月「平成20年○○市観光客推定表」の結 平成20年○○市観光客
果を用い、平成20年度の観光文化等交 推定表の結果が公表さ
流施設の利用者数を確定値とする
れ次第実施

平成21年6月

平成21年6月に実施する「新規雇用者数」を計測し、平成20年度の○○市の新規雇用者数を確定値とする。

9,400

平成21年6月「平成20年○○市観光客推定表」の結 平成20年○○市観光客
果を用い、平成20年度の外国人観光客 推定表の結果が公表さ数を確定値とする
れ次第実施

1.8（-4.4）

平成22年4月「平成22年地価公示」を用い、平成20年
平成22年地価公示の結度の事業実施地区の地価を確定値とす果が公表され次第実施
る。

2,707

○

●

0 H14H

指標５

その他の外国人観光客数
数値指標１人4661 H

事業実施地区のその他の 地価上昇率
数値指標２ 上段：地区内（下段：地区外）％-24.3H（-19.5）

その他の 主要観光施設周数値指標３ 辺の歩行者数人

平日1,756
H
休日2,049

Hなし

●

△なし

確定

あり

見込みなし

確定
●

確定
見込み

●

確定

●

見込み

●

あり
1,097

見込み

●

△

●

2,000 H20
見込みなし

あり

確定

人ありなし

174
見込み

その他特記事項

平成21年6月△あり

216 H20

計測方法

平成21年6月

507

確定

180 H14

予定時期「平成20年○○市観光客推定表」の結 平成20年○○市観光客
果を用い、平成20年度の観光入込み客 推定表の結果が公表さ数を確定値とする
れ次第実施

確定
見込み

フォローアップ計画

平日2,870
休日7,156●---

添付様式６ 当該地区のまちづくり経験の次期計画や他地区への活かし方
・下表の点について、特筆すべき事項を記入します。
項目

要因分析

次期計画や他地区への活かし方

毎年データが算出できる指標を選定したことにより、交付期間中に完成した事業効果を確認する
ことができた。
外部要因もある程度想定し、指標を検討するこ完了地区の視点とが望ましい。
近年の国内観光動向が低迷していることやNHKスペシャルドラマの放映時期が当初予定のH18④（改善：act）
うまく年から21年へ延期されたことのような外部要因により、目標数値を達成する見通しとならなかっ今後の方針における改善が実施されており、特徴的な取いかなかった点
り組みがされていること。
た。
うまくいった点

数値目標
・成果の達成数値目標と目標・事業との整合性等

うまくいった点

うまくいかなかった点
うまくいった点

ＰＤＣＡによる事業・評価の進め方

事業整備後の利活用を市民が実施する等の事業管理が、しっかりしている。

うまくなし
いかなかった点
うまくいった点

住民参加・情報公開なし

・総合的まちづくり協議会を通じて、円滑な事業実施ができ、また、整備後の利活用を市民主体で住民参加はまちづくり事業を円滑にする上で有実施し、地域活性化策の一助を担っている。
効であるとともに、事業実施後の持続可能なまちづくり展開に重要である。
なし
なし

うまくなしいかなかった点
うまくいった点

なし

その他
うまくなし
いかなかった点

添付様式６－参考記述 今後、都市再生整備計画事業の活用予定、又は事後評価を予定している地区の名称（当該地区の次期計画も含む）

・今後、事後評価を予定する地区
本市においては、平成23年度に○○市南部地区において事後評価の実施予定。当該地区の事後評価の経験を踏まえて、円滑に事後評価を実施したい。