令和３年度
新規指定給水装置工事事業者説明会資料（抜粋）

給水装置工事の施工について（工事申し込みから検査合格まで）

目

次頁数

１．公益財団法人 仙台市水道サービス公社について・・・・・・・・・・・・・・１
２．水道局本庁舎１階フロア配置図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
３．水道サービス公社業務受付窓口配置図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２
４．給水装置工事の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
５．給水装置工事の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
６．戸番図閲覧システム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４
７．給水装置台帳の取得方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７
８．給水装置工事申込受付窓口（１）整理券について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８（２）協議及び複数物件の申請・しゅん工予約について・・・・・・・・・・・・９（３）申請時に必要となる主な書類について・・・・・・・・・・・・・・・・１０（４）給水装置工事承認申込書の記入について・・・・・・・・・・・・・・・１０（５）住所コード及び戸番図番号について・・・・・・・・・・・・・・・・・１１（６）設計図について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２（７）しゅん工届提出に必要となる主な書類について・・・・・・・・・・・・１３（８）工事写真について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３（９）社内検査について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４
９．給水装置工事しゅん工検査相談窓口（１）しゅん工資料提出から検査合格まで・・・・・・・・・・・・・・・・・１４（２）しゅん工検査合格証明書について・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５１０．各窓口の受付時間及び連絡先について・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５

１．公益財団法人 仙台市水道サービス公社について
設

立
昭和５４年１１月（業務開始 昭和５５年１月）

設立目的
上下水道の適正かつ円滑な利用の促進と適切な維持管理を行うために必要な事業を行い，上下水道事業の健全な運営と公衆衛生の向上に寄与することを目的としている。

事業（１）水道事業の普及啓発に関する事業（２）給水装置等に関する調査，情報の収集・提供等に関する事業（３）給排水設備等の技術水準の確保・向上及び適正な維持管理に関する事業（４）簡易専用水道の検査等に関する事業（５）地方公共団体等から委託を受けて行う上下水道に関する事業（６）その他目的を達成するために必要な事業

２．水道局本庁舎１階フロア配置図

水道局

水道局営業課

給水装置課

南料金センター水道サービス公社

正面玄関

1

３．水道サービス公社業務受付窓口配置図2

４．給水装置工事の内容

５．給水装置工事の流れ

お客様から給水装置工事の依頼を受けたときには，現地調査や書類等にて給水管の埋設状況等の調査を行う必要があります。⑥番窓口で施工に関する相談や，⑤番窓口にて交付を受けた給水装置台帳で既設の給水装置布設状況を確認することができます。調査に基づき施工を計画し，給水装置工事承認申込を行います。③番窓口で，受付・審査を行い，承認した場合に収受番号を発行します。指定工事事業者様は収受番号の発行を受け，初めて工事に着手することができます。
なお，収受番号発行時に，申込み内容に応じた諸手数料の納入手続きを④番窓口にて，行って頂きますので，申込みの際は，諸手数料の持参をお願いいたします。
また，給水装置工事において，配水管からの分水工事等で道路掘削工事が必要なときは，⑦番窓口に道路占用申請をして頂き，仙台市道路管理者へ許可申請を一括して行っております。道路管理者から許可書が交付されましたら，公社にて取り次ぎますので，お受け取り下さい。道路掘削工事にあたっては許可書が必要となりますので，ご注意ください。
3

給水装置工事が終わりましたら，③番窓口にしゅん工届を提出頂きます。受理ができましたら，概ね１週間後にしゅん工検査を行います。検査日につきましては，２営業日前に，公社検査員より指定工事事業者様へ電話にて，連絡を致します。しゅん工検査に合格しました
ら，⑧番窓口で水道メーターを交付しますので，指定工事事業者様は，これを現場に設置し，お客様に引き渡しとなります。
別紙① 給排水設備工事申請等フロー

６．戸番図閲覧システム
給水管埋設状況等の調査を行う際に，戸番図閲覧システムを利用することで，調査対象地周辺の道路内の配水管状況や，調査対象地にある給水装置の水道番号やメーター口径を調査することができます。
なお，宅地への取出し管の管種・口径は表示されておりませんので，ご注意ください。
【水道局本庁舎正面玄関より】【右手側】【システム配置状況】【戸番図閲覧システム端末機】

4

［検索方法］画面各部を軽くタッチしてください。
ここでは，例として水道局本庁舎（仙台市太白区南大野田２９番１号）を住所から検索しております。
①【住所から検索】をタッチ。

②【太白区】をタッチ。

③【み】をタッチ。

④【南大野田】をタッチ。

④【番】【号】を入力して，【図面表示】をタッチ。⑤画面が表示されます。

※【番】【号】入力の際は，【番】の数字をタッチしたのち，【－（ハイフン）】をタッチして，【号】の数字をタッチして下さい。

5

［検索画面の操作方法］

①

②

③

④
⑥

⑤

⑦

①矢印をタッチすると，その方向へ画面が移動します。
②ベース地形図を変更します。
１：通常の地形図
２：道路を詳細表示
３：１と２を重ねて表示※水道管の表示は変わりません。

③図面を拡大・縮小します。
④印刷（有料 １００円）⑤初期画面に戻ります。
⑥前画面に戻ります。
⑦現在画面の表示倍率です。
※基本的に，縮尺を１／５００で印刷していただくと，周辺施設の情報が得やすくなります。

6７．給水装置台帳の取得方法

給水装置台帳は個人情報となります。このため，申請に際しては，給水装置所有者本人以外の場合，所有者本人からの同意が必要となります。給水装置所有者の確認を行いますので，⑥番窓口で【給水装置台帳写し交付申請書】と【同意書（給水装置台帳写し交付申請書に所有者の署名・捺印が無い場合）】を提出し，水道局の所有者登録情報と照合したのち，合致すれば⑤番窓口で台帳を交付いたします。申請の際，使用する給水装置台帳写し交付申請書は⑤番窓口に設置しており，２枚綴りの申請書兼領収書の複写式となっておりますので，切り離さずに重ねて記入願います。同意書については，水道局ホームページからダウンロードできる【給水装置情報提供同意書】でも構いません。
また，台帳取得の際は，台帳を取得する方の本人確認も行いますので，身分証明書（保険証・社員証）をご持参ください。
なお，照合確認の際，担当者より【登記事項証明書】を求めることがありますので，併せてご持参ください。
これにつきましては，所有者変更はお客様（給水装置所有者）からの届け出にて，水道局の所有者登録情報を変更していることから，届け出がされないまま，売買や相続等で既に別の所有者に変更になっていて，不一致のため書類を差し戻すケースがあることから，スムー
ズな給水台帳取得のためにも，ご準備くださるようお願いいたします。
別紙② 給水装置台帳写し交付申請書
別紙③ 給水装置情報提供同意書

7８．給水装置工事申込受付窓口（１）整理券について窓口の混雑緩和，及び待ち時間を有効活用して頂くために，平成２９年１２月より行っております。

［整理券端末機の操作方法］①整理券を１枚お取り下さい。

②該当する用件をタッチし，【確定】をタッチしてください。

窓口担当者が整理券番号でお声掛けをいたしますので，番号が呼ばれましたら，③番窓口までお越しください。
なお，お声掛けしても窓口へお越しにならない場合は，次の番号でお待ちの方に繰り上げとなりますので，ご注意ください。

8

（２）協議物件及び複数物件の申請・しゅん工予約について窓口の混雑状況によらず計画的に手続きできるように，平成２９年１２月より行っております。

［予約時間枠］
８：４０～ ９：４０
９：４５～１０：４５
１３：００～１４：００［予約方法］
窓口，電話にて対応。

9（３）申請時に必要となる主な書類について①給水装置工事承認申込書（様式－１号）②給水装置工事申込調査表

別紙④ 給水装置工事承認申込書
別紙⑤ 給水装置工事申込調査表③建築確認済証④戸番図⑤給水装置工事設計図⑥位置図（住宅地図をコピーしたものを提出する際は，許諾にご注意ください）⑦給水装置台帳⑧その他調査資料（４）給水装置工事承認申込書の記入について事前に，申込書太枠内の各項目へ記入・捺印等をして頂きますが，その際に特に注意をして頂きたいところが，上図の箇所になります。
［赤囲み部分］申込者に捺印頂いてください。太枠外にある印については，枠内の誤記入訂正の際，訂正印扱いとなります。
［緑囲み部分］代表者印での押印をお願いします。
［紫囲み部分］主任技術者名・交付番号を記入し，印鑑の押し忘れにご注意ください。
［青囲み部分］住所コードと戸番図番号を確認のうえ，記入ください。

10

（５）住所コード及び戸番番号について［住所コード］③番窓口に設置しております【住所コード表】から，該当する給水装置場所の住所コードを検索し，ご記入ください。

11

［戸番図番号］③番窓口に設置しております【仙台市水道配管管理図】より，戸番図番号を調査してください。

（６）設計図について図面をお受け取りになりましたら，内容をご確認頂き，誤りや変更があった場合には，必ず③番窓口担当者へご連絡ください。

12

（７）しゅん工届提出に必要となる主な書類について①給水装置工事承認申込書（原本・複写）※原本については，④番窓口より貸し出しを受けてください。
②給水装置工事社内検査結果報告書③使用材料認証品確認書④給水装置工事設計図⑤しゅん工平面図⑥しゅん工立面図⑦工事写真⑧その他資料（８）工事写真について①工事写真は，カラー写真とし，大きさは８×１１cm 程度としてください。
②工事写真に使用する工事写真用看板は，指定条件に合致するものを使用してください。

給水装置工事施行要領Ｐ．８９③しゅん工立面図と撮影した施工写真に，合致するよう番号を記載してください。
・しゅん工立面図記入例

13

④撮影の際は，工事写真用看板の記載内容が見えるようにし，被写体の寸法，深度等が判断できるようにスライドロッド，又はリボンテープ等を使用してください。
（９）社内検査について

圧力ゲージ

外径 100mm・2MPa 標示(JISB7505)
給水装置工事施行要領Ｐ．８８

９．給水装置工事しゅん工検査相談窓口（１）しゅん工資料提出から検査合格まで
下図フローにあるように，しゅん工提出時に，資料不備や施工不備等があれば，その日の受理ができません。それにより，その後の日程に遅れが生じることが懸念されることから，施工状況確認の徹底など不備のないよう管理のほどよろしくお願いいたします。

14

（２）しゅん工検査合格証明書について検査合格から概ね一週間後には，しゅん工検査合格証明書を発行しておりますので，⑨番窓口にお越しください。発行後，受け取りにお越し頂けていない場合には，ご連絡することがあります。また，一般住宅物件については，しゅん工検査合格証明書にしゅん工図面が添付されておりますので，ご確認ください。
なお，以下の物件につきましては，交付対象外となりますので，ご注意ください。
・工事用水に係る写真検査・装置廃止工事の書類検査
・その他，管理者が必要ないと認めたもの

15