R３.５.18 第 33 回（令和３年度第１回）黒部市公共交通戦略推進協議会 協議資料

報告事項（４）

資料４

第２次黒部市地域公共交通網形成計画の進捗状況について
１．実施事業の進捗状況について
令和２年３月に策定した第２次黒部市地域公共交通網形成計画に位置付けられた 32 の事業について、基本方針ごとの進捗状況を整理しました。
令和２年度については、路線バスの見直しや交流施設の乗り入れは、着実に計画初年度で行うべき取組を実施できましたが、「利用促進」に関わる事業は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、縮小や見直しを行わざるを得ませんでした。

基本方針①

鉄道を軸とした公共交通網の維持

令和２年度は、記載の 12 の事業について、16 の取組に着手し、３つの取組は計画通り進捗しましたが、新型コロナウイルス感染拡大により、主に「利用促進」に関わる取組は、計画の進捗に影響が出ました。

基本方針

基本施策

番号R2年度

実施事業
4①鉄道を軸とした公 ①都市の骨格となる鉄道
共交通網の維持の持続的な運行

1 北陸新幹線と市内交通機関との連携【令和２年度の個別の取組（主なもの）】
・黒部宇奈月温泉駅乗降者数調査（市）・新幹線通勤・通学支援補助金（市）・みどりの券売機プラスの設置（事業者）
・新幹線への接続を考慮した路線バスの運行（事業者）

567891011R3年度
121234567891011R4年度
121234567891011R5年度
12123456789101112126789101112123

通勤・通学支援〇

市民の利用促進△
利便性の高いダイヤ
改正に向けた検討△

生地駅、黒部駅周辺のまちづくりと連携した利用促進策の検討

市民の利用促進3 富山地方鉄道本線のさらなる利便性向上【令和２年度の個別の取組（主なもの）】
・各種取組（くろワン等）を通じた利用促進（事業者、市民団体）
・通学実態に合わせたダイヤの検討（R3ダイヤに反映）（事業者）

4 新幹線市街地線の維持及び利便性向上【令和２年度の個別の取組（主なもの）】
・利用者動態調査の実施（公共交通戦略協議会）
・CATV番組、ホームページ、チラシ等による利用促進（公共交通戦略推進協議会）

利便性の高いダイヤ改正に向けた検討△△

利用ニーズの再検討〇
事業18と連携した見直しと改善（繰り返し）【令和２年度の個別の取組（主なもの）】
・CATV番組、ホームページ、チラシ等による利用促進（公共交通戦略推進協議会）：R２年度の実施事業

第三次
計画
ス
タート

市民の利用促進

市民の利用促進

5 新幹線生地線の維持及び利便性向上：計画後期に着手する事業5〇

利便性の高いダイヤ改正に向けた検討：計画早期に着手すべき事業

4

進捗状況

新幹線乗降調査の実施【令和２年度の個別の取組（主なもの）】
・各種取組を通じた利用促進（事業者）
・鉄道への接続を考慮した路線バスの運行（事業者）

：新規事業

3

市民の利用促進

2 あいの風とやま鉄道と市内交通機関との連携②路線バスの持続的な運行

R7年度

R6年度

△

事業18と連携した見直しと改善（繰り返し）-

進捗状況【〇：計画通り進捗しているもの、△：課題があり進捗に影響が出たもの、×：進捗がなかったもの、又は一定の水準から悪化したもの、】ー：計画実施時期が到来していないもの】-1-

R３.５.18 第 33 回（令和３年度第１回）黒部市公共交通戦略推進協議会 協議資料

基本方針

基本施策

番号

R2年度

実施事業
4

①鉄道を軸とした公 ②路線バスの持続的な運共交通網の維持行

6 生地循環線の維持及び利便性向上【令和２年度の個別の取組（主なもの）】
・「道の駅KOKOくろべ」への乗り入れに向けた検討（事業者、公共交通戦略推進協議会）
・CATV番組、ホームページ、チラシ等による利用促進（公共交通戦略推進協議会）

567891011R3年度
121234567891011

R4年度
121234567891011R5年度
121234567891011R7年度

R6年度
1212345678910111212進捗状況

3市民の利用促進△事業17と連携した運行ルートの見直し-

7 石田三日市線の維持及び利便性向上
事業18と連携した見直しと改善（繰り返し）【令和２年度の個別の取組（主なもの）】
・CATV番組、ホームページ、チラシ等による利用促進（公共交通戦略推進協議会）-

8 池尻線の維持及び利便性向上【令和２年度の個別の取組（主なもの）】
・CATV番組、ホームページ、チラシ等による利用促進（公共交通戦略推進協議会）

9 南北循環線の維持及び利便性向上【令和２年度の個別の取組（主なもの）】
・利用者動態調査の実施（公共交通戦略推進協議会）
・CATV番組、ホームページ、チラシ等による利用促進（公共交通戦略推進協議会）③コミュニティ交通の持続的な運行

10 愛本コミュニティタクシーの維持及び利便性向上△

市民の利用促進事業18と連携した見直しと改善（繰り返し）

第三次
計画
ス
タート

市民の利用促進（日中帯）
事業18と連携した見直しと改善（繰り返し）

市民の利用促進事業18と連携した見直しと改善（繰り返し）

11 デマンドタクシーの維持及び利便性向上【令和２年度の個別の取組（主なもの）】
・職員出前講座による制度の周知（市）④観光地を結ぶ交通網の維持

12 アルペンライナー（宇奈月温泉立山室堂線）の維持及び利便性向上：計画早期に着手すべき事業：計画後期に着手する事業：R２年度の実施事業△-

市民の利用促進

△

制度の周知

△

観光客へのＰＲ△

観光客の利用促進△
黒部宇奈月温泉駅からの宇奈月、立山方面へのアクセスの検討

：新規事業

△

利便性の向上（増便等）-

進捗状況【〇：計画通り進捗しているもの、△：課題があり進捗に影響が出たもの、×：進捗がなかったもの、又は一定の水準から悪化したもの、】ー：計画実施時期が到来していないもの】-2-R３.５.18 第 33 回（令和３年度第１回）黒部市公共交通戦略推進協議会 協議資料

基本方針②

公共交通網を支える潜在的需要の開拓

令和２年度は、記載の５つの事業について、14 の取組に着手し、これらのうち 13 の取組が計画通り進捗しています。特に「17 交流施設の整備に合わせたバス路線の見直し」については、生地循環線の道の駅「KOKO くろべ」への乗り入れについて、基本ルートを定めました。

基本方針

基本施策

番号4

②公共交通網を支える潜在的需要の開拓⑤公共交通の利用促進

13 情報提供や利用促進に向けた取組の充実【令和２年度の個別の取組（主なもの）】
・2020年度版公共交通マップの配布（公共交通戦略推進協議会）
・とやまロケーションシステムの周知（公共交通戦略推進協議会）
・コミュニティ通信等による情報提供（公共交通戦略推進協議会）
・CATV番組、ホームページ、チラシ等による利用促進（公共交通戦略推進協議会）
・CATVによる運行情報の提供（市）・通学実態に合わせたダイヤの検討（R3ダイヤに反映）（事業者）
・職員出前講座による情報提供（市）14 利用促進に向けた運賃設定と企画切符等の発行【令和２年度の個別の取組（主なもの）】
・くろワン切符、新幹線生地線１日乗車券の発行（市民団体、事業者）
・回数券、ＩＣカードの発行（事業者）

678910111212354678910111212345678910111212345678910111212345678910111212【令和２年度の個別の取組（主なもの）】
・広報、コミュニティ通信等を通じた制度周知（市、公共交通戦略推進協議会）
・黒部市運転免許自主返納支援事業を通じたフリーパスの交付（市）

公共交通マップの作成〇

ホームページ等を活用した利用促進〇とやまロケーションシステムの周知〇

転入者や沿線企業に対する情報提供〇

通勤や通学での公共交通利用の促進〇

乗車体験会や出前講座の開催〇

公共交通イベントの情報提供△運賃体系や類似区間の運賃の整理（事業18との連動）〇
運賃単価の平準化に向けた検討-

割引等の企画切符の販売〇

自治振興会や老人クラブへの周知
市内路線バスのフリーパス交付の推進
有料化の検討（利用実態の検証、料金体系及び管理体制の検討）

16 黒部宇奈月温泉駅駐車場の運用方法の検討
17 交流施設の整備に合わせたバス路線の見直し【令和２年度の個別の取組（主なもの）】
・道の駅「KOKOくろべ」への乗り入れ路線及びルートの検討（市、公共交通戦略推進協議会、事業者）
・（仮称）市民交流センターへの乗り入れに向けた基本的な考え方の整理（公共交通戦略推進協議会）

進捗
状況

3

広報等による市民への周知

15 運転免許自主返納と連携した利用促進⑥まちづくりと連動した交通環境の整備

5

R7
年度

R6年度

R5年度

R4年度

R3年度

R2年度

実施事業

（道の駅「KOKOくろべ」）

具体的な路線とルート及びダイヤの検討

第三次
計画ス
タート〇
〇
〇
〇

運輸局への許認可手続き-

新たなルート及びダイヤでの運行開始-

大型商業施設のオープン〇（(仮称)くろべ市民交流センター）-

具体的な路線とルート及びダイヤの検討：新規事業：計画早期に着手すべき事業：計画後期に着手する事業：R２年度の実施事業

運輸局への許認可手続き-

新たなルート及びダイヤでの運行開始-

進捗状況【〇：計画通り進捗しているもの、△：課題があり進捗に影響が出たもの、×：進捗がなかったもの、又は一定の水準から悪化したもの、】ー：計画実施時期が到来していないもの】-3-

R３.５.18 第 33 回（令和３年度第１回）黒部市公共交通戦略推進協議会 協議資料

基本方針③

公共交通網の持続に向けた運行体系の確立

記載の４つの事業のうち、令和２年度は２つの事業に着手しています。各取組の中では、「18 バス路線の定期的な見直し」について、収支状況の整理のほか、一部路線では、改善に向けた課題の整理を開始しています。「20 運転手確保の取組みへの支援」については、コミュニティ通信等を通じた広報活動は行っておりますが、コロナ禍により雇用環境が悪化しており、新たな課題となっています。

基本方針

基本施策

番号

R2年度

実施事業
4

③公共交通網の持続に向けた運行体系の確立⑦運行事業の効率化

18 バス路線等の定期的な見直し【令和２年度の個別の取組（主なもの）】
・路線バス動態調査の実施（公共交通戦略推進協議会）
・路線ごとの収支状況の整理（公共交通戦略推進協議会）
・一部路線における改善に向けた課題の整理（公共交通戦略推進協議会、事業者）

567891011

R3年度
121234567891011

R4年度
121234567891011

R5年度
12

利用者数と収支の状況把握

1234567891011R7年度

R6年度
12123456789101112123

利用者数と収支の状況把握〇

運行事業の評価

改善策の実施運行の継続
19 路線バスとスクールバス等との一体的な運行に向けた検討

公共交通以外の送迎バスの状況把握

一体的な運行に向けた課題の整理⑧公共交通の担い手の確保

20 運転手確保の取組みへの支援【令和２年度の個別の取組（主なもの）】
・コミュニティ通信における広報活動（公共交通戦略推進協議会）
・職員出前講座を通じた課題の周知（市）-△ホームページやニュースレターを通じた広報活動〇

事例の研究と課題の整理：R２年度の実施事業-

就職フェア等の取組の支援-（事業18との連動）：計画後期に着手する事業

第三次
計画
ス
タート△

可能性の検討：計画早期に着手すべき事業-

雇用・育成等に関する制度の周知

21 地域バス・タクシー導入可能性の検討

：新規事業

進捗状況

-

進捗状況【〇：計画通り進捗しているもの、△：課題があり進捗に影響が出たもの、×：進捗がなかったもの、又は一定の水準から悪化したもの、】ー：計画実施時期が到来していないもの】-4-R３.５.18 第 33 回（令和３年度第１回）黒部市公共交通戦略推進協議会 協議資料

基本方針④

公共交通網の持続に向けた運行体系の確立

令和２年度については、具体的な取組は実施していませんが、旅行商品化に向けた動きの情報収集に努めました。

基本方針

基本施策

R2年度

実施事業

番号

4

④新幹線効果の維持
・向上⑨新たな観光地へのアクセス環境の向上567891011

R3年度
121234567891011

R4年度
12

12345678910

11

R5年度
121234567891011R7年度

R6年度
12123456789101112123

旅行商品化

22 黒部ルート一般開放に伴う既存公共交通の利用促進

第三次
計画
スタート

既存公共交通（地鉄、アルペンライナー）の乗継利便性の検討ダイヤの検討

ダイヤの改善サイネージ（電子看板）の改善
：新規事業

基本方針⑤

：計画早期に着手すべき事業：計画後期に着手する事業：R２年度の実施事業

進捗
状況

-

進捗状況【〇：計画通り進捗しているもの、△：課題があり進捗に影響が出たもの、×：進捗がなかったもの、又は一定の水準から悪化したもの、】ー：計画実施時期が到来していないもの】

利便性と魅力を高める公共交通環境の提供

記載の６つの事業について、令和２年度は８つの取組に着手し、６つの取組が計画通りに進捗しています。計画の進捗に影響が出たものについては、コロナ禍による利用ニーズの減少や事業者側の計画変更によるものです。

基本方針

基本施策

R2年度

実施事業

番号

4⑤利便性と魅力を高める公共交通環境の提供⑩公共交通利用環境の充実

567891011

R3年度
121234567891011

R4年度
121234567891011R5年度
121234567891011121236789101112123△

24 無料公共自転車「ちょいのり黒部」の整備・運用

ちょいのり黒部の整備・運用

〇

制度の周知

〇

鉄道事業者と駅施設の改善についての検討△

駅施設の修繕・改修
あいの風とやま鉄道黒部駅駅西周辺都市施設の整備検討（東西自由通路、駅西広場、駅西駐車場等）（Ｐ＆Ｒ駐車場）
実態の把握

手法の検討
まちづくりに合わせた公共交通活性化（駅施設利用環境）の課題整理（あいの風とやま鉄道黒部駅、生地駅）

第三次
計画
ス
タート〇
〇
-

26 交通情報提供システムを利用した利便性の向上とやまロケーションシステムと連携した情報提供、サイネージ（電子看板）の適正管理〇

27 車両及びバス停のデザイン化促進

施設整備等におけるユニバーサルデザイン化の促進〇

先進事例の研究28 環境配慮型車両、バリアフリー車両や新システム等の導入可能性の検討

課題の整理

導入可能性の検討：計画早期に着手すべき事業

5

上屋やベンチ、案内板の再整備【令和２年度の個別の取組（主なもの）】
・東三日市駅トイレ整備（事業者、市）・生地駅周辺の公共交通活性化に関する研究（事業者、市民）
・あいの風とやま鉄道黒部駅東西連絡通路の整備内容の検討
（市）

：新規事業

4進捗状況

23 バス待合環境の改善

25 駅施設の修繕・改善とパーク＆ライド駐車場の整備⑪新たな技術の導入による利便性・魅力の向上

R7
年度

R6年度

：計画後期に着手する事業：R２年度の実施事業-進捗状況【〇：計画通り進捗しているもの、△：課題があり進捗に影響が出たもの、×：進捗がなかったもの、又は一定の水準から悪化したもの、】ー：計画実施時期が到来していないもの】-5-

R３.５.18 第 33 回（令和３年度第１回）黒部市公共交通戦略推進協議会 協議資料

基本方針⑥

「コンパクトかつ公共交通等ネットワークが充実したまちづくり」の推進

令和２年度は、記載の４つの事業について、計画に基づき各取組を実施しています。

基本方針

基本施策⑥「コンパクトかつ公共交通等ネットワークが充実したまちづくり」の推進⑫コンパクトなまちづくりの推進

R2年度

実施事業

番号

4567891011R3年度
121234567891011R4年度
121234567891011R5年度
121234567891011R7年度

R6年度
12123456789101112

12進捗
状況

329 居住誘導区域への居住推進【令和２年度の個別の取組（主なもの）】
・住宅取得支援補助金（市）・移住促進賃貸住宅居住支援補助金（市）〇

立地適正化計画に沿った支援制度の周知、住環境の整備、 居住誘導区域への移住・定住の促進

30 都市機能集積の推進【令和２年度の個別の取組（主なもの）】
・（仮称）市民交流センターの整備に着手（市）・交通まちづくり創生事業で整備した官民共同運行路線（南北循環線）の運行（事業者、公共交通戦略推進協議会）⑬公共交通に関する調査・計画・評価検証〇

立地適正化計画に沿った都市機能の集積の促進

31 市民アンケート調査や新幹線の利用状況調査の実施【令和２年度の個別の取組（主なもの）】
・路線バス利用動態調査の実施（公共交通戦略推進協議会）
・黒部宇奈月温泉駅乗降者数調査（市）

市民アンケート調査の実施
必要に応じて、特定の事業に対する市民アンケート調査の実施
新幹線乗降調査の実施
評価・検証

32 公共交通利用状況の評価、検証【令和２年度の個別の取組（主なもの）】
・市内路線バスの利用状況及び収支状況のとりまとめ（市、公共交通戦略推進協議会、事業者）：計画早期に着手すべき事業：計画後期に着手する事業：R２年度の実施事業

〇
〇
-

評価・検証

評価・検証

：新規事業

-〇
評価・検証

－ 次期計画の策定

第三次
計画
ス
ター
ト

最終評価・検証

-

計画策定

-

進捗状況【〇：計画通り進捗しているもの、△：課題があり進捗に影響が出たもの、×：進捗がなかったもの、又は一定の水準から悪化したもの、】ー：計画実施時期が到来していないもの】-6-