第40回 (一社)静岡県建設業協会建設もの創り大賞

令和4年度 黄瀬川大岡護岸工事

目 次
１．工事概要２．工事課題と対策・工夫
３．安全管理４．おわりに1.工事概要
工事名

令和4年度 黄瀬川大岡護岸工事

発注者

国土交通省 中部地方整備局 沼津河川国道事務所

工 事 場 所静岡県沼津市大岡地先工

令和4年5月26日 ～ 令和5年3月31日

期

請 負 金 額\250,745,000-

工 事 内 容河川土工
： 掘削(ICT)8,600m3 法面整形(ICT)1,070m2 残土処理工1式
護岸基礎工 ： 床掘り(ICT)600m3 埋戻し470m3 プレキャスト基礎120m
法覆護岸工 ： 床掘り(ICT)130m3 埋戻し110m3 コンクリートブロック張1,386m2 プレキャスト縦帯コンクリート120m 小口止1箇所
根固め工： 床掘り(ICT)660m3 埋戻し80m3 根固めブロック673m2 間詰石184m3
水制工： 元付12箇所
構造物撤去工 ： 構造物取壊し工1式 運搬処理工1式
仮設工： 掘削300m3 仮締切盛土3,400m3 大型土のう1,095袋 水替工1式 防塵処理工1式 交通管理工1式
狩野川水系流域治水プロジェクトとして、いのちとくらしをまもる防災減災を目的とした国土強靭化対策工事であり、黄瀬川における水害対策（主に堤外地の浸食防止）として、

工 事 目 的

高水敷護岸を構築する事で河川の増水に対応する事を目的とする。

施工フロー
仮設工

根固め工(仮締切設置)(根固めブロック製作)

構造物撤去工

河川土工(構造物取壊し)(掘削・法面整形)

着手前

仮締切設置

ＩＣＴ土工

基礎設置

元付型枠

根固めﾌﾞﾛｯｸ設置

縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ設置

仮締切撤去

河床掘削(ICT)完成

根固めﾌﾞﾛｯｸ製作

護岸基礎工(基礎設置)
平ﾌﾞﾛｯｸ設置

法覆護岸工(平ﾌﾞﾛｯｸ張・小口止)

水制工
(元付工)

根固め工

根固め工

(根固めﾌﾞﾛｯｸ設置・間詰工)(根固めブロック運搬)

法覆護岸工(平ﾌﾞﾛｯｸ張・縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ)

法覆護岸工

仮設工

(すり付け工)(仮締切撤去)河川土工(河床掘削)

完成

2.工事課題と対策・工夫①担い手確保(2)過去に発生した災害を知り防災意識を高める(狩野川台風、黄瀬川大橋沈下)

現場固有の課題と対策も大切であるが、本工事においてはまず昨今の建設業で深刻な問題となっている
人手不足の解消を念頭に置き、地域貢献による担い手確保という形でアプローチした。
建設業の新３Kの一つである“希望”を次世代に伝える事で、担い手確保を図るイベントを開催した。
『黄瀬川 放流イベント』
対 象 者

清水町立西小学校の児童(５年生)80名＋教員4名

目・土木の魅力を発信し、小学生の将来の夢の幅を広げる。

的・地域の方々に河川工事の重要性について伝える。
・周辺河川(黄瀬川・狩野川)の環境保全について理解を深める。
国土交通省中部地方整備局沼津河川国道事務所“自分たちが住んでいる町の理解を”

清水町役場

清水町立西小学校の５年生は授業の一環で防災を学んでいる。

狩野川漁業協同組合

狩野川や黄瀬川は特殊な形状から増水や反乱が多くみられるため、過去事例により河川災害の恐ろしさ

放 流 魚

アマゴ稚魚 (50匹程度／1名) ※狩野川漁業協同組合様より購入を実感し、自分たちの住む町と河川との共存を意識する事を目的とする。

記 念 品

オリジナル文房具(下敷き、定規、ボールペン)

堤防管理や護岸維持の重要性が洗い出され、その仕事に対する必要性を意識する事で、土木の仕事は参加協力

黄瀬川工事の写真、小学校のロゴ等を入れなくならないという安定への憧れも認識する事ができる。

使用するたび工事やイベントを思い出す。
(3)土木の魅力を知り将来の選択肢の一つに加える

内

容

ICT施工

女性活躍

(1)工事概要を知り工事意義や河川整備の重要性を感じる
工事説明を聞き入る児童“土木の希望”
ＩＣＴ施工は、手元作業員の削減による省人化や、力仕事を必要としないため女性も活躍する。また人工“土木工事は町を守っている”

衛生から位置情報をバックホウが取得する姿を、「宇宙と土木の繋がり」と表し、これから訪れる遠隔操作普段何気なく目にしている川や堤防の役割、それらが機能しなくなった場合を実際に施工しているの時代を「ロボットと土木」とする事で、目を輝かせる小学生を多く見る事ができた。

護岸工事を見る事により想像を容易にする事ができる。

このように国土交通省が掲げる新３Kの一つである「希望」を伝え、カッコイイ土木の先頭に立つのは将来

また、工事は普段騒音振動や交通規制の観点から、迷惑な存在になりがちであるが、町を守る正義の技術者を志した自分たちだという事を考る良い機会となったのではないだろうか。

ヒーローといったイメージにより、小学生たちが憧れる職業に変えていく必要がある。

(4)黄瀬川、狩野川に生息する生き物を知り、環境保全を意識する
狩野川漁業協同組合長様による学び

狩野川の生息物

イベント内容は静岡新聞や沼津経済新聞に掲載された。
このように建設業のイメージが良くなる情報をメディアを通じて少しずつでも発信していく事が重要である。
←静岡新聞

狩野川漁業協同組合長様より、狩野川や黄瀬川に生息する生き物をご紹介頂き、自然に触れ合う楽しさと、河川の環境保全がいかに大切かという事を学ぶ場を提供した。
↓伊豆経済新聞(5)魚の稚魚を放流し、生まれ育った町の河川に愛着を持つ魚の放流状況

魚を受け取る

放流体験を楽しむ児童

アマゴの稚魚本イベントでは行政や地域機関が身近にある事を小学生に伝える良い機会となった。
土木工事において行政との関わりは重要となり、その行政は人々の暮らしを一番に考えているという事を知って工事の必要性を感じる事ができる。狩野川漁業協同組合のような環境保護を行い地域を守る団体が生活に寄り添っているという事も知る良い場となった。
狩野川漁業協同組合の皆様“いくつになっても覚えている体験を”
やはり記憶に残るのは座学より体験である。
魚の放流により生息物の育成環境の保全・復元を意識する事が目的ではあるが、小学生が大人になりこの体験を思い出す時、土木の重要性を同時に思い出す事が、このイベントの真の目的である。

清水町長様

②施工者希望型によるＩＣＴ施工③仮締切内の水替え

本工事はＩCT活用工事(施工者希望Ⅰ型)の対象であった。①担い手確保で前述した通りであるが、人手不足

本工事は大型土のうと盛土による仮締切を施工し、仮締切内での作業を基本とするが、既設堤防の掘削に伴うの解消手段として、このICT施工も有効な方法である。

湧水と、仮締切下方部からの河川の差水がある他、雨水等の仮締切内の滞水が発生した。

ＩＣＴ施工範囲は本工事における河川土工(掘削工、法面整形工)及び各工種における作業土工(掘削)の全て構造物施工箇所である既設堤防からの湧水を「一次排水」、河川からの差水および雨水等の滞水を「二次排水」に適用し、3次元出来形管理としては、法面部を「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理」、河床部をとし水替工を協議計上した。

「施工履歴データを用いた出来形管理」とした。

水量の算出においては、法面崩壊の恐れがあり回復法が適用できない事から、仮の水中ポンプにて滞水を吸い切った状態、「流入量＝ポンプ排水量」として、そこから容量1.0m3の水タンクに溜まる時間を計測し算出した。
二次排水
一次排水

3次元設計データの作成はシステム業者等に外部委託せず、自社にて行う事により、度重なる設計変更に迅速に対応すること事ができた。
３次元設計データ
二次排水(仮締切下方部からの差水)

一次排水(既設堤防からの湧水)掘削及び法面整形共に手元作業員が不要となり、省人化を図る事ができた他、重機と作業員の接触による災害防止にも繋がった。
これらを事例として今後続けていく事ももちろん大切であるが、次世代へも伝える事により、危険というイメージの土木を安全というイメージへ変えていく事が重要となる。

従来とは異なる算出方法ではあるものの、理にかなっている事と、ひっ迫する工期を考慮しての柔軟な発注者の理解のうえに成り立った協議と言える。

施工履歴データ

ＩＣＴ法面整形
貯水前

手元作業員不要
2'36"

貯水量算出

貯水中
ＩＣＴ施工状況(手元作業員無し)

2m36s／1.0m3→0.4m3／min＝23.1m3／h

④施工延長の大幅な変更と残土処理⑥現場不一致における護岸線形の変更

当初設計における施工延長は300mであった。

左記変更による護岸線形の変更に伴い現地測量を行ったところ、既設護岸の線形が設計と比較して、横断方向当初における残土処分は5,100m3を見込んでいたが、処分先の受入れが不可能である事が判明した。

(河川中央方向)に80cm、縦断方向(下流)に100cmズレている事が判明した。

有料処分先8社を調査したにもかかわらず、受入れ可能である処分業者は当時１社のみであった。

当初設計である施工延長300mでの護岸線形はカーブ要素であったが、変更となった施工延長120mの線形はまた、他現場における搬出先も工事期間中模索し続け、最終12,000m3の残土のうち、3,000m3は他現場に概ね直線であったため、本工事で施工する護岸の線形を既設護岸に擦り付ける必要があった。

搬出したが、9,000m3は有料処分となった。

縦断方向においては、120mの施工延長を確保するためにNo.0+0.000～No.6+0.000である施工範囲を、有料処分費を追加計上するにあたり、変更金額の都合上施工延長を短縮する検討を行った。

No.0-1.000～No.5+19.000 とする事とした。

その結果、施工延長を120mに短縮する事となった。

横断方向については計画線形を延長しても既設護岸線形との線形同士が交わらない。
発注者及びコンサルタントの回答は「5m以上で擦り付ける」であったが、単距離で擦り付けると極端にS字に折れてしまう。以上の事から、目視的に緩和を図りNo.5から19mで擦り付ける事を提案した。

施工延長300m

施工延長120m

大幅な施工延長短縮に伴い、ＩＣＴ施工における３次元設計データの作成も変更となったが、②で前述した通り自社によるデータ作成により工程への影響を最小限に抑え設計変更する事が可能となった。

⑤根固めブロック製作ヤード変更選定
当初設計における根固めブロックの製作場所は運搬距離0.3kmの川面で計上されていた。
ひっ迫する工程と作業員確保の観点から、出水期である8月より根固めブロックを製作する必要があると認められたが、発注者保有地には本工事における根固めブロック製作に必要となる2,000m2を確保できる場所が尚、No.0-1.000を起点とし、本工事範囲120m全てでの擦り付けも検討したが、起点から下流においては継続存在しなかった。

工事が設計されているという事があり、できる限り短距離、且つ目視的に疑問の残らない擦り付けが検討条件と当社においても民間借地による製作ヤードを模索したもののやはり2,000m2の確保は困難であった。

なった。

その結果、本工事の仮締切盛土で使用する他現場発生土の仮置場となっていた伊豆の国市保有の旧スポーツ

線形変更図

L=19mで擦り付けた結果ワールド跡地を発注者の介入によりの追加借地する事となった。運搬距離は0.3kmから13.0kmとして変更指示となった。製作ヤードの選定については困難を極める事が多々あるが発注者の迅速な判断を得る事により工期への影響を防ぐ事ができたと言える。

旧スポーツワールド跡地※写真は上流(No.5+19)から撮影

3.安全管理
地域とのコミュニケーション【熱中症対策】クーラーテントの設置・対策グッズ
本工事は黄瀬川の一般開放されている堤防に面していたため、通勤通学や散歩を楽しむ自転車・歩行者の本工事の護岸工事開始は渇水期である10月であったが、8月より根固めブロック製作を開始し、前述した旧通行頻度が高かった。また沼津市管理の河川公園が隣接しており、夕方や休日は子供が遊ぶ姿が多く見られスポーツワールド跡地には日陰もなく熱中症の発生が懸念された。

た事もあり、工事と地域住民とのコミュニケーションが重要であると考えた。

そのため発電機により作動する「クーラーテント」を設置する他、よしずによる日陰も作りこまめな休憩を取る

工事の理解を得る事ができなければ苦情等も増え施工が円滑に進まない事はもちろんであるが、地域住民とのよう徹底した。

信頼関係が構築できればできるほど一般者を巻き込む事故のリスクも低減する。

対策品として、「飴」「熱中アラーム」「クールパンチ」「OS-1」を日々準備・回収し、緊急時対策として瞬時に例えば、ダンプの往来一つ取っても、共有の堤防道路を使用する際、会釈をしてゆずり合う。

首の動脈を冷やす事のできる「ネッククーラー」も完備した。

散歩する方たちに声を掛けられ、「明日からダンプが往来しますがご迷惑をお掛けします」と言うと、「いいよ熱中症対策品クーラーテントいいよ気を付けるね」という言葉が返ってくる。些細な事かもしれないが、それが本工事が無事故で完工できた理由の一つであると考える。

ネッククーラー(緊急用)

テント内の温度変化

通信一体型現場監視カメラの設置

朝礼看板には簡易な週間工程表がありダンプ通行等の情報を記載しているため、通行者にできる限り見て頂けるよう背面に鮎の写真を掲載している。また休憩用ベンチから見える位置に設置しているため、日常会話に混じネットワーク型のカメラを設置し常時現場が監視できる環境とした。パソコンや携帯電話から常時現場状況をり「明日はダンプが通るんだね」などという会話になった。

監視する事ができる。休日にも現場状況を把握する事ができ、映像は一時的にクラウドに保存されるため盗難被害や事故発生時にも活用する事が可能である。
当現場は仮設電源を引く事が困難であったため、電源はソーラーパネルより発電した。
大雨発生による河川増水時においては、氾濫河川に近づくというリアルタイムの河川巡視の危険性が高いた
め、危険回避の観点からも本カメラが活躍した。
ネットワーク型カメラ

遠隔による現場チェック

現場休憩所にコミュニケーション掲示板と共有できる休憩所を設置した。
工事関係者が近隣で発見した生き物の写真を掲示した。隣にホワイトボードとペンを設置し意見交換ボードとしたが、「他にも黄瀬川に生息する生き物を教えてください！」と記載しておくと「ナマズもいますよ」等の工事に関係のない意見交換に発展した。

4.おわりに建設業を魅力あるものへ
システム開発業者との意見交換会
将来建設業を目指す学生は希望を抱いている反面、不安も抱いている。
国土交通省やその他発注機関においても建設ＤＸが推進されている。

仕事内容だけでなく、建設業の意義をインターンシップや現場見学会を通じて伝えていく必要がある。

“当工事に活用はできないからしない”ではなく、今後の工事における技術発展にアプローチする可能性をインターンシップの受入れ模索し続ける必要があると考える。
本工事においては様々なシステム開発業者を現場に招き、活用できるDX技術を検討する他、開発側へのヒントを投げかけた。我々工事業者とシステム業者の共存共栄こそがこれからの土木を進化させていく。

インターンシップの受入れはもちろんであるが、本工事においては「沼津工業高等学校」の生徒向けに現場見学会を開催した。施工管理体験により仕事内容を知り、そしてＩCT等の建設DXが当たり前になった世界に飛び込んでいく近い将来の自分の姿を描く良い機会になった事だろう。
高校生の現場見学会

出来形検測体験

ICT施工管理体験

測量体験(杭ナビ)

上記は株式会社EARTHBRAINとコマツカスタマーサポート株式会社との意見交換。
『quick3D』というiPhoneやiPadのライダー機能により現場を3D点群化できるソフトのデモンストレーションを行いソフトの活用方法を知り、且つシステム開発業者と施工者の考えのズレを検討し今後の課題としていく。

さいごに
本工事においては、発注者と我々受注者との間で常に同じ目標を持って工事を進める事ができたと感じる。
工期がひっ迫している事を理解して頂いたうえでの迅速な対応や、受注者提案事項の解決策決定等、年度内に完工させるという共通の目標のがお互いの信頼関係を生んだのではないだろうか。
工事というものは受注会社や発注者のために行うものではない。それを使う人々のためにあるべきだ。
株式会社建設システムのシステムエンジニアを現場に招き、施工管理システムやＩＣＴ施工についての意見

工事や建設業に限った話ではない。誰かのために、ものを創るうえで最も大切な事は“人”と“人”との繋がりで交換を行った。現場の声を聴いてもらう事で、建設業全体での技術力アップを模索していく。

あると言える。