R2.8.31 第 31 回（令和２年度第２回）黒部市公共交通戦略推進協議会

協議事項（１）

協議資料

資料６

第２次黒部市地域公共交通網形成計画実施事業のスケジュールについて
１．基本的な考え方
令和２年３月に策定した第２次黒部市地域公共交通網形成計画では、令和２年度から令和６年度の５年間で計 32 の事業を実施することとしています。
事業実施にあたっては、計画の前期に着手するもの、後期に着手するもの、期間を通して継続するものに整理し、計画の基本方針及び基本施策に沿って、実施主体が各々の役割分担の中で事業を推進し、公共交通の効率化及び利用の定着化を図り、持続可能な公共交通網を形成することを基本的な考え方とします。
また、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた取組については、各事業を進める際に必ず考慮するものとします。

２．実施事業のスケジュールについて

基本方針

基本施策

番号

R2年度

実施事業
4

①鉄道を軸とした公共交通網の維持①都市の骨格となる鉄道の持続的な運行

1 北陸新幹線と市内交通機関との連携

567891011R3年度
121234567891011R4年度
121234567891011R5年度
121234567891011R7年度

R6年度
12123456789101112123

新幹線乗降調査の実施
通勤・通学支援
市民・近隣自治体住民の利用促進
利便性の高いダイヤ改正に向けた検討

2 あいの風とやま鉄道と市内交通機関との連携

市民・近隣自治体住民の利用促進

生地駅、黒部駅周辺のまちづくりと連携した利用促進策の検討
利便性の高いダイヤ改正に向けた検討

3 富山地方鉄道本線のさらなる利便性向上

市民の利用促進
利便性の高いダイヤ改正に向けた検討②路線バスの持続的な運行

4 新幹線市街地線の維持及び利便性向上

市民・近隣自治体住民の利用促進
利用ニーズの再検討
事業18と連携した見直しと改善（繰り返し）

5 新幹線生地線の維持及び利便性向上

市民の利用促進事業18と連携した見直しと改善（繰り返し）

6 生地循環線の維持及び利便性向上

7 石田三日市線の維持及び利便性向上：新規事業:計画早期に着手すべき事業:計画後期に着手する事業

市民の利用促進事業17と連携した運行ルートの見直し

事業18と連携した見直しと改善（繰り返し）

第三次
計画
ス
タート進捗
状況

R2.8.31 第 31 回（令和２年度第２回）黒部市公共交通戦略推進協議会

基本方針

基本施策

①鉄道を軸とした公共交通網の維持②路線バスの持続的な運行

番号

R2年度

実施事業
48 池尻線の維持及び利便性向上

567891011

R3年度
121234567891011

R4年度
121234567891011

R5年度
121234567891011R7年度

R6年度
12123456789101112123

市民の利用促進事業18と連携した見直しと改善（繰り返し）
9 南北循環線の維持及び利便性向上

市民の利用促進（日中帯）
事業18と連携した見直しと改善（繰り返し）③コミュニティ交通の持続的な運行

10 愛本コミュニティタクシーの維持及び利便性向上

市民の利用促進事業18と連携した見直しと改善（繰り返し）
11 デマンドタクシーの維持及び利便性向上

市民の利用促進
制度の周知④観光地を結ぶ交通網の維持

12 アルペンライナー（宇奈月温泉立山室堂線）の維持及び利便性向上

観光客へのＰＲ
観光客の利用促進
黒部宇奈月温泉駅からの宇奈月、立山方面へのアクセスの検討②公共交通網を支える潜在的需要の開拓⑤公共交通の利用促進

13 情報提供や利用促進に向けた取組の充実

公共交通マップの作成
ホームページ等を活用した利用促進とやまロケーションシステムの周知
転入者や沿線企業に対する情報提供
通勤や通学での公共交通利用の促進

乗車体験会や出前講座の開催
公共交通イベントの情報提供
14 利用促進に向けた運賃設定と企画切符等の発行

運賃体系や類似区間の運賃の整理（事業18との連動）
運賃単価の平準化に向けた検討
割引等の企画切符の販売

15 運転免許自主返納と連携した利用促進

広報等による市民や近隣自治体住民への周知
自治振興会や老人クラブへの周知
市内路線バスのフリーパス交付の推進

16 黒部宇奈月温泉駅駐車場の運用方法の検討：新規事業:計画早期に着手すべき事業:計画後期に着手する事業

有料化の検討（利用実態の検証、料金体系及び管理体制の検討）

利便性の向上
（増便等）

第三次
計画
ス
タート

協議資料

進捗状況

R2.8.31 第 31 回（令和２年度第２回）黒部市公共交通戦略推進協議会

基本方針

基本施策

番号

R2年度

実施事業
4

②公共交通網を支える潜在的需要の開拓⑥まちづくりと連動した交通環境の整備

17 交流施設の整備に合わせたバス路線の見直し

567891011

R3年度
121234567891011

R4年度
121234567891011R5年度
121234567891011121

具体的な路線とルート及びダイヤの検討（市民交流センター）

18 バス路線等の定期的な見直し

具体的な路線とルート及びダイヤの検討

運輸局への許認可
手続き

利用者数と収支の状況
把握

利用者数と収支の状況把握

改善策の実施
運行の継続

：新規事業

:計画早期に着手すべき事業:計画後期に着手する事業

456

7891011121

2

3

新たなルート及びダイヤでの運行開始

運行事業の評価

19 路線バスとスクールバス等との一体的な運行に向けた検討

3

運輸局への許認可
手続き

新たなルート及びダイヤでの運行開始⑦運行事業の効率化

2

（道の駅）

大型商業施設のオープン③公共交通網の持続に向けた運行体系の確立

R7年度

R6年度

公共交通以外の送迎バスの状況把握

一体的な運行に向けた課題の整理

第三次計画
ス
タート

協議資料

進捗状況

R2.8.31 第 31 回（令和２年度第２回）黒部市公共交通戦略推進協議会

基本方針

基本施策

R2年度

実施事業

番号

4

③公共交通網の持続に向けた運行体系の確立⑧公共交通の担い手の確保

20 運転手確保の取組みへの支援

567891011

R3年度
121234567891011

R4年度
12

12345678910

11

R5年度
12

12345678910

11R7年度

R6年度
121234567891011

12123

雇用・育成等に関する制度の周知
就職フェア等の取組の支援

ホームページやニュースレターを通じた広報活動
21 地域バス・タクシー導入可能性の検討

事例の研究と課題の整理
可能性の検討（事業18との連動）④新幹線効果の維持・向上⑨新たな観光地へのアクセス環境の向上

22 黒部ルート一般開放に伴う既存公共交通の利用促進

旅行商品化
既存公共交通（地鉄、アルペンライナー）の乗継利便性の検討
ダイヤの検討ダイヤの改善サイネージ（電子看板）の改善⑤利便性と魅力を高める公共交通環境の提供⑩公共交通利用環境の充実

23 バス待合環境の改善

上屋やベンチ、案内板の再整備

24 無料公共自転車「ちょいのり黒部」の整備・運用

ちょいのり黒部の整備・運用制度の周知

25 駅施設の修繕・改善とパーク＆ライド駐車場の整備

鉄道事業者と駅施設の改善についての検討
駅施設の修繕・改修

あいの風とやま鉄道黒部駅駅西周辺都市施設の整備検討（東西自由通路、駅西広場、駅西駐車場等）（Ｐ＆Ｒ駐車場）

実態の把握
手法の検討
まちづくりに合わせた駅施設利用環境の課題整理（あいの風とやま鉄道黒部駅、生地駅）⑪新たな技術の導入による利便性・魅力の向上

26 交通情報提供システムを利用した利便性の向上とやまロケーションシステムと連携した情報提供、サイネージ（電子看板）の適正管理

27 車両及びバス停のデザイン化促進

施設整備等におけるユニバーサルデザイン化の促進

28 環境配慮型車両、バリアフリー車両や新システム等の導入可能性の検討先進事例の研究
課題の整理
導入可能性の検討：新規事業:計画早期に着手すべき事業:計画後期に着手する事業

第三次
計画
ス
タート協議資料進捗状況

R2.8.31 第 31 回（令和２年度第２回）黒部市公共交通戦略推進協議会

基本方針

基本施策

R2年度

実施事業

番号

4

⑥「コンパクトかつ公共交通等ネットワークが充実したまちづくり」の推進567891011

R3年度
121234567891011

R4年度
1212

34567891011

R5年度
121234567891011R7年度

R6年度
1212

345⑫コンパクトなまちづくりの推進

29 居住誘導区域への居住推進

立地適正化計画に沿った支援制度の周知、住環境の整備、 居住誘導区域への移住・定住の促進

30 都市機能集積の推進

立地適正化計画に沿った都市機能の集積の促進⑬公共交通に関する調査・計画・評価検証

31 市民アンケート調査や新幹線の利用状況調査の実施

6789101112

市民アンケート
調査の実施

必要に応じて、特定の事業に対する市民アンケート調査の実施
新幹線乗降調査の実施
32 公共交通利用状況の評価、検証

評価・検証
評価・検証
評価・検証
評価・検証
最終評価・検証－ 次期計画の策定：新規事業:計画早期に着手すべき事業:計画後期に着手する事業

計画策定

1

2

3

第三次
計画
ス
ター
ト協議資料

進捗
状況