大森建設 株式会社

情報共有システム利用報告
平成22年度
米代川朴瀬護岸工事
１． 工 事 概 要
２． 運 用 状 況
３． 電 子 納 品

４． 完 成 検 査
５． 利 用 結 果

６． まとめ1

OHMORI CONSTRUCTION

1

１．工事概要
工事件名 平成22年度 米代川朴瀬護岸工事
工事場所 秋田県能代市朴瀬地内
工
期 平成２２年９月２２日～平成２３年２月２８日
工事概要 護岸基礎工（広幅鋼矢板Ⅳ型L=14.5 193枚）(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎H1000 L=116m)

法覆護岸工(覆土ﾀｲﾌﾟ)1,317m2
根固め工 ２ｔ型(製作・据付・運搬)2,465個

発 注 者 東北地方整備局 能代河川国道事務所
監督：二ツ井出張所
OHMORI CONSTRUCTION

22

１．工事概要
着工前

完成

OHMORI CONSTRUCTION

33

２．運用状況●運用環境
1. 申し込み先：秋田県建設業協会
2. ASPアプリケーション
・TOINX 「工事監理官」 Rev.2.0対応
3. 通信環境
通信回線 光回線「契約回線速度14.4Mbps,基地局距離6.33km」

OHMORI CONSTRUCTION

44

２．運用状況●運用環境
4. ハード環境
機 器・PC OS Microsoft Windows XP
・カラー複合機 （リース品)
・デジタルカメラ RICOH G600
現場代理人

施工担当者

ルーター

外付HD(共有)
監理技術者
OHMORI CONSTRUCTION

事務員
55

２．運用状況●運用環境

5. ソフト環境
・ワープロ
・表計算
・PDF

Word 2003
Excel 2003
Adobe Acrobat 7.0

・施工管理支援デキスパート

A納図

・写真

写管屋

・出来形 出来形管理・測量

現場大将

・CAD

・品 質

コンクリート品質管理

・電子納品 電子納品支援システム ・その他
OHMORI CONSTRUCTION

66

２．運用状況●文書の作成Word、Excel、CADによる添付書類の作成（カタログはスキャナーによるPDF化）

今まで

ASP

作成添付書類

紙媒体印刷

PDF化

カタログ類

スキャナ

電子カタログ※カタログは資材納入業者へ電子媒体カタログ(PDF)を依頼。
OHMORI CONSTRUCTION

77２．運用状況●文書の提出、決裁
工事管理官により工事打合簿等を作成し提出
協議事項については対面打合せを行い、決定事項を提出

打合簿等作成

資料添付

提出～決裁

Excel
Word
CAD
PDF変換

OHMORI CONSTRUCTION

88２．運用状況●操作について秋田県電子納品システムを平成２０年に操作していたため、問題なく操作できた。
※秋田県電子納品システムは現在廃止

・工事打合簿の入力文字数に注意
工事打合簿

工事打合簿

工事打合簿

内容○○○○○○○○○○。

内容○○○○○○○○○○。

内容○○○○○○○○○○○。

OHMORI CONSTRUCTION

99２．運用状況●文書の処理決済完了の文書
決裁完了文書は、印刷を行いファイリング。
理由 紙媒体の慣れ。
現場職員・他職員の閲覧環境。
現場事務所内 電子と紙媒体の二重書類

OHMORI CONSTRUCTION

1010

３．電子納品●前処理
工事・案件
基本情報の入力

工事番号、工事名称、工事分野等の入力

書類の検索

すべて を選択

納品情報の確認、入力

初期値入力済
未入力部分には情報を入力
OHMORI CONSTRUCTION

1111

３．電子納品●ダウンロード
ダウンロード一括ダウンロードを選択（最終作成）

保存

任意フォルダに保存

保存ファイルの結合

各ファイルを結合

OHMORI CONSTRUCTION

1212

３．電子納品●提出物の作成
ファイルの統合

納品CD作成デキスパートを用いて統合①工事管理官のデータ②デキスパート上での作成
データ（品質・出来形・CAD・写真等）

OHMORI CONSTRUCTION

1313

４．完成検査●検査環境
機器類及び人員配置
監督員

検査官

主任
監督員
モニター１台
ＰＣ

現場代理人

PC
操作員

監理
技術者

OHMORI CONSTRUCTION

１台

品質証明員
1414４．完成検査●検査状況
紙媒体の準備・紙に出力して用意する工事帳票を事前に協議

・工事写真
・出来形管理資料（出来形(管理)図)含・品質管理資料
・総合評価（総合評価実施報告書)
・成績評定(創意工夫・社会性等実施状況)
・完成図
・施工計画書（検査官の要望に対応）
OHMORI CONSTRUCTION

1515４．完成検査●検査状況
電子検査該当分は紙媒体により目次を準備
協議書目次
1.○○○○
2.○○○○
3.○○○○

その目次により、検査官が閲覧したい書類を指示され、操作員が検索し、画面表示。

施工計画書に関しては紙媒体での検査協議をしていなかったが、検査官の要望により、紙媒体での検査となった。
OHMORI CONSTRUCTION

1616４．完成検査●検査状況
問題点：時間を要する事項がある
検査官：図面の拡大を指示
当社側：指示部分が見えない→時間を要する
改善案：ＰＣの追加 またはスクリーンの使用(発注者側)(スクリーン)(受注者側)OHMORI CONSTRUCTION

1717５．利用効果●時間短縮効果
時間の短縮
・発注者まで持参する移動時間がない。
（片道20分）・発注者側のスケジュールを気にせずに書類提出が可能
対面打合は必要・現場での問題点などは監督員との対面打合が必要で、決定事項を協議書で提出。
OHMORI CONSTRUCTION

1818５．利用結果●事務作業短縮効果
日々の業務
提出物添付書類の折り込み、提出書類の紛失がない。

検査書類作成の業務提出ファイル作成、インデックス張、等がない。

紙の利用量
ASPを使用しない場合、提出書類は正・副2部作成する。今回は1部印刷なので、半分となった。
発注者側で増えているとの情報（図面や計算書類）

OHMORI CONSTRUCTION

1919５．利用結果●課題や要望事項
コミュニケーション
受発注者間でのコミュニケーション不足
文書の解釈による誤解（スキルの向上が必要）
付属機能
スケジュール管理機能、掲示板機能等は使用せず、電話等による従来対応を行った。
毎週木曜日：他工事も合わせた工程調整会議を実施
複数のＡＳＰソフトが混在する場合は一元化できない

OHMORI CONSTRUCTION

2020

５・利用結果●課題や要望事項
ASPサーバー
情報共有システムの送受信にかかる時間には大きな不満はないが、ファイル容量が大きいもの、一括ダウ
ンロードでは時間がかかり、エラーがでる。

工事打合簿入力画面
打合簿の内容入力で、1行の入力文字数を規制してほしい。

OHMORI CONSTRUCTION

2121

６．まとめ
事務作業の時間短縮効果が図れる。

対面の打合せが重要となる。
電子検査は、工夫が必要。
複数のＡＳＰ混在で、一元化が不能（発注側）。
バージョンアップによる改善に期待する。
紙のように広げる端末の出現に期待する。
情報共有システムは継続して使用したい。
OHMORI CONSTRUCTION

2222