議会への主要事項説明会
説明資料

令和4年2月7日
鶴岡市

目次
１ 新型コロナウイルスワクチン接種について ・・・ P２
２ 朝日かたくり温泉「ぼんぼ」について・・・ P４３ 酒井家庄内入部４００年記念事業について ・・・ P７
４ ＳＥＡＤＳの運営について・・・ P９５ 新産業団地について・・・ P11
６ 加茂水族館改築について
・・・ P12７ 鼠ヶ関ＩＣ道の駅について
・・・ P14８ 汚泥資源化(ｺﾝﾎﾟｽﾄ化)施設の建設について ・・・ P16
９ 朝日庁舎改築事業について・・・ P17P1

１ 新型コロナウイルスワクチン接種について追加接種（３回目接種）について、２回目接種から６ヶ月で接種できるように前倒しを進めております。また、保育士、学校関係者等の優先接種を進めております。
●スケジュール
1月
１．接種券の送付
２．予約・接種※接種券が届き次第、予約して接種1/25接種券発送開始

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

９月

２回目接種の完了時期に応じて接種券を毎週分割して発送1/25・27接種券 1/27～3/15接種券送付 3/15以降接種券送付者
送付者
者⇒7ヶ月で接種可能⇒6ヶ月で接種可能⇒２回目接種から保育所・幼稚園・小中学校関係者
7ヶ月1週で優先接種(6ヶ月で接種可能）
接種可能
2月上旬～

※3/15より早い時期での6か月前倒し開始についても検討中

65歳以上高齢者
接種：2月2日～
60歳～64歳
予約・接種：2月上旬～
基礎疾患を有する方予約・接種：3月上旬～
優先接種対象者（飲食・宿泊等）
予約・接種：3月上旬～
優先接種対象者（放課後児童クラブ・障害者施設等）予約・接種：3月上旬～
59歳～50歳
予約・接種：3月中旬～
49歳～40歳
予約・接種：3月下旬～
39歳以下
予約・接種：4月下旬～
12月以降に2回目接種を終えた方
予約・接種：６月上旬～

P2

●接種体制●予約状況

個別接種医療機関の増加により、個別接種を中心に接種を進め、一部を集団接種で補完します。

追加接種の予約状況●2月4日(金)8:00現在

予約件数

予約枠数

予約枠数に対する予約割合

ファイザー

2,287

2,49191.8％

モデルナ

1,865

4,28843.5％

合計

4,152

6,77961.2％●個別接種医療機関数
追加接種（今回）

54医療機関（参考）
初回接種（１・２回目接種）開始時点（令和3年5月）〃
最大値 （令和3年9月）

13医療機関
49医療機関【ＷＥＢ予約のみ】

・ＷＥＢ予約を行っている16医療機関のＷＥＢ枠の合計
・予約数及び予約枠数は2月2日（水）～2月27日（日）の合計●個別接種医療機関の週あたり接種枠数
5,340回（参考）
初回接種の開始時点〃最大値

1,446回
5,844回R3.5/24～30の週
R3.9/13～19の週●集団接種について・会場
羽黒コミュニティセンター（540人×8回程度）
温海ふれあいセンター（540人×2回程度）
・実施時期

2,500

R4.2/7～4/3の週あたり平均

３月中旬以降●接種を円滑に行うための支援
・コールセンターのほか、にこふる、本所総合相談室、地域庁舎市民福祉課に予約相談窓口を設置
・障害者等が集団接種会場までの移動にタクシーを利用する場合に往復の初乗り運賃相当額を支援

予約件数（件）

追加接種

2,000

ワクチン種別WEB予約状況の推移

ファイザー

1,500

1,000500

モデルナ

0

朝夜朝夜朝夜朝夜朝夜朝夜朝夜朝夜朝夜朝夜朝1/25 1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31

2/1

2/2

2/3 2/4

ワクチンはファイザー社製と武田/モデルナ社製の２種類。
どちらも国の薬事承認を受け、安全性と効果が確認されており、１回目・２回目接種で使用したワクチンの種類に関わらず接種することができるもの。

●5歳～11歳の方の接種について●３月頃から開始●ファイザー社製ワクチン（５～１１歳用）を使用●３週間の間隔をおいて２回接種

P3

２ 朝日かたくり温泉「ぼんぼ」について
朝日かたくり温泉「ぼんぼ」の令和４年度での営業終了について
令和４年１月末に、ぼんぼ管理運営組合より、令和４年度で管理運営業務を終了する旨の届出が市へ提出された
終了理由：コロナ禍で入館者の減少と、燃料費を始めとする諸維持経費の増加により経営が圧迫され、今後大きな改善性は乏しく、累積赤字の解消は困難と判断。
収支状況：資料別添（P6）１

これまでの経過・平成 ５年度 朝日村直営の温泉施設「健康と福祉の里」として開館（社会福祉法人へ業務委託）※入浴者数は平成７年の15万2,340人がピーク
・平成２７年度 指定管理者による管理運営
・平成２８年度 市がぼんぼを閉館する方針を打ち出す。（行政財産の廃止）継続を希望する署名が市に提出
・平成２９年度 市民の有志「ぼんぼ管理運営組合」が市から光熱水費相当分の支援を受け営業を開始
介護予防事業「通所サービスＢ（主催：いきいきぼんぼの会）」や百歳体操の会の事業、その他、その他、世代間交流事業「雪ランタンまつり」、健康増進事業「輪投げ」など多数実施
P4

２

課題

①

介護予防、健康増進事業の継続「ぼんぼ」を会場に実施されてきた事業が継続できなくなると、高齢者の参加機会が失われることから実施主体を他団体へ引き継ぐために地域の団体等と協議しながら事業を試行② 公共交通の維持
公共交通利用者の減少が懸念。
③ 営業終了後の施設管理・その他
施設維持に係る経費の増高 ※平成５年建設で築２９年※これまでの主な修繕
・Ｈ１５年度【市】【ぼんぼ管理運営組合】

浴室天井修繕

７，０７７千円

レジオネラ菌対策設備改設

６，０９３千円

例）サウナストーブ交換

４８９千円

４，４１０千円

サウナヒーター修繕

３０２千円

ろ過ポンプ更新

２１０千円

・Ｈ１６年度 揚湯管入替・Ｈ１８年度

浴室・機械設備大規模改修

・Ｒ

２年度

源泉揚湯ポンプ交換（３年毎）２，３２１千円

・Ｒ

３年度

源泉井揚湯設備修繕（見込み）１，６５０千円

３４７，７７５千円

毎年の修繕費

約１４０万円～１７０万円※他、ボランティア作業により小修繕を実施令和４年度の対応

令和４年度組合が営業継続できるよう温泉利用者減による収入減、併せて支出増といった状況を踏まえ、委託料を増額して支援したい。
①

これまで行ってきた介護予防、健康増進事業をこれからも維持していく経費を支援したい。

②

令和４年度中に令和５年度以降のバス運行ルート、時間等を検討する。

③ 施設活用については、普通財産の貸付け、譲渡先等を検討する。
P5かたくり温泉ぼんぼ収支状況

35,000 千円
30,00025,00020,00015,00010,000
5,000
0H29

項目

利用人数（人）H30
施設管理経費等

平成２９年度R1
光熱水費

平成３０年度

燃料費

R2
収入総額

令和元年度

令和２年度

R3(見込み)令和３年度（見込み）

５６，６７４

６３，３０１

５９，６０３

４１，８２９

４６，０００２９．０６６

３０，２１５２９，５９５

２９，６１８

２７，２９９１９，４４６

２０，８０７

１９，９７６

１４，３２９

１６，６２９

市からの委託料

６，６００

６，６００

６，６００

１０，１６０７，３００

修繕補助金・寄付金・物販手数料・雑収入

３，０２１

２，８０８

３，０１９

５，１２９

３，３００

②支出総額

３０，０５４

３１，１６７

３１，０３８２８，３３６

３０，９８０

燃料費

４，３７５

４，８８５

４，２７８

３，４０３

５，４００

光熱水費

６，３２４

６，５９９

６，８２０

５，６２３

５，８６７

１７，７２３

１８，００９

１８，７７２

１７，８９７

１８，２９７

１，６３２

１，６７５

１，１６７

１，４１３

１，４１６

🔺９８７

🔺９５２

🔺３，６１９

１，２８２

🔺３，６８１①収入総額
入浴料（室料含む）

施設管理経費

修繕費
収支

①ー②

※

※ R２委託料には新型コロナウイルス
感染症対策として地方創生臨時交付金
２８６万円含む

P6

３ 酒井家庄内入部４００年記念事業について〈４００年から学ぶ庄内 みんなでつなごう将来〉をキャッチフレーズとして、郷土愛を高めながら城下のまちづくりを進め、歴史と文化の魅力を国内外へ発信します。

①記念式典◆開催日 10 月 ８ 日㊏
◆会 場 荘銀タクト鶴岡◆内 容 式典、伝統芸能、基調講演
小中学生展示など◆講 師 （選定中）③庄内地域ミュージアム25館スタンプラリー◆外部ゲスト（案）〇徳川家当主・徳川四天王当主〇市友好都市・兄弟都市など
・木古内町／旧藩士の開拓移住
・鹿児島市／戊辰ノ役からの縁
・曽於市 ／戊辰ノ役での敵②荘内大祭と連携したにぎわいイベント◆荘内大祭◆開催日 10 月 ９ 日㊐
〇主催 荘内大祭実行委員会◆会 場 鶴岡公園疎林広場〇内容 「荘内400年大祭」として◆内 容 飲食物販、ステージイベント開催し、入部行列を再現

庄内二市三町の文化施設等での入部400年記念展示を巡る
スタンプラリーを開催◆会期

４ 月下旬 ～ 11 月末◆参加館 鶴岡16、酒田５、庄内２、三川１、遊佐１館④致道博物館と鶴岡公園周辺施設との連携
致道博物館の来館者に向けて、鶴岡公園周辺の文化施設の案内や飲食店などを巡るイベントを開催◆鶴岡公園周辺案内動画・パネル公開 ４月◆企画展と連携した公園周辺めぐり
10月⑤首都圏における誘客の取組⑥歴史文化を伝える小冊子の発行、出前講座⑦高校生古文書体験・展示製作

首都圏で、DEGAM・旅行会社や食文化プロモーションと連携した、観光PRを実施

小冊子の頒布と出前講座で小中学生の地域学習を促進し、10/8式典で研究成果展示

高校生が古文書に触れながら、歴史文化を伝える展示を製作し、致道博物館で公開◆首都圏「鶴岡を知る講座」 秋頃◆食文化プロモーション連携 7-8月

◆小冊子等 初夏発行、夏～秋に出前講座◆地域学習 10/8記念式典で展示◆古文書体験 秋頃◆歴史と文化を伝える展示製作 秋～冬

P7

他団体等による酒井家庄内入部４００年を記念した取組と連携して、記念事業の充実を図ります。
①庄内能楽館 特別公演

②致道博物館 記念企画展

城下の嗜みの一つであった、宝生流能楽の特別公演を開催

４月中旬から12月まで、酒井忠次展など５つの記念企画展を開催◆開催日 ６ 月 14 日㊋◆会 場 荘銀タクト鶴岡◆出 演 宝生和英、野村万作・萬斎ほか◆主 催 同実行委員会（事務局 庄内能楽館）
翌日6/15は、小学生対象ワークショップを開催④鶴岡青年会議所にぎわいイベント
10月3連休中、鶴岡公園周辺で、若者や子どもを対象とした、にぎわいイベントを開催⑤あつみ温泉ばら園イベント③鶴岡シルク 特別企画展

秋、鶴岡公園のバラ移植10年記念と合わせて、講演会やお湯輿まつりなどイベントを開催

10月、鶴岡アートフォーラムで、kibiso製品の監修デザイナー・須藤玲子氏の作品展示会を開催⑥「馬出」遺構の石積の活用検討
市教育委員会で、県道工事で出土した遺構の石積の活用を検討

スケジュール
4月

記
念事
業

5月

8月

7月

6月

9月

鶴岡公園

12月

11月

1月

2月

3月

記念式典

庄内地域ミュージアム25館スタンプラリー

桜ライトアップ

10月

10/８㊏

記念誌
発行等

小冊子

県外プロモーション

高校生

荘内大祭

高校生

発行

食文化連携

動画製作

連携イベント

古文書体験

展示製作

桜植樹

歴史講座・シンポジウム、子ども記者など
鶴岡公園周辺の未指定文化財調査・馬出遺構の石積の活用検討【市】

致道博物館 ５つの記念企画展

他
団体等

庄内能楽館
公演 6/14㊋

荘内大祭
10/９㊐
松ヶ岡クラフトフェス【市】

鶴岡シルク
特別企画展

鶴岡天神祭
酒田まつり

赤川花火大会

文化財めぐり【市】

鶴岡JC

鶴岡冬まつりイベント

あつみ温泉
ばら園イベント

シルクノチカラ

鶴岡公園
正面広場
完成
庄内ひな街道P8

４ ＳＥＡＤＳの運営について
１．研修生の状況等（１）研修生数の推移
Ｒ２（初年度）
１年

２年

１３人

－

第１期生－

Ｒ３（２年度目）

計13人▶

１年２年９人

５人

第２期生

第１期生

Ｒ４（３年度目）

計14人▶

１年２年10人(募集中)

９人

第３期生

第２期生

Ｒ５～

計19人

▶

１年２年10人

10人

第３期生

第４期生

計20人

▶

・・・・

（２）第１期生の就農予定
№

主な品目

備考

1
2
3
4
5

養鶏、さといも、ミニトマト
少量多品目野菜
ミニトマト、さといも、さつまいも
水稲、トマトベビーリーフ、ミニトマト

独立自営就農済 （R4.2.1～）
独立自営就農予定（R4.4.1～）
独立自営就農予定（R4.4.1～）
雇用就農予定（R4.4.1～）
雇用就農済（R3.4.1～）※R3は座学のみ受講（３）第２期生の状況
９名全員が２年目の研修に進む予定（うち２名がR4.4.1から前倒しで親元就農し、座学のみ受講予定）（４）第３期生（Ｒ４入校予定）の状況
入校予定者（2次締切まで） ※３次締切（～２月１０日）
１名出願中
居住地
人数
県内
県外
合計

２人
５人
７人

P9２ 委託業務（１）管理運営業務〔Ｒ３〕
外部委託
・カリキュラムの整備
・座学研修の運営・調整
・実習研修の調整
・実習圃場の管理・運営
・食事の提供・就農相談
・研修生サポート・外部講師謝金支払
・校長・アドバイザー謝金支払
・研修生への生活指導
・施設管理・施設の清掃（２）プロモーション
〔Ｒ４〕
外部委託
・カリキュラムの整備
・座学研修の運営・調整
・実習研修の調整
・実習圃場の管理・運営
・食事の提供

〔Ｒ４〕

〔Ｒ３〕
委託

募集開始準備委託

募集開始
各種イベントへの参加等

市直営

入校体験会

・就農相談
・研修生サポート・外部講師謝金支払
・校長・アドバイザー雇用・研修生への生活指導
・施設管理・施設の清掃

募集締め切り
出願
面接日程等出願者と調整

市直営

入校※市民向け学校説明会は市直営

３ 指導体制（１）実習受入農家【課題】・曜日を決めて野菜と稲作の２つの経営体での実習は効率が悪い

４ カリキュラム
【課題】・就農に向けてすぐに活用できる技術の習得強化が求められる〔Ｒ４〕
複合経営農家(野菜と水稲）での実習に見直す〔Ｒ４〕
SEADS農場での実践を必修カリキュラムとする
春から秋は実習の時間を増やし、冬は座学を中心とした時間配分に見直す

P10

５ 新産業団地について新産業用地の開発に向けた取組状況について
大山工業団地に次ぐ新たな産業用地開発に向け、令和元年度と昨年度に実施した工業用地の需要等の調査状況を踏まえ、今年度、新産業用地開発基本計画の策定を行った上で、最終候補地の選定や開発規模の決定などを進めます。
○事業概要とこれまでの取組➢ 事業実施の背景
・企業立地が進み、分譲可能な工場用地が少なくなっている
・市内企業の事業拡大に伴う増設や新規需要に応えるため、新産業団地の開発計画の検討に向けた各種調査を実施○新産業用地ニーズの追加調査(令和２年度)➢ 新産業用地ニーズ追加調査の実施内容（Ｒ2.11～R3.3）
・成長分野の業種で東日本に立地する2,110社へアンケート（アンケート期間：令和3年1月12日～27日）
・アンケート結果やヒアリングをもとに用地需要を算定○新産業用地開発基本計画を策定中(令和３年度)➢ R２調査とR１適地調査を踏まえた開発方針等の検討
立地が予想される業種、雇用者数、工業出荷額、検討候
補地（複数）の土地利用計画、造成計画、排水計画、概算費用、事業採算、成果目標 などを検討○令和４年度以降の取組(課題等検討を含む)（基本計画を踏まえて検討・実施する事項）
・開発区域（場所）、面積（上限）の検討・決定
・開発手法、開発実施体制の決定
・地権者・関係者等への説明・同意、用地測量
・企業ニーズ等（取得条件等）の確認
・実施設計、第１期工区の決定「立地可能性あり」の企業の用地需要推計は約13.3㌶※（道路等の公共施設を含めた産業団地規模は16.5㌶と推計）※上記以外にも企業から事業用地の問い合わせ・相談等あり

コロナ禍における立地企業等の用地需要を確認
上記用地需要推計の約8割（10.７㌶）が市内立地企業⇒事業拡大や建替需要等にあわせた用地の確保が必要（上記決定後、各種手続きに順次着手（R4～R５を想定）①農村産業法に基づく産業導入実施計画の県申請・同意②農振除外申請手続き③農地転用・開発許可などの申請手続き
分譲開始は、今後の協議や手続きの進捗状況、既存工業団地の分譲状況によりますが、企業ニーズにあわせた最短スケジュールでの開発事業を進めていきますP11６ 加茂水族館改築について
１

目的

クラゲ展示に力を入れる水族館が増えている中、更に多種類のクラゲ展示を行うことで、他の施設との差別化を図るとともにクラゲ解説コーナーやレクチャールームの拡充による体験・学習機能の強化、混雑緩和での満足度向上などを柱に大規模リニューアルに取組み、入館者数の一層の拡大を目指す。

２

事業概要

研究所棟、エントランス棟、ＥＶ棟の増築、本体棟の改修を行う。

（２）改修工事（本体棟の改修）①クラゲ展示：レクチャールーム、繁殖室を含めて改修し、クラゲ展示スペースを拡張する。
②レストラン：売店スペースを含めて改修し、レストランスペースを拡張する（３）外構及び駐車場整備：増築工事に伴い再整備を行う。
（４）当初計画の総事業費：約15億円（５）現時点での総事業費：約18.2億円(概算)３

基本設計から実施設計における主な変更点（１）増築工事①研究所棟：延べ床面積 約1,250㎡ 地上3階建て
・１階：レクチャールーム（本体棟から移転、拡張）
体験型イベントの開催や校外学習の受入などクラゲ等の生物について学ぶ施設とする。
・２階：クラゲ展示（新設・拡張）
小水槽やウォーターバスを新設し、多種類のクラゲの展示を行うことで、新たな目玉空間とする。
・３階：クラゲ研究所（本体棟から移転、拡張）
クラゲ飼育の研究を行う実験台や恒温室を設置する。
②エントランス棟：延べ床面積 約325㎡ 地上2階建て
・１階：バス待合所、トイレ等（新設）
バス待合所、トイレ等を設置する
・２階：売店、倉庫（本体棟から移転、拡張）
本体棟より売店を移転し、売店スペースの拡張、倉庫を設置する。
③ＥＶ棟：面積 約20㎡
・エレベーター、風除室を設置（新設）

研究所棟

エントランス棟ア プロ― チ棟

休 憩 棟

基本設計

1,100㎡

500㎡

300㎡

72㎡

―

実施設計

1,250㎡

325㎡

――20㎡

EV

棟

・研究棟の床面積を拡張し、ＥＶ棟を新たに建設するが、エントランス棟の床面積を縮小し、アプローチ棟、休憩棟の建設を中止するなどの見直しを行い、床面積を削減している。

４ 財源（見込）
加茂水族館振興基金の他、企業版ふるさと納税、ガバメントクラウ
ドファンディングの活用を見込んでいる。
なお、不足する分については、起債を活用する。

○主な財源内訳（見込）・加茂水族館整備振興基金
13憶4,288万2,463円（令和3年3月31日現在）
P12

５ 進捗状況と今後のスケジュール
Ｒ１
基本計画

Ｒ２

Ｒ３

基本設計

実施設計

Ｒ４

Ｒ５

Ｒ６

Ｒ７

基本計画

設計関係
増築工事

研究棟・エントランス棟・ＥＶ棟

改修工事

本体棟

グランドオープン
予定EV棟/2階建
床面積 約20㎡

加茂水族館配置図
エントランス棟/2階建
床面積 約325㎡
1階：待合所、トイレ
2階：売店、倉庫

今泉漁港

本体棟改修
クラゲ展示及びレストランスペースの拡張

研究所棟/3階建
床面積 約1,250㎡
1階：レクチャールーム

2階：クラゲ展示

3階：クラゲ研究所
P13

７ 鼠ヶ関ＩＣ道の駅について
鼠ヶ関IC（仮称）への「道の駅あつみ」移転整備について
令和3年度は、官民連携事業の調査検討などを踏まえ、事業手法を決定
令和4年度から、用地取得、事業者募集、広報など、事業推進を図る○令和3年度の取組状況「官民連携基盤整備推進事業調査」(国補助)の実施▶需要予測・概略設計
施設規模や具体的な整備内容を検討し、基本計画・概略設計等を策定▶市場調査
・農林水産業、観光・物産関係等42者へヒアリング
・道の駅利用者など1,800名へアンケート
・運営、建設、金融関係の31者に対し事業実現性を検証○想定スケジュール
項目

R3

用地関係

用地・物件調査

管理運営
施設整備

官民連携基盤整備推進事業調査

R4

R5

R6

R7

整備用地取得・粗造成工事（開発公社）

土地買戻し運営事業者公募・選定・契約

基本計画・実施設計

R8

施設整備工事（建築・外構）

R9
移転開業

P14事業予定地の概要

この資料は、対話型市場調査（サウンディング）のために作成した仮の計画（案）の抜粋になります。
今後の調査を通して内容を変更する可能性があります。
現道の駅あつみ(約4㎞)

R7号

鼠ヶ関港予定地

約2.1ha至鶴岡

鼠ヶ関川

JR鼠ヶ関駅
ローソン様

日沿道
鼠ヶ関IC（仮称）
R345号

R7号

マックスバリュ様
ツルハドラッグ様
サンデー様

至村上

県境付近
鼠ヶ関地区

道の駅移転整備予定地付近（鼠ヶ関地内）

予定地

・山形県と新潟県の県境に位置（かつての関所）・国道7号・345号に面する・日沿道鼠ヶ関IC（仮称）出口すぐ
・面積は約２.１ha
・市街化区域内 工業地域
・現況交通量：5,887台日（H27センサス・R7号）
・将来交通量：10,600台日（R12将来推計・日沿道）
・車で２時間圏内居住者：1,884千人
・現道の駅あつみから約４㎞新潟県寄り
P15

８ 汚泥資源化(ｺﾝﾎﾟｽﾄ化)施設の建設について
事業概要・目的<現状>○ 現コンポストセンターは生産開始(S61)から36年が経過、老朽化により維持費が増大、生産能力が低下○ H28よりJA鶴岡に無償貸付し、JA鶴岡で生産・販売をしているが、現在の生産量ではニーズに対応しきれず○ 汚泥産廃処分量が増加、近隣の民間処分先の確保が難しく、汚泥処理コストが増加傾向<事業目的>○ 自区内処理による汚泥処分の安定化と処理コスト低減・CO2削減○ 汚泥資源の農業利用の拡大による資源循環型社会の形成<事業概要>※現時点の想定○ R9稼働を目標に鶴岡浄化センター敷地内にペレット化設備を含めた生産規模1,000tのコンポスト化施設を新設○ 官民連携(DB＋O方式)による事業化を図る

事業実施スケジュール（予定）
R3

R4新設による汚泥処分費用の比較
R5

R6R7R8実施方針検討

生産開始

事業者選定
設計

設計・工事・維持管理

建設工事

試算結果

R9稼働

現況
今後さらに増加する可能性
コスト縮減を図る

事業規模
R2実績

資源化施設案

汚 泥 発 生 量

3,801 t/年

3,800 t/年

コンポスト化
汚泥量

1,194 t/年
（汚泥発生量の31%）

2,450 t/年
（汚泥発生量の65%）量

520 t/年

1,000 t/年

考

老朽化により生産量制限

ペレット化
設備の導入

製
備品

※生産規模については、拡大が可能か検討期待される効果○ 汚泥自区内処理の拡大(リスク低減）による下水道事業の安定化○ 汚泥資源を活用した農業生産等の推進による「SDGs未来都市」・「資源循環型社会」の形成

試算条件（R9～28（20年間）の平均値を試算）汚泥量 3,800 t/年・産廃処分単価 42,100 円/ｔ＊過去10年実績より、単価の上昇率
年2.8%（産廃処分先 庄内地域1,000ｔ,内陸地域2,800ｔ）

コンポスト施設を廃止し産廃処分のみとした場合、市外へ資金及び資源(コンポスト)が流出する。

P16

９ 朝日庁舎改築事業についてスケジュール（予定）

令和３年度～令和４年度
令和３年１２月～４年３月
令和４年度
令和５年度～令和６年度
令和６年度（秋頃）
令和６年度～令和７年度

基本・実施設計業務
設計者の選定(プロポーザル）
地質調査業務
本体工事
新庁舎供用開始
外構・旧庁舎解体等工事

配置計画図(案)朝日中央CC

事業概要

総事業費（概算）

約１５億円

施設面積・構造

約１，８００㎡

【内訳】
庁舎
分署

約１，４００㎡（木造及びＲＣ造）
約４００㎡（ＲＣ造）

別棟：木質バイオマス棟 約２００㎡
庁舎機能の特色・デジタル技術を活用した過疎対策、中山間振興の実践に取り組むための司令塔機能
・消防分署との合築による防災拠点施設としての機能・木質バイオマスボイラー(チップボイラー)や太陽光発電等の再生可能エネルギーの活用
等
P17