工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管布設替工事（Ｒ４－２３工区）
２ 工事場所： 鴻巣市明用地内
３ 工

種： 土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 10 月 25 日から

令和－年－月－日から

令和 5 年 3 月 10 日まで

令和－年－月－日まで

20,160,800 円

20,031,000

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管)φ75 L＝213.0ｍ(213.8ｍ)・φ50

管)φ75 L＝213.1ｍ(213.8ｍ)・φ50

L＝134.2ｍ(134.4ｍ)

L＝136.0ｍ(136.2ｍ)

排泥設備φ50 2 箇所 仕切弁φ75

排泥設備φ50

4 基 ・ φ50 4 基

4 基 ・ φ50 4 基

給水管切替 27 箇所

給水管切替 27 箇所

５ 変更理由・ 一部配管方法の見直しによるもの。

2 箇所

円

仕切弁φ75

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： （ゼロ債務）配水管布設替工事（Ｒ４－２１工区）
２ 工事場所： 鴻巣市上谷字道郡地内
３ 工

種： 土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 4 月 1 日から

令和－年－月－日から

令和 4 年 8 月 31 日まで

令和－年－月－日まで

22,000,000 円

18,898,000

ＤＩＰ－ＧＸ（ダクタイル鋳鉄管Ｇ

ＤＩＰ－ＧＸ（ダクタイル鋳鉄管ＧＸ形）φ２００ Ｌ＝193.6ｍ（194.0

Ｘ形）φ２００ Ｌ＝190.9ｍ（191.5ｍ）

ｍ）

ＳＵＳ３０４ＴＰ（ステンレス鋼鋼

ＳＵＳ３０４ＴＰ（ステンレス鋼鋼

期

契約金額
（税込）

円

管）２００Ａ Ｌ＝9.6ｍ（12.0ｍ） 管）２００Ａ Ｌ＝8.1ｍ（11.2ｍ）
工事概要

ＳＵＳ３０４ＴＰ（ステンレス鋼鋼

ＨＩＶＰ（耐衝撃性硬質塩化ビニル

管） ８０Ａ Ｌ＝2.6ｍ（3.7ｍ）

管）φ７５ L=0.9ｍ（0.9ｍ）

ＨＩＶＰ（耐衝撃性硬質塩化ビニル

仕切弁φ２００管）φ７５ L=0.5ｍ（0.5ｍ）

φ２５

仕切弁φ２００ １基箇所

φ２５ １箇所

空気弁

１箇所

１基

空気弁
排泥設備

１

排泥設備 １箇所
５ 変更理由・占用位置の変更及び水管橋部の配管変更による減額に加え、令和４年３月から適用す
る公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に伴い、設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管新設及び布設替工事（Ｒ４－１４工区）
２ 工事場所： 鴻巣市屈巣地内
３ 工

種： 土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 8 月 30 日から

令和 4 年 8 月 30 日から

令和 5 年 1 月 20 日まで

令和 5 年 3 月 15 日まで

13,814,900 円

16,753,000

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX 形）
）

期

契約金額
（税込）

形））φ75

工事概要

Ｌ＝105.8ｍ（ 105.8

φ 75

円

Ｌ ＝ 105.8 ｍ （ 105.8 ｍ ）ｍ ）HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル

管）φ75

管）φ75

Ｌ＝101.0ｍ（ 101.2ｍ ） 排泥設備φ50

排泥設備φ50 1 箇所
75

4基

Ｌ＝97.5ｍ（ 97.6ｍ ）仕切弁φ

75 4 基

1 箇所

仕切弁φ

給水管切替 8 箇所

給水管切替 8 箇所

５ 変更理由・道路を所管する北本県土整備事務所と協議した結果、影響幅を含めた基層からの舗装復旧及び排泥管の県道接続不可の指示があり、これにより舗装復旧の面積及び配管の一部変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管新設及び布設替工事（Ｒ４－１３工区）
２ 工事場所： 鴻巣市八幡田地内
３ 工

種： 土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 9 月 26 日から

令和 4 年 9 月 26 日から

令和 5 年 1 月 31 日まで

令和 5 年 3 月 24 日まで

62,942,000 円

66,440,000

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX 形））形）） φ300 Ｌ＝175.2ｍ（ 177.1

φ300 Ｌ＝174.1ｍ（ 176.4ｍ ）ｍ ）DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX 形））

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX

φ200 Ｌ＝112.1ｍ（ 112.8ｍ ）

期

契約金額
（税込）

Ｌ＝113.6ｍ（ 114.3形）） φ200

工事概要

円

SUS（ステンレスフレキ管） 200Ａ

ｍ ）Ｌ＝10.0ｍ（ 11.6ｍ ）SUS（ステンレスフレキ管） 200Ａ

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX 形））

Ｌ＝10.0ｍ（ 11.6ｍ ）φ75 Ｌ＝27.4ｍ（ 31.8ｍ ）DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル

Ｌ＝26.3ｍ（ 28.8管） φ75 Ｌ＝10.7ｍ（ 10.9ｍ ）

形））

φ75

2 箇所

ｍ ）

排泥設備

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル

3 基・φ200管） φ75空気弁（排泥機能付） φ75

排泥設備

Ｌ＝3.2ｍ

2 箇所

仕切弁φ300

3 基・φ200 3 基・φ75 3 基
空気弁 φ75

1基

地下式単口

消火栓（排泥機能付） 1 基
仮設管設置・撤去

1式

仕切弁φ300

3 基・φ75

3基
1基

地下式単口消火栓（排泥機能付） 1基
仮設管設置・撤去

1式

切替 3 箇所
給水管

切替 3 箇所
５ 変更理由・ 既設管を止水するための工法の追加や配管方法の見直し等によるもの。

給水管

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： （ゼロ債務）配水管新設及び布設替工事（Ｒ４－１１工区）
２ 工事場所： 鴻巣市糠田字本田五の割地内
３ 工

種： 土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 4 月 1 日から

令和 4 年 4 月 1 日から

令和 4 年 9 月 30 日まで

令和 4 年 10 月 31 日まで

26,534,200 円

25,586,000円

HPPE（水道配水用ポリエチレン管） HPPE（水道配水用ポリエチレン管）
φ75 L=336.7ｍ（337.7ｍ）

φ75 L=335.6ｍ（336.4ｍ）

HIVP（耐衝撃性硬質塩化ビニル管） HIVP（耐衝撃性硬質塩化ビニル管）
φ75 L=111.1ｍ（111.1ｍ）
工事概要

φ75 L=104.9ｍ（104.9ｍ）

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管ＧＸ形） DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管ＧＸ形）
φ75 Ｌ＝13.5ｍ（14.3ｍ）、

φ75 Ｌ＝5.9ｍ（6.2ｍ）、

DIP-Ｋ（ダクタイル鋳鉄管Ｋ形）

φ150 Ｌ＝1.9ｍ（1.9ｍ）

φ150 Ｌ＝1.8ｍ（1.8ｍ）

仕切弁φ75 ６基・φ50

仕切弁φ75

排泥設備３箇所・給水切替４８件・６基・φ50 ２基・排泥設備２箇所・給水切替 ４８件

２基・

地下式単口消火栓 １基

５ 変更理由・一部配管の見直しがあったことに加え、令和４年３月から適用する公共工事設計労務
単価の運用に係る特例措置に伴い、設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管新設工事（Ｒ４－３工区）
２ 工事場所： 鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種： 土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 11 月 22 日から

令和－年－月－日から

令和 5 年 3 月 15 日まで

令和－年－月－日まで

18,198,400 円

18,843,000

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX 形））形））φ200

φ200

期

契約金額
（税込）

Ｌ＝144.0ｍ, φ100

Ｌ＝143.8ｍ, φ100

Ｌ＝

Ｌ＝ 1.2ｍ, φ75 Ｌ＝ 4.0ｍ

1.2ｍ, φ75

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル

管)

管)

φ 75

Ｌ ＝ 166.7 ｍ , φ 50

Ｌ＝ 55.7ｍ
工事概要

円

仕切弁 φ200

φ 75

Ｌ＝ 1.4ｍ
Ｌ ＝ 171.0 ｍ , φ 50

Ｌ＝ 55.2ｍ
2 基・φ75

2 基・

仕切弁 φ200 2 基・φ75 2 基・φ

φ50 1 基50 1 基地下式単口消火栓（排泥機能付） 1

地下式単口消火栓（排泥機能付） 1基

基

排泥設備 φ50

1 箇所

給水管

排泥設備 φ50 2 箇所

切替 3 箇所替 3 箇所

仮設管撤去工 1 式

仮設管撤去工 1 式

給水管切５ 変更理由・ 既設管の埋設位置と相違があり配管変更が必要となったため。また、宅内給水管の延伸によるもの。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管新設工事（Ｒ４－１工区）
２ 工事場所： 鴻巣市滝馬室地内
３ 工

種： 土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 6 月 14 日から

令和－年－月－日から

令和 4 年 9 月 9 日まで

令和－年－月－日まで

7,081,800 円

7,219,300

ＨＩＶＰ－ＲＲ（耐衝撃性硬質塩化ビ

ＨＩＶＰ－ＲＲ（耐衝撃性硬質塩化ビニニル管）φ７５ル管）φ７５

契約金額
（税込）

工事概要

Ｌ＝１０１．５ｍ

Ｌ＝１０２．８ｍ（１０２．０ｍ）（１０３．１ｍ）

仕切弁φ７５

仕切弁φ７５ ３基、

給水切替

３基、

１２件

給水切替

円

１２件

５ 変更理由・布設予定箇所の一部に私道があり、布設位置の見直しを行ったため。また、既設管状況が設計と現地で異なっていたことによる現地での調整のため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管新設及び布設替工事（Ｒ３－１６工区）
２ 工事場所： 鴻巣市雷電２丁目、本宮町地内
３ 工

種： 土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 1 月 25 日から

令和 4 年 1 月 25 日から

令和 4 年 3 月 14 日まで

令和 4 年 5 月 31 日まで

5,940,000 円

5,808,000

DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管 GX 形）

DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管 GX 形）

φ 100

φ 100

期

契約金額
（税込）

工事概要

L=34.5m(34.5m) 、 φ 75

円

L=31.4m(31.4m) 、 φ 75

L=8.2m(8.5m)

L=7.9m(8.1m)

DIP-K(ダクタイル鋳鉄管 K 形）φ

DIP-K(ダクタイル鋳鉄管 K 形）φ100 L=3.6m(3.8m)

100 L=3.6m(3.8m)

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル管）φ75 L＝27.7ｍ(27.7m)管）φ75 L＝27.2ｍ(27.2m)

仕切弁
基

φ100

2基

、φ75

、給水管切替 2 箇所

1

仕切弁

φ100

2基

、φ75

基 、給水管切替 2 箇所

５ 変更理由・下水道工事の影響により、配水管布設延長を短縮する必要が生じたため。
。

1

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 消火栓修繕工事（Ｒ４）２ 工事場所： 鴻巣市鴻巣地域 他
３ 工

種： 土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

令和 5 年 1 月 17 日から

令和 5 年 1 月 17 日から

令和 5 年 3 月 15 日まで

令和 5 年 3 月 24 日まで

6,050,000 円

7,689,000円

消火栓入替工 1 基

消火栓入替工 1 基

単口消火栓交換工 11 基

単口消火栓交換工 13 基

消火栓補強金具設置工 32 基

消火栓補強金具設置工 41 基

工事概要

５ 変更理由・単口消火栓交換工及び消火栓補強金具設置工の追加等、修繕内容の変更によるもの。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 既設水道管撤去工事（Ｒ４）２ 工事場所： 鴻巣市大間地内
３ 工

種： 土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 6 月 28 日から

令和－年－月－日から

令和 4 年 9 月 9 日まで

令和－年－月－日まで

4,620,000 円

5,192,000

石綿管撤去工 一式

石綿管撤去工 一式

給水管切替 2 箇所

給水管切替 3 箇所

工事概要

５ 変更理由・ 給水管切替の追加及び石綿管撤去工の延長によるもの。

円

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管布設替工事（Ｒ４－２７工区）
２ 工事場所： 鴻巣市箕田地内
３ 工

種： 土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

変 更 前

変 更 後

令和 5 年 1 月 17 日から

令和－年－月－日から

令和 5 年 3 月 15 日まで

令和－年－月－日まで

4,763,000 円

4,191,000

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル管）

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル管）

φ75

Ｌ＝90.5ｍ（90.6ｍ）

φ75 Ｌ＝90.5ｍ（90.6ｍ） ・

φ50

Ｌ＝11.0ｍ（11.6ｍ）

期

契約金額
（税込）

給水管切替

工事概要

仮設管撤去工

1箇所
一式

・

・

円

φ50 Ｌ＝11.0ｍ（11.6ｍ）
給水管切替 1箇所 ・仮設管撤去工 一式

５ 変更理由・東京ガスと競合した箇所について、土工費を折半したことにより、設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 総選加）配水管布設替工事（Ｒ４－２６工区）
２ 工事場所： 鴻巣市下谷地内
３ 工

種： 土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 10 月 12 日から

令和 4 年 10 月 12 日から

令和 5 年 3 月 15 日まで

令和 5 年 3 月 29 日まで

34,870,000 円

37,708,000

DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管 GX 形）

DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管 GX 形）

φ200 L=15.1m(16.2m)、

φ200 L=15.1m(16.2m)、

円

HPPE（水道配水用ポリエチレン管） HPPE（水道配水用ポリエチレン管）

工事概要

φ200 L=345.5m(347.5m)、

φ200 L=347.8m(350.0m)、

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル

φ150 L=5.6m(5.8m)、管）φ75 L＝18.0ｍ

φ50 L=14.5m、仕切弁φ200 3 基、φ75 1 基、HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル

地下式単口消火栓（排泥機能付）１管）φ50 L＝7.0ｍ

基、給水管切替 3 箇所

仕切弁 φ200 4 基 、地下式単口消火栓（排泥機能付）１基、給水管切替 3 箇所

５ 変更理由・配管の再検討の結果、一部配管の見直しが生じたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管布設替工事（Ｒ４－２５工区）
２ 工事場所： 鴻巣市原馬室地内
３ 工

種： 土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 8 月 30 日から

令和－年－月－日から

令和 4 年 11 月 11 日まで

令和－年－月－日まで

17,050,000 円

16,786,000

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管)φ75 L＝226.5ｍ(226.6ｍ)管)φ75 L＝226.5ｍ(226.6ｍ)

仕切弁 φ75 1 基

仕切弁 φ75 1 基

給水管切替 14 箇所

給水管切替 14 箇所

仮設配管布設・撤去 一式

仮設配管布設・撤去 一式

排泥設備１箇所

排泥設備１箇所

５ 変更理由・ 材料の追加と既設管撤去工の減少によるもの。

円

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管布設替工事（Ｒ４－２４工区）
２ 工事場所： 鴻巣市屈巣地内
３ 工

種： 土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 10 月 12 日から

令和 4 年 10 月 12 日から

令和 5 年 2 月 24 日まで

令和 5 年 3 月 15 日まで

13,475,000 円

13,750,000

DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管 GX 形)

DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管 GX 形)φ

φ75 L＝35.9ｍ(36.3ｍ)

75 L＝35.2ｍ(35.7ｍ)

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管)φ75 L＝204.9ｍ管)φ75 L＝206.1ｍ

期

契約金額
（税込）

工事概要

排泥設備φ50 ２箇所

仕切弁φ75排泥設備φ50 ２箇所

円

仕切弁φ75４基

４基

給水管切替 16 箇所 撤去工一式

給水管切替 17 箇所 撤去工一式

５ 変更理由・材料の追加と残土の搬入先の変更によるもの。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：都市計画課）
１ 工 事 名：大間近隣公園整備工事（その３）２ 工事場所：鴻巣市大間字内谷地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 3 月 24 日から

令和 4 年 3 月 24 日から

令和 4 年 11 月 25 日まで

令和 5 年 1 月 20 日まで

100,644,500 円

107,871,500 円（園路広場整備工）（園路広場整備工）

密粒度 As ０㎡

密粒度 As ４０４㎡

（公園土工）（公園土工）

積込・運搬 ０㎥

積込・運搬 ２２０㎥

掘削

掘削

７９０㎥

５ 変更理由建設発生土の搬出が必要となったため、積込、運搬を追加する。

９４０㎥

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：都市計画課）
１ 工 事 名：大間近隣公園遊具等設置工事
２ 工事場所：鴻巣市大間字内谷地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 3 月 24 日から

令和 4 年 3 月 24 日から

令和 4 年 11 月 25 日まで

令和 5 年 1 月 20 日まで

113,300,000 円

113,969,900 円（公園土工）（公園土工）

積込・運搬 ０㎥

積込・運搬 ２９０㎥

工事概要

５ 変更理由建設発生土の搬出が必要となったため、積込、運搬を追加する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：都市計画課）
１ 工 事 名：大間近隣公園整備工事（その 4）
２ 工事場所：鴻巣市大間字内谷地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 11 月 22 日から

令和－年－月－日から

令和 5 年 3 月 15 日まで

令和－年－月－日まで

14,853,300 円

14,599,200 円（公園土工）（公園土工）

掘削

掘削

２８０㎥

工事概要

５ 変更理由別工事で掘削を行ったため、掘削土量が予定より減少した。

１２０㎥

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：都市計画課）
１ 工 事 名：下忍第二公園擁壁改修工事
２ 工事場所：鴻巣市下忍地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 11 月 1 日から

令和－年－月－日から

令和 5 年 3 月 6 日まで

令和－年－月－日まで

6,325,000 円

6,626,400 円（プレキャスト擁壁工）（プレキャスト擁壁工）

Ｌ＝５０．２ｍ

Ｌ＝４９．６８ｍ

フェンス再設置０ｍ

フェンス再設置１．５ｍ

松杭打設０本松杭打設１５本

工事概要

５ 変更理由
現場精査の結果、工事延長が増加した。また、松杭設置及びフェンス再設置が必要となった。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：三谷橋大間線（２期工事）街路築造工事（R３）２

工事場所：鴻巣市雷電 2 丁目 地内

３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和４年３月１０日から

令和４年３月１０日から

令和４年７月２９日まで

令和４年９月１６日まで

契約金額

13,173,600 円

12,573,000 円

（税込）

工事概要

更 前

工事延長L=83m 施工幅員（片側歩道

工事延長L=89m 施工幅員（片側歩分）W=3.5m

道分）W=3.5m

土工1式、地盤改良工1式、排水構造物工

土工1式、地盤改良工1式、排水構

1式（街渠68m、暗渠13m、街渠桝2基）、造物工1式（街渠74m、暗渠13m、街路側工1式（歩車道境界81m、舗装止渠桝2基）、路側工1式（歩車道境78m）、舗装工（支道部舗装工27㎡、歩界87m、舗装止83m）、舗装工（支道舗装工235㎡）、道路付属物工（照明

道部舗装工27㎡、歩道舗装工252

灯等）1式、区画線工1式、撤去工1式、㎡）、道路付属物工（照明灯等）1

附帯工１式

式、区画線工1式、撤去工1式、附
帯工1式

５

変更理由

当該路線において、支障物件（電柱）の移設が遅れているため、工期の延長を要す。変更内
容等については、①国際情勢により、LED電灯部の部品納入が遅れる見込みのため、施工控除。②車両乗入口が確定されたため歩道部の内容変更、及び歩行者の安全性を考慮し、歩道部延長増。③排水機能確保のための排水管接続のため、請負額の変更を要す。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 B-24 号線 道路改良工事
２

工事場所：鴻巣市小松 2 丁目 地内

３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変工期

更 前

令和－年－月－日から

令和４年６月３０日まで

令和－年－月－日まで
5,988,400 円

5,500,000 円（税込）

工事延長L=45.3m 道路幅員W=6.0m 土工1

工事延長L=45.3m 道路幅員W=6.0m式

土工1式 構造物撤去工1式 側溝工

構造物撤去工1式

版破砕工A=204㎡㎡

側溝工L=91m 舗装

下層・上層路盤工A=47

不陸整正工A=182㎡

区画線工1式

表層工A=229㎡

仮設工1式

L=93m 舗装版破砕工A=205㎡
下層・上層路盤工 A=47 ㎡

変更理由

桝および蓋掛工の追加等により、変更を要する。

不陸整正

工 A=185 ㎡ 表層工 A=229 ㎡
線工 1 式５

更 後

令和４年３月３日から

契約金額

工事概要

変

区画

雑工 1 式 仮設工 1 式

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：（ゼロ債務）市道 A-2046、2047 号線
２

工事場所：鴻巣市糠田字本田一ノ割

３ 工

道路改修工事（R4）

地内外

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

工事概要

更 前

変

更 後

令和４年４月１日から

令和－年－月－日から

令和４年７月１５日まで

令和－年－月－日まで
9,060,700 円

8,915,500 円
工事延長L=370m、舗装幅員W=3.2～7.0m

工事延長L=370m、舗装幅員W=3.2～

撤去工（路線切削、舗装版破砕）1式、

7.0m

不陸整正工A=1020㎡、表層工(1)A=555

撤去工（路線切削、舗装版破砕）1㎡、表層工(2)A=1020㎡、薄層滑り止め式、不陸整正工A=1020㎡、表層工

舗装工A=13㎡、区画線工1式(1)A=555㎡、表層工(2)A=1020㎡、
薄層滑り止め舗装工A=13㎡、区画
線工1式

５

変更理由

令和 4 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の特例措置に基づく、請負額の変更のため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：（ゼロ債務）市道 B-15 号線 道路改修工事（R4）２

工事場所：鴻巣市小松 1 丁目 地内

３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変工期

更 前

令和－年－月－日から

令和４年８月５日まで

令和－年－月－日まで
10,175,000 円

9,373,100 円（税込）
工事延長L=155.1ｍ

道路幅員W=4.38～

工事延長L=155.1ｍ 道路幅員W=4.38

4.80m（施工幅員W=1.97～7.3ｍ）～4.80m（施工幅員W=1.97～4.25ｍ）

土工1式

土工1式 側溝工（300*300）L=177m

側溝工（300*300）L=179m 集水

桝工N=2基５

更 後

令和４年４月１日から

契約金額

工事概要

変

舗装版破砕工A=480㎡ 不陸整

正工A=435㎡

表層工A=484㎡

式

付帯工1式

雑工1式

区画線工1

集水桝工N=1基㎡

舗装版破砕工A=480

不陸整正工A=439㎡

A=480㎡

表層工

区画線工1式 雑工1式

変更理由

・現場精査の結果、側溝布設延長等に増減があることが判明したため、変更を行う。
・既存の道路反射鏡を側溝布設予定位置に迂回側溝を使用し移設を行うため変更を行う。
・排水接続等の追加工事が発生したため変更を行う。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：（ゼロ債務）市道 G-298 号線 道路改修工事（R4）２

工事場所：鴻巣市寺谷字芝原中耕地 地内

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 前

令和４年４月１日から

令和－年－月－日から

令和４年７月８日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

5,995,000 円

6,048,900 円

工事延長L=94m 舗装幅員W=5.7～6.6m(施工事延長L=94m 舗装幅員W=5.7～

工幅員W=5.7～7.2m)

6.6m(施工幅員W=5.7～7.2m)

土工１式

側溝蓋掛工L=25m 舗装版破砕

土工１式

工A=634㎡

下層・上層路盤工A=388㎡

破砕工A=634㎡ 下層・上層路盤工

（税込）

工事概要

変 更 後

不

側溝蓋掛工L=25m 舗装版

陸整正工A=246㎡

表層工A=634㎡ 区画線

A=388㎡ 不陸整正工A=246㎡

工１式

仮設工１式

工A=634㎡区画線工１式

雑工１式

表層

雑工１式

仮設工１式

５

変更理由

令和４年３月から適用する公共工事設計労務単価の特例措置に対応をするため変更を行う。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：（ゼロ債務）市道吹 147、152、781 号線 道路改修工事(R4)２

工事場所：鴻巣市榎戸 2 丁目 地内外

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変工期

更 後

令和－年－月－日から

令和４年８月１０日まで

令和－年－月－日まで

13,600,400 円

（税込）

５

変

令和４年４月１日から

契約金額

工事概要

更 前

14,126,200 円

工事延長L=360m 舗装幅員（施工幅員）

工事延長L=351m 舗装幅員（施工幅

W=3.6m～8.0m

員）W=3.5m～8.0m

舗装版破砕工A=283㎡ 路面切削工A=2022㎡

舗装版破砕工 A=272 ㎡ 路面切削工

不陸整正工A=283㎡ 表層工A=2305㎡ 区画

A=1968 ㎡ 不陸整正工 A=272 ㎡ 表層

線工１式 雑工１式

工 A=2240 ㎡ 区画線工１式 雑工１式

変更理由

現地測量に伴う施工数量の増減および道路鋲設置工（28 箇所）の増加のため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：（ゼロ債務）市道川 2017 号線 道路改修工事(R4)２ 工事場所：鴻巣市広田字島屋敷 地内
３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

更 前

変

令和４年４月１日から

令和－年－月－日から

令和４年７月２７日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

4,728,900 円

4,658,500 円（税込）
工事延長L=160m

舗装幅員（施工幅員）

W=5.0～5.4m 舗装版破砕工A=836㎡
整正工A=836㎡
式

更 後

不陸

表層工A=845㎡ 付帯工１

区画線工１式工事延長L=160m

舗装幅員（施工幅員）W=5.0～5.4m 舗装版破砕工A=836㎡

不陸整正工A=836㎡

A=845㎡

付帯工１式

表層工

区画線工１式

工事概要

５

変更理由

令和４年３月から適用する公共工事設計労務単価の特例措置に対応をするため変更を行う。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：鴻巣市立吹上小学校 校庭芝生化工事
２

工事場所：鴻巣市南 1 丁目 地内

３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変 更 前
工

期

更 後

令和４年６月８日から

令和－年－月－日から

令和４年９月３０日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

14,141,600 円

12,351,900 円

（税込）

工事概要

変

基盤整備 敷地造成工（掘削・運搬・整基盤整備 敷地造成工（掘削・運搬・地・入替表土）A=1390㎡ 仮設工（敷鉄

整地・入替表土）A=1390㎡ 仮設工板）１式（敷鉄板）１式

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備工（芝ﾃｨﾌﾄﾝ419 ｾﾙﾄﾚｰ苗）A=1390㎡ 植生

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ工（芝ﾃｨﾌﾄﾝ419 ｾﾙﾄﾚｰ

管理工（散水・施肥・除草・芝刈り等）１

苗）A=1390㎡ 植生管理工（散水・施式

肥・除草・芝刈り等）１式
設備工1式

５

変更理由

・現場精査の結果、掘削土量および運搬土量に減少が生じたため。
・芝生管理のための散水栓設置（1 箇所）および排水管設置工（L=15m）、見切り縁設置工（L=150m）が生じたため。

施設

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：鴻巣市立川里ひまわり保育園 園庭芝生化工事
２ 工事場所：鴻巣市関新田字七番 地内
３ 工

種：造園

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変 更 前
工

期

変

更 後

令和４年５月２３日から

令和４年５月２３日から

令和４年９月３０日まで

令和４年１０月２５日まで

契約金額

2,930,400 円

2,625,700 円（税込）
地拵えA=320㎡

張芝工（ポット苗植付

耕起A=580㎡

張芝工（ポット苗植付け）A=320㎡（ティフトン419セルトレー

け）A=580㎡（ティフトン419セルト

苗）

レー苗）

植生管理工1式

植生管理工1式

工事概要

５

変更理由

・植生管理工のうち散水を追加。また、施工前の状況がシロツメクサに覆われていたことから撤去が必要となり、撤去部の補植面積が増加となったことから変更が必要となった。
・園庭の樹木の影響で日陰の時間が長く、育成状況が遅い箇所があるため、育成期間をさらに設けるため工期の延長が必要となった。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道吹 25 号線外 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市新宿 2 丁目 地内

３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変 更 前
工

期

変

更 後

令和４年５月２３日から

令和４年５月２３日から

令和４年９月３０日まで

令和４年１１月１８日まで

契約金額

4,482,500 円

3,784,000 円（税込）

工事延長L=74m 道路幅員W=6.0m
現場打側溝工L=67m 蓋掛工L=7m
撤去工１式

雑工１式

工事延長L=76m 道路幅員W=6.0m
構造物

仮設工１式

現場打側溝工L=76m 構造物撤去工１式

雑工１式 仮設工１式

工事概要

５

変更理由

地元との協議により、工事延長が増加した。また、現地精査の結果、現場打側溝工および付帯工の増加も生じたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 H-79 号線 道路改良工事
２

工事場所：鴻巣市郷地 地内

３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変 更 前
工期

令和－年－月－日から

令和４年８月３０日まで

令和－年－月－日まで
3,624,500 円

3,025,000 円（税込）

工事延長L=55m 道路幅員（施工幅員）

工事延長L=81m 道路幅員（施工幅

W=4.38～5.48m

員）W=3.17～5.48m

土工１式

構造物撤去工１式

排水構造物

土工１式

構造物撤去工１式

排水工L=36m 集水桝工N=1基 舗装版破砕工

構造物工L=36m 集水桝工N=1基

A=203㎡

下層路盤工A=11㎡ 上層路盤工

装版破砕工A=321㎡ 下層路盤工A=11A=11㎡

不陸整正工A=208㎡ 表層工A=219㎡㎡

区画線工１式

変更理由

舗装工の面積を追加したため、変更を要する。

舗

上層路盤工A=11㎡ 不陸整正工

A=317㎡
１式

５

更 後

令和４年６月１日から

契約金額

工事概要

変

表層工A=328㎡

区画線工工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 A-2010、2012 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市上谷 地内外

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

更 前

更 後

令和４年６月１４日から

令和－年－月－日から

令和４年１１月１０日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

9,418,200 円

8,822,000 円

（税込）

工事概要

変

工事延長L=252m（市道A-2010号線

工事延長L=259m（市道A-2010号線

L=100m、市道A-2012号線 L=152m） 舗装幅

L=105m、市道A-2012号線 L=154m）

員（施工幅員）W=3.8～4.8m 路面切削工

舗装幅員（施工幅員）W=3.8～5.4m

A=1110㎡

表層工A=1110㎡

路面切削工A=568㎡ 舗装版破砕工

工A=480㎡

区画線工１式

路上路盤再生A=658㎡ 不陸整正工A=658㎡

表層工A=1220㎡ 路上路盤再生工A=504㎡
区画線工１式

５

変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
現場精査の結果、施工面積の追加（A=110㎡）が生じ、また、A-2012号線については舗装版破砕工としたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 J-36 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市笠原 地内

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変 更 前
工

期

更 後

令和４年６月２８日から

令和－年－月－日から

令和４年１０月２０日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

3,062,400 円

2,904,000 円（税込）
工事延長L=154m

舗装幅員（施工幅員）

工事延長L=154m

舗装幅員（施工幅

W=2.20～3.50m

員）W=2.20～3.50m

舗装版破砕工A=465㎡ 不陸整正工A=465㎡

舗装版破砕工A=465㎡ 不陸整正工

表層工A=465㎡

A=465㎡ 表層工A=465㎡

区画線工1式

工事概要

５

変

変更理由

人孔調整工を追加するため、変更を要する。

区画線工1式

雑工1式

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：水路改修工事（明用）２工事場所：鴻巣市明用 地内

３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

更 前

変

令和４年６月２８日から

令和－年－月－日から

令和４年１０月３１日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

3,106,400 円

2,750,000 円（税込）
工事延長L=126m
式

更 後

施工幅員W=0.78m 土工1

コンクリート打設V=10㎥

工事延長L=148m

施工幅員W=0.37～

0.75m 土工1式

コンクリート打設

V=10㎥

防護コンクリート工１式

工事概要

５

変更理由

・現地精査による施工幅員の変更。
・掘削作業を行ったところ、隣接する住宅のブロック塀の基礎が露出したため、転倒防止対策として防護コンクリートを施工する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道吹 346 号線 道路改良工事
２

工事場所：鴻巣市下忍 地内

３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変 更 前
工期

令和－年－月－日から

令和４年９月３０日まで

令和－年－月－日まで
3,328,600 円

3,058,000 円（税込）
工事延長L＝96ｍ

５

更 後

令和４年６月２８日から

契約金額

工事概要

変

舗装幅員（施工幅員）

工事延長L＝96ｍ

舗装幅員（施工幅

W=4.15～4.48ｍ

員）W=4.15～4.48ｍ

舗装版破砕工A=449㎡ 不陸整正工A=449㎡

舗装版破砕工A=449㎡ 不陸整正工

表層工A=449㎡

A=449㎡ 表層工A=449㎡ 薄層カラ

区画線工1式

薄層カラー舗装工A=9.8㎡

ー舗装工A=9.8㎡ 区画線工1式

変更理由

通学路の安全対策として、外側線及び路面標示が追加となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 H-138、川 8 号線道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市安養寺 地内外

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変工期

更 前

令和－年－月－日から

令和４年１１月３０日まで

令和－年－月－日まで
21,421,400 円

22,000,000 円（税込）

概算数量発注方式による発注

工事延長L=766ｍ

工事延長L=762ｍ

員）W=2.10～7.60ｍ

舗装幅員（施工幅員）

W=2.20～5.75ｍ
路面切削工A=4000㎡㎡

舗装幅員（施工幅

路面切削工A=3870㎡
舗装版破砕工A=170

不陸整生工A=170㎡

表層工A=4170㎡

A=180㎡

変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。

舗装版破砕工不陸整生工A=180㎡

工A=4050㎡

区画線工1式５

更 後

令和４年８月２日から

契約金額

工事概要

変

区画線工1式表層

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 A-2015、2023 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市本町 7 丁目 地内外

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和４年８月２日から

令和－年－月－日から

令和４年１１月３０日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

16,981,800 円

15,554,000 円

（税込）

工事概要

更 前

概算数量発注方式による発注

工事延長L=408m 舗装幅員(施工幅

工事延長L=412m 舗装幅員(施工幅員)W=3.25m～6.75m

員)W=3.60m～6.65m

路面切削工A=1579㎡ 舗装版破砕工

路面切削工A=1555㎡ 舗装版破砕工A=650㎡

A=704㎡ 不陸整正工A=704㎡ 表層工

不陸整正工A=650㎡ 表層工A=2205㎡ 区画

A=2283㎡ 区画線工１式

線工１式

５

変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
現地精査の結果、施工面積の増加が生じ、市道A-2015号線について舗装材料の変更が生じた。
また、A-2015号線について、老朽化の激しい集水桝蓋を交換するため変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：総選加）市道 A-1002、1034、E-363 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市川面 地内外

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

工事概要

更 前

変 更 後

令和４年８月２４日から

令和－年－月－日から

令和５年２月１０日まで

令和－年－月－日まで
22,314,600 円

22,734,800 円
工事延長L=624m(市道A-1002号線L=315m,市工事延長L=612m(市道A-1002号線

道A-1034号線L=233m,市道E-363号線L=76m)

L=303m,市道A-1034号線L=233m,市道

舗装幅員（施工幅員）W=4.9m～9.0m

E-363号線L=76m)

路面切削工A=3659㎡ 表層工A=3659㎡ 舗装

舗装幅員（施工幅員）W=4.6m～9.0m

版目地補修工L=353m 区画線工１式

路面切削工A=3484㎡ 表層工A=3484㎡
舗装版目地補修工L=353m 区画線工１
式

５

変更理由

現地測量に伴う施工数量の増減のため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：総選加）市道 A-1008、2034 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市東 4 丁目 地内外

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 前

令和４年８月１６日から

令和－年－月－日から

令和５年２月２８日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

33,528,000 円

37,063,400 円

工事延長L=805m（市道A-1008号線L=95m、工事延長L=812m（市道A-1008号線

市道A-2034号線L=710m） 舗装幅員（施工L=96m、市道A-2034号線L=716m） 舗

幅員）W=2.75～9.50m

装幅員（施工幅員）W=3.10～10.40m（税込）

路面切削工A=4786㎡

工事概要

表層工A=4786㎡ 路

上路盤再生工A=1147㎡
工1式

５

変 更 後

区画線工1式

雑

路面切削工A=5326㎡㎡

路上路盤再生工A=1273㎡

線工1式

変更理由

現地精査の結果、舗装工が追加となったため、変更を要する。

表層工A=5326

雑工1式

区画

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 F-91 号線 道路改良工事
２

工事場所：鴻巣市三ツ木 地内

３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変工期

更 前

令和－年－月－日から

令和５年１月３１日まで

令和－年－月－日まで
10,323,500 円

10,181,600 円（税込）

工事延長L=75m 道路幅員W=4.1～6.5m

工事延長L=75m 道路幅員W=4.1～

土工1式

6.5m

側溝工L=160m

表層工A=305㎡
画線工1式

５

更 後

令和４年８月１６日から

契約金額

工事概要

変

構造物撤去工1式

簡易土留板設置L=20m

区

土工1式

側溝工L=162m

構造物撤去

工1式 表層工A=318㎡

簡易土留板

設置L=21m

変更理由

事前測量の結果、設計数量と差異が生じたため変更を行う。

区画線工1式工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道川 1028 号線
２

工事場所：鴻巣市屈巣

３ 工

道路改修工事地内外

種：舗装（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

更 前

変

令和４年８月９日から

令和－年－月－日から

令和４年１１月２２日まで

令和－年－月－日まで

契約金額
工事延長

L=123m 道路幅員

W=5.9～

7.3m
撤去工

５

5,420,800 円

5,060,000 円

（税込）

工事概要

更 後

工事延長

L=123m 道路幅員

W=5.9～7.3m
1式

不陸整正工

層工

A=667㎡ 側溝蓋工

線工

1式

A=667㎡

表

L=80m 区画

撤去工
㎡

1式

表層工

L=80m

不陸整正工
A=667㎡

区画線工

1式

A=667

側溝蓋工
付帯工1式

変更理由

今回施工する市道川1028号線に接続する路線の排水に対応するため、変更を要します。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 B-25 号線 道路改良工事
２

工事場所：鴻巣市小松 2 丁目 地内

３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変工期

更 前

令和－年－月－日から

令和５年１月３１日まで

令和－年－月－日まで
10,200,300 円

9,061,800 円（税込）

工事延長L=85m 道路幅員W=6.0m

土工1式

工事延長L=85m 道路幅員W=6.0m

構造物撤去工1式

側溝工L=173m

舗装版

工1式

破砕工A=16㎡ 間詰路盤工A=84㎡

不陸整

L=180m 舗装版破砕工A=92㎡

正工A=16㎡

表層工A=100㎡ 区画線工1式

間詰路盤工A=80㎡

付帯工1式

仮設工1式

㎡

変更理由

側溝工および舗装工の追加により、変更を要する。

土

構造物撤去工1式 側溝工

不陸整正工A=92

表層工A=176㎡ 区画線工1式

付帯工1式

５

更 後

令和４年８月３０日から

契約金額

工事概要

変

仮設工1式

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道吹 34、273 号線
２

道路改修工事工事場所：鴻巣市鎌塚 地内外

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変 更 前
工期

令和４年８月２３日から

令和４年１２月２３日まで

令和５年２月２８日まで
8,933,100 円

8,723,000 円（税込）
工事延長L=313m

道路幅員W=3.2～5.0m

工事延長L=313m

道路幅員W=3.2～

構造物取壊し工1式

路面切削工A=836㎡

5.0m

不陸整正工A=343㎡

表層工A=1200㎡

構造物取壊し工1式 路面切削工

層カラー舗装工A=75㎡
式

区画線工1

薄

A=839㎡

不陸整正工A=370㎡

工A=1210㎡㎡

５

更 後

令和４年８月２３日から

契約金額

工事概要

変

表層

薄層カラー舗装工A=75

区画線工1式

変更理由

・事前測量の結果、設計数量と差異が生じたため変更を行う。
・河川占用許可の手続きに変 更 不測の日数を要したため、工期延長を行う。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 A-2033 号線
２

工事場所：鴻巣市八幡田

３ 工

道路改修工事地内外

種：舗装（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変工期

更 前

令和－年－月－日から

令和５年１月２０日まで

令和－年－月－日まで
18,976,100 円

18,566,900 円（税込）

概算数量発注方式による発注

工事延長L=680m

工事延長L=680m

6.9m

施工幅員W=4.0～6.9m

路面切削工A=3380㎡
表層工A=3433㎡

５

更 後

令和４年１０月１２日から

契約金額

工事概要

変

式

不陸整正工A=53㎡

区画線工1式付帯工1

施工幅員W=4.0～

路面切削工A=3490㎡
A=95㎡

不陸整正工

表層工変更工事 A=3585㎡

区画線工1式

付帯工1式

変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査を行った結果、施工面積に差異が生じた。このことにより、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道川 1078 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市屈巣 地内

３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

変 更 後

令和４年１０月５日から

令和－年－月－日から

令和５年１月２０日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

3,204,300 円

2,816,000 円（税込）
工事延長L=52.9ｍ

施工幅員W=0.5～3.6m

道路土工1式

排水構造物工L=51ｍ

路盤工A=16㎡

不陸整正工A=17㎡ 表層工

A=46㎡

工事概要

５

更 前

雑工1式

間詰

工事延長L=52.9ｍ

施工幅員W=0.5～3.6m
道路土工1式

排水構造物工L=51ｍ

間詰路盤工A=16㎡

不陸整正工A=63㎡

雑工1式

表層工A=90㎡

変更理由

布設側溝天端と既設舗装面との段差を間詰舗装によって擦り付けたが、隣接居住者の車両の出入に支障が出てしまうことが判明したため、段差を解消するため車両出入口については全幅不陸整
正及び表層工を行う。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道川 2 号線 道路改良工事
２

工事場所：鴻巣市広田 地内

３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 前

令和４年１０月１８日から

令和－年－月－日から

令和５年２月２８日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

7,091,700 円

6,842,000 円（税込）
工事延長L=120.0m
土工1式

工事概要

変 更 後

施工幅員W=1.2m

工事延長L=120.0m

側溝工（300×300、300×400、土工1式 側溝工（300×300、300×300×500）L=120m

集水桝工N=1基 舗装

500、300×600）L=120m

版破砕工A=110㎡

間詰路盤工A=36㎡

N=1基 舗装版破砕工A=110㎡

層工A=109㎡

雑工1式

表

集水桝工

路盤工A=36㎡

５

施工幅員W=1.2m

表層工A=109㎡ 雑工1式

変更理由

側溝の転倒防止を目的とした使用材料の変更を行うため、変更を要する。

間詰

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 A-1020 号線 道路改良、市道 A-3004 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市赤見台 4 丁目 地内

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変 更 前
工期

令和－年－月－日から

令和５年２月２８日まで

令和－年－月－日まで

6,886,000 円（税込）

6,869,500 円

工事延長L=400m（市道A-1020号線L=336m、工事延長L=401m（市道A-1020号線

市道A-3004号線L=64m） 舗装幅員W=1.5m～

L=334m、市道A-3004号線L=67m） 舗

7.7m

装幅員W=1.5m～7.8m

舗装版破砕工A=1002㎡

５

更 後

令和４年１０月１８日から

契約金額

工事概要

変

不陸整正工A=1023㎡ 表層工A=1023㎡ 雑工1式

舗装版破砕工A=1004㎡

不陸整正工

A=1015㎡ 表層工A=1015㎡ 雑工1式

変更理由

施工数量の増減および除根（３箇所）、車線分離標設置（１箇所）が生じたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道吹 374、708 号線
２

道路改良工事工事場所：鴻巣市下忍 地内外

３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変 更 前
工

期

更 後

令和４年１１月１日から

令和－年－月－日から

令和５年２月２８日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

9,526,000 円

8,878,100 円

工事延長L=64m（市道吹374号線L=36m、市工事延長L=64m（市道吹374号線

道吹708号線L=28m） 道路幅員W=4.0m

L=36m、市道吹708号線L=28m） 道路

土工1式

幅員W=4.0m

（税込）

工事概要

変

撤去工1式

排水構造物工L=51m

集水桝工N=3基

土留柵板工L=27m 舗装版

土工1式

破砕工A=195㎡

間詰路盤工A=84㎡

L=52m 集水桝工N=2基 土留柵板工

整正工A=130㎡

表層工A=214㎡

不陸

撤去工1式 排水構造物工

L=27m 舗装版破砕工A=141㎡
間詰路盤工A=44㎡㎡

５

不陸整正工A=98

表層工A=143㎡ 雑工1式

変更理由

現場精査の結果、排水構造物工・土留柵板工の一部変更と、雑工の追加が生じたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：公用車駐車場整備工事
２

工事場所：鴻巣市鴻巣 地内

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和４年１１月２２日から

令和４年１１月２２日から

令和５年２月１０日まで

令和５年３月１５日まで

契約金額

10,755,800 円

10,120,000 円（税込）

土工1式、下層路盤工(t=15cm)A=1040㎡

土工1式、下層路盤工(t=15cm)A=937

上層路盤工(t=15cm)A=356㎡、㎡(t=20cm)A=681㎡

工事概要

更 前

不陸整正工A=116㎡

表上層路盤工(t=15cm)A=350㎡、(t=20cm)A=587㎡ 不陸整正工A=116

層工A=472㎡、立入防止柵L=94m、防草シー㎡

ト26㎡、区画線ロープ設置210ｍ、照明工

L=82m、車止め設置1式、防草シート

N=2基

26㎡、区画線ロープ設置200ｍ、照明

表層工A=492㎡、立入防止柵

工N=2基

５

変更理由

立入防止柵の変更、段差解消のための柵板土留の設置、車止めを新たに設置することから変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：橋梁改修工事（下之橋、無名橋-H23）２

工事場所：鴻巣市大芦 地内外

３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和４年１１月２２日から

令和－年－月－日から

令和５年３月１５日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

12,298,000 円

11,929,500 円（税込）

下之橋（橋梁長7.0m、橋梁幅3.0m）

下之橋（橋梁長7.0m、橋梁幅3.0m）

断面修復工1式

断面修復工1式

工1式

工事概要

更 前

表面被覆工1式 床版防水舗装工1式

安全施設工1式版防水工1式

表面被覆工1式
舗装工1式

安全施設

無名橋-H23（橋梁長3.7m、橋梁幅4.1m）

工1式

断面修復工1式

無名橋-H23（橋梁長3.7m、橋梁幅

安全施設工1式

4.1m）
断面修復工1式 安全施設工1式

５

床

変更理由

現場精査の結果、数量に増減が生じたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：通学路安全対策工事
２

工事場所：鴻巣市天神 地内外

３ 工

種：塗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

更 前

変 更 後

令和４年１１月１５日から

令和－年－月－日から

令和５年３月１５日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

9,167,400 円

9,526,000 円（税込）
区画線工1式防護柵設置30本

区画線工1式防護柵設置40本

工事概要

５

変更理由

防護柵設置について、他埋設物との競合により土中式から独立基礎式に変更し、設置本数を追加する。また、スクールゾーンの表示を一部変更する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：道路改修工事（神明 3 丁目）
２

工事場所：鴻巣市神明 3 丁目

３ 工

地内

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

更 前

変

令和４年１１月１５日から

令和－年－月－日から

令和５年２月２０日まで

令和－年－月－日まで

契約金額
工事延長

L=206m 施工幅員

W=3.0～

3.1m
撤去工

工事延長

L=206m 施工幅員

W=3.0～3.1m
1式

不陸整正工

A=710㎡ 区画線工A=710㎡
1式

工事概要

５5,139,200 円

4,796,000 円

（税込）

層工

更 後

変更理由

既設人孔調整及び受枠蓋交換の必要が生じたため。

表

撤去工

1式

不陸整正工

㎡

表層工

A=710㎡

1式

付帯工

1式

A=710

区画線工

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 H-216 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市安養寺 地内

３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

更 前

変

更 後

令和４年１１月１５日から

令和－年－月－日から

令和５年３月１５日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

8,503,000 円（税込）

8,497,500 円

工事延長L=180m 施工幅員W=2.9m

工事延長L=180m 施工幅員W=2.9m

土工１式 舗装版破砕工A=529㎡ 不陸整正

土工１式 舗装版破砕工A=529㎡ 不陸

工A=531㎡ 表層工A=531㎡ フリューム工

整正工A=531㎡ 表層工A=531㎡ フリ

L=113m 雑工１式

ューム工L=113m 雑工１式

工事概要

５

変更理由

現地測量の結果、柵板設置工の延長に差異が生じ、またフリュームに取水口(3箇所)を設置する必要が生じたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 A-1013 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市原馬室 地内

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変 更 前
工期

令和－年－月－日から

令和５年２月２０日まで

令和－年－月－日まで
8,164,200 円

7,568,000 円

（税込）

５

更 後

令和４年１１月１５日から

契約金額

工事概要

変

概算数量発注方式による発注

工事延長L=210m

工事延長L=202m

路面切削工A=1090㎡

施工幅員W=5.4m

路面切削工A=1090㎡

舗装版破砕工A=82㎡

不陸整正工A=82㎡

表層工A=1170㎡ 区画

施工幅員W=5.4m
舗装版破砕工

A=173㎡ 不陸整正工A=173㎡

表層工A=1260㎡ 区画線工1式

線工1式

変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。また、接続道路において一部陥没が見られたため、舗装復旧面積を追加する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 A-1027、1037 号線
２

工事場所：鴻巣市氷川町

３ 工

道路改修工事地内外

種：舗装（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

更 前

更 後

令和４年１２月８日から

令和－年－月－日から

令和５年３月１５日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

12,458,600 円

11,342,100 円

（税込）

工事概要

変

工事延長L=1058m（A-1027号線810ｍ、A-

工事延長L=1058m（A-1027号線810

1037号線248ｍ）

ｍ、A-1037号線248ｍ）

施工幅員W=2.7～8.2m

路面切削工A=1330㎡ 表層工A=1330㎡

W=2.7～8.2m

薄層カラー舗装A=24㎡

路面切削工A=1330㎡

工L=180ｍ

区画線工1式

加熱目地材注入

A=1330㎡

施工幅員

表層工

薄層カラー舗装A=24㎡

加熱目地材注入工L=700ｍ
工1式

５

区画線

付帯工1式

変更理由

現場精査を行った結果、加熱目地注入工の数量に差異が生じました。また、人孔調整の必要が生じたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 A-2027、C-546 号線 道路改良工事
２

工事場所：鴻巣市糠田 地内外

３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変工期

更 後

令和－年－月－日から

令和５年３月１５日まで

令和－年－月－日まで
8,342,400 円

8,987,000 円

（税込）

５

変

令和４年１２月１日から

契約金額

工事概要

更 前

工事延長L=82.2m(市道A-2027号線

工事延長L=82.2m(市道A-2027号線

L=40.0m、市道C-546号線L=42.2m) 道路幅

L=40.0m、市道C-546号線L=42.2m) 道

員W=3.7m～4.2m

路幅員W=3.7m～4.2m

土工1式 側溝工L=162m 集水桝工N=1基 舗

土工1式 側溝工L=162m 集水桝工N=1

装版破砕工A=265㎡ 間詰路盤工A=49㎡ 不基 舗装版破砕工A=159㎡ 間詰路盤工

陸整正工A=203㎡ 表層工A=256㎡

A=48㎡ 不陸整正工A=91㎡ 表層工

雑工1式

A=139㎡

区画線工1式 雑工1式

変更理由

受注者による現地測量および水道課との協議により施工数量に増減が生じたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道川 2120、3124 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市広田 地内外

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

更 前

変

令和４年１２月１５日から

令和－年－月－日から

令和５年３月１５日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

6,791,400 円

6,578,000 円

（税込）
工事延長

L=271m

施工幅員W=0.5～3.6m（川2120号線）舗装版破砕工A=673㎡
陸整正工A=673㎡

不表層工A=673㎡ 区画線

工1式

工事概要

更 後

工事延長

L=271m

施工幅員W=0.5～3.6m（川2120号線）舗装版破砕工A=673㎡
不陸整正工A=673㎡ 表層工A=673㎡（川3124号線）土工1式

排水管布設工区画線工1式

L=45m 集水桝工N=2基

舗装版破砕工A=52（川3124号線）土工1式㎡

表層工A=52㎡

工L=45m 集水桝工N=3基 舗装版破不陸整正工A=37㎡

排水管布設

砕工A=52㎡ 不陸整正工A=37㎡

表

層工A=52㎡

５

変更理由

既設側溝に民地からの管が接続していることが判明したため、新たに集水桝を設置するため変更を行う。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 A-2009 号線
２

工事場所：鴻巣市下谷

３ 工

道路改修工事地内

種：土木（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

更 前

変

令和４年１２月２日から

令和－年－月－日から

令和５年３月１５日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

5,126,000 円

4,965,400 円（税込）

工事延長L=152m、施工幅員

W=2.6m

工事延長L=152m、施工幅員

土工1式 撤去工１式 柵板土留工（2W=2.6m段）L=152ｍ

土工1式

路盤工A=213㎡

雑工1式

撤去工１式 柵板土留工（2段）L=151ｍ

工事概要

５

更 後

路盤工A=213㎡

雑工1式

変更理由

柵板土留において、片側（道路側）及び両側（道路側と民地側）の延長を現場精査した結果、差異が生じたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道吹 617 号線
２

工事場所：鴻巣市榎戸

３ 工

道路改良工事地内

種：土木（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

更 前

変

令和４年１２月１５日から

令和－年－月－日から

令和５年３月１５日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

工事延長L=151m、施工幅員W=0.7m
1式

舗装版破砕工層・上層路盤工

A=90㎡

L=150m、転落防止柵工

工事概要

５

8,582,200 円

8,745,000 円

（税込）
土工

工

更 後

1式

A=30㎡

工事延長L=151m、施工幅員W=0.7m
下土留柵板工
L=150m 付帯

土工

1式

舗装版破砕工

下層・上層路盤工

A=90㎡

A=30㎡
土留

柵板工

L=150m、転落防止柵工

L=144m

付帯工

1式

変更理由

本工事に隣接する水路利用者と協議した結果、田畑の工作の利便性と現在利用している状況を考慮し、転落防止柵を6ｍ分控除するため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：「（仮称）道の駅こうのす」盛土造成工事
２

工事場所：鴻巣市箕田 地内

３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額

更 前

変

令和４年８月１０日から

令和－年－月－日から

令和５年３月１５日まで

令和－年－月－日まで

62,906,800 円

（税込）

更 後

65,688,700 円

盛土工事 1 式（造成面積 A=21,690

盛土工事 1 式（造成面積㎡）

A=21,690 ㎡）

工事概要

５

変更理由

協議の結果、①盛土工について、工事の引継内容が確定されたため、隣接する取合い部の施工数量の増減。②協議が完了し、仮設工が確定されたため、主に出入口部の内容変
更、及び歩行者の安全を考慮した施工数量の増。③排水機能確保のための排水管接続が増加したため、請負額の変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：２

市道 A-1011、2009 号線 道路改修工事

工事場所： 鴻巣市上谷 地内

３ 工

種：

舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

更 後

令和４年８月２日から

令和－年－月－日から

令和４年１１月３０日まで

令和－年－月－日まで

20,451,200 円

21,095,800 円

契約金額
（税込）

概算数量発注方式による発注

概算数量発注方式による発注

工事延長L=558m

工事延長L=598m

舗装幅員（施工幅員）

W=5.6～10.0m

工事概要

変

舗装幅員（施工幅員）W=4.6～16.1m

路面切削工 A=3750 ㎡

表層工 A=3750 ㎡

路面切削工 A=3850 ㎡

道路付属物設置工 1 式

区画線工 1 式

A=3850 ㎡

表層工

道路付属物設置工 1 式

区画線工 1 式

５

変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現地精査を行った結果、施工幅員の増減及び既設舗装との擦り付け等に増減があったため変更を行う。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：２

市道 I-162 号線 道路改修工事

工事場所： 鴻巣市笠原 地内

３ 工

種：

舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

更 前

変

更 後

令和４年８月２３日から

令和－年－月－日から

令和４年１１月３０日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

3,850,000 円（税込）
工事延長L=140m

道路幅員W=4.0m

構造物取壊し工 1 式
表層工 A=515 ㎡

不陸整正工 A=408 ㎡

柵板土留工 1 式

4,286,700 円
工事延長L=175.8m

道路幅員W=2.7～

3.76m 構造物取壊し工1式 不陸整
正工A=600㎡

表層工A=600㎡

柵板

土留工1式

工事概要

５

変更理由

・柵板土留工について当初30m施工する予定であったが、現場精査を行ったところ、15mの施工で安全が確保できることが判明したため、減工する。
・施工区間に隣接する道路が要望箇所であったため、追加して施工する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：２

市道 E-243 号線 道路改修工事

工事場所： 鴻巣市糠田 地内

３ 工

種：

舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

変

令和－年－月－日から

令和５年３月１５日まで

令和－年－月－日まで

4,939,000 円（税込）
工事延長L=128ｍ
土工１式

施工幅員W=4.1～7.8ｍ

L形側溝布設L=36ｍ

間詰路盤

4,879,600 円
工事延長L=128ｍ

施工幅員W=3.8～7.8ｍ

L形側溝布設L=36

土工１式

工（上層、下層）A=11㎡ 舗装版破砕工

ｍ

間詰路盤工（上層、下層）A=11

A=539㎡㎡

舗装版破砕工A=530㎡

不陸整正工A=528㎡

工 A=539 ㎡

区画線工１式

表層工A=519㎡
工１式

５

更 後

令和４年１１月１５日から

契約金額

工事概要

更 前

変更理由

事前測量の結果、舗装工の設計数量と差異が生じたため変更を行う。

不陸整正

表層工A=530㎡ 区画線

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１

工 事 名：

市道 E-309 号線

２

工事場所：

鴻巣市箕田

３

工

土木

種：

道路改良工事地内（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

工事概要

更

前

変

更

後

令和４年１２月２２日から

令和－年－月－日から

令和５年３月２７日まで

令和－年－月－日まで

5,368,000

5,958,700円

円

工事延長L=80ｍ 施工幅員W=1.1～2.1ｍ

工事延長L=80ｍ 施工幅員W=1.1～

土工1式 排水構造物工L=95ｍ 集水桝

2.1ｍ 土工1式 排水構造物工設置N=3基 構造物取壊し工1式 間詰上

L=103ｍ 集水桝設置N=5基 構造

層・下層路盤工A=35㎡ 不陸整正工A=2

物取壊し工1式 間詰上層・下層路

0 ㎡ 間詰表層工 A=35 ㎡ 付帯工 1 式

盤工A=33㎡ 不陸整正工A=
22㎡ 間詰表層工A=55㎡ 付帯工1
式

５

変更理由

当初、長尺U型側溝を基本にして排水を考えていたが、浄水場施設内に導く管渠の埋設が浅く、また、長尺U型側溝敷設予定箇所に排水管が存在し、材料変更を要するため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：農政課）
１ 工 事 名：郷地落排水路改修工事
２ 工事場所：鴻巣市郷地字内新郷地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和４年１１月１日から

令和－年－月－日から

令和５年３月１５日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

9,130,000 円（税込）

9,377,500 円（工事延長）（工事延長）

L=100.0m

L=100.0m

土工 一式

土工 一式

B 型組立柵渠（H900×B1000）

B 型組立柵渠（H900×B1000）

L=100m

工事概要

L=100m

仮設工 一式

仮設工 一式

水替工 一式

水替工 一式

５ 変更理由当初設計した仮設工では、水路布設に使用する重機が転回できないことが判明したた
め、変更を行う。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：（ゼロ債務）街路築造工事に伴う汚水管渠整備工事（R4）２ 工事場所：鴻巣市本宮町・雷電 2 丁目地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 4 月 1 日から

令和－年－月－日から

令和 4 年 8 月 31 日まで

令和－年－月－日まで

19,690,000 円

20,422,600 円

施工延長：L=207.30m、内径 200

施工延長：L=207.30m、内径 200㎜リブ付塩ビ管布設工㎜リブ付塩ビ管布設工

L=201.30m、1 号組立マンホール設

L=201.30m、1 号組立マンホール設

置工 N=7 箇所、小型マンホール

置工 N=6 箇所、小型マンホール

設置工 N=4 箇所、取付管工

N=4 箇所、組立楕円マンホール設

N=6 箇所、付帯工 1 式

置工 N=1 箇所、取付管工 N=8箇所、付帯工 1 式

５ 変更理由楕円マンホール設置工の追加、取付管工の追加により増額が生じたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：マンホール蓋改築工事（R4-1）
２ 工事場所：鴻巣市鎌塚 1 丁目・東 1 丁目地内外
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 9 月 7 日から

令和－年－月－日から

令和 5 年 3 月 15 日まで

令和－年－月－日まで

84,865,000 円

75,020,000 円

人孔蓋交換 N=241 箇所

人孔蓋交換 N=239 箇所

補助 マンホール蓋取替工 N=129

補助 マンホール蓋取替工 N=103

箇所、付帯工（舗装撤去復旧工、区箇所、付帯工（舗装撤去復旧工、区画線工） 1 式

画線工） 1 式

単独 マンホール蓋取替工 N=112

単独 マンホール蓋取替工 N=136

箇所、付帯工（舗装撤去復旧工、区箇所、付帯工（舗装撤去復旧工、区画線工） 1 式

画線工） 1 式

５ 変更理由
交換対象人孔の見直しによって 2 箇所の減工、全体の施工深の減少によって土工、人孔蓋撤去工、人孔蓋設置工の数量が減少したため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：元荒川第 13 処理分区汚水管渠築造工事（R4-2）
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 8 月 30 日から

令和 4 年 8 月 30 日から

令和 5 年 3 月 15 日まで

令和 5 年 3 月 24 日まで

22,000,000 円

19,393,000 円

施工延長 L=294.96m、内径 200

施工延長 L=270.04m、内径 200㎜管布設工 L=289.25m、2 号マン㎜管布設工 L=263.76m、2 号マン

ホール設置工 N=2 箇所、1 号マン

ホール設置工 N=2 箇所、1 号マン

ホール設置工 N=3 箇所

ホール設置工 N=2 箇所

小型マンホール（塩ビ製）設置工

小型マンホール（塩ビ製）設置工

N=4 箇所、汚水桝設置および取付

N=4 箇所、汚水桝設置および取付

管工 N=18 箇所

管工 N=9 箇所

５ 変更理由
当初は撤去新設を予定してた区間の設計を再検討した結果、既存管を活かして設計することとなり、見直したことで路線延長が減となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：東部都市下水路嵩上げ工事
２ 工事場所：鴻巣市常光地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 11 月 22 日から

令和 4 年 11 月 22 日から

令和 5 年 3 月 15 日まで

令 5 年 3 月 27 日まで

27,940,000 円

32,609,500 円

水路嵩上げ工：L=179m（両岸：

水路嵩上げ工事：L=179.0m（両側L=165.4m、ゲート部：

L=165.4m、ゲート部

L=13.6m）、土工 一式、付帯工

L=13.6m）、土工 1 式、付帯工 1一式式、電線移設工 1 式

期

契約金額
（税込）

工事概要

５ 変更理由擁壁設置工事に伴い、地下ケーブルの移設及び足場の設置が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：マンホール蓋改築工事（R4-3）
２ 工事場所：鴻巣市吹上本町 2 丁目、筑波 1 丁目地内外
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 9 月 7 日から

令和－年－月－日から

令和 5 年 3 月 3 日まで

令和－年－月－日まで

60,826,700 円

53,420,400 円

人孔蓋交換 N=230 箇所

人孔蓋交換 N=206 箇所

補助 マンホール蓋取替工 N=87 箇

補助マンホール蓋取替工 N=69 箇所、付帯工（舗装撤去復旧工、区画所、付帯工（舗装撤去復旧工、区画線工） 1 式線工）1 式単独 マンホール蓋取替工 N=143

単独マンホール蓋取替工 N=137 箇

箇所、付帯工（舗装撤去復旧工、区所、付帯工（舗装撤去復旧工、区画画線工） 1 式線工）1 式

５ 変更理由人孔蓋交換数量の減による。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：元荒川第 13 処理分区汚水管渠築造工事（R4-3）
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 10 月 12 日から

令和－年－月－日から

令和 5 年 1 月 27 日まで

令和－年－月－日まで

14,850,000 円

14,619,000 円

契約金額
（税込）
施工延長

工事概要

Ｌ＝182.15ｍ

施工延長

Ｌ＝174.45ｍ

内径 200ｍｍ管布設工 Ｌ＝177.75

内径 200ｍｍ管布設工 Ｌ＝170.50

ｍ、１号マンホール設置工 Ｎ＝3ｍ、１号マンホール設置工 Ｎ＝3箇所、小型マンホール（塩化ビニル

箇所、小型マンホール（塩化ビニル製）設置工 Ｎ＝3 箇所、汚水桝設製）設置工 Ｎ＝3 箇所、汚水桝設

置および取付管工 Ｎ＝2 箇所、付置および取付管工 Ｎ＝4 箇所、付

帯工

1式

帯工

1式

５ 変更理由施工延長の減、公共汚水桝の設置個数の増、発生土の改良、発生土処分先の変更があったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：汚水管渠整備工事（R4-1）
２ 工事場所：鴻巣市広田中央特定土地区画整理事業地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 10 月 18 日から

令和－年－月－日から

令和 5 年 2 月 20 日まで

令和－年－月－日まで

8,085,000 円

7,496,500 円

施工延長 L=65.00m

施工延長 L=64.90m

内径 200ｍｍリブ付塩ビ管布設工

内径 200ｍｍリブ付塩ビ管布設工

L=63.50m、1 号組立マンホール設

L=63.70m、1 号組立マンホール設

置工 N=1 箇所、置工 N=1 箇所、

小型マンホ－ル工(塩化ビニル製)設

小型マンホ－ル工(塩化ビニル製)設

置工 N=2 箇所、汚水桝設置及び取置工 N=1 箇所、汚水桝設置及び取付管工 N=2 箇所、付管工 N=3 箇所、取付管切替工 N=2 箇所、付帯工 1取付管撤去工 N=2 箇所、付帯工 1式

式

５ 変更理由施工延長の減、小型マンホ－ル工の減、公共汚水桝の設置の増、県道部本復旧工の減、取付管切替工から撤去工への変更があったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：川里第 1 処理分区汚水管渠築造工事
２ 工事場所：鴻巣市広田中央特定土地区画整理事業地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和 5 年 1 月 17 日から

令和－年－月－日から

令和 5 年 3 月 27 日まで

令和－年－月－日まで

10,780,000 円

9,153,100 円

施工延長 L=152.88m'施工延長 L=152.88m

内径 200ｍｍリブ付塩ビ管布設工

内径 200ｍｍリブ付塩ビ管布設工

149.58m、1 号組立マンホール設置

149.58m、1 号組立マンホール設置

工 N=4 箇所、工 N=4 箇所、

小型マンホ－ル(塩化ビニル製)設置

小型マンホ－ル(塩化ビニル製)設置

工 N=1 箇所、汚水桝設置及び取付

工 N=1 箇所、汚水桝設置及び取付

管工 N=5 箇所

管工 N=6 箇所

５ 変更理由公共汚水桝の設置個数の増、現況地盤高変更及び発生土の処分先・土質区分の変更に伴う土工の減があったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：マンホール蓋改築工事（R4-2）
２ 工事場所：鴻巣市東 3,4 丁目地内外
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 9 月 7 日から

令和－年－月－日から

令和 5 年 2 月 28 日まで

令和－年－月－日まで

59,235,000 円

54,148,600 円

人孔蓋交換 N=221 箇所

人孔蓋交換 N=218 箇所

補助 マンホール蓋取替工 N=113

補助 マンホール蓋取替工 N=88 箇箇所、付帯工（舗装撤去復旧工、区所、付帯工（舗装撤去復旧工、区画画線工） 1 式線工）1 式単独 マンホール蓋取替工 N=108

単独 マンホール蓋取替工 N=130箇所、付帯工（舗装撤去復旧工、区箇所、付帯工（舗装撤去復旧工、区画線工） 1 式

画線工） 1 式

５ 変更理由①国庫補助及び市単独費の見直しに伴う割振りの変更 ②人孔蓋交換対象物の見直しに伴う減工（3 箇所） ③工法変更に伴う構造物撤去再設置工及び区画線工の減工

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：元荒川第 13 処理分区汚水管渠及び元荒川上流第 2 排水区雨水管渠築造工事（R4-1）２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 8 月 30 日から

令和－年－月－日から

令和 5 年 3 月 15 日まで

令和－年－月－日まで

72,600,000 円

80,084,400 円

契約金額
（税込）
施工延長

工事概要

Ｌ＝683.82ｍ 内径

施工延長

Ｌ＝683.82ｍ 内径200ｍｍ管布設工 Ｌ＝576.43ｍ、200ｍｍ管布設工 Ｌ＝576.43ｍ、

２号マンホール設置工 Ｎ＝1 箇

２号マンホール設置工 Ｎ＝1 箇所、１号マンホール設置工 Ｎ＝14

所、１号マンホール設置工 Ｎ＝14

箇所、小型マンホール（塩ビ製）設

箇所、小型マンホール（塩ビ製）設

置工 Ｎ＝12 箇所、汚水桝設置お

置工 Ｎ＝12 箇所、汚水桝設置および取付管工 Ｎ＝29 箇所、内径□

よび取付管工 Ｎ＝18 箇所（桝設置700×700 布設工 Ｌ＝8.02ｍ、内16 箇所）、内径□700×700 布設工

径□1100×1700 布設工 Ｌ＝4.01

Ｌ＝8.02ｍ、内径□1100×1700 布ｍ、内径□900×900 布設工 Ｌ＝

設工 Ｌ＝4.01ｍ、内径□900×75.66ｍ、矩形渠用マンホール設置

900 布設工 Ｌ＝75.66ｍ、矩形渠

工Ｎ＝1 箇所、付帯工

1式

用マンホール設置工 Ｎ＝1 箇所、付帯工

1式

５ 変更理由①建設機械のトラフィカビリティ確保のため、敷鉄板の増工、②建設発生土の受け入れ
先の変更に伴う増工,③公共汚水桝設置および取付管工の減工

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：元荒川上流第 1 排水区雨水管渠築造工事（R3-1）
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和 3 年 9 月 14 日から

令和 3 年 9 月 14 日から

令和 4 年 3 月 14 日まで

令和 5 年 3 月 15 日まで

85,580,000 円

94,957,500 円'施工延長：Ｌ＝118.82ｍ、内径□

施工延長：Ｌ＝118.71ｍ、内径□1500×1100 布設工 L＝45.90ｍ、1500×1100 布設工 L＝45.99ｍ、内径□1500×1200 布設工 L＝

内径□1500×1200 布設工 L＝

72.92ｍ、矩形渠用マンホール設置

72.72ｍ、矩形渠用マンホール設置

N＝1 箇所、 付帯工 １式

工 N＝1 箇所、 付帯工 １式

工５ 変更理由鋼矢板圧入・引抜工の変更、発生土処分先の変更及び薬液注入工の削除、高圧噴射攪拌
工の追加。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：元荒川上流第 1 排水区雨水管渠築造工事（R3-2）
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

変 更 前

変 更 後

令和 3 年 8 月 31 日から

令和 3 年 8 月 31 日から

令和 4 年 3 月 14 日まで

令和 5 年 1 月 31 日まで

121,792,000 円

132,251,900 円

施工延長：Ｌ＝200.17ｍ、内径□

施工延長：Ｌ＝200.17ｍ、内径□1500×1000 布設工 L＝64.27ｍ、1500×1000 布設工 L＝64.27ｍ、内径□1500×1100 布設工 L＝

内径□1500×1100 布設工 L＝135.90ｍ、矩形渠用マンホール設置

135.90ｍ、矩形渠用マンホール設置

期

契約金額
（税込）

工事概要

工

N＝2 箇所、 付帯工 １式

工 N＝2 箇所、 付帯工 １式

５ 変更理由発生土の改良、発生土処分先の変更、覆工板設置形状の変更、巻立工が 1 箇所増となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：元荒川第 13 処理分区汚水管渠築造工事（R3-1）
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和 3 年 11 月 10 日から

令和 3 年 11 月 10 日から

令和 4 年 3 月 25 日まで

令和 5 年 3 月 15 日まで

55,000,000 円

55,693,000 円

施工延長：Ｌ＝534.83ｍ、内径 200

施工延長：Ｌ＝544.49ｍ、内径 200㎜管推進工 Ｌ＝51.31ｍ、内径㎜管推進工 Ｌ＝51.31ｍ、内径200 ㎜リブ付塩ビ管布設工 L＝200 ㎜リブ付塩ビ管布設工 L＝

466.12ｍ、鋼製ケーシング立坑工

475.41ｍ、鋼製ケーシング立坑工

N＝2 箇所、2 号組立マンホール設

N＝2 箇所、2 号組立マンホール設

置工 N＝2 箇所、 １号組立マンホ

置工 N＝2 箇所、 １号組立マンホール設置工 N＝11 箇所、小型マン

ール設置工 N＝11 箇所、小型マン

ホ－ル設置工 N=7 箇所、汚水桝設

ホ－ル設置工 N=7 箇所、汚水桝設

置及び取付管工 N=19 箇所、 付

置及び取付管工 N=13 箇所、 付

帯工 １式

帯工 １式

契約金額
（税込）

工事概要

５ 変更理由施工延長の変更、発生土処分先、処分量の変更及び付帯工の変更。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：元荒川上流第１排水区雨水整備事業 調整池築造工事（６号池）
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和 2 年 9 月 30 日から

令和 2 年 9 月 30 日から

令和 4 年 1 月 31 日まで

令和 4 年 6 月 30 日まで

451,550,000 円

487,161,400 円

調整池容量：12,600 ㎥、土工 １

調整池容量：12,600 ㎥、土工 １式、鋼矢板護岸工 １式、地盤改良式、鋼矢板護岸工 １式、地盤改良

工 １式、放流施設工 樋管 HPφ

工 １式、放流施設工 樋管 HPφ700 L=9.4ｍ、吐口 1 箇所、流入施

700 L=9.4ｍ、吐口 1 箇所、流入施

設工 越流堰 30.0ｍ、ポンプ施設工

設工 越流堰 30.0ｍ、ポンプ施設工

１式、階段施設工 １式、放流管路

１式、階段施設工 １式、放流管路

工 HPφ700 L=55.60ｍ、付帯施設

工 HPφ700 L=55.60ｍ、付帯施設

工 １式

工 １式、流入管路工 □1500×

契約金額
（税込）

工事概要

1200 Ｌ＝4.58ｍ、街区公園整地工
１式
５ 変更理由放流管路土留の変更、流入管路工の追加及び付帯施設の反射板、街区公園整地工の追加。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：元荒川上流第１排水区雨水整備事業 調整池築造工事（６号池・電気）
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種：電気

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和 3 年 11 月 22 日から

令和 3 年 11 月 22 日から

令和 4 年 3 月 18 日まで

令和 4 年 9 月 30 日まで

17,930,000 円

18,873,800 円

排水ポンプ制御盤：屋外鋼板製閉鎖

排水ポンプ制御盤：屋外鋼板製閉鎖

自立型 1 面 監視通報装置：クラ自立型 1 面 監視通報装置：クラウド監視装置 1 組 カメラ：ネッ

ウド監視装置 1 組 カメラ：ネッ

トワークカメラ 屋外ハウジング

トワークカメラ 屋外ハウジング

1 組 水位計：投込圧力式水位計

1 組 水位計：投込圧力式水位計（内・外水位） 2 組（内・外水位） 2 組 支保工・足場工事及び仮設排水ポンプ設置・撤去工 １式

５ 変更理由制御盤基礎工事のための支保工・足場工事及びポンプ室内の排水が必要になったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：吹上第３処理分区面整備工事（R4-2）
２ 工事場所：鴻巣市箕田地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 8 月 24 日から

令和－年－月－日から

令和 5 年 3 月 15 日まで

令和－年－月－日まで

52,530,500 円

51,770,400 円

工延長：L=502.85m、内径 200 ㎜

施工延長：L=503.32m、内径 200

リブ付塩ビ管布設工㎜リブ付塩ビ管布設工

L=493.29m、1 号組立マンホール設

L=493.76m、1 号組立マンホール設

置工 N=7 箇所、0 号組立マンホー

置工 N=7 箇所、0 号組立マンホール設置工 N=4 箇所、汚水桝及びル設置工 N=4 箇所、汚水桝及び取付管設置工 N=31 箇所、付帯工取付管設置工 N=31 箇所、付帯工

1式

1式

期

契約金額
（税込）

工事概要

５ 変更理由県道の組成がＤ－２からＣ－２へ変更。市道の本復旧面積の変更。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：非常用自家発電設備更新工事
２ 工事場所：鴻巣市上会下地内
３ 工

種：電気

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 3 月 24 日から

令和－年－月－日から

令和 5 年 3 月 14 日まで

令和－年－月－日まで

24,180,200 円

16,445,000 円

自家発電機：1 台（ディーゼル機

自家発電機：1 台（ディーゼル機関）

関）

付帯工

期

契約金額
（税込）

：1 式

仮設発電機：1 台（自動運転盤付
80KvA）
工事概要

付帯工

：1 式

５ 変更理由非常用自家発電設備が設置されるまでの間、当初設計では、仮発電機にて対応する仕様となっておりましたが、発電機製造会社が部品の調達が困難で納期が遅れており、仮設発電機の設置ができない状況となりましたので、減額にて変更契約を行うものです。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：教育総務課）
１ 工 事 名：下忍小学校スクールバス駐車場整備工事
２ 工事場所：鴻巣市鎌塚 地内（鴻巣市立下忍小学校）
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額

変 更 後

令和４年 10 月 12 日から

令和－年－月－日から

令和５年３月 15 日まで

令和－年－月－日まで

10,395,000 円

（税込）

工事概要

変 更 前

10,852,600 円

土工 1 式 舗装版破砕工 A=150 ㎡ 下

展開スペース確保に伴う駐車場面

層・上層路盤工 A=400 ㎡ 基層工 A=8積の増、排水桝の老朽化に伴う交㎡

表層工 A=430 ㎡ 側溝工 L=8m

換、植え込み箇所の土の流出防止

立入防止柵 L=47m 門扉改修工 1 式に伴う柵板土留の追加、既存構造

縁石工 L=52m 植栽工 1 式 区画線工物（百葉箱、藤棚）の移設の追1式

加、地先境界ブロックの減、樹木伐採数量の減５ 変更理由展開スペースの確保に伴う駐車場面積の増、排水桝の老朽化に伴う交換、樹木の伐採量の減、地先境界ブロックの減、植え込み箇所の土の流出防止に伴う柵板土留の追加、既設構造物（百葉箱、藤棚）の移設の追加等。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：市街地整備課）
１ 工 事 名：区画道路築造工事（区 9-8 号線外 1 路線）
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 3 月 10 日から

令和 4 年 3 月 10 日から

令和 4 年 7 月 11 日まで

令和 4 年 8 月 12 日まで

契約金額

11,365,200 円

（税込）

工事概要

11,558,800 円

工事延長 L=95.56ｍ 道路幅員 W=9.0

工事延長 L=95.56ｍ 道路幅員 W=9.0

ｍ・W=12.0ｍ（標準部） 道路土工 1

ｍ・W=12.0ｍ（標準部） 道路土工 1 式

式 長尺Ｕ形側溝 L=83.2ｍ 集水桝 4

長尺Ｕ形側溝 L=83.2ｍ 集水桝 4 基 歩

基 歩車道境界ブロック工 L=120.5ｍ

車道境界ブロック工 L=120.5ｍ 車道部

車道部下層路盤工 A=429.5 ㎡ 車道部

下層路盤工 A=429.5 ㎡ 車道部上層路盤

上層路盤工 A=428.7 ㎡ 車道部表層工

工 A=428.7 ㎡ 車道部表層工 A=332.3 ㎡

A=332.3 ㎡ 歩道路盤工・フィルター

歩道路盤工・フィルター層・表層工

層・表層工 A=81.1 ㎡ 撤去工 1 式 付

A=76.2 ㎡ 撤去工 1 式 付帯工 1 式（路帯工 1 式

面復旧すり付け A=13.2 ㎡）

５ 変更理由・工事着工にあたり近隣住民との調整に時間を要したことや同一路線で電柱移設工事との工程調整が生じたことにより工期の延長を必要とする。
・既設舗装部とのすり付け箇所において段差が生じるため舗装復旧の範囲拡大を必要とする。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：市街地整備課）
１ 工 事 名：区画道路築造工事（区 3-1 号線）１工区
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 6 月 28 日から

令和－年－月－日から

令和 4 年 10 月 31 日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

4,015,000 円

（税込）

工事概要

4,121,700 円

工 事 延 長 L=57.68m 区 画 道 路 幅 員

工事延長 L=57.68m 区画道路幅員

W=3m 道路土工 1 式 長尺 U 形薄壁側溝

W=3m 道路土工 1 式 長尺 U 形薄壁（300×500）L=41.7m 集水桝 N=3 基 横側溝（300×500）L=41.7m 集水桝

断暗渠（300×400）L=6.5m 上層路盤工

N=3 基 横断暗渠
（300×400）L=6.5m

A=145 ㎡ 防塵舗装工 A=145 ㎡ 仮設工

上層路盤工 A=145 ㎡ 防塵舗装工

1式

A=145 ㎡ 仮設工 1 式

５ 変更理由・当該路線において、受注者が事前測量を実施した結果、設計現況地盤高と現在の地盤高等に差異が生じたため、設計高 を変更する必要が生じたため、掘削土量及び路床置換工の数量を一部変更する。また、既設管に取り付けるための削孔代も必要となったため削孔費も併せて変更する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：市街地整備課）
１ 工 事 名：区画道路築造工事（区 5-5 号線）
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 7 月 19 日から

令和－年－月－日から

令和 4 年 11 月 30 日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

15,552,900 円（税込）
工事延長L=175.4ｍ
道路土工1式水桝N=5基

A=669㎡

道路幅員W=5.0ｍ

長尺U形側溝L=285ｍ

集横断暗渠L=3.9ｍ

歩車道境界工L=58ｍ

工事概要

15,719,000 円

車道部上層路盤工

車道部表層工A=671㎡（撤去工）1式

仮設工1式

付帯工

工 事 延 長 L=175.4 ｍ

道路幅員

W=5.0ｍ

長尺U形側

道路土工1式溝L=285ｍ

集水桝N=5基

渠 L=3.9 ｍ

歩 車 道 境 界 工 L=58 ｍ

車道部上層路盤工A=669㎡
表層工A=671㎡

横断暗

車道部

付帯工（撤去工、人孔蓋調整工、コンクリートすり付け
工）1式

仮設工1式

５ 変更理由・既設下水人孔蓋の現況高さと計画する舗装面に段差が生じるため蓋の高さ調整を必要とする。
・新設した側溝と宅地側に段差が生じ、出入りに支障が出てしまうため段差解消のすり付けを必要とする。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：市街地整備課）
１ 工 事 名：区画道路築造工事（区 6-116 号線外 1 路線）
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 12 月 22 日から

令和-年-月-日から

令和 5 年 3 月 15 日まで

令和-年-月-日まで

契約金額

11,431,200 円

（税込）

工事概要

11,548,900 円

工事延長L=118ｍ 道路幅員W=4.0、6.0

工 事 延 長 L=118 ｍ

道路幅員ｍ 道路土工 1式 長尺U形側溝（300×W=4.0ｍ、6.0ｍ

300）L=26.0ｍ（300×600）L=41.1ｍ

長尺 U 形側溝（300×300）L=27.3（300×700）L=3.7ｍ 長尺U形薄壁側溝ｍ（300×600）L=40.0ｍ（300×700）（ 300 × 400 ） L=28.0 ｍ （ 300 × 500 ）L=3.7ｍ

L=71.0ｍ 集水桝N=4基 横断暗渠（300× 400 ） L=27.90 ｍ （ 300 × 500 ）×240）L=9.7ｍ 上層路盤工A=476㎡ 表

L=71.0ｍ

層工A=480㎡ 仮設工 1式

渠（300×240）L=9.7ｍ 上層路盤

道路土工

1式

長尺 U 形薄壁側溝（300工 A=471 ㎡

集水桝 N=4 基

横断暗表層工 A=481 ㎡

去工１式（舗装版撤去）

撤

１式（人孔蓋高さ調整工）

付帯工
仮設

工1式
５ 変更理由・支障となる排水管を避けるため集水桝位置の変更が必要となり接続する前後の側溝延長に増減が生じる。
・工事区域に接する既設舗装の傷みがひどい部分の復旧等や道路に埋設された仮設管を撤 去するにあたり舗装復旧範囲の拡大が必要となる。
・既設下水人孔蓋の現況高さと計画する舗 装面に段差が生じるため蓋の高さ調整が必要となる。
・現場精査により舗装面積の設計数量と実測値に差異が生じたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：市街地整備課）
１ 工 事 名：区画道路築造工事（区 9-8 号線）
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 8 月 9 日から

令和-年-月-日から

令和 4 年 12 月 28 日まで

令和-年-月-日まで

契約金額

9,240,000 円

9,604,100 円

道 路 幅 員 W=9.0 ｍ

工 事 延 長 L=49.5 ｍ 道 路 幅 員（税込）
工 事 延 長 L=49.5 ｍ

道路土工1式〔路床置換工：（W=4.0ｍ以上） W=9.0ｍ 道路土工 1 式〔路床置換工：（W=4.0ｍ以上）124 ㎡、（W=2.5124㎡、（W=2.5ｍ以下）16㎥〕
集水桝N=3基

横ｍ以下）16 ㎥〕長尺 U 形側溝 L=87

歩車道境界工L=74ｍ

車ｍ 集水桝 N=3 基 横断暗渠 L=8ｍ

車道部上層路

歩車道境界工 L=74ｍ 車道部下層

長尺U形側溝L=87ｍ
断暗渠L=8ｍ

工事概要

道部下層路盤工A=242㎡
盤工A=242㎡

陸整正工A=181㎡
撤去工1式

不

路盤工 A=242 ㎡ 車道部上層路 盤

歩道部舗装工A=47㎡

工 A=242 ㎡ 車道部表層工 A=367 ㎡

車道部表層工A=367㎡

付帯工1式

仮設工1式

不陸整正工 A=181 ㎡ 歩道部舗装
工 A=47 ㎡ 撤去工 1 式 付帯工 1 式
仮設工 1 式

５ 変更理由・路床置換工施工区分の変更：置換する改良範囲に一部構築された占用物があるため土工の施工条件に変更が生じる。
・車両乗り入れ部開口幅の変更：土地利用の状況により変更が生じる。
（側溝工、舗装工、
歩車道境界工の増減）
・付帯工の増工：舗装面との段差解消を必要とする。
（人孔蓋高さ調整、路面段差すり付
け、車両出入口箇所のすり付け）・自発光式点滅灯の設置：夜間通行の視認性を向上し安全確保を図るため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：市街地整備課）
１ 工 事 名：区画道路舗装工事（区 9-6 号線外 4 路線）
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 9 月 20 日から

令和－年－月－日から

令和 4 年 12 月 9 日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

8,635,000 円

7,825,400 円

工 事 延 長 L=595m 標 準 舗 装 幅 員

工 事 延 長 L=536m 標 準 舗 装 幅 員

W=4.86m、6.32m 道路土工 1 式 歩道不W=4.86m、6.32m 道路土工 1 式 歩陸整正（補足材なし）A=123 ㎡

道不陸整正（補足材なし）A=121 ㎡

車道不陸整正（補足材なし）A=2,101 ㎡

車道不陸整正（補足材なし）

表層工（透水性 AS t=4cm、t=5cm、再生

A=1,849 ㎡ 表 層 工 （ 透 水 性 AS

密粒度 AS t=4cm、t=5cm）A=2,224 ㎡

t=4cm 、 t=5cm 、 再 生 密 粒 度 AS

撤去工 1 式 付帯工 1 式

t=4cm、t=5cm）A=1970 ㎡

（税込）

工事概要

撤去工 1 式 付帯工 1 式

５ 変更理由・現地精査を行ったところ、当初の見込みよりも工事面積が 252 ㎡減ったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：資産管理課）
１ 工 事 名：鴻巣市立鴻巣中学校㉔棟、㊱棟屋上防水等改修工事
２ 工事場所：鴻巣市東 2 丁目 地内
３ 工

種：建築

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額

変 更 後

令和４年６月２１日から

令和４年６月２１日から

令和４年１１月３０日まで

令和５年３月３１日まで

９５，３７０，０００円

（税込）

工事概要

変 更 前

９９，２４２，０００円

鴻巣市立鴻巣中学校㉔棟（昭和５２年【第 1 回変更】防水改修下地処理

建築、RC 造、４階建て、延床面積による増工、外壁改修下地処理に

1,988 ㎡）及び㊱棟（平成２年建築、よる増工、漏電ブレーカー1 台追S 造、４階建て、延床面積 145 ㎡）の加による増工、昇降口手洗い配管

屋上防水、外壁及び受水槽改修工事一

漏水に伴う既存配管等の撤去新設

式による増工、受水槽バルブ新設による増工、受水槽納期遅延による工期延長【第 2 回変更】受水槽納期遅延による工期延長、消火ﾎﾟﾝﾌﾟの仕様変更による増額

５ 変更理由・設計時は目視で行っていた高所の調査範囲を、工事着手後足場設置の上、打診調査を行ったところ、浮き等が新たに確認され改修範囲が広がったため。
・電気主任者より指摘があり漏電ブレーカーを既存動力盤内に 1 台増設したため。
・昇降口手洗いから老朽による漏水あり、既存配管及び蛇口を撤去新設したため。
・受水槽のバルブを新設することとしたため。
・新型コロナウイルス感染症やロシアのウクライナ侵攻による影響で部品不足によりメーカー製造が遅れており、工期を延長したため。
・受水槽消火ﾎﾟﾝﾌﾟを 150ｌ/min から 300ｌ/min と仕様変更したため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：資産管理課）
１ 工 事 名：大間近隣公園トイレ・四阿新築工事
２ 工事場所：鴻巣市大間字内谷 地内
３ 工

種：建築

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和４年６月２１日から

令和４年６月２１日から

令和４年１２月２０日まで

令和５年１月３１日まで

５２，３６０，０００円

５６，２６５，０００円

大間近隣公園トイレ（地上１階建て、関連工事間調整による外構工事の延べ面積約 16 ㎡）及び四阿（地上１増工、電灯動力分電盤改良工事の階建て、延べ面積約 13 ㎡×２棟）の増工、関連工事遅延に伴う工期延新築工事一式長

５ 変更理由・工事間調整を行い、外構工事内容の一部を本工事で実施することとしたため。
・浄化槽用に電灯盤の改良を行ったため。
・電気引込工事が東京電力の不備により遅れが生じたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：資産管理課）
１ 工 事 名：鴻巣市立総合体育館空調設備導入(建築)工事
２ 工事場所：鴻巣市鴻巣字常久 地内
３ 工

種：建築

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和４年７月５日から

令和－年－月－日から

令和５年２月２２日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

３４，５９５，０００円

（税込）

工事概要

３５，５８５，０００円

鴻巣市立総合体育館（鉄筋コンクリー

１直接仮設工事、３外部改修工

ト造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、事、４内装改修工事、５塗装改修

鉄骨造 地上２階建て、約 6,670 ㎡、

工事及び７発生材処分の増工。ま

昭和５６年建築）の空調設備導入工事

た、２撤去工事の減工。

に伴う、仮設工事、撤去工事、外部改修工事、内装改修工事、塗装改修工事、及び環境配慮改修工事等に係る建築工事一式

５ 変更理由・工事に伴い、倉庫３の備品及びスチール棚の移動が必要となり本工事にて実施することとしたため。
・現場調査の結果、既存躯体に豆板や爆裂等が確認され、工期内で補修対応可能である
ことから、本工事にて実施することとしたため。
・アリーナ空調室内機の架台上部が開口となり、ゴミや埃等が入りやすい状況となることから天板を設置することとしたため。
・卓球場木製下地組の奥行 800ｍｍを 1300ｍｍに変更し、準じて床撤去範囲及び塗装範囲を変更することとし、また、下地組上部からのボールの進入を防ぐため、ＳＵＳクリ
ンプ網Φ1.5 にて覆うこととしたため。
・解体廃材が増したため。
・当初通路部の天井を解体し各設備工事の施工を予定していたが、現場調整を行い、天井点検口の新設で対応をすることとしたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：資産管理課）
１ 工 事 名：鴻巣市立総合体育館空調設備導入(機械設備)工事
２ 工事場所：鴻巣市鴻巣字常久 地内
３ 工

種：管

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額

変 更 前

変 更 後

令和４年７月１３日から

令和－年－月－日から

令和５年２月２２日まで

令和－年－月－日まで

１０４，６８２，６００円（税込）

鴻巣市立総合体育館（鉄筋コンクリー

１機器設備工事の減工及び２配管

ト造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、設備工事の増工。

鉄骨造 地上２階建て、約 6,670 ㎡、
工事概要

１０７，４０４，０００円

昭和５６年建築）の空調設備導入（空冷ヒートポンプエアコン１１組、空冷ヒートポンプエアコン・スポットバズ
ーカ２４組）工事、及び配管設備工事
一式

５ 変更理由・空調機器の防球カバー等が必要なくなったため・集中リモコンを設置したため

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：資産管理課）
１ 工 事 名：鴻巣市役所入口外構改良工事
２ 工事場所：鴻巣市中央 地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和４年１０月１２日から

令和４年１０月１２日から

令和５年３月１０日まで

令和５年３月２４日まで

１２，５５６，５００円

１３，６０９，２００円

道路土工一式、擁壁工 L=43ｍ、構道路土工一式、擁壁工 L=43ｍ、構造物撤去工一式、透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ平板

造物撤去工一式、透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ平板

舗装工 A=98 ㎡、側溝工 L=47m、舗装工 A=98 ㎡、側溝工 L=47m、路側工一式、車止め 13 基、区画線

路側工一式、車止め 21 基、区画線

工一式、雑工一式

工一式、雑工一式
L 型擁壁の納期遅延による工期延長

５ 変更理由・施設利用者の安全性を高めるため、車止めの本数を 13 基から 21 基へ増やすため。
・コロナウイルスの影響により、本工事で設置する L 型擁壁の納期に遅延が発生しているため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：資産管理課）
１ 工 事 名：旧第二庁舎解体工事
２ 工事場所：鴻巣市東 3 丁目 地内
３ 工

種：解体

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和４年９月２６日から

令和４年９月２６日から

令和５年３月１５日まで

令和５年３月２９日まで

１００，３２０，０００円

１１３，９４９，０００円

旧第二庁舎（昭和 45 年建築、ＲＣ

アスベスト除去工事、外構解体工

造、地下１階、地上２階建て、延床事、場内整備工事及び廃材処分の増面積 1,419.538 ㎡）の解体工事一式

工

５ 変更理由・解体工事に伴い、アスベスト含有試験を行った結果、隠ぺい部のアスベスト撤去等が必要となったため。
・外構解体工事において、掘削を進めたところ、認識していなかった地下オイルタンクを確認したため。
・撤去等の増工、及び、場内整備工事の埋戻し工事において、地下ピット内にあるべき土が少なかったため、不足分の埋戻し土の増工が必要となったため。