目次○重点整備地区一覧（※各地区の特定事業内容は、下記の地区別項目をクリックすることにより、各地区ページへ移動します。
）

１． 新中野地区
２． 中野地区
３． 東中野・落合地区
４． 新井薬師前地区
５． 沼袋地区
６． 野方地区
７． 鷺宮地区

１．新中野地区・特定事業【新中野地区・特定事業】
整備対象

経路番号

事業内容

H29 事業進捗状況

事業主体
対応済

事業中

事業実施に際しての特記事項

未対応（１）公共交通特定事業
新中野駅

・階段の両側に２段手すりの設置

東京地下鉄
株式会社

○

駅改装時に対応（２）道路特定事業①

H28 年度対応済み

・植樹ます周辺の舗装等の改善
・歩道の有効幅員＊（原則 2m 以上）の確保

③

○
東京都

・歩道の段差・勾配の改善

杉山公園付近事業中○＊・視覚障害者誘導用ブロック の○設置
・歩道の有効幅員（原則 2m 以上）（A）

H28 年度対応済みの確保

生活関連経路④・歩道の段差・勾配の改善
・視覚障害者誘導用ブロックの設
置・歩道の有効幅員（原則 2m 以上）の確保⑤・歩道の段差・勾配の改善
・視覚障害者誘導用ブロックの設置

生活関連経路（C）⑥

・路側帯＊のカラー化等による安全な歩行空間の確保○

セミフラット型バリアフリー整備○

無電柱化事業に伴い整備

○
中野区
○
○

○

一部対応済み区画整理事業に伴い整備一部対応済み
区画整理事業に伴い整備一部対応済み
区画整理事業に伴い整備一部対応済み（速度抑制標示は設置済
み）生活関連経路（C）⑧

路側帯のカラー化等による安全な歩行空間の確保

中野区○（３）交通安全特定事業
・信号機の改良（音響機能の整備
生活関連経路①（A）⑤等）

東京都公安・横断歩道の整備委員会○
H28 年度対応済み
H28 年度対応済み

・横断歩道の整備（４）都市公園特定事業
・主要な出入口の段差の改善及び追分公園

有効幅（1.2m 以上）の確保○

中野区

・多機能トイレ＊の設置○（５）建築物特定事業
中部すこやか・視覚障害者誘導用ブロック上の福祉ｾﾝﾀｰ等

玄関マットの撤去

H27 年度対応済み

中野区（６）その他の事業
・歩道等にある看板・商品等の障害物の撤去
・放置自転車対策の強化
地区全体

中野区

・自転車利用のルールとマナーに関する広報啓発活動の実施
・職員に対する研修や教育・訓練 中野区

区施設の実施各事業者

・職員の手話習得の推進

中野区

---

引き続き実施中---引き続き実施中---引き続き実施中---引き続き実施中---引き続き実施中重点整備地区一覧へ戻る２．中野地区・特定事業

【中野地区・特定事業】
整備対象

経路番号

事業内容

H29 事業進捗状況

事業主体
対応済

事業中

事業実施に際しての特記事項

未対応（１）公共交通特定事業
・西側南北自由通路の整備に併せ中野駅

た橋上駅舎の整備

中野区○

中野区と協定締結のうえ、設計中（２）道路特定事業
中野五差路付近事業中。スマイルな①・視覚障害者誘導用ブロック＊の②

かの～中野区役所前交差点間は、Ｈ○設置

30 年度工事で連続設置予定。

東京都

H28 年度対応済み
H28 年度対応済み③

生活関連経路④○

中野五差路付近事業中。

⑤○

区画整理事業に伴い整備⑥○⑦○⑧○（A）⑨・歩道の段差・勾配の改善

一部対応済み中野駅周辺整備と連動して整備一部対応済み
中野駅周辺整備と連動して整備一部対応済み
中野駅周辺整備と連動して整備
H28 年度対応済み

中野区⑩

H28 年度対応済み⑪H28 年度対応済み⑫

H28 年度対応済み⑳

H28 年度対応済み㉓㉘○○

一部対応済み都市計画道路事業に伴い整備区画整理事業に伴い整備

⑤○

区画整理事業に伴い整備

⑥○

⑦○

⑧

一部対応済み中野駅周辺整備と連動して整備○・視覚障害者誘導用ブロックの設

H28 年度対応済み

生活関連経路⑨（A）⑩○

一部対応済み⑪○

中野駅周辺整備と連動して整備

置⑫

H28 年度対応済み⑳

H28 年度対応済み
中野区㉓㉘㉘・歩道の整備○○

区画整理事業に伴い整備○

区画整理事業に伴い整備⑰○
H28 年度対応済み㉑㉒
生活関連経路（C)㉔㉕㉖

都市計画道路事業に伴い整備○○

・路側帯＊のカラー化等による安○全な歩行空間の確保○㉗○

区画整理事業に伴い整備㉙○

区画整理事業に伴い整備㉚○

（３）交通安全特定事業②○
・信号機の改良（音響機能の整備④○等）

生活関連経路⑨

東京都公安（A)

①委員会

④
⑨○

野方警察署南交差点に設置
H28 年度対応済み
H28 年度対応済み

・横断歩道の整備

H28 年度対応済み
H28 年度対応済み⑳（４）都市公園特定事業※該当なし（５）建築物特定事業
中野区役所
商工会館
中野体育館

・触知案内板の設置

H27 年度対応済み

・エレベーターの改修

H27 年度対応済み

・ブロックの設置
・筆談用具の準備とその表示の設
置

中野区

○○

（６）その他の事業
中野駅西側

・西側南北自由通路の整備

中野区○
・昨年同様、停留所名称、経路変更の際に補修をおこなった。現在、中中野駅北口・南口野駅にも設置を計画している。
・バス案内板の改善

バス事業者

・現在は、練馬駅系統およびその支○線のみなので、バス停掲示だけで十分と判断。沿線の開発で新系統が増える場合は検討する。EX)沼袋周辺○・南口駅前広場の整備
中野駅周辺・西口広場の整備

中野区○・新北口駅前広場の整備○

・歩道等にある看板・商品等の障害物の撤去
・放置自転車対策の強化
地区全体

中野区

・自転車利用のルールとマナーに関する広報啓発活動の実施
・職員に対する研修や教育・訓練 中野区

区施設の実施各事業者

・職員の手話習得の推進

中野区

---

引き続き実施中---引き続き実施中---引き続き実施中---引き続き実施中---引き続き実施中重点整備地区一覧へ戻る

３．東中野・落合地区・特定事業

【東中野・落合地区・特定事業】
整備対象

経路番号

事業内容

H29 事業進捗状況

事業主体

対応済

事業中

事業実施に際しての特記事項

未対応（１）公共交通特定事業
・内方線付き点状ブロック ＊の設
置

東中野駅

東日本旅客

○・多機能トイレ ＊の点字表示の改 鉄道株式会社○善

H28 年度対応済み

・エレベーターの設置
・多機能トイレの設置

落合駅

施設更新時に検討

H28 年度対応済み

東京地下鉄

・駅出入口の誘導チャイムの改善 株式会社○

・階段の両側に２段手すりの設置○

駅改装時に対応（２）道路特定事業
・歩道の有効幅員＊（原則 2m 以上）
生活関連経路（A）の確保⑤・歩道の段差・勾配の改善○

一部対応済み○一部対応済み＊・視覚障害者誘導用ブロック の○設置④⑥
生活関連経路

⑦（B）

④⑥⑦

○

中野区・歩道の段差・勾配の改善○○

・視覚障害者誘導用ブロックの設
置

○○○

⑧○

⑨○

⑩○
＊

生活関連経路⑪

・路側帯 のカラー化等による安（C)⑫全な歩行空間の確保

○中野区

○

⑬

○

⑭

歩行者専用道としてインターロッキ○

ングブロック舗装にて施工済み（３）交通安全特定事業
H28 年度対応済み①②
生活関連経路（A)③等）④

東京都公安委員会④②○

・信号機の改良（音響機能の整備○

川添通り入口交差点に設置
東中野５丁目交差点ほか３か所に設○置
H28 年度対応済み

・横断歩道の整備

H28 年度対応済み（４）都市公園特定事業
桜山公園
すみよし公園（５）建築物特定事業※該当なし

・多機能トイレの設置
・主要な出入口の段差の改善及び 中野区
有効幅（1.2m 以上）の確保○○

（６）その他の事業
東中野駅西口・駅前広場の整備

東中野駅東口・バリアフリー＊化に向けた検討

H27 年度対応済み
中野区・歩道等にある看板・商品等の障害物の撤去
・放置自転車対策の強化
地区全体

中野区

・自転車利用のルールとマナーに関する広報啓発活動の実施
・職員に対する研修や教育・訓練 中野区

区施設の実施各事業者

・職員の手話習得の推進

中野区

○---

引き続き実施中---引き続き実施中---引き続き実施中---引き続き実施中---引き続き実施中重点整備地区一覧へ戻る

４．新井薬師前地区・特定事業

【新井薬師前地区・特定事業】
整備対象

経路番号

事業内容

事業主体

H29 事業進捗状況
対応済

事業中

事業実施に際しての特記事項

未対応（１）公共交通特定事業
H27 年度対応済み（南口ウインドラ・「筆談器あります」の表示の改
善

新井薬師前駅ッチ窓枠横に表示一か所あり）

西武鉄道

・連続立体交差事業 ＊ に伴う駅舎 株式会社
改良○

（２）道路特定事業②④

生活関連経路（B）○・歩道の段差・勾配の改善

○

⑥

○

②

○

④

・視覚障害者誘導用ブロック＊の設置

⑥中野区
○
○

整備
新井薬師駅広場周辺整備に連動して整備
新井薬師駅広場周辺整備に連動して整備
新井薬師駅広場周辺整備に連動して整備
新井薬師駅広場周辺整備に連動して整備
新井薬師駅広場周辺整備に連動して整備
H28 年度対応済み①＊

生活関連経路③

・路側帯 のカラー化等による安

○

（C）

⑤

全な歩行空間の確保○⑦

新井薬師駅広場周辺整備に連動して○（３）交通安全特定事業
生活関連経路①（B）④

・信号機の改良（音響機能の整備
生活関連経路（C）○・横断歩道の整備

等）②

上高田５丁目西交差点に設置
H28 年度対応済み

東京都公安

○

新井薬師駅前交差点に設置

委員会
H28 年度対応済み

・横断歩道の整備（４）都市公園特定事業
上高田北公園新井薬師公園・主要な出入口の段差の改善及び有効幅（1.2m 以上）の確保○

中野区

・多機能トイレ＊の設置○（５）建築物特定事業※該当なし（６）その他の事業
新井薬師駅
周辺・交通広場の整備

中野区

・歩道等にある看板・商品等の障害物の撤去
・放置自転車対策の強化
地区全体

中野区

・自転車利用のルールとマナーに関する広報啓発活動の実施
・職員に対する研修や教育・訓練 中野区

区施設の実施各事業者

・職員の手話習得の推進

中野区○

区画街路 3 号線の施工に伴い整備---

引き続き実施中---引き続き実施中---引き続き実施中---引き続き実施中---引き続き実施中重点整備地区一覧へ戻る

５．沼袋地区・特定事業

【沼袋地区・特定事業】
整備対象

経路番号

事業内容

事業主体

H29 事業進捗状況
対応済

事業中

事業実施に際しての特記事項

未対応（１）公共交通特定事業
・連続立体交差事業 ＊ に伴う駅舎 西武鉄道

沼袋駅

改良

株式会社

○

（２）道路特定事業
・歩道の有効幅員＊（原則 2m 以
生活関連経路
（A）

上）の確保
②

・歩道の段差・勾配の改善
・視覚障害者誘導用ブロックの設
置④⑤
生活関連経路（B）⑤⑥

区画街路４号線の整備に伴い整備○

区画街路４号線の整備に伴い整備○

区画街路４号線の整備に伴い整備○

区画街路４号線の整備に伴い整備H28 年度対応済み

・歩道の段差・勾配の改善

⑥④

○

中野区
・視覚障害者誘導用ブロック＊の設置○○○

平和の森公園の再整備に伴い整備○④・歩道の整備

○

生活関連経路③・路側帯＊ のカラー化等による安

○

（C）

⑦

全な歩行空間の確保○

地区計画に伴い整備

（３）交通安全特定事業
生活関連経路（A）・信号機の改良（音響機能の整備⑤等）
・横断歩道の整備

東京都公安委員会○

平和の森公園交差点に設置○

新井４丁目２６番付近に設置（４）都市公園特定事業
・多機能トイレ＊の設置
平和の森公園○・視覚障害者誘導用ブロックの改 中野区○

善・主要な出入口の段差の改善及び丸山塚公園

有効幅（1.2m 以上）の確保○

中野区

・多機能トイレの設置○（５）建築物特定事業
障害者福祉・西側出入口に誘導チャイムの設

会館

置

中野区

○

中野区

○

区画街路 4 号線の施工に伴い整備（６）その他の事業
沼袋駅周辺・交通広場の整備
・歩道等にある看板・商品等の障害物の撤去
・放置自転車対策の強化

地区全体

中野区

・自転車利用のルールとマナーに関する広報啓発活動の実施
・職員に対する研修や教育・訓練 中野区

区施設の実施各事業者

・職員の手話習得の推進

中野区

---

引き続き実施中---引き続き実施中---引き続き実施中---引き続き実施中---引き続き実施中重点整備地区一覧へ戻る

６．野方地区・特定事業

【野方地区・特定事業】
整備対象

経路番号

事業内容

事業主体

H29 事業進捗状況
対応済

事業中

事業実施に際しての特記事項

未対応（１）公共交通特定事業※該当なし（２）道路特定事業
H28 年度対応済み①
生活関連経路（A）＊②

・視覚障害者誘導用ブロック の設置

東京都○

電線共同溝整備事業中
H28 年度対応済み③④○

生活関連経路⑤・路側帯＊ のカラー化等による安（C）⑥

全な歩行空間の確保

中野区○

野方駅北側対応済み
南側未対応
駅入り口部対応、他未対応

○

⑦

○

⑧○

（３）交通安全特定事業
生活関連経路（A）
生活関連経路（C）①・横断歩道の整備⑦

H28 年度対応済み

東京都公安委員会

H28 年度対応済み（４）都市公園特定事業※該当なし（５）建築物特定事業

野方図書館

・出入口からエレベーターまでの視覚障害者誘導用ブロックの設置

中野区○

（６）その他の事業
・歩道等にある看板・商品等の障害物の撤去
・放置自転車対策の強化
地区全体

中野区

・自転車利用のルールとマナーに関する広報啓発活動の実施
・職員に対する研修や教育・訓練 中野区

区施設の実施各事業者

・職員の手話習得の推進

中野区

---

引き続き実施中---引き続き実施中---引き続き実施中---引き続き実施中---引き続き実施中重点整備地区一覧へ戻る

７．鷺宮地区・特定事業

【鷺宮地区・特定事業】
整備対象

経路番号

事業内容

H29 事業進捗状況

事業主体

対応済

事業中

事業実施に際しての特記事項

未対応（１）公共交通特定事業
・北口の視覚障害者誘導用ブロッ

H27 年度対応済み

ク＊の改善
・南口の階段下に点状ブロックのH27 年度対応済み

設置
・内方線付き点状ブロック ＊の設 西武鉄道
株式会社
置

鷺ノ宮駅

H27 年度対応済み

・音声・音響案内の設置○

・階段の段の視認性の確保○

・階段の両側に２段手すりの設置○（２）道路特定事業
生活関連経路（C）④

・路側帯＊ のカラー化等による安全な歩行空間の確保

中野区○（３）交通安全特定事業
生活関連経路（A）
生活関連経路（B）①②

・信号機の改良（音響機能の整備 東京都公安等）

委員会○

鷺宮駅北口交差点に設置○

鷺宮小学校入口交差点に設置

（４）都市公園特定事業
双鷺公園

若山オリーブ
公園

・主要な出入口の段差の改善及び○有効幅（1.2m 以上）の確保
・主要な出入口の段差の改善及び有効幅（1.2m 以上）の確保

○
中野区

＊

・多機能トイレ の設置○(仮)鷺宮調節池
上部多目的広

H27 年度対応済み

・多目的広場の整備

場（５）建築物特定事業
鷺宮体育館
鷺宮地域包括支援センター

・筆談用具の準備とその表示の設
置○中野区
H28 年度対応済み

・多機能トイレの設置（６）その他の事業
・歩道等にある看板・商品等の障害物の撤去
・放置自転車対策の強化
地区全体

中野区

・自転車利用のルールとマナーに関する広報啓発活動の実施
・職員に対する研修や教育・訓練 中野区

区施設の実施各事業者

・職員の手話習得の推進

中野区

---

引き続き実施中---引き続き実施中---引き続き実施中---引き続き実施中---引き続き実施中重点整備地区一覧へ戻る