工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額・工期変更
１ 工 事 名：三谷橋大間線（２期工事）街路築造工事（R４）２ 工事場所：鴻巣市本宮町 地内外
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額

変

更 後

令和４年１１月８日から

令和４年１１月８日から

令和５年３月２９日まで

令和５年９月２９日まで

７３，８８５，９００円

（税込）

工事概要

更 前

７５，９３６，３００円

工事延長L=180.6m 施工幅員W=16.0m

工事延長L=180.6m

土工1式 地盤改良工1式 排水構造物工W=16.0m

1式（街渠200m 暗渠18m 集水・街渠桝

土工1式

4基）

造物工1式（街渠200m 暗渠18m

路側工1式（歩車道境界211m

舗装止210m）

舗装工（車道部舗装工

1530㎡

歩道舗装工462㎡）

工1式

雑工1式

付帯工１式

安全施設

施工幅員

地盤改良工1式

集水・街渠桝4基）

排水構

路側工1式

（歩車道境界211m
舗装止210m）
装工1530㎡

舗装工（車道部舗

歩道舗装工353㎡

両乗入部舗装工246㎡）
工1式

雑工1式

車

安全施設

付帯工１式

５ 変更理由当該路線において、既設U型側溝が想定された断面を上回る厚みのため、コンクリートの撤
去及び処分が増加します。
また、隣接地権者と車両乗入口の調整の結果、開口部の変更を要すため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：市道A-1001号線
２ 工事場所：鴻巣市川面
３ 工

道路改良工事地内

種：土木（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

更 後

令和５年３月２０日から

令和－年－月－日から

令和５年７月２８日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

３，９６０，０００円（税込）

４，１２７，２００円

工事延長L=49m 施工幅員W=2.3m

工事延長L=49m 施工幅員W=2.3m

土工１式

側溝工L=38m 集水桝設置工

土工１式

１箇所

縁石工L=42m 表層工（再生密

置工１箇所

粒度A=29㎡、開粒度A=50㎡）

工事概要

変

置工4本 区画線工1式

防護柵設

側溝工L=38m 集水桝設
縁石工L=41m

表層工（再生密粒度A=45㎡、開粒度A=41
㎡）

防護柵設

置工4本 区画線工1式

５ 変更理由当初設計において、側溝の計上に誤りがあったため、変更が生じる。現地立会いの結果、既設舗装との段差が生じるため、舗装の擦り付け面積が増加する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：（ゼロ債務）市道A-2029号線 道路改修工事（R5）２ 工事場所：鴻巣市箕田
３ 工

地内

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

変

更 後

令和５年４月１日から

令和－年－月－日から

令和５年７月２５日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

１２，４３２，２００円（税込）

１２，４４１，０００円

概算数量発注方式による発注

概算数量発注方式による発注

工事延長L=351m 道路幅員W=5.3m～6.2m

工事延長L=354m 道路幅員W=5.0m～

路面切削工A=1920㎡ 表層工A=1920㎡ 区

6.2m

画線工１式 雑工１式

路面切削工A=1970㎡ 表層工A=1970

工事概要㎡ 区画線工１式 雑工１式

５ 変更理由概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
受注者による現場精査の結果、施工面積及び区画線工の数量の増減、人孔調整工の箇所数の減のため、変更する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：（ゼロ債務）市道川2017号線
２ 工事場所：鴻巣市広田
３ 工

道路改修工事（R5）

地内

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

更 後

令和５年４月１日から

令和－年－月－日から

令和５年７月１０日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

６，５４５，０００円（税込）

７，１２６，９００円

概算数量発注方式による発注

概算数量発注方式による発注

工事延長L=170m

工事延長L=169m

施工幅員W=5.4～6.4m

舗装版破砕工A=1030㎡
A=1030㎡

工事概要

変

式

不陸整正工

表層工A=1030㎡

区画線工1

施工幅員W=5.1～

6.3m
路面切削工A=1010㎡
A=1010㎡

表層工

区画線工1式

５ 変更理由・概算数量発注方式による発注のため、現場精査による舗装面積の変更を行う。
・日中に交通規制を行うことにより、工事路線沿線の病院施設の医療業務に支障をきたす恐れがあることから、工事期間を短縮させるため、施工方法及び施工時間の変更を行う。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：（ゼロ債務）市道吹425号線
２ 工事場所：鴻巣市袋３ 工

道路改修工事（R5）

地内

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

更 後

令和５年４月１日から

令和－年－月－日から

令和５年７月１０日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

９，１７９，５００円（税込）

９，２１４，７００円

概算数量発注方式による発注

概算数量発注方式による発注

工事延長L=260m

工事延長L=258m

道路幅員W=4.75～

6.80m

区画線工1式

道路幅員W=4.67～7.25m

路面切削工A=1400㎡

工事概要

変

雑工1式

表層工A=1400㎡

路面切削工A=1420㎡
A=1420㎡

表層工

区画線工1式

雑工1式

５ 変更理由概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
現場精査の結果、施工面積の増（A=18㎡）及び区画線工の増減が生じるため、変更する

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：（ゼロ債務）市道F-91号線
２ 工事場所：鴻巣市三ツ木
３ 工

道路改良工事（R5）

地内

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和５年４月１日から

令和－年－月－日から

令和５年７月２８日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

８，０３０，０００円（税込）

９，５２０，５００円

工事延長L=72m 道路幅員W=4.0～5.0m

工事延長L=84m 道路幅員W=4.0～

土工1式 側溝工（300×400）L=143m

5.0m

プレキャスト集水桝N=2基

土工1式

側溝工（300×400）

L=155mプレキャスト集水桝N=2基

A=43㎡

工事概要

更 前

間詰路盤工

舗装版破砕工A=254㎡

正工A=215㎡

表層工A=215㎡

不陸整間詰路盤工A=47㎡
A=304㎡

舗装版破砕工不陸整

正工A=267㎡

表層工A=309㎡

雑

工1式

５ 変更理由・事前測量の結果、数量に差異が生じたため変更を行う。
・当初設計時、側溝布設を№4+2.3まで予定していたが、降雨による水溜りが№3+10程度まで発生した。そのため№3+10まで側溝を延長することで水溜りを軽減することができるため変更を行う。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：市道A-1019、2049号線 道路改修工事
２ 工事場所：鴻巣市赤見台1丁目
３ 工

地内外

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和５年６月７日から

令和－年－月－日から

令和５年９月２９日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

２１，１６４，０００円

（税込）

工事概要

更 前

２１，８８０，１００円

概算数量発注方式による発注

概算数量発注方式による発注

工事延長L=475m（市道A-1019号線

工事延長L=485m（市道A-1019号線

L=200m、市道A-2049号線 L=275m）

L=208m、市道A-2049号線 L=277m）

道路幅員W=5.00～9.00m 路面切削工

道路幅員W=4.35～9.70m 路面切削

A=3180㎡

工A=3300㎡

表層工A=3300㎡

画線工1式

雑工1式

式

表層工A=3180㎡

区画線工1

区

５ 変更理由概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
現場精査の結果、施工面積及び区画線の数量が増加し、市道A-1019号線について、表層工に使用する材料の一部に変更が生じた。また、市道A-2049号線について、人孔蓋を交換するため、変更を要する

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：市道A-2023、G-215、216号線 道路改修、G-228号線 道路改良工事
２ 工事場所：鴻巣市東2丁目
３ 工

地内外

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和５年６月７日から

令和－年－月－日から

令和５年９月１５日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

１６，３３１，７００円

（税込）

工事概要

更 前

１６，６２３，２００円

概算数量発注方式による発注

概算数量発注方式による発注

工事延長L=485m（市道A-2023号線

工事延長L=490m（市道A-2023号線

L=230m、市道G-215、216号線 L=190m、

L=228m、市道G-215、216号線

市道G-228号線 L=65m）

L=199m、市道G-228号線 L=63m）

道路幅員W=3.50～6.60m 路面切削工

道路幅員W=2.25～6.15m 路面切削

A=1520㎡

工A=1370㎡

舗装版破砕工A=765㎡

不陸

舗装版破砕工A=852㎡

整正工A=925㎡ 表層工A=2445㎡

不陸整正工A=1100㎡

区画線工1式

A=2470㎡
区画線工1式

表層工

雑工1式

５ 変更理由概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
現場精査の結果、施工面積及び区画線の増が生じた。また、老朽化した集水桝蓋の交換が生じたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：市道A-1011、2010、K-228号線 道路改修工事
２ 工事場所：鴻巣市上谷
３ 工

地内外

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和５年６月２０日から

令和－年－月－日から

令和５年１０月３１日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

１８，４１４，０００円

（税込）

工事概要

更 前

１８，９１１，２００円

概算数量発注方式による発注

概算数量発注方式による発注

工事延長L=368m（市道A-1011号線

工事延長L=374m（市道A-1011号線

L=100m、市道A-2010号線 L=170m、市道

L=100m、市道A-2010号線 L=170m、

K-228号線 L=98m）

市道K-228号線 L=104m）

道路幅員W=5.00～5.60m 路面切削工

道路幅員W=4.60～5.60m 路面切削

A=1450㎡

路上路盤再生工A=1201㎡

陸整正工A=478㎡

表層工A=1930㎡

区画線工1式

不工A=1460㎡
A=1206㎡

路上路盤再生工
不陸整正工A=476㎡

表層工A=1940㎡
区画線工1式

５ 変更理由概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
受注者が行った事前測量結果を基に協議した結果、施工面積及び区画線の数量に増減が発生したため、請負金額の変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：市道A-2048、C-108、127号線
２ 工事場所：鴻巣市八幡田
３ 工

道路改修工事地内外

種：舗装（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

工事概要

更 前

変

更 後

令和５年５月３１日から

令和－年－月－日から

令和５年８月３１日まで

令和－年－月－日まで

６，３８０，０００円

６，２９４，２００円

工事総延長L=270.0m （市道A-2048号線

工事総延長L=270.0m （市道A-2048

L=45.0m、市道C-108号線 L=106.0m、市号線 L=45.0m、市道C-108号線

道C-127号線 L=119.0m）

L=106.0m、市道C-127号線

施工幅員W=2.5～4.3m 道路土工V=3.0㎥

L=119.0m）

舗装版破砕工A=918.0㎡ 不陸整正工

施工幅員W=2.5～4.3m 道路土工

A=918.0㎡ 表層工A=931.0㎡

V=3.0㎥

集水桝蓋取替工1式 区画線工1式

不陸整正工A=918.0㎡ 表層工

舗装版破砕工A=918.0㎡

A=931.0㎡
集水桝蓋取替工1式 区画線工1式

５ 変更理由
事前測量の結果、区画線が増加する。また、降雨時に水溜りが縦断的に発生することから、
再生密粒度Asから透水性舗装に変更する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額・工期変更
１ 工 事 名：市道吹3、20、84号線
２ 工事場所：鴻巣市新宿2丁目
３ 工

道路改修工事地内外

種：土木（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和５年５月３１日から

令和５年５月３１日から

令和５年１１月３０日まで

令和５年１２月２８日まで

契約金額

８，４９２，０００円

７，７８５，８００円

工事延長L=127m（市道吹3号線 L=23m、工事延長L=120m（市道吹3号線

市道吹20号線 L=36m、市道吹84号線

L=23m、市道吹20号線 L=39m、市道

L=68m）

吹84号線 L=58m）

道路幅員W=4.00～6.00m 土工1式 撤去

道路幅員W=4.00～6.00m 土工1式

工1式

現場打側溝工L=62m

撤去工1式

N=3基

暗渠排水管L=66m

（税込）

工事概要

更 前

舗装版破砕工A=255㎡㎡

集水桝工

間詰路盤工A=68

不陸整正工A=187㎡ 表層工A=255㎡

雑工1式

現場打側溝工L=67m

集水桝工N=2基

暗渠排水管L=56m

舗装版破砕工A=47㎡
A=39㎡
工A=60㎡

間詰路盤工

不陸整正工A=63㎡

表層

雑工1式

５ 変更理由地元との協議により、工事延長の増減が生じた。また、現地精査の結果、設計数量との差異が生じたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：市道川2号線

道路改修・改良工事

２ 工事場所：鴻巣市広田

地内

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和５年６月２０日から

令和－年－月－日から

令和５年９月２９日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

１６，５０２，２００円（税込）

１７，４８７，８００円

延長L=327m 道路幅員W=4.9～8.3m 側

延長L=329m 道路幅員W=4.9～7.4m

溝工（300×300）L=132m 集水桝工N=1

側溝工（300×300）L=117m

集水

基

不陸整正工

桝工N=1基

5箇所

路面

区画線工1

切削工A=1350
舗装版破砕工A=445㎡

不陸整

舗装版破砕工A=1780㎡

A=1650㎡

工事概要

更 前

式

表層工A=1730㎡㎡

暗渠工

正工A=1710㎡

表層工A=1760㎡

区画線工1式

雑工1式

５ 変更理由・事前測量の結果、設計数量との差異が生じたため変更を行う。
・舗装版撤去において、通学路や交通量の多い路線であることから、工期短縮を目的とし、路面切削に変更を行う。
・側溝布設箇所に電柱等が設置されているため、迂回暗渠に変更を行う。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：市道I-162、J-36号線
２ 工事場所：鴻巣市笠原
３ 工

道路改修工事地内

種：舗装（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和５年６月１３日から

令和－年－月－日から

令和５年１０月１３日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

５，３９７，７００円（税込）

５，７５０，８００円

工事延長L=265.9m（I-162号線L=134ｍ、工事延長L=265.9m（I-162号線

J-36号線L=131.9ｍ）施工幅員W=2.1～

L=134ｍ、J-36号線L=131.9ｍ）施6.2ｍ

工幅員W=2.1～6.2ｍ

I-162号線

工事概要

更 前

舗装版破砕工A=483㎡

整正工A=483㎡ 表層工A=460㎡

不陸

排水性

舗装工A=33㎡
J-36号線

I-162号線

不陸整正工A=444㎡

表層工A=460㎡

排水性舗装工A=30㎡
路盤工

舗装版破砕工A=393㎡

不陸式

整正工A=393㎡ 表層工A=393㎡

区画線

J-36号線

工1式

舗装版破砕工A=483㎡

舗装版破砕工A=393㎡

不陸整正工A=393㎡㎡

土工一

表層工A=393

区画線工1式

５ 変更理由・現場精査の結果、排水性舗装の面積が減少するため、変更を行う。
・I-162号線において、工場から10t以上のタンクローリーやトラックの出入りがあり、設計
舗装厚で施工した場合、早期に舗装が痛むことが予想されるため、施工方法を変更する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：市道E-173号線外
２ 工事場所：鴻巣市宮前
３ 工

道路改修・改良工事

地内外

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和５年６月１３日から

令和－年－月－日から

令和５年９月２９日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

７，２２１，５００円

（税込）

工事概要

更 前

７，５６３，６００円

工事延長L=175m（市道E-173号線

工事延長L=175m（市道E-173号線

L=131m、市道E-193、194号線 L=44m）

L=131m、市道E-193、194号線

道路幅員W=4.20～5.20m

L=44m） 道路幅員W=4.20～5.20m

市道E-173号線（改修） 路面切削工

市道E-173号線（改修）

A=680㎡ 表層工A=680㎡ 区画線工1式

工A=680㎡

市道E-193、194号線（改良）

線工1式

撤去工1式
L=40m

集水桝工N=1基

土工1式
側溝工

舗装版破砕工A=117㎡

路面切削

表層工A=680㎡

区画

市道E-193、194号線（改良）
工1式

撤去工1式

間詰路盤工A=12㎡ 不陸整正工A=148㎡

側溝工L=43m

表層工A=160㎡ 雑工1式㎡

集水桝工N=1基

舗装版破砕工A=135

間詰路盤工A=14㎡
A=149㎡

土

不陸整正工

表層工A=163㎡

雑工1式

５ 変更理由受注者との協議の結果、側溝工および舗装工の施工数量の増減が生じたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：市道A-2040、B-945号線 道路改修工事
２ 工事場所：鴻巣市氷川町
３ 工

地内

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額

更 前

令和－年－月－日から

令和５年９月２９日まで

令和－年－月－日まで
９，３７５，３００円

工事総延長L=346.0m（市道A-2040号線

工事総延長L=351.0m（市道A-2040

L=174.0m、市道B-945号線L=172.0m） 施号線L=176.0m、市道B-945号線

工幅員W=3.0m～5.0m

L=175.0m） 施工幅員W=1.5m～4.9m

路面切削工A=1479.0㎡

工事概要

更 後

令和５年７月４日から

９，１６０，８００円

（税込）

変

㎡

区画線工１式

表層工A=1479.0

路面切削工A=1503.0㎡ 表層工
A=1503.0㎡

５ 変更理由
事前測量の結果、舗装面積に増減が発生したため、変更が生じる。

区画線工１式工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：市道K-68号線外
２ 工事場所：鴻巣市下谷
３ 工

道路改良工事地内外

種：土木（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額

更 前

変

令和５年７月１８日から

令和－年－月－日から

令和６年１月３１日まで

令和－年－月－日まで

１３，６７０，８００円（税込）

１３，９９０，９００円

工事延長L=146.0m（市道K-68号線

工事延長L=146.0m（市道K-68号線

L=86.4m、B-774号線 L=25.6m、C-259号

L=86.4m、B-774号線 L=25.6m、C-

線 L=34.0m） 施工幅員W=4.0～6.2m

259号線 L=34.0m） 施工幅員W=4.0

市道K-68号線

～6.2m

L=95m

集水桝工N=2基

間詰路盤工A=46㎡

側溝工

不陸整正工

A=454㎡ 表層工A=500㎡

工事概要

更 後

溝工L=95m

市道B-774号線 集水桝工N=4基
L=46m

間詰路盤工A=16㎡

A=65㎡

表層工A=81㎡

間詰路盤工A=18㎡

A=80㎡

表層工A=98㎡

側溝工

不陸整正工

市道C-259号線 集水桝工N=2基
L=61m

市道K-68号線

側溝工

不陸整正工

集水桝工N=2基

側

間詰路盤工A=89㎡

不陸整正工A=381㎡

表層工A=470㎡

市道B-774号線

集水桝工N=4基

側溝工L=45m

間詰路盤工A=17㎡

不陸整正工A=63㎡

表層工A=80㎡

市道C-259号線

集水桝工N=4基

側溝工L=60m

間詰路盤工A=18㎡

不陸整正工A=78㎡

表層工A=95㎡

５ 変更理由受注者との協議の結果、側溝工および舗装工の施工数量の増減が生じたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：市道A-1026、2009号線
２ 工事場所：鴻巣市上谷
３ 工

道路改修工事地内

種：舗装（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

変

令和５年７月１８日から

令和－年－月－日から

令和５年１０月２７日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

１６，０６７，７００円（税込）

工事延長L=414m（市道A-1026号線
L=212m、市道A-2009号線L=202m）

A-1026号線 路面切削工A=1270㎡
工A=1270㎡

施工

工A=1430㎡

区画線工1式

L=215m、市道A-2009号線L=201m）
施工幅員W=5.4～6.9m

表層

区画線工1式

A-2009号線 路面切削工A=1430㎡

１６，５９６，８００円
工事延長L=416m（市道A-1026号線

幅員W=5.5～8.7m

工事概要

更 後

A-1026号線

路面切削工A=1230㎡

表層工A=1230㎡
表層

区画線工1式

雑工1式
A-2009号線

路面切削工A=1420㎡

表層工A=1420㎡
工1式

区画線工1式雑道路付属物工1式

５ 変更理由・概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
・市道A-1026号線において、沿道の事業者から日中に施工されると営業に支障が出ると意見があり、施工時間を夜間に変更する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：市道A-1018号線外
２ 工事場所：鴻巣市箕田
３ 工

道路改修・改良工事

地内

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和５年６月２７日から

令和－年－月－日から

令和５年１０月２７日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

５，８２３，４００円

（税込）

工事概要

更 前

７，３１９，４００円

総延長L=234.0m（市道A-1018号線

総延長L=234.0m（市道A-1018号線

L=130.0m、市道G-14号線L=104.0m） 施

L=130.0m、市道G-14号線

工幅員W=3.8～5.5m

L=104.0m） 施工幅員W=3.7～5.5m

市道A-1018号線

市道A-1018号線㎡

舗装版破砕工A=595.0

不陸整正工A=595.0㎡

A=595.0㎡

表層工

区画線工1式市道G-14号線

不陸整正工A=519.0㎡

表層工A=519.0㎡

道路土工V=3.0㎥

舗装版破砕工A=589.0㎡ 不陸整正
工A=615.0㎡ 表層工A=615.0㎡ 区
画線工1式
市道G-14号線

道路土工V=55.0㎥

不陸整正工A=496.0㎡ 表層工
A=496.0㎡ 側溝蓋L=80.0m 雑工1式

５ 変更理由市道A-1018号線
市道G-14号線

事前測量の結果、数量に変更が生じる。
事前測量の結果、路盤下から側溝が発見され、側溝に舗装を擦り付けるために路盤掘削が生じる。また、側溝に蓋掛けを行う。
市道A-1018号線

沿道地権者から間詰舗装の要望があったため、舗装面積に変更が生じる。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：市道川20号線外
２ 工事場所：鴻巣市広田
３ 工

道路改修・改良工事

地内外

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

更 後

令和５年８月１日から

令和－年－月－日から

令和５年１２月２８日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

２０，１０９，１００円（税込）

概算数量発注方式による発注

工事概要

変

工事延長

２０，７８８，９００円
概算数量発注方式による発注

工

L=485.2m（市道川20号線 L=250.0m、川事延長L=524.2m（市道川20号線

1202号線 L=140.0m、L=282.7m、川1202号線 L=146.7m、川1203号線 L=95.2m） 施工幅員W=4.40

川1203号線 L=94.8m） 施工幅員～6.20m

W=4.40～5.92m

川20号線 路面切削工A=1500㎡ 表層工

川20号線 路面切削工A=1440㎡ 表

A=1500㎡

層工A=1440㎡

川1202号線 舗装版破砕工

川1202号線 舗装版

A=624㎡ 側溝工L=140m 不陸整正工A=624

破砕工A=551㎡ 側溝工L=137m 不陸㎡

整正工A=551㎡

表層工A=624㎡ 川1203号線 集水桝工

表層工A=551㎡

N=1基 側溝工L=92m 間詰路盤工A=30㎡

桝工N=1基 側溝工L=95m 間詰路盤

不陸整正工A=272㎡ 表層工A=302㎡

工A=58㎡ 不陸整正工A=264㎡ 表層

川1203号線 集水工A=322㎡

５ 変更理由概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
受注者が行った事前測量結果を基に協議した結果、施工面積、区画線及び側溝工の数量に増減が発生したため、請負金額の変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：市道A-2018号線
２ 工事場所：鴻巣市滝馬室
３ 工

道路改修工事地内

種：舗装（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

変

更 後

令和５年８月１５日から

令和－年－月－日から

令和５年１１月３０日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

１４，２９７，８００円（税込）

１４，５３２，１００円

概算数量発注方式による発注工事

概算数量発注方式による発注工事

工事延長L=350m

工事延長L=316m

施工幅員W=7.00m 路

面切削工A=2450㎡

表層工A=2450㎡

区

画線工1式

～9.70m

施工幅員W=5.96

路面切削工A=2120㎡ 表

層工A=2120㎡

区画線工1式

工事概要

５ 変更理由概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
受注者が行った事前測量結果を基に協議した結果、路面切削・表層の面積の減少、区画線の数量の増加が生じたため、請負金額の変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：市道吹430、785号線
２ 工事場所：鴻巣市袋３ 工

道路改修工事地内

種：舗装（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和５年８月２９日から

令和－年－月－日から

令和５年１２月２２日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

１７，７１９，９００円

（税込）

工事概要

更 前

１８，０４８，８００円

概算数量発注方式による発注（吹785号

概算数量発注方式による発注（吹線）

785号線）

工事延長L=577ｍ（吹430号線L=40m、吹工事延長L=577ｍ（吹430号線

785号線L=537ｍ）

L=42m、吹785号線L=550ｍ）

施工幅員W=1.75～

6.35ｍ
吹430号線施工

幅員W=1.75～6.41ｍ
舗装版破砕工A=84㎡

整正工A=84㎡

表層工A=84㎡

不陸

区画線工

1式
吹785号線

路面切削工A=3020㎡

工A=3020㎡

区画線工1式表層

５ 変更理由
現場精査による舗装面積の増加に伴い、変更を行う。

吹430号線

舗装版破砕工A=95㎡

不陸整正工A=95㎡

表層工A=95㎡

道路付属物工1式

区画線工1式吹785号線

路面切削工A=3060㎡

表層工A=3060㎡

区画線工1式工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：橋梁改修工事（無名橋-A5）２ 工事場所：鴻巣市下谷
３ 工

地内

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

変

更 後

令和５年９月１２日から

令和－年－月－日から

令和６年３月１２日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

３７，７５７，５００円（税込）

３７，４３７，４００円

橋梁長3.4m 橋梁幅15.8m

橋梁長3.4m 橋梁幅15.8m

補修工1式

補修工1式

旧橋部掛替え工1式

旧橋部掛替え工1式

工事概要

５ 変更理由
現場精査の結果、施工ヤードの見直しを行ったことにより数量が減となるため変更する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：市道A-1020号線外

道路改良・改修工事

２ 工事場所：鴻巣市赤見台4丁目

地内外

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和５年９月２７日から

令和－年－月－日から

令和６年２月２９日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

１５，５２５，４００円

（税込）

工事概要

更 前

１６，５３６，３００円

概算数量発注方式による発注（A-1020、概算数量発注方式による発注（A-3004号線）

1020、3004号線）

工事延長L=686ｍ（A-1020号線L=516m、工事延長L=682ｍ（A-1020号線

A-3004号線L=140m、A-2027号線L=30ｍ）

L=507m、A-3004号線L=145m、A-施工幅員W=2.40～7.70ｍ

2027号線L=30ｍ）

A-1020号線 舗装版破砕工A=1160㎡ 不陸

W=2.40～7.70ｍ

整正工A=1155㎡ 表層工A=1155㎡

A-1020号線 舗装版破砕工A=1150㎡

A-

3004号線 舗装版破砕工A=855㎡
不陸整正工A=866㎡ 表層工A=866㎡

施工幅員

不陸整正工A=1153㎡ 表層工A=1153
A-㎡

A-3004号線 舗装版破砕工

2027号線 側溝工L=61m 不陸整正工A=76

A=835㎡㎡ 表層工A=94㎡

不陸整正工A=852㎡ 表層工A=852㎡
A-2027号線 側溝工L=58m 不陸整正
工A=70㎡ 表層工A=87㎡

５ 変更理由概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
受注者による現地精査の結果、施工数量の増減および雑工、区画線工の追加が発生したため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額・工期変更
１ 工 事 名：アクセス道路（大幹線排水路）整備工事
２ 工事場所：鴻巣市三ツ木
３ 工

地内

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

更 後

令和５年１０月１０日から

令和５年１０月１０日から

令和６年３月１２日まで

令和６年３月２７日まで

契約金額

５５，０００，０００円（税込）

６４，８３０，７００円

施工延長L=4.5m 幅員W=11.0m

施工延長L=4.5m 幅員W=11.0m

土工1式 鋼管杭N=8.0本

土工1式(B4000*H1500)L=11.0m
式

工事概要

変

函渠工

既設橋撤去工1

土留・仮締切工N=103.0枚

仮排水路工L=36.0m 仮復旧工A=100.0㎡

鋼管杭N=8.0本(B4000*H1500)L=11.0m
去工1式

函渠工
既設橋撤

土留・仮締切工N=146.0

枚
仮排水路工L=18.0m

仮復旧工

A=100.0㎡

５ 変更理由・鋼矢板の圧入が困難なため、ウォータージェット併用に変更する。
・鋼矢板引抜きについて、協議の結果ガス管（中圧管）に影響を及ぼす可能性があるため、
L=12.5m10枚を残置する。
・切回し排水路について、施工位置及び勾配が取れないことからΦ1000に変更する。
・関係機関と協議の結果、施工方法の決定に時間を要したため工期を延長する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：市道吹833号線
２ 工事場所：鴻巣市前砂３ 工

道路改良工事地内

種：舗装（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

更 後

令和５年１０月１７日から

令和－年－月－日から

令和６年３月１２日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

８，６６８，０００円（税込）

１０，２５５，３００円

工事延長L=217.0m 工事幅員W=2.3～

工事延長L=218.0m

4.5m

～4.6m

土工1式 柵板土留設置工L=65.0m
工A=71.0㎡

工事概要

変

路盤

不陸整正工A=786.0㎡ 表

層工A=856.0㎡

区画線工1式

土工1式

工事幅員W=2.5

柵板土留設置工L=71.0m

路盤工A=180.0㎡

不陸整正工

A=700.0㎡

表層工A=880.0㎡

画線工1式

排水構

造物工1式

５ 変更理由・事前調査の結果、車道部の路盤が不足していたため、路盤入替を要する。
・柵板土留設置工の延長及び表層工の面積が増加したため、変更が生じる。
・降雨時に水溜りが発生するため、集水桝を設置する。

区

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：市道K-100号線外

通学路舗装整備工事

２ 工事場所：鴻巣市上生出塚

地内外

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

変

更 後

令和５年１０月１７日から

令和－年－月－日から

令和６年３月１２日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

８，７７８，０００円（税込）

９，１６０，８００円

工事延長L=282.6m 施工幅員W=3.0～4.0m

工事延長L=282.2m 施工幅員W=2.9

土工1式 路盤工A=788.0㎡～4.4m

A=231.0㎡

不陸整正工

表層工A=1020.0㎡

土工1式

路盤工A=819.0㎡

整正工A=225.0㎡

工事概要

㎡

表層工A=1040.0

柵板設置L=18.6m

５ 変更理由
事前測量の結果、土工及び舗装面積に増減が発生したため変更が生じる。

不陸

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：市道I-96号線外
２ 工事場所：鴻巣市郷地
３ 工

道路改修工事地内

種：舗装（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額

更 前

変

令和５年１０月３１日から

令和－年－月－日から

令和６年１月２６日まで

令和－年－月－日まで

４，７１９，０００円（税込）

工事延長L=240m

施工幅員

W=2.2～

3.4m

A=690㎡ 表層工

４，９６１，０００円
工事延長L=240m

施工幅員

W=2.2

～3.4m

舗装版破砕工 A=660㎡

工事概要

更 後

不陸整正工

A=690㎡

道路土工

1式

舗装版破砕工

A=690㎡

不陸整正工

表層工

A=690㎡

A=690㎡

５ 変更理由
現場精査の結果、既設舗装の上に土砂が覆土してることが、判明した。その土砂の掘削及び土砂運搬が追加となり、また、土砂が覆土した箇所の舗装版破砕を追加するため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：市道吹708号線
２ 工事場所：鴻巣市大芦
３ 工

道路改良工事地内

種：土木（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額

変

更 後

令和５年１０月３１日から

令和－年－月－日から

令和６年３月１２日まで

令和－年－月－日まで

７，４２５，０００円（税込）

７，７５６，１００円

工事延長L=62.0m 道路幅員W=4.0m

工事延長L=62.0m

土工1式 撤去工1式

土留柵板工L=23m

土工1式

舗装版破砕工A=216㎡

間詰路盤工A=125

L=23m

㎡

工事概要

更 前

不陸整正工A=91㎡

表層工A=216㎡

道路幅員W=4.0m

撤去工1式

土留柵板工

舗装版破砕工A=216㎡

詰路盤工A=125㎡
A=148㎡
表層工A=273㎡

５ 変更理由
現場精査の結果、不陸整正・表層工の面積が増加したため、変更する

不陸整正工

間

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：通学路安全対策工事
２ 工事場所：鴻巣市八幡田
３ 工

地内外

種：とび・土工（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額

変

更 後

令和５年１０月３１日から

令和－年－月－日から

令和６年３月１２日まで

令和－年－月－日まで

９，６８０，０００円

（税込）

工事概要

更 前

９，９４４，０００円

総延長L=285.0m

総延長L=282.5m

防護柵設置工L=285.0m（市道吹833号線

防護柵設置工L=282.5m（市道吹833

L=182.0m 市道吹787号線L=99.5m 市道吹号線L=182.0m 市道吹787号線

915号線L=3.5m）

L=97.0m 市道吹915号線L=3.5m）

薄層カラー舗装A=54.0㎡（市道G-149号

薄層カラー舗装A=54.0㎡（市道G-線）

149号線）

車線分離標設置1式（市道川1号線）

区画線工1式

車線分離標設置1式

区画線工1式（市道川1号線）

５ 変更理由・地元要望により、維持管理用の扉を2箇所設置するため、変更が生じる。
（市道吹787号線）
・関係機関と協議した結果、車線分離標を減ずる。
（市道川1号線）

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：市道G-48号線

道路改良工事２ 工事場所：鴻巣市寺谷 地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和５年１１月１４日から

令和－年－月－日から

令和６年３月１２日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

６，０５０，０００円

（税込）

工事概要

更 前

６，６０８，８００円

施工延長L=100.0m 施工幅員W=4.1m

施工延長L=100.0m 施工幅員W=4.1m

道路土工1式 側溝工L=100.0m 集水桝N=1

道路土工1式 側溝工L=100.0m 集水

基 路盤工1式 舗装版破砕工A=62.0㎡ 表

桝N=1基 路盤工1式 舗装版破砕工

層工A=50.0㎡

A=82.0㎡ 不陸整正工A=20.0㎡ 表
層工A=70.0㎡

５ 変更理由・新設側溝と既設舗装の擦り付けのため、舗装工の面積が増加する。
・簡易水道の切回しが4件発生したため、変更が生じる。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：市道吹884号線
２ 工事場所：鴻巣市小谷３ 工

道路改修工事地内

種：舗装（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

変

更 後

令和５年１１月１４日から

令和－年－月－日から

令和６年２月２９日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

６，５５６，０００円（税込）

６，８９１，５００円

概算数量発注方式による発注

概算数量発注方式による発注

工事延長L=195m

施工幅員W=4.80m 路

工事延長L=180m

面切削工A=936㎡

表層工A=936㎡～5.50m

線工1式

区画

施工幅員W=4.25

路面切削工A=946㎡

層工A=946㎡

表区画線工1式

工事概要

５ 変更理由概算数量発注方式による現場精査の結果、舗装工および区画線工の追加のため、変更が生じる。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：市道A-1031号線外

道路改修工事２ 工事場所：鴻巣市大間2丁目

地内外

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額

変

更 後

令和５年１２月６日から

令和－年－月－日から

令和６年３月１２日まで

令和－年－月－日まで

１２，８５７，９００円

（税込）

工事概要

更 前

１２，５３１，２００円

概算数量発注方式による発注

概算数量発注方式による発注

工事延長L=330ｍ（A-1030号線L=130m、工事延長L=359ｍ（A-1030号線

B-430号線L=130m、C-349号線L=70ｍ）

L=130m、B-430号線L=145m、C-349

施工幅員W=6.00m

号線L=84ｍ）

A-1030号線 路面切削工A=780㎡ 表層工

6.74m

A=780㎡ 区画線工1式

A-1030号線 路面切削工A=741㎡ 表

B-430号線 路面施工幅員W=4.62～

切削工A=780㎡ 表層工A=780㎡

層工A=741㎡ 区画線工1式

区画線工1式号線 路面切削工A=705㎡ 表層工

C-349号線 路面切削工

A=420㎡ 表層工A=420㎡ 区画線工1式

B-430

A=705㎡
区画線工1式C-349号線 路面切削

工A=426㎡ 表層工A=426㎡ 区画線
工1式

５ 変更理由概算数量発注方式による発注のため、現場精査を行った結果、舗装面積に差異が生じたた
め、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額・工期変更
１ 工 事 名：大間近隣公園周辺道路整備工事
２ 工事場所：鴻巣市大間
３ 工

地内

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和５年１２月６日から

令和５年１２月６日から

令和６年３月１２日まで

令和６年３月２７日まで

契約金額

１３，４５３，０００円（税込）

工事延長L=120m
土工一式

工事概要

更 前

施工幅員W=5.0～16.3m

側溝工L=114m 縁石工L＝

１４，１６８，０００円
工事延長L=120m

施工幅員W=5.0～

16.3m

118m 集水桝工N=1基 上下層路盤工

土工一式

A=723㎡ 表層工A=723㎡＝97m

側溝工L=112m

集水桝工N=1基

盤工A=680㎡

５ 変更理由・事前測量の結果、土工等に増減があるため変更を行う。
・施工終点部において、既設道路を拡幅するため変更を行う。

上下層路

表層工A=563㎡

道舗装工（拡幅部）A=23㎡

縁石工L

仮設工1式

車

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：市道H-216号線

道路改修工事２ 工事場所：鴻巣市安養寺

地内

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

更 後

令和５年１１月２８日から

令和－年－月－日から

令和６年３月１２日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

９，３２８，０００円（税込）

９，５６５，６００円

工事延長L=229.0m 施工幅員W=2.9～

工事延長L=229.0m

3.55m～3.55m

柵板設置工L=112.0m
A=690.0㎡

工事概要

変

舗装版破砕工不陸整正工A=697.0㎡

柵板設置工L=112.0m
表層工A=697.0㎡
土工1式 既設フリューム撤去工1式
リューム設置工L=112.0m

施工幅員W=2.9

工A=690.0㎡㎡

フ

不陸整正工A=700.0

表層工A=700.0㎡

土工1式
式

舗装版破砕

既設フリューム撤去工1

フリューム設置工L=112.0m 付

帯工1式

５ 変更理由舗装工事
事前測量の結果、舗装工の面積に変更が生じる。
水路改修工事
隣接地（田んぼ）の養生で土木シートを設置するため、変更が生じる。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額・工期変更
１ 工 事 名：市道I-198号線
２ 工事場所：鴻巣市上谷
３ 工

道路改良工事地内

種：土木（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

変

令和５年１１月２８日から

令和５年１１月２８日から

令和６年３月１２日まで

令和６年３月２７日まで

契約金額

７，８１０，０００円（税込）

工事延長L=82ｍ

施工幅員W=1.02～1.62ｍ

造物工（土留め付）L=35ｍ
L=13m
A=55㎡

８，４７４，４００円
工事延長L=82ｍ

施工幅員W=1.02～1.62ｍ

土工1式 排水構造物工L=48ｍ

工事概要

更 後

排水構

暗渠排水管

舗装版取壊し工A=31㎡

表層工

土工1式

排水構造物工L=48ｍ

排水構造物工（土留め付）L=35ｍ
暗渠排水管L=5m
A=42㎡

舗装版取壊し工間詰路

盤工A=75㎡

表層工A=75㎡

５ 変更理由・事前測量の結果、舗装工等に増減が出ているため変更を行う。
・既設舗装との擦付箇所に水が溜まってしまう恐れがあるため、透水性舗装に変更を行う。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：市道川3号線

道路改修工事２ 工事場所：鴻巣市屈巣

地内

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額

更 前

更 後

令和６年１月２３日から

令和－年－月－日から

令和６年３月２７日まで

令和－年－月－日まで

１７，４６０，３００円

（税込）

変

２０，０３１，０００円

概算数量発注方式による発注

概算数量発注方式による発注

工事延長L=440.0m 施工幅員w=6.9m

工事延長L=530.0m

路面切削工A=3040.0㎡

w=6.35～7.05m㎡

表層工A=3040.0

区画線工1式

工事概要

施工幅員

路面切削工A=3490.0㎡
A=3490.0㎡

表層工

区画線工1式道路付

属施設撤去工1式

５ 変更理由
当初予定している舗装終点部から縦断的にひび割れが発生しており、既設舗装の状態の良い箇所まで施工範囲を延長するため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：市道吹886号線 道路改修工事
２ 工事場所：鴻巣市小谷
３ 工

地内

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

変

更 後

令和６年１月２３日から

令和－年－月－日から

令和６年３月２７日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

１３，５４５，４００円（税込）

１６，０７７，６００円

概算数量発注方式による発注

工事延長L=371.7m

工事延長L=360.0m

7.7m

施工幅員w=5.5m

路面切削工A=1980.0㎡
区画線工1式

表層工A=1980.0㎡

施工幅員w=4.8～

路面切削工A=2220.0㎡
A=2220.0㎡

表層工

区画線工1式

工事概要

５ 変更理由・事前立会いの結果、終点側の舗装状態が良好なため、同一路線内の舗装クラック等が発生している箇所に施工位置を変更する。
・施工箇所の幅員が狭く、市内循環バスが迂回ができないことから、夜間に施工するため変更を行う。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：市道K-80号線
２ 工事場所：鴻巣市上谷
３ 工

道路改良工事地内

種：土木（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工期

変

令和－年－月－日から

令和６年３月１２日まで

令和－年－月－日まで

９，６８０，０００円（税込）

工事延長L=140m
土工一式
基

施工幅員W=2.7～3.5ｍ

側溝工L=140m 集水桝工N=1

舗装版破砕工A=417㎡

A=42㎡
17㎡

更 後

令和５年１２月１２日から

契約金額

工事概要

更 前

不陸整正工A=373㎡

９，９１６，５００円
工事延長L=140m

施工幅員W=2.7～

3.5ｍ

間詰路盤工

土工一式

側溝工L=140m

表層工A=4工N=1基

舗装版破砕工A=417㎡

区画線工1式

間詰路盤工A=42㎡
A=373㎡

不陸整正工

表層工（

透水性舗装）A=417㎡
式

５ 変更理由縦断勾配が確保できない為、透水性舗装に変更する。

集水桝

区画線工1

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：市道川1028号線外
２ 工事場所：鴻巣市屈巣
３ 工

道路改修工事地内

種：舗装（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

更 後

令和５年１２月１２日から

令和－年－月－日から

令和６年３月１２日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

６，９８５，０００円

（税込）
工事延長

L=219m（市道川1028号線L=75ｍ

市道川1168号線L=144ｍ）

員

W=3.1～6.0m

市道川1028号線

溝蓋工L=75m

舗装版破砕工A=378㎡
表層工A=378㎡

側

区画線工1式市道川1168号線

工事延長

L=219m（市道川1028号

線L=75ｍ

市道川1168号線L=144

表層工A=534㎡

施工幅員

W=3.1～6.0m

市道川1028号線

舗装版破砕工A=378㎡

不陸整正工A=378㎡

層工A=378㎡

舗装版破砕工A=490㎡

不陸整正工A=534㎡
画線工1式

施工幅

７，９２６，６００円ｍ）

不陸整正工A=378㎡

工事概要

変

区

表

側溝蓋工L=78m

区

画線工1式
市道川1168号線
A=490㎡

舗装版破砕工集水桝布設替不陸整正工A=534㎡㎡

2箇所

表層工A=534

区画線工1式

５ 変更理由市道川1168号線の現場精査の結果、起点部周辺にある集水桝2基の躯体の破損が確認された。安全性の観点から集水桝2基を布設替するため、変更を要す。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：市道E-56号線外
２ 工事場所：鴻巣市箕田
３ 工

道路改良工事地内外

種：舗装（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和５年１２月１２日から

令和－年－月－日から

令和６年３月１２日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

６，８２０，０００円

（税込）

工事概要

更 前

７，７６３，８００円

概算数量発注方式による発注

工事総延長L=324.1m（市道E-56号

工事総延長L=321.0m（市道E-56号線

線L=74.3m 市道K-72号線L=56.1m

L=77.0m 市道K-72号線L=50.0m 市道B-

市道B-783号線L=40.7m 市道吹866

783号線L=44.0m 市道吹866号線

号線L=153.0m）

L=150.0m）

道路土工1式道路土工1式

不陸整正工A=1169.0㎡

表層工A=1169.0㎡㎡

不陸整正工A=1168.0

表層工A=1168.0㎡

更工事 工1式

区画線変

排水構造物工1式

柵板土留工1式

５ 変更理由・事前測量の結果、掘削工・表層工の数量に変更が生じる。
・降雨時に水溜りが発生するため、排水構造物を設置する（市道B-783号線）。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：市道A-112号線外

道路改修工事２ 工事場所：鴻巣市本町7丁目

地内

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和５年１２月１２日から

令和－年－月－日から

令和６年３月１２日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

４，３７５，８００円（税込）

４，７４１，０００円

工事延長L=201m（市道A-112号線L=135ｍ

工事延長L=201m（市道A-112号線

市道A-113号線L=16ｍ

L=135ｍ

L=14ｍ

市道A-114号線

市道A-115号線L=36ｍ）

施工幅員

工事概要

更 前

W=1.9～4.3m

舗装版破砕工 A=610㎡
A=630㎡ 表層工式

市道A-113号線L=16ｍ

市道A-114号線L=14ｍ

市道A-115号線L=36ｍ）
不陸整正工

A=630㎡

区画線工1

施工幅員

W=1.9～4.3m

舗装版破砕工 A=612㎡

不陸整正

工

A=687㎡

A=687㎡

区画線工1式

表層工

付帯工1式

５ 変更理由隣接する地権者と協議の結果、セットバック部分の寄付採納の手続きの合意が得られたため、不陸整正及び舗装の面積が増加する。また、排水機能と安全性の向上を図る蓋交換を行うため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
変更内容：金額・工期変更
１ 工 事 名：配水管新設及び布設替工事（Ｒ４－１２工区）

２ 工事場所： 鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種：

土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

更 前

更 後

令和 4 年 11 月 2 日から

令和 4 年 11 月 2 日から

令和 5 年 3 月 15 日まで

令和 5 年 7 月 31 日まで

70,213,000 円

71,225,000 円

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX 形））形））φ200

φ200

期

契約金額
（税込）

Ｌ＝342.9ｍ, φ150

Ｌ＝279.0ｍ, φ100

工事概要

変

Ｌ＝ 85.3ｍ,

Ｌ＝343.7ｍ, φ150

Ｌ＝280.5ｍ, φ100 Ｌ＝ 85.9ｍ, φ75

φ75 Ｌ＝110.5ｍ

Ｌ＝114.9ｍ

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル

管)

管)

φ 75

Ｌ ＝ 255.9 ｍ ( 256.3

ｍ ）

φ 75

Ｌ ＝ 255.9 ｍ ( 256.3ｍ ）仕切弁 φ200 6 基・ φ150 6 基・ 仕切弁 φ200 6 基・ φ150 6 基・
φ100 3 基・φ75 18 基

φ100 3 基・φ75 18 基

地下式単口消火栓（排泥機能付）3 基

地下式単口消火栓（排泥機能付）3 基

排泥設備 φ75 2 箇所

排泥設備 φ75 2 箇所

給水管切替 17 箇所

給水管切替 17 箇所

既設管撤去工 1 式

既設管撤去工 1 式

仮設管撤去工 1 式

仮設管撤去工 1 式

５ 変更理由・配水管分岐箇所の追加及び石綿管撤去工の延長によるものに加え、一部配管変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：（ゼロ債務）配水管新設工事（Ｒ５－１工区）

２ 工事場所： 鴻巣市箕田地内
３ 工

種：

土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

変

更 後

令和 5 年 4 月 1 日から

令和－年－月－日から

令和 5 年 8 月 10 日まで

令和－年－月－日まで

10,186,000 円

10,747,000 円

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル管） φ75 Ｌ＝150.5ｍ管） φ75 Ｌ＝151.5ｍ（151.6ｍ）

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル管） φ50 Ｌ＝4.9ｍ管） φ50 Ｌ＝3.9ｍ

期

契約金額
（税込）

工事概要

更 前

仕切弁 φ501基

排泥設備 1

仕切弁 φ50

1 基

排泥設備 1箇所

箇所

給水管切替 8 箇所

給水管切替 8 箇所

舗装本復旧工 Ａ＝530 ㎡

舗装本復旧工 Ａ＝620 ㎡

５ 変更理由令和５年度３月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置のほか、材料の変更及び舗装本復旧範囲の変更に伴い、設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：配水管新設工事（Ｒ５－２工区）

２ 工事場所： 鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種：

土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

変

更 後

令和 5 年 9 月 6 日から

令和－年－月－日から

令和 6 年 3 月 12 日まで

令和－年－月－日まで

68,970,000 円

62,304,000 円

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX 形）
）

期

契約金額
（税込）

Ｌ＝220.9ｍ ( 222.8

φ200

Ｌ＝201.6ｍ ( 203.5ｍ ）,ｍ ）, φ150 Ｌ＝299.4ｍ ( 300.9

φ150

Ｌ＝225.0ｍ ( 226.5ｍ ）,ｍ ）, φ100 Ｌ＝137.7ｍ ( 137.8

φ100

Ｌ＝141.7ｍ ( 143.0ｍ ）,形））φ200ｍ ）, φ75
工事概要

更 前

Ｌ＝51.8ｍ ( 52.9ｍ ） φ75 Ｌ＝28.0ｍ ( 28.0ｍ ）HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 Ｌ＝634.8ｍ管) φ75 Ｌ＝631.6ｍ （631.9ｍ）

仕切弁 φ200 2 基・ φ150 2 基・ 仕切弁 φ200 1 基・ φ150 2 基・
φ100 4 基・φ75 10 基

φ100 4 基・φ75 8 基

地下式単口消火栓（排泥機能付） 3

地下式単口消火栓（排泥機能付） 3

基

基

排泥設備

2 箇所

3 箇所

既設管撤去工 1 式

給水管切替

排泥設備

２箇所

給水管 切替

3 箇所

既設管撤去工 1 式

５ 変更理由一部布設距離の減少と配管方法の見直しによる材料の変更により、設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
変更内容：金額・工期変更
１ 工 事 名：配水管新設工事（Ｒ５－４工区）

２ 工事場所： 鴻巣市宮前地内
３ 工

種：

土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

工事概要

更 前

変

更 後

令和 5 年 8 月 15 日から

令和 5 年 8 月 15 日から

令和 5 年 11 月 2 日まで

令和 5 年 12 月 1 日まで

19,140,000 円

20,328,000 円

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=266.3m(267.7m) φ50

管) φ75 L=266.5m(267.5m) φ 50

L= 3.5m( 3.7m)

L= 3.6m( 3.6m)

仕切弁 φ75 4基

仕切弁 φ75 4基

給水管切替

給水管切替

16箇所

５ 変更理由・支障構造物の撤去及び給水管切替え件数が増えたため。

18箇所

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：配水管新設工事（Ｒ５－６工区）

２ 工事場所： 鴻巣市大芦地内
３ 工

種：

土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

工事概要

更 前

変

更 後

令和 5 年 9 月 19 日から

令和－年－月－日から

令和 5 年 12 月 8 日まで

令和－年－月－日まで

3,465,000 円

3,652,000 円

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ50 L=80.7m(80.8m)管) φ50 L=83.5m(83.6m)

仕切弁 φ50 1基

仕切弁 φ50 1基

仮排泥設備

1箇所

仮排泥設備

1箇所

給水管切替

1箇所

給水管切替

2箇所

５ 変更理由・分水替のための材料追加により、設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
変更内容：金額・工期変更
１ 工 事 名：（ゼロ債務）配水管新設及び布設替工事（Ｒ５－１１工区）

２ 工事場所： 鴻巣市八幡田地内
３ 工

種：

土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

更 前

変

更 後

令和 5 年 4 月 1 日から

令和 5 年 4 月 1 日から

令和 5 年 7 月 31 日まで

令和 5 年 9 月 29 日まで

28,600,000 円

30,690,000 円

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX 形））

形））φ300 Ｌ＝0.6ｍ

φ300 Ｌ＝0.6ｍ

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル管）φ75 Ｌ＝114.0ｍ（ 114.3ｍ ） 管）φ75 Ｌ＝114.0ｍ（ 114.4ｍ ）工事概要

排泥設備 1 箇所

排泥設備 1 箇所

地下式単口消火栓（排泥機能付）1 基

地下式単口消火栓（排泥機能付）1 基

既設管撤去工 1 式

既設管撤去工 1 式

給水管切替 11 箇所

給水管切替 11 箇所

５ 変更理由・令和５年３月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の他、建設発
生土処分先及び既設管埋設深の変更に伴い、設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
変更内容：金額・工期変更
１ 工 事 名：配水管新設及び布設替工事（Ｒ５－１２工区）

２ 工事場所： 鴻巣市下谷、常光地内
３ 工

種：

土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

変

更 後

令和 5 年 6 月 13 日から

令和 5 年 6 月 13 日から

令和 5 年 10 月 31 日まで

令和 5 年 12 月 12 日まで

49,280,000 円

55,902,000 円

契約金額
（税込）

HPPE（水道配水用ポリエチレン管） HPPE（水道配水用ポリエチレン管）
φ200 L=355.1m(355.3m)、φ150

φ200

L=357.5m(357.6m)、φ150

L=61.2m(61.3m)、φ75 L=74.5m、 L=59.9m(60.0m)、φ75 L=77.8m、
φ50 L=271.2m 排泥設備 3 箇所、 φ50 L=275.0m 排泥設備 3 箇所、工事概要

地下式単口消火栓(排泥機能付き)

地下式単口消火栓(排泥機能付き) 2

2 基、仕切弁φ200 3 基、φ150 5

基、仕切弁φ200 3 基、φ150

基、φ75 2 基、φ50 4 基、 仮設

φ75 3 基、φ50 4 基、 仮設管設管設置・撤去工 1 式、給水管切替

置・撤去工 1 式、給水管切替 11 箇

10 箇所

所

5 基、

５ 変更理由1. 発生土を箕田地区産業団地に搬出することになり、埼玉県よりスケルトンバケットの使用の指示を受けたため。
2. 既設管の扱いについて道路課との協議の結果、本工事にて充填作業をすることとなったため。また、道路課の橋梁改修工事にて撤去する既設管の処分が必要となるため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：配水管新設及び布設替工事（Ｒ５－１３工区）

２ 工事場所： 鴻巣市南２丁目地内
３ 工

種：

土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

更 前

変

更 後

令和 5 年 10 月 24 日から

令和－年－月－日から

令和 6 年 3 月 12 日まで

令和－年－月－日まで

38,860,800 円

39,171,000 円

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX 形）
）

期

契約金額
（税込）

形）
） φ75 Ｌ＝10.0ｍ（10.1ｍ）、 φ75 Ｌ＝9.8ｍ、HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル
φ75

Ｌ＝344.5ｍ（ 345.2

管）

φ75

Ｌ＝345.6ｍ（ 346.2ｍ ）、φ50

Ｌ＝264.0ｍ（ 264.5ｍ ）、φ50

Ｌ＝266.1ｍ（ 266.9

管）
工事概要

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニルｍ ）、仕切弁 φ75 7 基 、 φｍ ）、仕切弁 φ75 7 基 、 φ50

50

10 基

11 基

所

、 給水管切替 36 箇所

、

排泥設 備

２箇

、

排泥設備

3 箇所

、

給水管切替 36 箇所

５ 変更理由・分岐方法及び一部配管の変更、排泥設備の追加等により、設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
変更内容：金額・工期変更
１ 工 事 名：配水管新設及び布設替工事（Ｒ５－１４工区）

２ 工事場所： 鴻巣市屈巣地内
３ 工

種：

土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

更 前

変

更 後

令和 5 年 10 月 24 日から

令和 5 年 10 月 24 日から

令和 6 年 3 月 12 日まで

令和 6 年 3 月 29 日まで

17,105,000 円

18,458,000 円

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管 GX 形） DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管 GX 形）

工事概要

φ75 L=77.9ｍ（78.2m）

φ75 L=79.3ｍ（79.6m）

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル管）φ50 L=149.5ｍ（149.5m）

管）φ50 L=149.7ｍ（149.7m）

仕切弁 φ75 2 基、仕切弁 φ50

仕切弁 φ75 2 基、仕切弁

1基

1基

給水管切替 8 箇所、既設管撤去工

給水管切替

1 式、舗装本復旧工 A=483.4 ㎡

1 式、舗装本復旧工 A=478.9 ㎡

φ50

8 箇所、既設管撤去工

５ 変更理由県道部分の施工において、施工方法の変更が必要となったこと及び土工量が増加したため。また、市道部において、離脱防止金具を設置する必要があり、設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
変更内容：金額・工期変更
１ 工 事 名：配水管新設及び布設替工事（Ｒ５－１５工区）

２ 工事場所： 鴻巣市本町７丁目地内
３ 工

種：

土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

工事概要

更 前

変

更 後

令和 5 年 8 月 15 日から

令和 5 年 8 月 15 日から

令和 5 年 11 月 10 日まで

令和 5 年 12 月 28 日まで

16,706,800 円

15,994,000 円

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=106.5m(106.9m)管) φ75 L=106.8m(106.9m)

φ50

φ50

L=89.4m(89.5m)

L=91.1m(91.2m)

仕切弁 φ50 3基 排泥設備 1箇所

仕切弁 φ50 3基 排泥設備 1箇所

地下式単口消火栓 1基

地下式単口消火栓 1基

給水管切替 27件

給水管切替 27件

分水栓付替 1件

仮設管設置・撤去 1式

分水栓付替 1件

仮設管設置・撤去 1 式

５ 変更理由・施工方法の変更に伴う材料の減少により、設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：配水管布設替工事（Ｒ５－２１工区）

２ 工事場所： 鴻巣市生出塚 2 丁目地内
３ 工

種：

土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和 5 年 11 月 21 日から

令和－年－月－日から

令和 6 年 3 月 12 日まで

令和－年－月－日まで

28,820,000 円

27,522,000 円

HPPE( 配 水 用 ポ リ エ チ レ ン 管 )HPPE( 配 水 用 ポ リ エ チ レ ン 管 )φ100 L=257.7m(258.8m)

φ100 L=256.5m(256.9m)

φ 75 L=236.2m(236.3m)

φ 75 L=236.1m(236.2m)

契約金額
（税込）

工事概要

更 前

仕切弁

φ 75

4 基

消火栓

1 基

排泥設備

給水管切替 56 箇所

地下式単口
2 箇所

仕切弁 φ 75 4 基
消火栓

1 基

排泥設備

地下式単口
2 箇所

給水管切替 56 箇所

５ 変更理由1. 発生土を箕田地区産業団地に搬出することになり、埼玉県よりスケルトンバケットの使用の指示を受けたため。
2. 既設管の扱いについて道路課との協議の結果、本工事にて充填作業をすることとなったため。また、道路課の橋梁改修工事にて撤去する既設管の処分が必要となるため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
変更内容：金額・工期変更
１ 工 事 名：配水管布設替工事（Ｒ５－２２工区）

２ 工事場所： 鴻巣市鎌塚４丁目地内
３ 工

種：

土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和 5 年 10 月 24 日から

令和 5 年 10 月 24 日から

令和 6 年 3 月 12 日まで

令和 6 年 3 月 29 日まで

36,617,900 円

38,775,000 円

契約金額
（税込）

工事概要

更 前

DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管) φ200

DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管) φ200

L=161.2m(161.9m) φ75 L=10.4m

L=160.8m(161.4m) φ75 L=10.4m(10.5m)(10.6m)HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 L=53.0m φ50 L=32.1m管) φ75 L=53.7m φ50 L=36.1m(32.3m)(36.3m)

地下式単口消火栓(排泥機能付) 1基

地下式単口消火栓(排泥機能付) 1基

既設管撤去工 1式

既設管撤去工 1式

給水管切替 13件

給水管切替 13件

５ 変更理由・施工方法の変更に伴う材料・労務・土工の増加により、設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
変更内容：金額・工期変更
１ 工 事 名：配水管布設替工事（Ｒ５－２３工区）

２ 工事場所： 鴻巣市大間３丁目地内
３ 工

種：

土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

更 前

更 後

令和 5 年 9 月 27 日から

令和 5 年 9 月 27 日から

令和 6 年 2 月 16 日まで

令和 6 年 3 月 29 日まで

46,090,000 円

48,323,000 円

HPPE (水道配水用ポリエチレン管)

HPPE (水道配水用ポリエチレン管)

期

契約金額
（税込）
φ

100

L=3.7

ｍ

L=752.84m(756.02m) 、

工事概要

変

φ

75

φ 50

φ 100

L=4.47 ｍ 、 φ 75

L=749.82m(752.23m) 、

φ 50

L=30.77m(30.97m) 仕 切 弁 φ 75

L=38.14m(38.33m) 仕 切 弁 φ 75

13 基、φ50 2 基

13 基、φ50 3 基

ヶ所

排泥設備 2（仮設排泥設備） 3 ヶ所

排泥設備 2ヶ所 （仮設排泥設備）6 ヶ所

地下式単口消火栓 1 基 給水管切替

下式単口消火栓

84 ヶ所

86 ヶ所

地

1 基 給水管切替

５ 変更理由断水工事を始めたところ、制水弁を閉めても水が止まらず工事を中断した。それにより別途不断水工法が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：配水管布設替工事（Ｒ５－２４工区）

２ 工事場所： 鴻巣市大間２丁目地内
３ 工

種：

土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額

更 前

変

令和 5 年 5 月 2 日から

令和－年－月－日から

令和 5 年 8 月 10 日まで

令和－年－月－日まで

3,608,000 円

（税込）

更 後

3,575,000 円

HPPE（水道配水用ポリエチレン管） HPPE（水道配水用ポリエチレン管）
φ50 Ｌ＝36.3ｍ
仕切弁φ501 基

φ50 Ｌ＝36.2ｍ
排泥設備

1

箇所
工事概要

仮設管設置・撤去工 一式

仕切弁φ50

1 基

排泥設備

1

箇所
給水

仮設管設置・撤去工

一式

管切替 4 箇所

管切替 4 箇所

舗装本復旧工 Ａ＝141 ㎡

舗装本復旧工 Ａ＝131 ㎡

給水５ 変更理由一部配管方法の見直し及び舗装本復旧範囲や合材の変更等により、設計変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
変更内容：金額・工期変更
１ 工 事 名：配水管布設替工事（Ｒ５－２５工区）

２ 工事場所： 鴻巣市吹上本町５丁目地内 外
３ 工

種：

土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

更 前

更 後

令和 5 年 12 月 28 日から

令和 5 年 12 月 28 日から

令和 6 年 3 月 12 日まで

令和 6 年 3 月 29 日まで

57,860,000 円

58,256,000 円

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX 形）
）

期

契約金額
（税込）

形））φ200

Ｌ＝254.3ｍ ( 254.9ｍ ）, φ150

Ｌ＝11.6ｍ ( 11.8ｍ ）, φ75

Ｌ＝15.6ｍ

φ200

Ｌ＝255.1ｍ ( 255.9ｍ ）,φ150 Ｌ＝11.9ｍ ( 11.9ｍ ）,φ75 Ｌ＝15.6ｍ

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル管） φ150 Ｌ＝1.6ｍ（ 1.7ｍ ）,管） φ150 Ｌ＝2.1ｍ（ 2.1ｍ ）,φ75

Ｌ＝3.0ｍ（ 3.2ｍ ）, φ50

Ｌ＝4.2ｍ
工事概要

変

φ75

Ｌ＝2.7ｍ（ 2.9ｍ ）, φ50

Ｌ＝5.0ｍ

HPPE（水道配水用ポリエチレン管） HPPE（水道配水用ポリエチレン管）
φ75 Ｌ＝148.9ｍ（ 149.3ｍ ）, φ

φ75 Ｌ＝149.0ｍ（ 149.4ｍ ）, φ

50 Ｌ＝7.8ｍ

50 Ｌ＝7.9ｍ

仕切弁 φ200 7 基・ φ150 2 基・ 仕切弁 φ200 7 基・ φ150 2 基・
φ75 7 基φ75 7 基仮排泥設備 2 箇所

仮排泥設備 2 箇所

地下式単口消火栓（排泥機能付）2 基

地下式単口消火栓（排泥機能付）2 基

既設管撤去工 1 式

既設管撤去工 1 式

給水管切替 34 箇所

給水管切替 34 箇所

５ 変更理由・既設管埋設深等の設計との相違により、一部配管や給水管切替の内容に変更が生じたため。また、コーン指数が規定値を満たさなかったため、建設発生土処分先を変更するもの。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
変更内容：金額・工期変更
１ 工 事 名：舗装本復旧工事（Ｒ５）その１

２ 工事場所： 鴻巣市原馬室地内 外
３ 工

種：

舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

更 前

更 後

令和 5 年 10 月 10 日から

令和 5 年 10 月 10 日から

令和 5 年 12 月 22 日まで

令和 6 年 2 月 29 日まで

15,950,000 円

16,076,500 円

鴻巣地域 本復旧（主要部

工事概要

変

4 箇所、 鴻巣地域本復旧（主要部4箇所、点々舗

点々舗装 20 箇所）

装20箇所）

舗装版切断工一式 舗装版破砕工Ａ

舗装版切断工一式舗装版破砕工Ａ=1,896=1,896 ㎡ 不陸整正工Ａ=1,903 ㎡㎡ 不陸整正工Ａ=1,897㎡ 表層工Ａ

表層工Ａ=1,903 ㎡=1,897㎡

区画線工一式

区画線工一式

５ 変更理由逆川 2 丁目地内において、復旧の施工方法について協議が必要となり、時間を要することから、施工箇所から除外する。また天神 4 丁目地内において、昨年度修繕が行われた
県道の復旧が必要なため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：舗装本復旧工事（Ｒ５）その２

２ 工事場所： 鴻巣市明用、屈巣地内 外
３ 工

種：

舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

工事概要

更 前

変

更 後

令和 5 年 10 月 10 日から

令和－年－月－日から

令和 6 年 1 月 19 日まで

令和－年－月－日まで

18,689,000 円

19,083,900 円

吹上地域、川里地域 本復旧（主要吹上地域、川里地域 本復旧（主要部 3 箇所、点々舗装 36 箇所）

部 3箇所、点々舗装 36箇所）

舗装版切断工 1 式、舗装版破砕工

舗装版切断工 1式、舗装版破砕工

A=2,047 ㎡、不陸整正工 A=2,046

A=2,047㎡、不陸整正工 A=2,046㎡、表層工 A=2,046 ㎡㎡、表層工 A=2,046㎡

切削オーバーレイ A=330 ㎡、区画

切削オーバーレイ A=330㎡、区画線工 1 式

線工 1式

５ 変更理由舗装の組成を考慮し、適正な乳剤で施工するため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：マンホール蓋改築工事（R5-3）
２ 工事場所：鴻巣市生出塚 1、2 丁目、天神 1 丁目地内外
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

工事概要

更 前

変

更 後

令和５年８月２９日から

令和－年－月－日から

令和６年２月２６日まで

令和－年－月－日まで

６８，４３９，８００円

６１，３０５，２００円

人孔蓋交換 N=229 箇所

人孔蓋交換 N=222 箇所

補助 マンホール蓋取替工 N＝92 箇

補助 マンホール蓋取替工 N＝所、付帯工（舗装撤去復旧工、構造物

88 箇所、付帯工（舗装撤去復旧

撤去再設置工、区画線工）1 式

工、構造物撤去再設置工、区画線

単独 マンホール蓋取替工 N=137 箇工）1 式所、付帯工（舗装撤去復旧工、構造物

単独 マンホール蓋取替工

撤去再設置工、区画線工）1 式

N=134 箇所、付帯工（舗装撤去
復旧工、構造物撤去再設置工、区
画線工）1 式

５ 変更理由人孔蓋交換数量の減による。
現場精査の結果、施工深さの減による。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：元荒川第 13 処理分区汚水管渠築造工事（R5-1)
２ 工事場所：鴻巣市 北新宿第二土地区画整理事業 地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額

変

更 後

令和５年８月２９日から

令和－年－月－日から

令和６年２月２９日まで

令和－年－月－日まで

３３，３１７，９００円

３５，０２７，３００円

施工延長 L＝426.38ｍ、内径 200ｍ

施工延長 L＝432.68ｍ、内径ｍ管布設工 L＝417.29ｍ

200ｍｍ管布設工 L＝423.59ｍ、1 号マンホール設置工 N＝10 箇、1 号マンホール設置工 N＝10

所、小型マンホール（塩化ビニル製）

箇所、小型マンホール（塩化ビニ

設置工 N＝7 箇所、汚水桝設置およル製）設置工 N＝7 箇所、汚水び取付管工 N＝48 箇所、付帯工 1

桝設置および取付管工 N＝42式箇所、付帯工 1 式

（税込）

工事概要

更 前

５ 変更理由施工延長の増、発生土の改良及び発生土処分先の変更の増、マンホール内副管の設置の増、人孔高の変更の減、公共汚水桝の設置個数の減があったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：汚水管渠整備工事（箕田）
２ 工事場所：鴻巣市箕田地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額

変

更 後

令和５年１２月１２日から

令和－年－月－日から

令和６年３月２２日まで

令和－年－月－日まで

４，８４０，０００円

（税込）

工事概要

更 前

４，２５２，６００円

施工延長 L＝25.60ｍ、内径 200ｍｍ

施工延長 L＝25.66ｍ、内径 200

リブ付塩化ビニル管布設工 L＝24.06

ｍｍリブ付塩化ビニル管布設工ｍ、1 号組立マンホール設置工 N=1

L＝24.12ｍ、1 号組立マンホール

箇所、小型マンホール（塩化ビニル

設置工 N=1 箇所、小型マンホ

製）設置工 N＝1 箇所、汚水桝設置

ール（塩化ビニル製）設置工 N

および取付管工 N＝6 箇所、付帯工＝1 箇所、汚水桝設置および取付

1式

管工 N＝6 箇所、付帯工 1 式

５ 変更理由残土の処分地の変更により、運搬距離の変更及び土質試験の廃止

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：マンホール蓋改築工事（R5-2）
２ 工事場所：鴻巣市吹上富士見地内外
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和５年８月２９日から

令和－年－月－日から

令和６年２月２０日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

６２，４１０，７００円

（税込）

工事概要

更 前

５６，４７８，４００円

人孔蓋交換 N=227 箇所

人孔蓋交換 N=223 箇所

補助マンホール蓋取替工 N=39 箇所、

補助マンホール蓋取替工 N=37 箇

付帯工（舗装撤去復旧工、区画線工）

所、付帯工（舗装撤去復旧工、区

1式画線工）1 式

単独マンホール蓋取替工 N=188 箇

単独マンホール蓋取替工 N=186

所、付帯工（舗装撤去復旧工、区画線箇所、付帯工（舗装撤去復旧工、工）1 式

区画線工）1 式

５ 変更理由人孔蓋交換数量の減による。
現場精査の結果、施工深さの減による。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：元荒川第 15 処理分区汚水管渠築造工事(R5-2)
２ 工事場所：鴻巣市箕田地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和５年８月２９日から

令和－年－月－日から

令和６年３月１２日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

９１，３１７，６００円

（税込）

工事概要

更 前

９３，０５６，７００円

施工延長Ｌ＝401.60ｍ

施工延長Ｌ＝401.60ｍ

内径 200ｍｍ管推進工 Ｌ＝389.35ｍ

内径 200ｍｍ管推進工 Ｌ＝鋼製ケーシング立坑工 Ｎ＝7 箇所

389.35ｍ

１号マンホール設置工 Ｎ＝7 箇所

工取付管及びます工 Ｎ＝2 箇所 付帯設置工 Ｎ＝7 箇所 取付管及び

工 1式

ます工 Ｎ＝2 箇所 付帯工 1

鋼製ケーシング立坑

Ｎ＝7 箇所 １号マンホール式

５ 変更理由鋼製ケーシングに超硬ビットの取付、舗装撤去面積の増、舗装復旧面積の増、区画線設
置工の増があったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：マンホール蓋改築工事（R5-1）
２ 工事場所：鴻巣市明用・本町 3 丁目地内外
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和５年８月２９日から

令和－年－月－日から

令和６年３月６日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

６９，３５９，４００円

（税込）

工事概要

更 前

６５，４４７，８００円

人孔蓋交換 N=243 箇所

人孔蓋交換 N=243 箇所

補助 マンホール蓋取替工 N=98 箇

補助マンホール蓋取替工 N=98 箇所、付帯工（舗装撤去復旧工、区画線所、付帯工（舗装撤去復旧工、区工）1 式

画線工）1 式単独 マンホール蓋取替工 N=145

単独マンホール蓋取替工 N=145

箇所、付帯工（舗装撤去復旧工、区画箇所、付帯工（舗装撤去復旧工、線工）1 式区画線工）1 式

５ 変更理由全体の施工深の減少によって、土工及び調整リングの材料の数量が減少したため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：元荒川第 13 処理分区汚水管渠築造工事（R5-2)
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和５年１２月１９日から

令和－年－月－日から

令和６年３月２２日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

１７，７２６，５００円

（税込）
施工延長

工事概要

更 前

Ｌ＝174.56ｍ

１７，０３３，５００円
施工延長

Ｌ＝174.56ｍ

内径 200ｍｍリブ付塩化ビニル管布設

内径 200ｍｍリブ付塩化ビニル管工

布設工 Ｌ＝171.12ｍ １号マン

Ｌ＝171.12ｍ １号マンホール設

置工 Ｎ＝5 箇所小型マンホール（塩ホール設置工 Ｎ＝5 箇所

化ビニル製）設置工 Ｎ＝1 箇所

小型マンホール（塩化ビニル製）

汚水桝設置および取付管工

設置工 Ｎ＝1 箇所 汚水桝設置

所付帯工

１式

Ｎ＝8 箇

および取付管工 Ｎ＝7 箇所付帯工

１式

５ 変更理由発生土の処分先・処分費の変更、公共汚水桝設置戸数の減があったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
変更内容：金額・工期変更
１ 工 事 名：吹上第 3 処理分区面整備工事（R4-1）
２ 工事場所：鴻巣市箕田地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

工事概要

更 前

変

更 後

令和４年１０月１２日から

令和４年１０月１２日から

令和５年３月１５日まで

令和５年６月９日まで

３８，７２８，８００円

４０，１８０，８００円

施工延長：Ｌ＝300.15ｍ、 内径 200

施工延長：Ｌ＝300.39ｍ、 内径ｍｍリブ付塩ビ管布設工 L＝293.65

200ｍｍリブ付塩ビ管布設工 L＝ｍ、 １号組立マンホール設置工 Ｎ

293.73ｍ、１号組立マンホール設=2 箇所 ０号組立マンホール設置工

置工 N=3 箇所、Ｎ=6 箇所、汚水桝設置及び取付管工

０号組立マンホール設置工 Ｎ=5

Ｎ=19 箇所、 付帯工 １式

箇所、汚水桝設置及び取付管工
Ｎ=19 箇所、 付帯工 １式

５ 変更理由県道の組成が D-2 から C-2 へ変更。市道の本復旧面積の変更。開発流入に伴いマンホ－
ル径の変更

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
変更内容：金額・工期変更
１ 工 事 名：元荒川第 13 処理分区汚水管渠及び元荒川上流第 1 排水区雨水管渠築造
工事（R4-4）
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

工事概要

更 前

変

更 後

令和４年１１月１６日から

令和４年１１月１６日から

令和５年３月１５日まで

令和５年９月１５日まで

９９，７１５，０００円

１０２，６４５，４００円

施工延長 L=363.32m、内径 200 ㎜

施工延長：L=363.32ｍ、内径管推進工 L=132.70ｍ、内径 200 ㎜

200mm 管推進工 L=132.70ｍ、管布設工 L=97.67m、鋼製ケーシン

内径 200mm リブ付塩ビ管布設工

グ立坑工 N=4 箇所、2 号マンホール

L=97.67ｍ、鋼製ケーシング立坑

設置工 N=3 箇所、1 号マンホール設

工 N=4 箇所、2 号組立マンホー

置工 N=2 箇所、小型マンホール

ル設置工 N=3 箇所、1 号組立マ

（塩化ビニル製）設置工 N=3 箇

ンホール設置工 N=2 箇所、小所、汚水桝設置及び取付管工 N=5型マンホール設置工 N=3 箇

箇所、内径□1200×1000 布設工所、汚水桝設置及び取付管工

L=120.37ｍ、矩形渠用マンホール設

N=2 箇所、内径□1200×1000 布

置工 N=1 箇所、付帯工 1 式

設工 L=120.37ｍ、矩形渠用マ
ンホール設置工 N=1 箇所、付帯工 1 式

５ 変更理由
現地盤の高さの変更、発生土の改良、発生土処分先の変更、公共汚水桝の設置個数の減、敷鉄板の増、仮設道路撤去の減による。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
変更内容：金額・工期変更
１ 工 事 名：元荒川第 13 処理分区汚水管渠及び元荒川上流第 1 排水区雨水管渠築造
工事（R4-5）
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和４年１１月１６日から

令和４年１１月１６日から

令和５年３月１５日まで

令和５年９月１５日まで

契約金額

１０１，９２６，０００円

１００，９３８，２００円

施工延長 L=357.13m、内径 200 ㎜

施工延長：L=359.93ｍ、内径管推進工 L=107.35ｍ、内径 200 ㎜

200mm 管推進工 L=107.35ｍ、管布設工 L=93.65m、鋼製ケーシン

内径 200mm リブ付塩ビ管布設工

グ立坑工 N=4 箇所、2 号マンホール

L=96.45ｍ、鋼製ケーシング立坑

設置工 N=4 箇所、小型マンホール

工 N=4 箇所、2 号組立マンホー（塩化ビニル製）設置工 N=4 箇

ル設置工 N=4 箇所、小型マン所、汚水桝設置及び取付管工 N=12

ホール設置工 N=4 箇所、汚水箇所、内径□1200×1000 布設工

桝設置及び取付管工 N=5 箇

L=48.23ｍ、内径□1000×1000 布設所、内径□1200×1000 布設工

工 L=95.18ｍ、矩形渠用マンホール

L=48.23ｍ、内径□1000×1000

設置工 N=1 箇所、付帯工 1 式

布設工 L=95.18ｍ、矩形渠用マ

（税込）

工事概要

更 前

ンホール設置工 N=1 箇所、付帯工 1 式
５ 変更理由路線延長の増、発生土処分先の変更、公共汚水桝の設置個数の減、敷鉄板の増、仮設道
路撤去の減による。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：市街地整備課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：柱状杭撤去工事
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業
３ 工

地内

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

変

令和 6 年 1 月 10 日から

令和－年－月－日から

令和 6 年 3 月 12 日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

4,015,000 円

（税込）
土工
式

更 後

１式

保安工

１式

処分費

１

3,955,600 円
土工
工

１式

１式

仮設工
処分工

１式

保安

１式

工事概要

５ 変更理由地権者からの聞取りより柱状杭の数量、長さが少なかったため。
（5.5ｍ×29本から3.2ｍ
×23本）敷地内からコンクリート殻が出てきてしまい、処分が必要となった。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：市街地整備課）
変更内容：金額・工期変更
１ 工 事 名：区画道路区画線設置工事
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業
３ 工

地内

種：塗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

工事概要

更 前

変

更 後

令和 5 年 7 月 25 日から

令和 5 年 7 月 25 日から

令和 5 年 10 月 24 日まで

令和 6 年 3 月 12 日まで

9,273,000 円

11,458,700 円

工事延長L=1600ｍ 溶融式区画線（実工事延長L=1600ｍ 溶融式区画線

線・W=15㎝）L=6110ｍ 溶融式区画線（実線・W=15㎝）L=7080ｍ 溶融式（実線・W=30㎝）L=5ｍ 溶融式区画線

区画線（破線・W=30㎝）L=120ｍ（実線・W=45㎝）L=180ｍ 溶融式区画線

溶融式区画線（破線・W=45㎝）（破線・W=30㎝）L=100ｍ 溶融式区画線

L=30ｍ 溶融式区画線（ゼブラW=45（破線・W=45㎝）L=30ｍ 溶融式区画線㎝）L=1340ｍ 溶融式区画線（文（ゼブラW=45㎝）L=990ｍ 溶融式区画線

字・W=15㎝）L=340ｍ 溶融式（文字・W=15㎝）L=280ｍ 溶融式区画線

区画線（カラー標示・W=90cm）（薄層カラー舗装・W=100cm）A=14㎡

A=51㎡ 区画線消去L=160m 付帯工1

区画線消去L=21m 仮設工1式式仮設工1式

５ 変更理由地区内の交通安全対策を図るため警察協議を行った結果、新設踏切からのアクセス道路及び一部通学路となっている道路に関して、交通量の増加が見込まれるため、歩行者の安全を確保するために外側線及び仮設進入防止柵等を設置する必要が生じたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：市街地整備課）
変更内容：金額・工期変更
１ 工 事 名：区画道路築造工事（区6-134号線）
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業
３ 工

地内

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和 5 年 9 月 12 日から

令和 5 年 9 月 12 日から

令和 6 年 1 月 31 日まで

令和 6 年 2 月 29 日まで

契約金額

18,477,800 円（税込）

18,793,500 円

工事延長L=176ｍ 道路幅員W=6ｍ 道路土工事延長L=179ｍ 道路幅員W=6ｍ

工1式

長尺U形側溝L=150ｍ 集水桝N=3

道路土工1式

長尺U形側溝L=156ｍ

上層路盤工A=938㎡ 表層工A=938㎡

集水桝N=3基

上層路盤工A=938㎡

基

工事概要

更 前

車両防護柵L=21ｍ 侵入防止柵L=175m 線

表層工A=929㎡ 車両防護柵L=22ｍ

形誘導標N=12枚 撤去工1式 雑工1式 仮侵入防止柵L=167m 線形誘導変更工

設工1式

事 標N=12枚 撤去工1式 雑工1式
仮設工1式

５ 変更理由①区6－136号線隅切り部未施工部分の施工及び区3－1号線接続部の控除による施工箇所の変
更②JRとの協議により侵入防止柵の設置箇所を一部控除③JRとの協議により列車見張り員の計上④適正勾配を確保するため側溝の敷き調整⑤車両衝突事故による復旧作業のため工期延長

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：市街地整備課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：区画道路築造工事（北新宿3号幹線2工区）
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業
３ 工

地内

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

変

令和 5 年 11 月 7 日から

令和－年－月－日から

令和 6 年 3 月 12 日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

11,214,500 円（税込）
工事延長L=49ｍ

道路幅員W=12.0ｍ

路土工1式（建設発生土UCR処分）

道
長尺

U形側溝L=12ｍ（300×650：4m、300×550：2m、300×500：6m）
境界工L=40ｍ
㎡

工事概要

更 後

工事延長L=49ｍ
ｍ

歩車道

車道部

長尺U形側溝L=12ｍ（300×650：6m、300×500：6m）
歩車道境界工L=40ｍ
路盤工A=428㎡

表層工A=395㎡ 歩道部舗装工A=65㎡

A=428㎡

区画線工1式（106ｍ）

表層工A=453㎡

撤去工1式（舗道路幅員W=12.0

道路土工1式（建設発生土事業

地内処理）

車道部下層路盤工A=428

車道部上層路盤工A=428㎡

10,193,700 円

車道部下層

車道部上層路盤工

不陸整正工A=42㎡車道部
歩道部舗装工A=65

装版取壊し463㎡、構造物取壊し1.0㎥）㎡

付帯工1式（既設管撤去工1式）

工1式（舗装版取壊し520㎡、構造

1式

試掘工1式（土留工無）

仮設工

区画線工1式（178ｍ）

物取壊し処分1.2㎥）
仮設工1式

撤去

付帯工1式

試掘工1式（土留工有）

５ 変更理由①残土処分搬出場所変更に伴う土砂運搬距離の見直し。②側溝の割付変更に伴う側溝各種延長の増減。③舗装復旧範囲拡大に伴う舗装工等の増。④掘削箇所に不用管が発見されたため撤去及び廃材処分量の増。⑤埋設された既存管が確認されなかったため既設管充填工の減。
⑥既存管を確認するための掘削の深さが1.5ｍを超えるため土留工を追加。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：市街地整備課）
変更内容：金額・工期変更
１ 工 事 名：区画道路築造工事（区6-154号線）
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

更 後

令和 5 年 3 月 8 日から

令和 5 年 3 月 8 日から

令和 5 年 10 月 31 日まで

令和 6 年 2 月 29 日まで

契約金額

18,107,100 円（税込）

18,449,200 円

工事延長L=183ｍ 道路幅員W=6ｍ 道路土工事延長L=183ｍ 道路幅員W=6ｍ

工1式

道路土工1式

長尺U形側溝L=283ｍ

集水桝N=6基

排水管N=8箇所

長尺U形側溝L=283ｍ 集水桝N=6

基排水管N=5箇所

工事概要

変上層路盤工A=942㎡

上表層工A=922㎡ 車両防護柵L=10ｍ 線形

層路盤工A=847㎡ 表層工A=826㎡

誘導標N=6枚駒留ブロックL=45ｍ 視線誘車両防護柵L=10ｍ 線形誘導標N=6

導標N=6個

枚

工1式

撤去工1式

雑工1式

仮設

駒留ブロックL=45ｍ 視線誘導

標N=6個

撤去工1式雑工1式

仮設

工1式

５ 変更理由①既設道路の地盤高と計画高に差異解消のため（表層を減とする）②集水桝の設置位置の変更のため。③民地への擦り付け部分の取りやめ。④JＲ線路沿いに構造物設置のため道路幅員の確保のため。⑤既設コンクリート構造物等の撤去のため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：市街地整備課）
変更内容：金額・工期変更
１ 工 事 名：区画道路築造工事（区9-12号線）
２ 工事場所：鴻巣市
３ 工

北新宿第二土地区画整理事業

地内

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

更 後

令和 5 年 3 月 8 日から

令和 5 年 3 月 8 日から

令和 5 年 10 月 31 日まで

令和 5 年 11 月 27 日まで

契約金額

41,158,700 円（税込）
工事延長L=242ｍ

道路幅員W=9.0ｍ

道46,093,300 円
工事延長L=242ｍ

道路幅員W=9.0

路土工1式（土砂運搬距離3.0㎞以下）ｍ

長尺U形側溝L=443ｍ

排7.5㎞以下）長尺U形側溝L=443ｍ

歩車道境界

集水桝N=11基

排水管（φ200㎜）

集水桝N=11基

水管（φ200㎜）N=13箇所
工L=226ｍ

工事概要

変

車道部下層路盤工A=1816㎡

車道部上層路盤工A=1817㎡
層工A=1636㎡

車道部

表

歩道部舗装工A=323㎡

道路土工1式（土砂運搬距離

N=13箇所

歩車道境界工L=224ｍ

車道部下層路盤工A=1817㎡
部上層路盤工A=1816㎡

車線分離標設置N=12箇所 区画線工1式

表層工A=1646㎡（67ｍ）

A=324㎡

撤去工1式

工1式

付帯工1式

仮設

車道

車道部

歩道部舗装工車線分離標設置N=11箇所

区画線工1式（588ｍ）
付帯工1式

撤去工1式

仮設工1式

５ 変更理由①市内の産業団地造成箇所へ残土処分場所の変更により運搬距離の増と受入基準を確認するための土質試験等の追加。②側溝工の単位数量等の見直し。③警察との協議により地区内の交通安全対策を図るため区画線の路面標示を追加。
④先行する同一路線の工事との工程調整により工事着手に遅れが生じたため、工期延長を必要とする。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：市街地整備課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：区画道路築造工事（区6-1号線外2路線）
２ 工事場所：鴻巣市広田中央特定土地区画整理事業 地内外
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額

変

更 後

令和 5 年 10 月 10 日から

令和－年－月－日から

令和 6 年 3 月 12 日まで

令和－年－月－日まで

22,466,400 円

（税込）

工事概要

更 前

23,411,300 円

工事延長L=179.7ｍ 道路幅員W=6.0～12.0

工事延長L=179.7ｍ

ｍ～12.0ｍ

道路土工1式 長尺Ｕ型側溝L=303.5ｍ

道路土工1式集水桝設置工N=1基 横断暗渠工L=6.4ｍ

溝L=304.6ｍ

歩車道境界工L=39.9ｍ 車道舗装工A=930

横断暗渠工L=6.5ｍ㎡

L=39.9ｍ

歩道透水性舗装工A=40㎡

A=40㎡ 構造物撤去工1式

歩道舗装工

道路付属施設工1式 区画線工1式 仮設工1式

長尺Ｕ型側

集水桝設置工N=2基
歩車道境界工

車道舗装工A=970㎡

透水性舗装工A=40㎡
A=40㎡

道路幅員W=6.0

歩道舗装工

構造物撤去工1式

施設工1式

歩道

区画線工1式

道路付属
仮設工1式

５ 変更理由①構造物撤去工の舗装厚の変更及び既設側溝撤去の追加
渉することによる排水構造物の延長変更よる集水桝の設置②既設マンホールと新設横断暗渠が干③人孔調整の追加⑤舗装面積の見直しによる変更④民地側からの排水管接続切替に

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：市街地整備課）
変更内容：金額・工期変更
１ 工 事 名：総選加）区画道路築造工事（区12-1号線）
２ 工事場所：鴻巣市 広田中央特定土地区画整理事業 地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

変

令和 4 年 10 月 12 日から

令和 4 年 10 月 12 日から

令和 5 年 3 月 15 日まで

令和 5 年 5 月 19 日まで

契約金額

20,570,000 円（税込）
工事延長L=99.6ｍ
道路土工1式

道路幅員W=12.0ｍ

長尺Ｕ型側溝

（300×350）L=31.1ｍ

20,807,600 円
工事延長L=99.6ｍ
W=12.0ｍ（300×300）

L=12.4ｍ

道路幅員

道路土工1式（L=1.0㎞以下）長尺Ｕ型側溝（300×350）
L=31.1ｍ（300×300）L=12.4ｍ

集水桝設置工N=5基

工事概要

更 後

横断暗渠工L=8.9ｍ

集水桝設置工N=5基

歩車道境界工L=184.6ｍ 下層路盤工

L=8.9ｍ

A=711㎡ 上層路盤工A=718㎡

下層路盤工A=711㎡

表層工

横断暗渠工

歩車道境界工L=184.6ｍ
上層路盤工

A=602㎡ 透水性舗装工(フィルタ層、路A=718㎡

盤工、表層工）A=292㎡ 構造物撤去工1

舗装工(フィルタ層、路盤工、表層式工）A=292㎡

重力式擁壁工1式 転落防止柵設置

工L=3.9ｍ
工1式

道路付属施設工1式

区画線

仮設工1式

表層工A=602㎡

透水性構造物撤去工1式（As殻97㎥）重力式擁壁工1式

転落防止柵設置工L=3.9ｍ

道路付属

施設工1式

仮設工1

区画線工1式

式（敷鉄板）

５ 変更理由①車両乗入れ部増による歩車道境界工及び歩道部舗装工の増減（乗入れ部：増・一般部：減）②廃材処分の増減（Ｃｏ殻：増・As殻：減）取付管延長の減③擁壁の形状変更（重力式擁壁→Ｌ型擁壁）⑤車道部計画高の変更及び舗装面積の増④工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：資産管理課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：鴻巣市立松原小学校①-1 棟、①-2 棟屋上防水等改修工事
２ 工事場所：鴻巣市原馬室字半在家 地内
３ 工

種：建築

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

更 前

変

更 後

令和５年６月１３日から

令和－年－月－日から

令和５年１２月１５日まで

令和－年－月－日まで

１０１，４０６，８００円
鴻巣市立松原小学校①-1 棟（昭和５２

１０３，４６６，０００円
外壁改修下地処理による増工。

年建築、RC 造、３階建て、延床面積
2,187 ㎡）及び①-2 棟（昭和５２年建築、RC 造、平屋建て、延床面積 177
工事概要㎡）の防水改修（屋上平場部 667 ㎡
他）及び外壁改修（塗装 2,111 ㎡他）等改修工事 一式

５ 変更理由設計時は目視で行っていた高所の調査範囲を、工事着手後足場設置の上、打診調査を行ったところ、浮き等が新たに確認され改修範囲が広がったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：資産管理課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：鴻巣市立赤見台第一小学校プール塗装等改修工事
２ 工事場所：鴻巣市赤見台 4 丁目 地内
３ 工

種：建築

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

更 前

変

更 後

令和５年３月８日から

令和－年－月－日から

令和５年５月３１日まで

令和－年－月－日まで

１６，１７０，０００円

１６，５７７，０００円

鴻巣市立赤見台第一小学校プール（昭【第１回変更】鴻巣市立赤見台第

和５７年建築、RC 造、２階建て、延一小学校プール（昭和５７年建

床面積 193 ㎡）の塗装等改修工事一式

築、RC 造、２階建て、延床面積
193 ㎡）の塗装等改修工事一式

工事概要【第２回変更】塗装改修下地処理による増工

５ 変更理由【第１回変更】令和 5 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置
対応に伴い、受注者から請負代金変更の協議申し出があったため。
【第２回変更】既存塗膜を除去したところ、プールサイド及び１階天井面の躯体に爆裂等劣化が確認されたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：資産管理課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：鴻巣市立箕田小学校⑰棟屋上防水改修工事
２ 工事場所：鴻巣市箕田字富士山 地内
３ 工
種：建築（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
工変 更 前
令和５年６月２０日から
令和５年１０月３１日まで

期

契約金額
（税込）

６０，７２０，０００円
鴻巣市立箕田小学校⑰棟（昭和５８年
建築、RC 造、２階建て、延床面積
2,237 ㎡）の屋上防水（屋上平場部
1,185 ㎡他）改修工事一式

工事概要

変 更 後
令和－年－月－日から
令和－年－月－日まで
５９，５３２，０００円
屋上パラペット立上り部既存押さえモルタル及び既存塗膜の撤去中止による減工、バルコニー床欠損
補修等による増工、屋上パラペッ
ト立上り部 U カット施工による増工、屋上排水溝モルタル埋めによる増工、植栽伐採・抜根による増工、バルコニー室外機移設による増工

５ 変更理由
工事種別
1

2

建築

3

4

5
6
電気設備

大 要
屋上パラペット
立上り部既存押さえモルタル及
び既存塗膜の撤去中止による減工
バルコニー床欠損補修等による増工

屋上パラペット
立上り部 U カット施工による増工
屋上排水溝モル
タル埋めによる
増工

植栽伐採・抜根による増工
バルコニー室外機移設による増工

変更理由
設計で撤去予定であった屋上パラペット立上り部既存押
さえモルタル及び既存塗膜にて工事開始前に引張接着強度試験（4 ヶ所実施）を行ったところ、2.46N/mm2 以上の数値が確認された(基準 0.6N/mm2)。躯体との接着が良好であることから撤去による既存躯体への影響が懸念されるため、撤去は行わないこととしたため。
バルコニー床に欠損が見られ、ウレタン塗膜防水施工にあたりモルタル補修にて処置することとしたため。また、
一部ウレタン塗膜防水改修が実施されており（年月不明）、既存ウレタン塗膜防水用仲介プライマー塗布が必要となったため。
屋上パラペット立上り部に微細クラックが確認できたた
め、U カットにて処置することとしたため。

設計時に屋上排水溝は既存下地のまま施工との見解であったが、契約後にメーカーが現地調査した結果、側溝部
が狭く溝も浅いため、メーカー基準の接着面積の確保が困難であるとの指摘があった。側溝部をモルタルで埋め全体をフラットにすることにより、接着面積の十分な確保が可能であると施工提案があったため。
周囲樹木との根がらみが確認され、機械で根を切断をする必要があるため。
工事に伴いバルコニー及び梁上にある計 2 台の空調室外機を移設し復旧を行うため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：資産管理課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：鴻巣市立鴻巣中央小学校⑧-1 棟屋上防水補修工事
２ 工事場所：鴻巣市中央
３ 工

地内

種：建築

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

更 前

変

更 後

令和５年７月２５日から

令和－年－月－日から

令和５年１０月３１日まで

令和－年－月－日まで

９，３５０，０００円

１０，９１２，０００円

鴻巣市立鴻巣中央小学校⑧-1 棟（平成鋼鈑瓦葺屋根の谷部の防水工事に

6 年建築、RC 造、3 階建て、延床面ついて、シーリング工事からウレ

積 4,781 ㎡）の屋上防水補修（ｼｰﾘﾝｸﾞ

タン塗膜防水への仕様変更。シー

3,115ｍ）工事

リング工事の施工範囲減工。

工事概要

５ 変更理由ウレタン塗膜防水に変更することで、設計同等以上の効果が見込まれるため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：教育総務課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：鴻巣市立鴻巣東小学校 校庭芝生化工事
２ 工事場所：鴻巣市本町６丁目 地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和５年６月７日から

令和－年－月－日から

令和５年９月２９日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

１７，９５８，６００円

（税込）

工事概要

更 前

１３，９３２，６００円

基盤整備 敷地造成工（掘削・運搬・基盤整備 敷地造成工（掘削・運整地・入替表土）A=2100 ㎡

搬・整地・入替表土）A=1374 ㎡

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ工（芝ﾃｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ工ｨﾌﾄﾝ 419 ｾﾙﾄﾚｰ苗）A=2100 ㎡ 植生

（芝ﾃｨﾌﾄﾝ 419 ｾﾙﾄﾚｰ苗）A=1374

管理工（散水・施肥・除草・芝刈り㎡ 植生管理工（散水・施肥・除等）1 式

草・芝刈り等）1 式

５ 変更理由
現場精査及び協議の結果、造成面積の減少が生じたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：教育総務課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：鴻巣市立鴻巣中央小学校出入口増設等工事
２ 工事場所：鴻巣市中央３ 工地内（鴻巣市立鴻巣中央小学校）

種：土木（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

工事概要

更 前

変

更 後

令和６年１月１６日から

令和－年－月－日から

令和６年３月１２日まで

令和－年－月－日まで

４，８５１，０００円

４，８９６，１００円

土工 1 式、舗装工 A=24.0 ㎡、側溝

土工 1 式、舗装工 A=24.0 ㎡、

工 L=8.0m、縁石工 1 式、道路付属

側溝工 L=8.0m、縁石工 1 式、施設工 1 式、撤去工 1 式、樹木伐

道路付属施設工 1 式、撤去工 1

採・伐根工 1 式、門扉工 1 箇所式、樹木伐採・伐根工 1 式、門扉工 1 箇所

５ 変更理由
事前調査の結果、舗装版の撤去処分が不足していたため、運搬費及び処分費を新たに追加する。また、車両の円滑な出入りを図るため、歩車道境界ブロックの形状を変更する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：都市計画課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：赤見台近隣公園バックネット改修工事
２ 工事場所：鴻巣市赤見台 3 丁目地内
３ 工

種：とび土工（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

更 後

令和 5 年 11 月 14 日から

令和－年－月－日から

令和 6 年 3 月 12 日まで

令和－年－月－日まで

契約金額

6,391,000 円

（税込）

工事概要

変

6,870,600 円

バックネット設置工 12ｍ

バックネット設置工 12ｍ

既設バックネット撤去

既設バックネット撤去

処分工 1 式処分工 1 式

基礎工 1 式

基礎工 1 式

仮設工 1 式

既設擁壁補修工 1 式
ポリネット取付 12.3ｍ
仮設工 1 式

５ 変更理由既設擁壁の劣化による補修及び新設バックネットの追加が必要となったため

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：農政課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：郷地落排水路改修工事

２ 工事場所：

鴻巣市郷地字内新郷地内

３ 工

土木

種：

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和５年１０月１７日から

令和－年－月－日から

令和６年 ２月２９日まで

令和－年－月－日まで

9,570,000 円

9,889,000 円

契約金額
（税込）

工事概要

更 前

工事延長 L＝70ｍ

工事延長 L＝62ｍ

土工一式

土工一式

Ｂ型組立柵渠（H=900×B1000）

Ｂ型組立柵渠（H=900×B1000）

L=70m

L=62m

集水桝設置工 N=1 基

集水桝設置工 N=1 基

仮設工一式

仮設工一式

水替工一式

水替工一式

５ 変更理由現地精査の結果、土工数量の変更及び機材搬入口の変更に伴う仮設面積が増えたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：農政課）
変更内容：金額変更
１ 工 事 名：

糠田第一揚水機場撤去工事

２ 工事場所：

鴻巣市糠田地内

３ 工

土木

種：

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

更 前

変

更 後

令和５年１１月 ７日から

令和－年－月－日から

令和６年 ３月１２日まで

令和－年－月－日まで

11,794,200 円

12,347,500 円

撤去工一式

撤去工一式

復旧工一式

復旧工一式

仮設工一式

仮設工一式

工事概要

５ 変更理由構造物取壊し数量の増加による変更及び使用機材に伴う仮設面積が増えたため。