本報告書を研究発表等で使われる際は、報告書名と著者名（九州工業大学・UNISEC)を参考文献として明示していただきますとともに、特に付録の衛星
データベースの２次利用に際しましては、出典を「九州工業大学」と明記していただきますようお願いいたします。

本報告書は、文部科学省の令和元年度地球観測技
術等調査研究委託事業による委託業務として、国立大学法人九州工業大学・特定非営利活動法人大学宇宙工学コンソーシアムが実施した令和元年度「超小型衛星研究開発に係るアジア等の宇宙新興国に向けた日本の支援可能性に関する調査研究」の成果を取りまとめたものです。

概要
本報告書は、文部科学省の令和元年度地球観測技術等調査研究委託事業として行われた「超小型衛星研究開発に関わるアジア等の宇宙新興国に向けた日本の支援可能性に関する調査研究」の報告である。この調査研究は、過去に実施された超小型衛星ミッションやキャ
パシティビルディング（キャパビル）の成果や教訓の整理、海外の超小型衛星政策等の調査、および日本の支援可能性に関する調査分析を行うことで、アジア等の宇宙新興国に向け地球低軌道から深宇宙も含めた効果的な支援策の検討に資することを目的として行った。
2003 年からの 2019 年までの 17 年間において、全世界で 1,300 を超える超小型衛星（本調査では質量が 50kg 以下の衛星を指す）が軌道上に打ち上げられた。過去 3 年間においては、毎年 150〜300 機が打ち上げられている。その中には、地球周回軌道を超えて、火星にまで到達したものがあり、超小型衛星による深宇宙探査までもが現実のものとなった。
超小型衛星の中でも、大学の教育用として始まった 1 辺 10cm を単位とする CubeSat は、
技術実証・科学観測へと用途を広げ、Planet や Spire に代表されるコンステレーションを用いた商業利用も行われている。最近では、超小型衛星を用いたデータビジネスに対する投資が活発になされ、宇宙先進国では多くのスタートアップ企業が生まれている。
宇宙先進国では超小型衛星の有用性・重要性が認識され、学術・産業戦略に取り込まれている。科学観測分野では、多地点同時観測などで革新的な展開を見せる可能性があり、各国の戦略的研究開発投資もあって、衛星バス並びに観測機器の技術が日進月歩の進歩を見せている。特に、超小型衛星による深宇宙探査が注目され、それを支える推進系、通信系、航法などの要素技術についても、研究開発が活発になされている。同時に、衛星の大量生産と試験、自動運用といった課題の解決が迫られている。また、単発の超小型衛星のミッション成功率も未だ十分とは言えず、衛星の開発・製造・試験手法全体に関する研究が必要である。
超小型衛星の打ち上げ価格は高止まりしており、小型ロケットの登場後も価格は低下していない。宇宙先進国では、大学等での超小型衛星研究を支えるため無償の打ち上げ機会を提供している。
CubeSat のキット化と国際宇宙ステーション（ISS）からの放出が拡大する中で、多くの国々が CubeSat による宇宙参入を図ろうとしており、超小型衛星開発と人材育成を組み合わせたキャパビルに対する高い需要がある。一方、シンガポール、トルコ、南アフリカといった国々は、キャパビルの受益者の立場を卒業し、宇宙先進国との対等な国際協力関係を求めている。その中で、深宇宙探査等の先進的ミッションを共同で行うことも要望している。
超小型衛星をとりまく世界の状況の中で、CubeSat を用いたキャパビルにおいては、ISS放出という高頻度で低価格な打ち上げ機会を JAXA が提供してきたこともあり、大学等を中心とした日本の活動が世界をリードしている。超小型衛星の技術と実績については、深宇宙探査を含め、日本は諸外国と拮抗しているが、国内大学向けの高頻度・低価格の打ち上げ機会が減少する中、その競争力が弱まりつつある。また、CubeSat については、日本は打ち上げ数こそ多いものの、CubeSat システムを提供できる企業が国内になく、世界の趨勢がCubeSat に移行しつつある中、世界に遅れをとっている。
上記の超小型衛星研究開発に係るアジア等の宇宙新興国への支援に向けた世界的動向と世界における日本の立ち位置の調査分析結果に基づき、我が国が取るべき施策・支援策を検討した。超小型衛星は従来の教育や技術実証といった基礎的利用から、最先端の深宇宙探査や科学観測、または実利用へその存在意義を拡張している。また、超小型衛星には、超小型化のための最先端の学術的知見が必要な一方で、自国の大学等を活用した宇宙新興国に対するキャパシティビルディングという外交ツールとしての重要性も一層増加している。
我が国においても、国全体の超小型衛星研究開発のレベルを発展させ、かつ、市場開拓等を見据えた展開が必要である。そのようなトップレベルの技術や市場開拓能力を有することが、宇宙新興国の超小型衛星開発への効果的な支援を可能にする。そのような施策として24 項目を提案し、その中でも以下のものを重点的且つ早急に取り組むべき項目とした。


宇宙戦略における超小型衛星の現在の位置づけを宇宙への新規参入や技術実証の手段から、国が計画する宇宙ミッションにおいても役割を果たせるものへ格上げし、戦略的に超小型衛星の研究・開発・軌道上実証・ミッション遂行を行う枠組みを作る。



深宇宙や宇宙科学等での先端的・挑戦的ミッションを国が提示し、それに向けて国全体の超小型衛星研究開発のレベルを発展させる戦略的取り組みへの予算措置を行う。



国内大学の超小型衛星研究のレベルを維持・発展させるための、深宇宙や宇宙科学な
どでの先端的ミッションを支える超小型衛星研究開発への継続的な財政的支援と、軌道上実証のための無償または安価で頻繁な打ち上げ機会の提供。



新興国における試験設備・地上局等の宇宙インフラ構築を支援する

「国際宇宙ステーション『きぼう』日本実験棟からの超小型衛星放出における包括的な連携協力の推進に関する協定」で行なっているような、新興国向けの低価格の打ち上げ手段を提供する枠組みの維持と拡大。



国内各機関が培ってきたキャパビル向けのバスを標準バスとして製品維持・輸出するためのシステムを作る。



衛星開発・運用だけでなく、政策立案や宇宙機関マネージメントなど、宇宙プログラ
ム立ち上げのための総合的な支援のために、幹部養成研修プログラムを立ち上げる。



キャパビル拠点機関を選定し、その機関が継続して活動を実施できるように、ノウハ
ウをもった人材を維持するために財政支援を行う。

0. まえがき .................................................................... 1
1. 海外の超小型衛星への政策と取り組み、市場動向 ................................ 3
1.1 超小型衛星の政策 ......................................................... 3
1.1.1 超小型衛星に関する国・地域としての政策・関与（宇宙先進国） ............ 3
1.1.2 超小型衛星に関する国・地域としての政策・関与（注目されるべき新興国） 38
1.1.3 超小型衛星政策に関する所見 .......................................... 50
1.2 超小型衛星に関する取り組み状況 .......................................... 51
1.2.1 アメリカ合衆国 ...................................................... 56
1.2.2 ヨーロッパ宇宙機関 ................................................... 63
1.2.3 グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国 ......................... 65
1.2.4 イタリア共和国 ...................................................... 66
1.2.5 スペイン王国 ........................................................ 68
1.2.6 ドイツ連邦共和国 .................................................... 69
1.2.7 ノルウェー王国 ...................................................... 72
1.2.8 中華人民共和国 ...................................................... 74
1.2.9 インド .............................................................. 84
1.2.10 カナダ ............................................................. 85
1.2.11 フィンランド共和国 ................................................. 87
1.2.12 スウェーデン王国 ................................................... 88
1.2.13 デンマーク王国 ..................................................... 89
1.2.14 その他の欧州各国 ................................................... 94
1.2.15 大韓民国 .......................................................... 109
1.2.16 トルコ共和国 ...................................................... 112
1.2.17 ブラジル連邦共和国 ................................................ 114
1.2.18 南アフリカ共和国 .................................................. 115
1.2.19 台湾 .............................................................. 116
1.3 超小型衛星に関する市場動向 ............................................. 117
1.3.1 対象とする衛星 ..................................................... 118
1.3.2 質量カテゴリー別ミッションに基づく超小型衛星の市場動向 ............. 119
1.3.3 運用者 ............................................................. 120
1.3.4 衛星メーカー（プライム）について ................................... 121
1.3.5 超小型衛星市場の拡大要因 ........................................... 122
1.3.6 市場価値............................................................ 122i1.3.7 過去４年間の比較 ................................................... 124
1.3.8 市場予測 ........................................................... 125
1.3.9 新興企業への投資.................................................... 125
1.4 超小型衛星による深宇宙探査ミッションの動向 ............................. 126
1.4.1 超小型衛星を用いた深宇宙探査ミッションの実績 ....................... 127
1.4.2 超小型衛星を用いた新宇宙探査ミッションの計画 ....................... 130
1.4.3 深宇宙向け超小型衛星関連ビジネスの動向 ............................. 140
2 超小型衛星の運用成果 ...................................................... 165
3 超小型衛星の技術トレンド ................................................... 172
3.1 超小型衛星によるミッション（深宇宙を含む）のトレンド ................... 172
3.2 各サブシステムの最新技術 ............................................... 186
3.2.1 姿勢決定・制御系 ................................................... 186
3.2.2 推進系 ............................................................. 188
3.2.3 電波通信 ........................................................... 190
3.2.4 量子暗号通信 ....................................................... 191
3.2.5 光通信 ............................................................. 192
3.2.6 深宇宙通信系 ....................................................... 193
3.2.7 ランデブ・ドッキング ............................................... 195
3.2.8 リエントリ技術 ..................................................... 196
3.2.9 その他（戦略的な超小型衛星用サブシステム・コンポーネント開発） ..... 197
3.3 製造・開発方法の最新技術 .............................................. 204
3.4 運用方法の最新技術 .................................................... 205
3.5 まとめ ................................................................. 206
4 宇宙新興国へのキャパシティビルディング支援 ................................ 224
4.1 宇宙新興国へのキャパシティビルディング支援 ............................. 224
4.1.1 宇宙先進国のキャパシティビルディング活動の動向と課題 ............... 224
4.1.2 宇宙新興国のキャパシティビルディングのニーズ ....................... 240
4.2 宇宙先進各国におけるキャパシティビルディング活動 ...................... 246
4.2.1 宇宙先進国（米、欧、中、インド等）の調査 ............................ 247
4.2.2 今後日本の競争相手として注目されるべき新興国及び地域 ............... 260
4.3 宇宙新興各国の宇宙プログラムの状況、課題、キャパビルのニーズ ........... 262
4.3.1 アジア地域.......................................................... 266
4.3.2 アフリカ・中東地域 ................................................. 279
ii

4.3.3 中南米地域 ......................................................... 294
5

国内におけるキャパシティビルディング活動の現状 ........................... 305
5.1 国内の現状 ............................................................ 305
5.1.1 大阪府立大学 ....................................................... 305
5.1.2 九州工業大学 ....................................................... 308
5.1.3 静岡大 ............................................................. 312
5.1.4 東京大学 ........................................................... 313
5.1.5 東京工業大学 ....................................................... 319
5.1.6 東北大学 ........................................................... 321
5.1.7 千葉工業大学 ....................................................... 328
5.1.8 日本大学 ........................................................... 328
5.1.9 和歌山大学 ......................................................... 331
5.1.10 株式会社スペースエッジラボ ........................................ 333
5.2 日本の大学衛星の打ち上げ数の推移 ....................................... 335

6 超小型衛星向け試験施設の現状 .............................................. 338
6.1 国内の超小型衛星試験施設 ............................................... 338
6.2 海外の超小型衛星試験施設 ............................................... 342
6.3 超小型衛星試験施設の課題と宇宙新興国向け支援策 ......................... 348
7 超小型衛星の打ち上げ ...................................................... 353
7.1 打ち上げ方式 ........................................................... 353
7.2 打ち上げサービス及び射場 ............................................... 361
7.2.1 国内射場 ........................................................... 361
7.2.2 国内ロケットサービス ............................................... 366
7.2.3 海外射場 ........................................................... 370
7.2.4 海外ロケットサービス ............................................... 373
7.2.5 聞き取り調査 ....................................................... 380
8 超小型衛星を活用したアジア等の宇宙新興国向けの支援策に係る提案 ............. 391
8.1 世界の状況 ............................................................. 391
8.1.1 超小型衛星全体をとりまく状況 ....................................... 391
8.1.2 宇宙新興国を取り巻く状況 ........................................... 393
8.2 日本の立ち位置 ......................................................... 394
8.2.1 日本が世界に対して高い競争力を持つ分野 ............................. 394
8.2.2 日本が諸外国と拮抗している分野 ..................................... 395
iii

8.2.3 日本が諸外国に比べて遅れている分野 ................................. 396
8.3 宇宙新興国の支援のためのシーズ ......................................... 397
8.4 宇宙新興国側からの支援ニーズ ........................................... 398
8.5 支援策の提案 ........................................................... 399
8.5.1 国全体の超小型衛星研究開発のレベルを発展させる戦略的取り組みの提案 . 400
8.5.2 宇宙新興国の市場開拓等を見据えた提案 ............................... 401
8.5.3 キャパビルに関する支援策の提案 ..................................... 402
8.5.4 支援策と広報活動についての提案 ..................................... 405
8.5.5 支援策と課題の対応 ................................................. 405
8.5.6 支援策と新興国宇宙プログラムの対応 ................................. 407
8.6 支援策の実施主体・実施方法 ............................................. 408
8.7 期待される成果との整合性 ............................................... 409
8.8 日本の超小型衛星に対するあるべき施策 ................................... 410
8.8.1 我が国全体の超小型衛星研究開発のレベル発展 ......................... 410
8.8.2 宇宙新興国の市場開拓等を見据えた展開 ............................... 411
8.8.3 宇宙新興国の超小型衛星開発への効果的な支援 ......................... 411
付録 A 略語集 ............................................................... 412
付録 B 表 0 衛星データベース ................................................. 423

iv

0. まえがき
本報告書は、文部科学省の令和元年度地球観測技術等調査研究委託事業として行われた「超小型衛星研究開発に関わるアジア等の宇宙新興国に向けた日本の支援可能性に関する調査研究」についての報告を行うものである。本調査研究では、過去に実施された超小型衛星ミッションやキャパシティビルディング（注※1）の成果や教訓の整理、海外の超小型衛星政策等の調査、および日本の支援可能性に関する調査分析を行うことで、アジア等の宇宙
新興国に向け地球低軌道から深宇宙も含めた効果的な支援策の検討に資することを目的として行った。調査研究においては、文部科学省の委託を受けた九州工業大学（九工大）と大学宇宙工学コンソーシアム（UNISEC）が、（１）超小型衛星研究開発に係るアジア等の宇
宙新興国への支援に向けた世界的動向等に関する調査分析と、（２）超小型衛星を活用した
アジア等の宇宙新興国向けの支援策に係る提案を実施した。
本報告書の第１章から第７章では、超小型衛星研究開発に係るアジア等の宇宙新興国への支援に向けた世界的動向等に関する調査分析として、海外の超小型衛星政策や各国・地域
での取り組み状況、超小型衛星をとりまく市場・技術・試験・打ち上げ等に関する様々な動向、超小型衛星（探査機）による深宇宙ミッションの動向、過去の超小型衛星ミッションの運用成果、キャパビルをめぐる動向・教訓・ニーズや日本国内の現状等について調査分析を行った結果を記載する。
調査分析にあたっては、九工大と UNISEC がもつ、宇宙先進国・宇宙新興国とのネット
ワークを活かし、調査票等を用いながら国内外関係者への聞き取りやメイルでの問い合わせを行ない実施した。さらに、オープンソースの情報についてのオンライン調査を実施した。特に、宇宙新興国のキャパビルのニーズについては、九工大宇宙工学国際コースの留学
生・元留学生を中心に、現地の状況を肌で知る人間ならでは情報を取り込んだ。
本調査で対象とする超小型衛星は、質量を 50kg 以下の衛星（または探査機）と定義する。
超小型衛星の全体状況の概観のために、図 0-1 に 2003 年以降の超小型衛星の質量ごとの打ち上げ状況を示す。1,300 機を超える超小型衛星がこれまでに打ち上げられているのが見て取れる。図 0-1 は、九工大がこれまでに毎年更新してきた超小型衛星のデータベースを基にしている。このデータベースは、2003 年以降の超小型衛星をほぼ全て網羅している。表 0(付録 B)に、このデータベースから、2003 年以降に打ち上げられた 50kg 以下の衛星 1349 機の情報を抜き出したものを掲載している。超小型衛星の動向の調査においては、このデータベースを有効に活用した。

1

図 0-1 超小型衛星の打ち上げ数の推移（九州工業大学データベースから）

本報告書の最後では、超小型衛星をとりまく様々な状況の調査・分析を踏まえ、国全体の超小型衛星研究開発のレベルを発展させる戦略的取り組みから、新興国の市場開拓を見据えた展開や日本が強みをもつキャパビルの効果的支援まで、地球低軌道から深宇宙も含め、超小型衛星を活用したアジア等の宇宙新興国向けの支援策に係る様々な提案を行った。

（注※1）本報告書におけるキャパシティビルディング（Capacity Building）の定義とは以下の通りである。
宇宙プログラムが未成熟な国・地域において、持続的な宇宙プログラムを遂行するための能力（Capacity）を構築（Building）するための活動。その活動には、単なる人材育成だけ
ではなく、試験施設や地上局など研究開発運用にかかわるハードや、教育カリキュラムや法体系といったソフトの整備も含む。
本報告では、以降「キャパシティビルディング」を「キャパビル」と省略する。

2

1. 海外の超小型衛星への政策と取り組み、市場動向
1.1 超小型衛星の政策
宇宙先進国（米、欧、中、インド等）や、今後日本の競争相手として注目されるべき新興国（韓国、トルコ、ブラジル、南アフリカ等）の、超小型衛星に対する国・地域としての政策や予算、戦略、実施体制について、アジア・太平洋地域宇宙機関会議（APRSAF）や UNISECGlobal 等の機会を利用して調査票を使い、関係者への聞き取りやメイルでの問い合わせを行い調査した。
尚、各国・地域関係者に、国・地域の宇宙戦略の中で超小型衛星に関して何らかの位置付
けがなされ、それに基づいて超小型衛星を対象とした特定の政策があるかを問い合わせたが、そのような政策をもっている国・地域はない、少なくとも公開されている範囲ではそのような政策は見当たらないと推定される。
但し、各国・地域の宇宙政策や計画、或いは科学技術政策や産業振興政策、公的枠組み（例えば、科学者会議）の出す勧告等の中で、超小型衛星に関する取り組み指針を示している
国・地域もある。以下の「国・地域としての政策」については、それらについて言及する。

1.1.1 超小型衛星に関する国・地域としての政策・関与（宇宙先進国）
1.1.1.1 アメリカ合衆国(1) 国・地域としての政策(1)-1 国家政策
米国の宇宙政策を示した「米国国家宇宙政策（NATIONAL SPACE POLICY of the UNITEDSTATES of AMERICA、2010 年）」において、超小型衛星に関する記述はないが、全米アカデミーズ（National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine）が“Thinking Inside
the Box Achieving Science with CubeSats” [1-1]を公表し、特に超小型衛星の科学利用を中心に、国家機関（米国国立科学財団（NSF）と米国航空宇宙局（NASA））に対し、以下の勧告を行っている。

i） NSF は、既存の CubeSat プログラムを引き続きサポートし、複数年単位で安全な資金を提供し、優先度の高い科学や次世代の科学者とエンジニアのトレーニングに引き続き焦点を当てる必要がある。特に、NSF は、太陽物理・宇宙物理学を超えた幅広い科
学分野に対する CubeSat の利用機会、及び資金支援を増やす方法を検討する必要がある。
3ii） NASA は、CubeSat を利用する科学研究者用に、より簡便なインターフェースを設定し、効率的かつカスタマイズされた開発プロセスを可能にするために、CubeSat プロ
グラムの一元管理を開発する必要がある。システムインテグレーション、試験、及び打ち上げの取り組みにより、プログラムに一貫性を提供することができる。更に、CubeSat テクノロジー、ベンダー情報、及び学んだ教訓の情報センターを提供することもできる。この活動の管理のための機構は、低コストで合理化された監視アプローチとなるものであると同時に、多様な科学観測要件と技術の進捗に適合できるものとする必要がある。

iii） NASA は、各科学分野の目標と関連する科学に関し、予想される科学成果、コストとリスクを考慮した適切な CubeSat プログラムを開発し維持する必要がある。CubeSat を使用して、新たに認識されたニーズに迅速に対応し、新規に開発された技術の可能性を実現するには、様々なプログラムに対応可能なことが重要である。

iv） NASA は、CubeSat 対応の科学ミッションを実践的なトレーニングの機会（hands-on
training）として使用して、主任研究者となるリーダーシップ、科学、工学、及びプロ
ジェクト管理スキルについて、学生とキャリア初期の専門家の双方に対し、能力開発を行う必要がある。NASA は、このアプローチに関連するリスクを受け入れる必要がある。

v） 10〜100 機の宇宙機によるコンステレーションは、宇宙科学と関連する宇宙天気、地球天気、気候、及び天体物理学や惑星科学のトピックの重要な測定を可能にすると考えられる。従って、NASA は、CubeSat や CubeSat から派生した技術、CubeSat 開発の思考方法等を活用し、大規模コンステレーション実装技術を開発する必要がある。

vi） NASA 及びその他の関連機関は、米国アカデミーズの委員会が科学ミッションに最大の影響を与えると考えている、4 つの分野の技術開発プログラムに投資する必要がある。それは、高帯域幅通信、精密姿勢制御、推進技術、及び小型機器技術の開発である。
その開発成果を最大化するために、開発資金はコミュニティ全体で競争的に授与され、NASA の科学ミッション総局や宇宙技術ミッション総局など、NASA と国防総省の異なるセンター間の協力を考慮する必要がある。

4vii） CubeSat 管理機構の一部として、NASA は継続的に民間の能力を分析し、独自の活動
が民間の開発と適切に調整されていることを確認し、民間の活用すべき分野があるか等、民間部門との戦略的パートナーシップから利益を得ることを考慮する必要がある。

viii） NASA は、NSF と共に他の関連する連邦政府機関と協力して、科学ツールとしてのCubeSat の可能性を最大化するために、CubeSat 関連のポリシーに対処するためのレビューと計画の策定を検討する必要がある。

ix） トピックスには次のものが含まれるが、これらに限定されるものではない：
CubeSat の操縦性、追跡、ミッション終了時処置のガイドラインと規制への対応。
CubeSat コミュニティの軌道デブリ、及び周波数規制要件に関する教育。低コストのCubeSat 機能の継続的な可用性。各種のガイドラインや規制については、活動を制約するものではなく、イノベーションを促進し、ガイドラインが科学的根拠に基づいて公平であり、米国内、及び国際的な新興企業にとって妥当なものであることを確認することが重要である。

(1)-2 NASA の取り組み
i） 「NASA 2018 戦略」
2018 年に公表された「NASA 2018 戦略」（NASA 2018 Strategic Plan）[1-2]において、
4 つの戦略テーマ（DISCOVER、EXPLORE、DEVELOP、ENABLE）を設定している（表1.1.1.1-1）。超小型衛星は、特に「DISCOVER」の到達目標である「新しい科学的発見を通じて人間の知識を広げる」の「戦略目的 1.1：太陽、地球、太陽系、宇宙の理解」において、低コストの CubeSat と SmallSat の使用を拡大して行くとしている。科学目標を着実に達成するためには、必要な潜在的な技術を積極的に特定し、トレードオフ研究や開発リスク評価を行った上で技術開発を進め、必要な技術を成熟させた後に当該技術をミッションに実装するとしている。そのための手段として CubeSat と SmallSat が有用としている。

5

表 1.1.1.1-1

NASA 2018 Strategic Plan で設定されている戦略テーマ

戦略テーマ

到達目標

DISCOVER

新しい科学的発見を通じて人間の知識を広げる

EXPLOREDEVELOPENABLE

持続可能かつ長期的な探査と利用のために、宇宙での人類の存在を深化させるとともに、月へと拡張する

国家の課題に取り組み、経済成長を促進する能力と運用の最適化

戦略目的
1.1：太陽、地球、太陽系、宇宙の理解
1.2：宇宙飛行に対する物理的、及び生物学的システムの反応の理解
2.1：商業市場によって可能になった低地球軌道での人類の活動を維持するための米国の基盤構
築
2.2：月の表面を含む深宇宙で探査を実施
3.1：NASA 及び米国の探査能力を向上するための革新的な技術の開発と移転
3.2：革新的な技術の研究、開発、及び移転を通じての航空の変革
3.3：航空、宇宙、科学の分野で一般の人々の積
極的関心向上
4.1：パートナーシップ戦略（他の政府機関、米国産業、学界/大学、非営利団体、州及び地方政
府、及び国際機関等、国内外の多様なパートナー
シップを特定、確立、及び維持）の促進
4.2：宇宙へのアクセスとサービスの提供
4.3：安全性とミッションの成功の保証
4.4：人的資本の管理
4.5：エンタープライズ（ミッションプログラム
やプロジェクト、情報システムや支援機関のインフラストラクチャ等の NASA システム）のリス
クからの保護4.6：インフラストラクチャの機能と運用の維持

ii） 「NASA 小型宇宙機戦略」
前記の戦略に加え、NASA は、「NASA 小型宇宙機戦略」（NASA Small Spacecraft StrategicPlan）[1-3]を策定し、公開している。
同戦略では、小型宇宙機は、「NASA 2018 戦略」の 4 つの戦略目標である Discover、
Explore、Develop、及び Enable の全てに貢献可能（航空を除く）とし、全米アカデミーズの勧告（(1)項の(1)-1 及び(3)項の「ベストプラクティス」を参照）を考慮して、小型衛星戦略を設定している。
（尚、ここでの「小型宇宙機」は CubeSat から EELV Secondary Payload
Adaptor（ESPA）級の衛星までを指している。）

6

戦略テーマ 1：優先度の高い革新的な科学戦略 1.1 ：バランスのとれた探査プログラムの一環として小型宇宙機を採用し、新しい技
術、ミッション策定、及び打ち上げ機会を確保し、独自の科学的観測を可能にする。
戦略 1.2 ：分散させた宇宙機からのマルチポイント測定を可能にするための機能やサービスを積極的に組み合わせていく。
戦略 1.3 ：十年規模での探査科学、及び探査イニシアチブを可能にするために、ミッションの策定、技術、及び打ち上げサービス能力について、より広範な科学コミュニティを教育する。

戦略テーマ 2：有人探査のサポート
戦略 2.1 ：有人探査をサポートするために、月と火星への適切な小型宇宙機ミッションについて、産業界と積極的に協力する。
戦略 2.2 ：有人と小型宇宙機が関与する cis-lunar 空間での科学及び探査活動が、相互に有効に補完する。

戦略テーマ 3 破壊的な技術革新
戦略 3.1 ：NASA ミッションのリスクを減らすために、新興の商用小型宇宙機やシステムと協力する。
戦略 3.2 ：産業界及び学界と連携して、NASA 独自の小型宇宙機のニーズを満たすために、
革新的な新興技術の能力を積極的に採用する。
戦略 3.3 ：小型宇宙機ミッションと軌道実証を通じて、より高いリスクを許容しながら、機関全体でのイノベーションと迅速な実践的開発を促進する。

これらの戦略に沿った超小型衛星のプログラムが進められており、2021 年度の NASA 予
算計画においても、詳細に超小型衛星の計画と現状が紹介されている。
この中で、NASA の科学ミッション総局（SMD）等の CubeSat/SmallSat イニシアチブは、
全米アカデミーズの勧告に対応している旨が述べられている。また、Lunar Discovery andExploration プ ロ グ ラ ム 、 特 定 の 優 先 度 の 高 い 科 学 目 標 を タ ー ゲ ッ ト と し た
CubeSat/SmallSat イニシアチブ、及びその他の取り組みを通じて、商業パートナーと NASAの間に新たなパートナーシップの機会を提供するものとしている。
また、NASA の超小型衛星開発を所轄する宇宙技術ミッション総局（STMD）が行う SmallSpacecraft Technology プログラムは、探査・科学・商業宇宙分野に適用可能な小型宇宙機の迅速な開発と実証を通じて、米国の能力を拡張して独自のミッションを実行するとして7いる。特に、ターゲットを絞った開発と多くの軌道上実証により、低コスト化、開発期間短縮化を行い、小型宇宙機を利用した新しいミッションアーキテクチャの確立や利用範囲の拡大を図るとしている。尚、Small Spacecraft Technology プログラムでは、2020 年から
2022 年の間に、15 のミッションの実施と 19 機の打ち上げを計画している。
Small Spacecraft Technology プログラムの推進に関連して多くの公募が行われてきており、戦略に合致した公募の例として、2019 年に公募が開始された Smallsat Technology
Partnerships が挙げられる。
この公募は学界（大学）が NASA とチームを組んで、NASA の提案するターゲットに焦点をあてた小型宇宙機関連技術の開発を行うものである。今回の公募では以下の 3 項目がターゲットとなった。

【ターゲットとして設定された項目】


月面通信、及び航法ネットワーク支援のための小型宇宙機

月面ミッション用の小型宇宙機推進系と小型宇宙機による月サンプルリターンポテ
ンシャル

地球―月間の環境に適用した、小型宇宙機の高度電力サブシステムと熱制御技術

尚、小型宇宙機の開発の経験の少ない大学は、経験豊富な大学と組んで応募することが推奨され、NASA とのパートナーシップ拡大が図られた。
2020 年 3 月 12 日に選定結果が公表され、9 つの大学チームが選定された[1-4]。
2021 年度の NASA 予算計画においては、有人探査・運用ミッション総局（HEOMD）のCubeSat Launch Initiative（CSLI）[1-5]についても、その重要性が強調されている。
CSLI は、NASA センターと NASA プログラム、教育機関、非営利組織によって開発された CubeSat に宇宙へのアクセスの機会を提供するもので、CubeSat 開発者が科学、探査、技術開発、教育、運用等の研究を行うために、低コストで打ち上げ機会が提供される。最大
12U（1U は、大きさ 10 cm x 10 cm x 10 cm、重量 1.33 kg 未満）まで打ち上げ可能である。
軌道への打ち上げは、ISS からの放出、或いは相乗り打ち上げによって行われ、これまで100 機を超える CubeSat が打ち上げられている。
HEOMD は CSLI ア ク テ ィ ビ テ ィ の 管 理 と 監 督 を Advanced Exploration Systems
Program から Launch Services Program（LSP）に移管し、HEOMD 関連の打ち上げを単一のプログラムに統合し、更に効率的な打ち上げを行うようにしている。
尚、ヒアリングで確認したところ、3U サイズまでの超小型衛星の打ち上げは無償で行わる。（3U より大きい場合、オプション費用がかかる。）
8

(2) 国・地域としての予算(2)-1 NASA の小型宇宙機プログラム予算
NASA の STMD の小型宇宙機プログラム（詳細は(3)項参照）の予算は、2013 年～2018
年に総額約 80MUS$（79.4MUS$：約 88 億円）である。図 1.1.1.1-1 に上記総額のビジネスセクター毎の内訳を示す。

図 1.1.1.1-1 NASA の STMD 小型宇宙機プログラム（総額約 80MUS$）の内訳 [1-6]また、
表 1.1.1.1-2 に各技術分野の予算割り当てを、ビジネスセクター毎に区分して示す。

表 1.1.1.1-2 各技術分野の予算割り当て [1-6]図 1.1.1.1-1、及び表 1.1.1.1-2 から分かるように、予算総額の約 5％（約 4MUS$）が大学に割り当てられている。また、(1)項(1)-1 のⅴ)、及びⅵ)で、全米アカデミーズが「重点」と9

し て い る 衛 星 コ ン ス テ レ ー シ ョ ン （ Systems and Constellations ） 、 高 帯 域 幅 通 信（Communications）、精密姿勢制御（Attitude and Orbit Determination and Control）、推進技術（Mobility and Propulsion）、小型機器技術（Electrical Power Generation and Storage）に予算が多く割り当てられていることが分かる。
尚、NASA では小型宇宙機として以下を含んでいる。
Minisatellite:100 kg or higher、Microsatellite：10-100 kg、Nanosatellite, 1-10 kg、Picosatellite, 0.01-1 kg、Femtosatellite, 0.001-0.01 kg。[1-7](2)-2 その他の予算
・NSF ：2008 年まで、CubeSat を利用した科学研究のための予算（Cubesat イニシア
チブ：3 年間のミッションで約 9 万$）を提供し、初期の CubeSat 研究開発を支援した。
・DOD ：小型宇宙機の利用等について検討しているが、予算は不明である。
・NOAA：民間の小型宇宙機の取得データ（例えば、GPS 掩蔽）の購入・利用等は実施しているが、独自の超小型衛星の開発等は現時点では実施していない。
・NASA のプロジェクト予算：NASA から実プロジェクトとして資金が提供される際に、超小型衛星が活用される例がある。以下、2 つの例を紹介する。

i） CYGNSS プロジェクト [1-8] [1-9]
米ミシガン大学が主導する小型衛星群を用いた海洋風観測プロジェクト「サイクロン航行測位衛星システム（CYGNSS）」は、NASA の「Earth Venture」研究プロジェクトとして 2012 年に選定された。（尚、「Earth Venture」研究プロジェクトは全米科学アカデミー
から勧告を受けて NASA が設置したプロジェクトである。）
CYGNSS は、1 機約 28kg の超小型衛星 8 機から構成されるコンステレーション（但し、軌道面は 1 面）のシステムで、米ミシガン大学を中心に、米サウスウエスト研究所、米サリー・サテライト・テクノロジー社、NOAA 等がパートナーとして参加し、2016 年 12 月に打ち上げられた。CYGNSS には 5 年間で約 1 億 6000 万$（約 180 億円）が資金提供された。CYGNSS 衛星を図 1.1.1.1-2 に示す。
関係者へのヒアリングによると、「Earth Venture」の最終選考では、NASA の某センターの高度技術の大型観測衛星 1 機（CYGNSS と同様な GNSS-Reflectometry の観測を含む、多種多様な観測の実施）との比較選考になったが、台風観測に焦点を絞り、超小型衛星のコンステレーションの特性を活かした高頻度観測という点が評価され CYGNSS が選考されたとのこと。
10

尚、CYGNSS には日本からは九州大学を中心とした研究チームが、データ利用を行う
External Science チームとして参加し、文部科学省殿から 3 年間で約 1 億円の資金が提供された。

図 1.1.1.1-2 CYGNSS 衛星 [1-10]ii） CAPSTONE プロジェクト
地球―月間自律測位システム技術運用航法実験衛星（CAPSTONE）は、月探査用の航法サービスの実験機で大きさ 12U の超小型衛星である。米コーネル大学主導で設計され、NASA はアドバンスドスペース社に 13.7MUS$（約 15 億円）で開発と運用を委託した。また、打ち上げを 9.95 万 MUS$（約 11 億円）でロケット打ち上げのスタートアップ企業である Rocket Lab 社に委託した[1-11]。

図 1.1.1.1-2 CAPSTONE 概念図 [1-12]

11

(3) 戦略国としてのロードマップや戦略は見当たらないが、全米アカデミーズは On-Going（現在進行中）の状態といえる「CubeSat 開発」に関するベストプラクティスを提唱している。
全米アカデミーズは、CubeSat のような潜在的に破壊的なイノベーションの成功の可能性と経済的影響は、その事象の発生初期にはそれを予測することが困難であることは歴史的必然であるとして、CubeSat は、最終的には例えば、気球やロケットと言った明確に定義された特性・能力を有する効果的なツールになると推定している。
但し、CubeSat の影響は、それらのツールよりも遥かに大きく、新しいタイプのミッショ
ンと科学データにつながり、宇宙産業の巨視的な再編成につながる可能性があるとしている。
上記のことから、拘束性を生じるような CubeSat 研究開発のロードマップや研究開発方針等は示さず、以下のベストプラクティスを提唱している。

拙速な焦点化の回避。新しい研究者のための研究機会を創出し、情報と学習・教訓（lessons learned）を共有する情報センターを提供するような管理構成を NASA 全体に推奨する。また、管理組織が実験的でリスクを取るようなプログラムを排除する
ことは、避けるべきである。そのような拙速なトップダウンを行うことは、技術の進歩を遅らせ、潜在的なブレークスルーを制限することになる。



CubeSat 開発の基盤としての低コストのアプローチの維持。より大規模で高価な
CubeSat ミッションに向かうような動きには、抵抗することが重要である。CubeSatの低コストオプションは、重要である。なぜなら、厳しく制約されたプラットフォー
ムと標準化が、より高いリスク許容度と相まって、長期的にはより多くの技術革新を生み出す傾向となるからである。



適切な管理の実施。ミッションの能力と費用が増加するにつれて、管理とミッション
保証プロセスを高度化させる必要がある。CubeSat の専門家をポリシーの変更や議論、提案のレビューに積極的に関与させることにより、低コストのミッションに余計な負荷をかけずに適切に管理することが重要である(1)-2 項に示したように、NASA の取り組みも上記のベストプラクティスに合致するよう設定されている。

12

(4) 実施体制
NASA の科学技術ミッションは、主として次の 4 つの「ミッション総局」が所掌している。



航空研究ミッション総局（ARMD）



有人探査・運用ミッション総局（HEOMD）



科学ミッション総局（SMD）



宇宙技術ミッション総局（STMD）

このうち、STMD は、将来のミッションを可能にする革新的な宇宙技術の研究開発を行っており、超小型衛星の研究開発を含む研究開発を行っている。STMD は、NASA の革新的な米国製技術への投資を基に、地球及び宇宙におけるソリューションを提供することを目的としている[1-13]。
STMD では、進行中のプログラムが 12 テーマあり、そのうちの 1 つが、SMALLSPACECRAFT TECHNOLOGY（小型宇宙機技術）である。
小型宇宙機技術プログラムの主な目的は、1)小型宇宙機の機能を強化または拡張するための新しいサブシステム技術の開発を特定し支援すること、2)小型宇宙機の新しい技術、機能、及びアプリケーションの飛行実証の支援、3)大型衛星やあらゆる規模のシステムに応用できる技術と機能を試験、及び実証するためのプラットフォームとして小型宇宙機を活用することである[1-14]。

(5) 米国超小型衛星政策のまとめ
NASA の超小型衛星の取り組みは、非政府非営利団体である全米アカデミーズの勧告に基づき、戦略や重点事項が定められている。
政府機関ではなく、科学者・技術者からなる非営利法人が、最先端でフラットな学術的立場から国家機関のあるべき方向性を定めているのは、米国の特徴といえる。また、重点化すべき課題を明確化する一方で、CubeSat のような潜在的に破壊的なイノベーションの成功の可能性と経済的影響は、その事象の発生初期には将来展開を予測することが困難である
ことは歴史的必然であるとして、拘束性を生じるような CubeSat 研究開発のロードマップ
や研究開発方針等は示ささず、ベストプラクティスを提唱している。
全米アカデミーズの勧告は、国として目的を明確化したミッション達成への集中と、将来性のための研究開発の自由度とのバランスを配慮していると考える。

13

米国に限らず、最先端の科学者・技術者からなる非営利法人が、最先端でフラットな立場から自由な発想で、超小型衛星のようなイノベーション技術の政策・戦略を策定することは、その技術の将来を飛躍させる上で重要な取り組みであると考えられる。
NASA も全米アカデミーズの考えを尊重しており、「NASA 小型宇宙機戦略」や 2021 年
度の NASA 予算計画の中でも、全米アカデミーズの勧告に配慮している、としている。具
体的には、予算配分の重点が全米アカデミーズの勧告に整合していることが挙げられる。また、例えば、Smallsat Technology Partnerships のような焦点を絞ったプログラムを行うと同時に、CSLI 用に無償で打ち上げ機会を提供し、特に教育機関の研究開発を促進するといった取り組みがなされているのも、上記のような考えに基づくものと推定される。
そのような焦点を明確にした研究と自由な発想を尊重する研究とが調和した成功例の一
つが、GPS 反射波の計測を行う「CYGNSS」のような革新的な超小型衛星プロジェクトであると推定する。

1.1.1.2 欧州宇宙機関（ESA）(1) 欧州（ESA）としての政策
欧州における宇宙政策は、欧州連合（EU）と ESA 代表者による欧州宇宙理事会で策定された「欧州宇宙政策」（初版 2003 年、2007 年改訂）[1-15]、及び 2016 年に発表された「欧州宇宙戦略」（Space Strategy for Europe）に示されている。（尚、現在 EU が「宇宙政策プロフラム 2021-2027」年を策定中である。）
EU/ESA の宇宙政策は、気候変動との戦い、技術革新の促進、市民への社会経済的便益の提供など、今日の最も差し迫った課題に取り組むことを目指しており、2003 年の時点でい
ち早く産業の発展に寄与することを宣言している。また、宇宙利用を促すためのインフラ
は、欧州政府が用意するものとしている。更に 2016 年に発表された「欧州宇宙戦略」では、衛星から得られた情報を如何に使っていくかにフォーカスしている。
これらの文書の中では、超小型衛星にフォーカスした内容は見られないが、超小型衛星に関する政策や戦略も、基本的にはこれらの考え方に沿って展開されていると考えられる（具体的には(3)項を参照）。
また、ESA は、各国機関がプラットフォームとしての超小型衛星の役割を明確化・利用促進するための様々な文書を利用できるようにしており、側面から各国の超小型衛星開発
や利用・教育の推進を支える活動も行っている。
例えば、「Fly Your Satellite!」のような、超小型衛星（CubeSat）の開発、打ち上げ、運用を行うプログラムがある。このプログラムは 2012 年に開始され、現在第 3 回目を実施し14ている。このプログラムでは、超小型衛星の開発のために欧州の大学の衛星チームをサポー
トし、打ち上げの機会を提供する。打ち上げは無償で実施される。

(2) 欧州（ESA）としての予算
ESA の総予算は、2020 年度で約 6.68B€（約 7800 億円）である（図 1.1.1.2-1）。この内、超小型衛星へ割り当てられる予算は、明示されていない。
ESA の活動は、「必須」と「オプション」の 2 つのカテゴリに分類される（「必須」と「オプション」の比率は約 1:3 といわれている）。一般予算、及び宇宙科学プログラムの下で実施されるプログラムは、「必須」となる。これには、機関の基本的な活動（将来のプロジェクト、技術研究、共有技術投資、情報システム、及びトレーニングプログラムに関する研究）が含まれる。すべての加盟国は、国民総生産（GNP）に基づいた規模で、これらのプ
ログラムに貢献している。
「オプション」のプログラムには、地球観測、通信、衛星航法、及び宇宙輸送などの分野
や、国際宇宙ステーション（ISS）と微小重力の研究が含まれている。「オプション」プロ
グラムは、参加レベルを自由に決定できる一部の加盟国のみが関与している。
関係者へのヒアリングによると、超小型衛星関係の研究開発は「オプション」に分類されていると推定でき、各国の大学・機関等が ESA の超小型衛星へ関与するためには、所属国の ESA への十分な拠出金の提供が必要な模様である。

図 1.1.1.2-1 2020 年度 ESA 予算配分 [1-15]

15

(3) 戦略(3)-1 欧州の宇宙技術における超小型衛星の位置付け
現在、ESA の超小型衛星（CubeSat）は以下の 3 つの目的のために活用されている。

・小型化技術の技術実証（IOD：In-Orbit Demonstration）
・小型ペイロードによるミッションの技術実証
・教育プログラムこれらの目的に合致した超小型衛星の具体例については、ESA の HP（“Technology
CubeSats”）で紹介されている[1-16]。
欧州における宇宙技術の研究開発ロードマップは、ESA が欧州連合と共同で毎年発行する「欧州宇宙技術マスタープラン」（ESTMP）[1-17]で、規定されている。
ESTMP 2019 年版は、ESA と欧州委員会が共有する研究開発目標を、宇宙関連の活動に関して述べることを目的としている。この中で、超小型衛星（CubeSat）は、宇宙科学と探査ミッションを可能にする「革新的アプローチ」として位置付けられている。
また、同プランでは、民生品（COTS：Commercial off-the-shelf）の利用促進が革新的なプラットフォームの迅速な実装のために奨励されている。更に、サブシステムや機器の軌道実証（IOD/IOV：IOD/In-Orbit Validation）を改良していくことにより、グローバルな競争力を確保していくと述べている。
同書では、具体的には言及していないが、上記の内容から推定して超小型衛星が COTS
利用による迅速な実装のテストベッドや、機器の軌道上実証に一層活用されていくと推定される。

(3)-2 超小型衛星開発に関する方針
超小型衛星の開発にあたっては、既存の欧州宇宙標準（European Coordination for SpaceStandardization）を活用することにより、標準化された無駄のないプロジェクト管理を行っていくとしている。これにより、超小型衛星のエンジニアリング、及び認定プロセス全体でリスクを管理することが可能となるため、ミッションが計画通りに機能し、予算内に収まることを保証しながら、超小型衛星の特徴である適時性と低コストを最大限に活用できるとしている。
超小型衛星においても、「標準化」の促進、ならびに「標準」の利用は、非常に重要な要素であると推定できる。

16

(3)-3 深宇宙（惑星間）探査超小型衛星に関する ESA のロードマップ
2019 年 5 月 28 日、ESA は ESA Roadmap on Interplanetary CubeSats を公表し、いく
つかのミッション案や必要な技術開発等を提示した。ESA の超小型衛星による深宇宙探査
ミッションシナリオを、図 1.1.1.2-2 に示す。
PiggyBack の機会を利用して、LEO からの脱出軌道 / 月軌道 / 深宇宙軌道へ超小型衛星を投入し、深宇宙探査の初動コストを 1/10 にすることが可能としている。現在、大型探査機と組み合わせた月や小惑星の観測（図 1.1.1.2-3）、複数の超小型衛星の利用による近地
球小天体（NEO）の観測（図 1.1.1.2-4）、複数点での宇宙天気計測（図 1.1.1.2-4）、或いは、単一の超小型衛星による深宇宙探査（図 1.1.1.2-5）等が検討されている。

図 1.1.1.2-2 ESA の超小型衛星による深宇宙探査ミッションシナリオ [1-18]

図 1.1.1.2-3 大型探査機と組み合わせての超小型衛星による月・小惑星の観測ミッション [1-18]17図 1.1.1.2-4 複数点での宇宙天気計測 [1-18]

図 1.1.1.2-5 単一の超小型衛星による深宇宙探査 [1-18] [1-19](4) 実施体制
各プロジェクトにおける超小型衛星の開発・利用を促進するため、ESA のセンターの 1
つでオランダのノルドバイクにある、「欧州宇宙技術研究センター（ESTEC）」に、「超小型衛星システムユニット（CubeSat Systems Unit）」が置かれている [1-20]。
これは、ESA の「技術・エンジニアリング品質本部（Directorate of Technical andEngineering Quality）」の「システム部プロジェクト室（Systems Department Project Officeof the Systems Department）」に属している。現在のユニット長は、Roger Walker 氏である。
同ユニットは、ESTEC の Mechanical Systems Lab の振動試験機と熱試験装置、ESA の残留磁場計測用の磁気コイル施設や放射線試験設備、アンテナ試験設備等、各種の試験施設・装置で超小型衛星の試験を行うことを支援している。試験設備・装置の例を、図 1.1.1.26 及び 1.1.1.2-7 に示す。また、2 年ごとに「CubeSat Industry Days」ワークショップを開18

催しており、150 を超えるさまざまな組織から 250 人以上参加している。尚、このワークショップの議題には教育用の超小型衛星は含まない。

図 1.1.1.2-6 電波特性試験用ヘルツチャンバー内の Qarman CubeSat [1-19] [1-20]

図 1.1.1.2-7 超小型衛星の残留磁気除去設備 [1-19][1-20]

1.1.1.3 グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国(1) 国・地域としての政策
2015 年 12 月に公表された英国国家宇宙政策（UK National Space policy）[1-21]では、各政府機関の宇宙分野における役割や宇宙活動の方向性等は記載されているが、超小型衛星について言及はしていない。産業界と国との協力事例として TechDemoSat-1（重量 150kgの小型衛星）を紹介し、このような小型衛星分野での英国の優位性については言及している。
また、英国宇宙プランの経営計画（2019-2020）[1-22]においても、小型衛星の打ち上げ機会の確保に関する言及はあるが、超小型衛星に関する具体的な記述は見られない。
但し、英国宇宙庁（UKSA）による「英国の宇宙イノベーションと成長戦略 2014-2030
に対する政府の対応（宇宙成長アクションプラン）」(2014 年 4 月)[1-23]では、UKSA が、政府の関係者と協力して、第三者賠償責任の制限や保険料の免除、申請手続きの迅速化・透19

明化を通じて、CubeSat の競争力を確保するための施策を行ってきている。これは、英国を既存及び新規の宇宙ビジネスを成長させ、企業や投資を誘致するのに最適な場所にする活動の一環として行われている。従って、公開されている政策は無いものの、国としての超小型衛星に関する政策・戦略は、内部的には存在する可能性は否定できない。
関係者へのメイル・聞き取りにおいても、超小型衛星に関して公開された政策は無いものの、政府関係者が内部的に政策・戦略を有している可能性が示唆された。

(2) 国・地域としての予算
関係者へのメイル・聞き取りから推定すると、超小型衛星のプロジェクトに関する年間予
算は 500 万ポンド（7.2 億円）～1000 万ポンド（14.5 憶円）と推定される。但し、超小型衛星に関するスタートアップ企業への支援も含めると、2,500 万ポンド（36 億円）程度と推定される。

(3) 戦略国としての超小型衛星戦略は公開されていない。
UKSA、UK Research & Innovation（UKRI）、Satellite Applications Catapult（SAC）、Defence Science and Technology Laboratory（DSTL）等の超小型衛星に関係する機関（政策決定機関ではない）が、独自の戦略やロードマップを策定してきている。

(4) 実施体制
関係者へのメイル・聞き取りから推定すると、各機関で概ね以下の人数が超小型衛星に関与していると推定される。

表 1.1.1.3-1 超小型衛星に関与している人数
機関名
UKRI
UKSA

人数(推定)
資金提供関連で約 10 名。50 名を超える人員が関与
5 名（超小型衛星の専従者はいない。関係する延べ人数）

DSTL 及び軍事関連

10 名

OFCOM
（英国における電気通信・放送等の規律・監督を行う規制機関)

2名

BEIS(Department for Business,
Energy & Industrial Strategy)

2名

SAC

不明

20

1.1.1.4 イタリア共和国(1) 国・地域としての政策
ヒアリングでは、イタリアは大型衛星と超小型衛星を識別して評価していない、とのことであった。
イタリアは、イタリア宇宙機関（ASI）が戦略的ビジョン文書（DVS）（現在の対象は 2016年から 2025 年の期間）[1-24]に基づいて 3 年ごとに作成する国の宇宙計画（PTA）の中でStrategy mission が規定され、どのような社会的貢献（Social benefit）が期待されるかを検討する。その評価過程において、大型衛星と超小型衛星との識別はない。
尚、DVS 及び PTA の中では、超小型衛星を用いた技術実証等、超小型衛星の重要性、及びこれらの打ち上げ手段確立推進の必要性についての言及は見られる。

(2) 国・地域としての予算
超小型衛星用として特定の予算は、設定されてはいない。

(3) 戦略
超小型衛星に関する戦略は、定められていない。

(4) 実施体制
超小型衛星に関する特定の組織・部署等は、存在していない。

1.1.1.5 スペイン王国(1) 国・地域としての政策
スペインは ESA の加盟国であり、ESA では最近 Dr. Roger Walker が率いる CubeSat シ
ステムユニットを開設している。ヒアリングでは、特定の政策は無いものの、この ESA の活動を注視しているとのことであった。

(2) 国・地域としての予算ヒアリングからの推定として、0.8M€（約 1 億円）以下。
今後の予算増減は不明。スペインが ESA に 10M€（約 120 億円）を出資し、それがスペインに還元されるというスタイルであるため、国から ESA への出資額が増えないと、超小型衛星に関する ESA からの予算の増額は難しいと推定される。

21

尚、University of Vigo は 5 年間で 6M€（約 7.2 億円）を EU の Horizon2020 プログラム
から、3 年間で 0.5M€（約 0.6 億円）を ESA から受けている（ESA の資金は、スペイン供出分からの割当て）。

(3) 戦略
国内の企業、技術センター、大学が構成するスペイン航空宇宙技術プラットフォームが策定した 2030 年に向けた宇宙戦略（宇宙の研究開発のための戦略的アジェンダ）[1-25]がある。超小型衛星の活動はこの中の「New space」の文脈の中で読み取ることとなる。（長期型衛星自体の明示は無い。）(4) 体制スペインには、国立宇宙機関は存在しない。国立宇宙機関に最も近い組織は、産業技術開発センター（CDTI）であり、スペイン企業の技術開発とイノベーションを促進する経済産
業競争力省（Ministry of Economy, Industry and Competitiveness）所轄の公共事業体である。
この機関は、主に営利企業の支援に焦点を当てている。
（尚、大学、及び学術研究機関の研究活動に関しては、科学・イノベーション・大学省（Minister of Science, Innovation and University）が権限を有している。）
CDTI の宇宙活動は、Juan CarlosCortés 氏と Jorge Lomba 氏が宇宙活動の責任者であり、ESA のスペインのコンタクトポイントとして、宇宙、大規模研究インフラストラクチャ、
デュアルプログラムの総局に含まれている。
CDTI での超小型衛星関連の担当者数は 10～15 名程度（20 名未満）（図 1.1.1.5-1 の赤
丸部分）。
ESA の Mandatory プログラムは、大学や企業が直接に応募し、Non-Mandatory のプログ
ラムは企業が CDTI を通じて（CDTI の支援を受け）ESA に応募する。大学の超小型衛星は、
ESA の Genial study program に応募している。現時点で、CDTI の 2020 年、2021 年のナノ衛星関連の活動は、未確定である。

(5) その他
現在のスペインの科学・イノベーション・大学省（Minister of Science, Innovation andUniversity）の大臣は、元 ESA 宇宙飛行士の Dr. Pedro Duque である。

22

図 1.1.1.5-1：スペインの CDTI の組織図（赤丸部分が超小型衛星担当） [1−26]
23

1.1.1.6 ドイツ連邦共和国(1) 国・地域としての政策
ドイツ連邦政府の宇宙政策は、2010 年に連邦経済技術省（Federal ministry of Economics
and Technology）より公表された「Making Germany’s space sector fit for the future, The
space strategy of the German Federal Government」[1-27]により、宇宙を 1)グローバル化、
2)知的社会、3)気候変動・天然資源の保護に対する地球レベルの対応、4)政府全体のセキュ
リティへの備えのような課題を解決するツールとして位置付けている。しかしながら、この中で特に超小型衛星への言及は見られない。
また、この宇宙政策に基づいて策定されたドイツ航空宇宙センター（DLR）の「宇宙計画（Space Programme Planning）」[1-28]にも、超小型衛星についての言及は見られない。
教育用の超小型衛星に関する一般的な国家予算の割り当てはあると言われているが、 それとは別に一般的な明示的ポリシーではなく、小型衛星（ほとんどの場合、超小型衛星）に関するシングルアクション（Single actions）がある。この Single actions に関しては、一般に文章等は公開されていない模様である。

(2) 国・地域としての予算
ドイツ政府は、超小型衛星を教育利用主体で考えている。教育用超小型衛星のために、年間合計で約 500,000€（約 6200 万円）が費やされていると推定される。この予算は domestic
なもので、教育目的に関するものに限定される。但し、産業利用への応用的な研究要素を含
むこともエンカレッジはされている。また、この予算額は、フランスの 1/3 程度であると、ドイツの関係者は推定している。

(3) 戦略
ドイツには、独自の超小型衛星に関する戦略はない。但し、ドイツには超小型衛星に関する 25 の企業があり、それぞれ独自にロードマップを有している可能性はある。

(4) 体制
教育用超小型衛星プログラムに関しては、連邦教育研究省（Bundesministerium für Bildung
und Forschung）の中に Decision board があり、そこで採否が審議され、採択されたプロジ
ェクトのため DLR に資金を提供する。図 1.1.1.6-1 にドイツの宇宙開発体制の概略を示す。

24

尚、連邦教育研究省管轄のフランフォーファー（Fraunhofer）研究機構も超小型衛星開発を行っている[1-29]が、これは軍用目的である。

図 1.1.1.6-1 ドイツの宇宙開発体制概略（内閣府宇宙戦略室、平成 25 年）(5) その他
University of Würzburg では 25 機の超小型衛星を開発し、10 機が現在運用中である。（ドイツ全体は 15 個程度が運用中）。主な大学（全て自国教育目的）はシュトットガルト、ミュンヘン、ドレスデン、ベルリン、アーヘン、ハイデルベルクであり、最近ブレーメンが活動を開始した。また、4 つの超小型衛星（20kg）でのフォーメーションフライト「SNET」
プロジェクトを行っている。

1.1.1.7 ノルウェー王国(1) 国・地域としての政策
政府の公的宇宙機関として、ノルウェー宇宙庁（NOSA、2019 年 3 月にノルウェー宇宙センター（NSC）から改称）が商工業省（Norwegian Ministry of Trade and Industry）の管轄下におかれている。
ノルウェー政府が 2012-2013 年に策定した宇宙政策に基づき、NOSA の前身である NSCが策定した「ノルウェーの宇宙戦略 2020：2014-2020 年の期間おける戦略的イニシアチブと優先事項」に沿って、国の宇宙事業は進められてきた。
この「ノルウェーの宇宙戦略 2020」[1-30]では、1）収益性の高いビジネスの成長、雇用の促進、2）重要なコミュニティとユー
ザーのニーズの充足、3）社会的に重要な宇宙インフラの十分な確保、 4） 宇宙及び宇宙を活用したノルウェーの外交、安全保障及び防衛政策の利益の確保、という 4 つの目標に沿25

って政府は宇宙活動を継続することとしている。特に、北極圏に位置するノルウェーの地政学的特徴を考慮して宇宙活動を検討している事は、同国の宇宙政策の特徴と考えられる。但し、「ノルウェー宇宙戦略 2020」の中で、超小型衛星を特に識別しての言及は見られない。
2019 年 12 月 13 日にノルウェー政府は、新しい宇宙政策（2019 年-2020 年）を承認した。この新しい宇宙政策に基づき、詳細な中長期の宇宙戦略が定められていくと推定される。 新しい政策では、今日の宇宙分野の急速な発展、ノルウェー社会における宇宙・衛星
ベースのサービスの重要性、軍事・民間及び将来の価値創造に対する宇宙の戦略的重要性が強調されている。また、2010 年に打ち上げられた同国の船舶監視のための超小型衛星
AISSat-1 とその後の 3 機の超小型衛星を例に、ノルウェーが衛星コンポーネントの請負事
業者から独自の衛星サービスを展開できるようになったことを、重要な技術革新の機会と捉えている。また、小さな投資でも超小型衛星の活用により、ノルウェーが国際協力における重要なデータを提供可能であることが可能であるとしている。
一方、これまでの超小型衛星の打ち上げまでの平均待機期間が 1 年間となっており、打ち上げの即応性の観点からも、打ち上げ能力確保が戦略的に重要としている。そのため、小型衛星打ち上げ用の Andøya Spaceport 設立に関する判断を、優先事項としている。

(2) 国・地域としての予算
超小型衛星の予算は明示されていない。
宇宙活動の総予算は€1680M（約 2041 億円）であるが、ESA のために€210M（約 255 億円）、EU のために€480M（約 583 億円）、その他の国際プログラムのために€460M（約 559億円）が使われている。ヒアリングによると、残金の一部が超小型衛星にまわされているとのことである。
尚、小型衛星打ち上げ用の Andøya Spaceport の建設予定費用は１B€（約 1200 億円）の見込み（但し、現時点では未承認）。

(3) 戦略(1)に記したように、2019 年 12 月 13 日に新しい政策が政府により承認されたため、2020
年から 5 年程度の期間についての戦略が間もなく NOSA より公表されると推定される。イ
ンタビューで得た情報では、超小型衛星に関する戦略が、明示的に記される可能性があると予想される。
尚、超小型衛星の研究開発を行っているノルウェー科学技術大学（NTNU）の情報電子工学部は、超小型衛星を戦略重点分野に指定しており、(1)の政策の中でも「重点化する技術
教育の事例」として紹介されている。
26

(4) 体制
商工業省が宇宙活動に関する責任も持ち、執行機関が NOSA となる。国営企業（100％国が出資）として Space Norway があり、超小型衛星製造を行う。衛星の運用は Space Norwayの子会社である Statsat が行う。これらの合計人数は、推定で 60～70 名程度である。

1.1.1.8 ブルガリア共和国(1) 国・地域としての政策
ブルガリア政府は、「宇宙研究、技術及び応用国家科学プログラム」（以下、「国家宇宙計画」と略す）を 2020 年から 5 年間、実施予定である。総予算は、予算 350 万€（約 4.3億円）である。尚、ブルガリアの貨幣レートに換算すると実質倍額 7M€（約 8.6 億円）に相当する。この予算は大学にのみ配算され、総予算の 30%弱は衛星通信の研究開発に使われる。
この「国家宇宙計画」は、超小型衛星に関連するトピックと開発計画を含むように策定されている。尚、同プログラムの原案は、ソフィア大学を含むブルガリア国内の大学と、ブルガリア科学アカデミーの機関から構成されるチームが作成した。[1-31][1-32](2) 国・地域としての予算「国家宇宙計画」の予算計画では、現時点では超小型衛星（と小型衛星）について分離されて記載されていない。
超小型衛星が関連するトピックスは、1)宇宙からの地球観測（5 年間総額で約 30 万€（約
0.37 億円））、 2)制御、ナビゲーション、通信用のシステム（5 年間総額で約 75 万€(約0.92 億円））、3)小型衛星関連の実線的実習（5 年間総額で約 9.5 万€（約 0.12 億円））。
これらの 1 年あたりの総額は、約 23 万€（約 0.28 億円）となり、ヒアリングによると超小型衛星を含む小型衛星関連には、これらのうち上限として 30〜50％が割り当てられる見通しであるとのことである。

(3) 戦略「国家宇宙計画」は、ブルガリアの「国家科学プログラム」と整合するように策定されている。「国家科学プログラム」は、ブルガリア政府が資金を提供する 4 年、又は 5 年の研究開発に重点を置いて設定されており、特定の研究分野に資金と人材を集中させることを目的とし、ローカル及びグローバル両方の主要で顕著な社会的、技術的、科学的問題に対するブルガリアの解決策を生み出すことを意図している。また、このプログラムは若い研究者の関与を優先し、ブルガリアに滞在して働く機会を提供するよう配慮されている。
27

「国家宇宙計画」は、1)宇宙研究、2)宇宙技術、3)応用宇宙研究、4)普及という 4 つの主
要な「モジュール」（プログラム）で構成されており、5 年間の活動は幅広い課題をカバーしている。各「モジュール」は、其々が 1～4 つの「ワークパッケージ」（WP：Work Package）と呼ばれるサブプロジェクトで構成される。
プログラムのほとんどの WP は、ブルガリアのスマートスペシャライゼーションのイノ
ベーション戦略（IS3）と整合性があるよう設定されており、欧州の資金や助成金の申請に活用可能なよう配慮されている。それは、この戦略との整合により、欧州連合の助成金と資金調達プログラムへのアクセスが容易になり、更に地域の特定ニーズや専門分野に応じての資金付与を可能とするためである。
超小型衛星関連の事項を含むモジュールと WP は、以下の通り。

Module 1: Fundamental space research
WP2: Space events affecting Earth
WP3: Space biology & medicine
WP4: Remote sensing - Earth & planetary
Module 2: Space technology
WP2: Space science instruments & systems
WP3: Space materials
Module 4: Popularization
WP1: Experimentarium
WP2: Outreach
WP3: Support for schools

尚、各モジュールと WP は、ビジネス関連分野との関連を特定できるよう考慮されて設定されている。表 1.1.1.8-1 に各モジュールと WP と関連するビジネス分野を示す。

表 1.1.1.8-1 ブルガリアの「国家宇宙計画」とビジネス分野との関連[1-32]

28

(4) 体制「国家宇宙計画」は、教育科学省（Ministry of Education and Science）によってサポートされる予定で、「国家宇宙計画」を遂行するためにブルガリアの大学から教授が 3 名、講師が 5～6 名、学生が毎年 5～10 名程度関与する予定である。

(5) その他
衛星の打ち上げは、NASA 経由で企業に依頼する予定である。

1.1.1.9 オランダ王国(1) 国・地域としての政策
小型衛星技術と超小型衛星は、オランダ宇宙局（NSO）の公式技術ロードマップ[1-33]でその必要性が言及されている。

(2) 国・地域としての予算調査票を用いたヒアリングからは、約 3M€（約 3.7 億円）〜約 5M €（約 6.1 億円）程度と推定される。これは国の宇宙プログラム、研究、技術プログラム、ESA、国防プログラムの関連事項の総計である。

(3) 戦略NSO の公式な技術ロードマップで超小型衛星技術の必要性に関する言及があり、そのため国家の宇宙プログラムへの提案の際に、超小型衛星に関連するプロジェクトは適切なものとみなされる。また、ESA プログラムに超小型衛星開発プロジェクトへの応募の際は、NSO からの支持を得ることができまる。
尚、技術ロードマップでは、小型衛星と超小型衛星との識別はされていないが、超小型衛星を含む小型衛星関連のロードマップ策定に参加する機関として、ISIS、Delft University ofTechnology、TNO、NLR、ASTRON、University of Twente、SystematIC、Airbus DS-NL、
Hyperion、cosine、S&T、University of Groningen、Radboud University、MOOG、LioniX、
SATRAX、APP、CGI を挙げている。

(4) 体制超小型衛星分野に専従している組織・人はいないと推定される。

29

1.1.1.10 中華人民共和国(1) 国・地域としての政策
超小型衛星を対象とした特定の政策は公開されていないが、ここ数年の急速な超小型衛星の増加、超小型衛星の国立開発拠点の設立等、活発な活動から推察すると、何らかの特定の国家政策が存在していると推定することも可能である。
中国における超小型衛星の開発は 2000 年以降に始まったものの、2014 年まで年間打ち
上げ数は 5 機以内に留まっていた。2015 年から打ち上げ数が大きく飛躍している。
近年の急激な超小型衛星数の伸びは、2014 年に中国科学院・上海市が共同設立した国立開発拠点「中科院微小衛星創新研究院（IAMCAS）」の設立によるものと考えられる。センターは小型衛星全般（新型の北斗航法衛星、量子暗号通信実験衛星などを含む）を取り扱う
が、組織内に超小型衛星開発部門を擁する。
2003 年～2019 年春までに打ち上げられた中国の超小型衛星は 93 機。その内、IOD 衛星
が 79％、応用目的の衛星が 21％。機関別では、大学衛星及び宇宙機関の衛星が各 31％、商用衛星が 38％。現在は軌道実証が中心となり、商用サービスを提供する応用衛星は 2 割程度に留まっている。
尚、中国では「Microsatellite」の語が超小型衛星ではなく、「小型衛星」の意味で使用されていることがある。特に超小型衛星を指す場合は、 Microsatellite（10～100kg）、
Nanosatellite（1～10kg）を総称し「微納衛星：Micro Nano Satellite」と表記されている。
[1-34]-[1-36](2) 国・地域としての予算
超小型衛星関連の予算について公開されている資料は見当たらない。但し、(4)体制から判断できるように、相応の組織を整えており、ある程度規模の大きい予算が配算されていると推定される。

(3) 戦略中国国務院情報局は、2016 年 12 月 27 日に 2016 中国的航天「2016 China's Aerospace」
を公表し、2011 年以降の中国の宇宙活動の主な進捗、今後 5 年間の主なタスク及び国際交流と協力の状況を紹介した。
その中で、中国は、アジア太平洋宇宙協力機構（APSCO）の協力枠組みの下、「アジア太平洋地域の宇宙能力の構築を支援するための一帯一路」をテーマに APSCO の共同マル
チタスク小型衛星コンステレーションプロジェクトの推進に積極的に参加していること、
エクアドル、アルゼンチン、ポーランド、ルクセンブルク等の国々からの小型衛星の打ち上30

げに成功したことに言及し、今後 5 年間の主要な協力分野として大学生向けの小型衛星プ
ロジェクトと、小型衛星コンステレーションの構築を挙げている。

(4) 体制(4)-1 国の機関
中国の国家としての超小型衛星の取り組みは、3 つの機関で行われている。それは、中科
院微小衛星創新研究院/上海微小衛星工程中心（IAMCAS/SECM）、及び中国航天科技集団有限公司（CASC）の 2 つの機関（中国空間技術研究院（CAST）と上海航天技術研究院）である。以下、各組織の概略を示す。

i) IAMCAS/SECM [1-37]＜組織概要＞
2014 年 7 月、中国科学院（CAS）及び上海市政府共同で設立された小型衛星研究開発センター。所在地は上海市浦東新区。名称の Microsatellite は小型衛星全般を指す。2017 年 8月 22 日、SECM 内に CAS による IAMCAS が設立される。施設面積は 2 万 7000 平方メー
トル。IAMCAS 人員規模は約 600 名、うち 8 割は修士以上、平均年齢 31～32 歳。発足以来
43 機の人工衛星（北斗測位衛星、ダークマター観測衛星、量子暗号通信実験衛星などを含む）を開発。
院長：Gong Jiancun（National Space Science Center 副所長）

＜IAMCAS の組織構成＞
理事会、院長の下に学術委員会、工学委員会があり、更に分野別 5 部門に分かれる。「職能部門」、「総合部門」、「技術部門」、「応用部門」、「支援センター」、「ニューテク
ノロジー研究センター」の 6 部署。総合部門は「科学衛星」、「リモートセンシング衛星」、「通信衛星」の 3 部門。技術部門は「衛星電子工学」、「衛星制御技術」、「衛星熱力学」、「衛星ソフトウェア」の 4 部門。応用部門は「航法衛星」、「超小型衛星」の 2 部門。支援センターは「AIT」、「ソフトウェア」など。
経営陣は院長を含め 8 名。2017 年まで CTO を務めた Wu Shufan 教授（現在は上海交通大学教授）の経歴では、南京航空航天大学、ブラウンシュバイク工科大学で学位取得後にESA に在籍、中仏共同海洋観測衛星計画「SVOM」に参加している。欧州で航空宇宙関係の学位、経歴を持つ指導者が在籍すると考えられる。

31

＜IMACAS 小史＞
1999 年 2 月、CAS 内に上海小型衛星エンジニアリング部門（中国科学院微小衛星総合重点実験室）が設立される。2003 年 12 月、CAS と上海市共同による母体組織「上海衛星工程中心」発足。2017 年 9 月、公式に IAMCAS が発足。

＜組織の特徴＞
IAMCAS は急激な規模拡大、専門人材の雇用と教育を進めている。IAMCAS の規模は、2014 年の 340 名程度から 2017 年の 600 名規模まで 2 倍近くなり、2020 年に 1000 名規模へ拡大する目標である。衛星開発の主要分野で 20 以上の職種で人材を募集している他、修士課程、博士課程の研究生を受け入れている。博士課程では留学生の受け入れを表明している。修士課程では留学生に関する記述は無く、中国内の大学の学部 3 年生向けに 50 名規模のサマーキャンプを実施している。
同機関のこれまでの職員数推移は、同機関の HP の英語サイトと中国語サイトで数名程度の差異が見られるが、中国語サイトによると以下となっている。

2014 年：346 名、2015 年：470 名、2016 年：550 名、2017 年：579 名、2018 年：584 名、2019 年：589 名。

＜（参考）IMACAS 開発の主な超小型衛星＞
2003～2004 年：創新系列衛星（Innovation Series Satellites）88～310kg

2008 年 9 月 25 日：神舟七号飛船伴星（Companion Satellite Shanzhou VII spacecraft）
40kg
2015 年 9 月 25 日：立方体実験衛星（Experimental Cubesat）/ STU-2 1.7kg 3U×1 機、2U×2 機による海氷観測衛星
2016 年 8 月 16 日：希薄大気科学実験衛星（Satellite for Thin atmosphere ScientificExperiments An earth satellite with the lowest orbital altitude）80kg
2016 年 10 月 23 日：天宮二号伴随衛星（Tiangong-2 Companion Star）47kg
2016 年 12 月 22 日：高光請微納衛星（SPARK Spectral Micro Nano Satellite）43kg
2016 年 12 月 22 日：高分解率微納衛星（High Resolution Micro Nano Satellite）23.5kg
2018 年 9 月 25 日 ：向日葵一号（The Himawari satellite）97kg
2018 年 11 月 20 日：天智一号衛星 27kg

322018 年打ち上げの向日葵一号（SF-1：Sun Flower satellite）は、モジュール型衛星バス、
パドル回転機構（SADA）、推進システム、レーザー通信装置、姿勢制御装置など小型衛星向けのバス技術を実証する衛星。IAMCAS では、こうしたバス技術を組み合わせ超小型衛星向けの汎用バス開発も進めていると見られる。

ii) CAST/China Spacesat
CASC 所属の研究所。CAST の元に更に衛星開発企業 China Spacesat があり、更に 15の子会社を有している。子会社の一つに DFH Satellite Co. Ltd.があり、超小型衛星プラット
フォーム「CAST 968」を開発した。CAST 968 を使用した衛星 HummerSat-1A（30kg）は、2012 年 11 月 18 日に長征 2 号で打ち上げられ、小型衛星 HummerSat-1 とのフォーメーシ
ョンフライトなどの軌道実証を行った。

iii) 上海航天技術研究院[1-38]
CASC 所属の研究所。
ロケット、人工衛星開発を行い、超小型衛星プラットフォーム Microsatellite series of platforms などを開発した。2.5 年のフルタイム大学院教育プログラムを有する。

(5) 大学
超小型衛星を開発する主な中国の大学として、以下の大学が知られている。

・ハルビン工業大学（http://en.hit.edu.cn/）
・浙江大学（https://www.zju.edu.cn/english/）・清華大学（https://www.tsinghua.edu.cn/publish/thu2018en/）
・国防科技大学（https://english.nudt.edu.cn/）
・南京理工大学（http://english.njust.edu.cn/）
・上海交通大学（https://www.sjtu.edu.cn/）
・西北工業大学（http://en.nwpu.edu.cn/）/超小型衛星研究所（http://www.selmsat.cn/en/）

上記のうち、西北工業大学は学内に超小型衛星研究所（SELM）を有する。2017 年、QB50の一環として 2UCubeSat の Aoxiang-1 を ISS から放出した。2018 年 11 月、第 1 回中国
小型衛星シンポジウムを開催。交換留学生プログラムに航空宇宙エンジニアリングコース
が存在することから、宇宙分野の留学生受け入れ可能であると考えられる。

33

(6) 民間企業
関係者への聞き取りでは、中国では Launcher や超小型衛星のスタートアップが多数生まれている。小型・超小型衛星については、中国政府は打ち上げや周波数の面でコントロール
はしているものの、それ以外の介入はせず、それもあって新興企業が参入し易くなっている。CubeSat は企業での開発はあるものの、大学ではそれほど盛んではない。これは、中国の大学が外国のロケットで打ち上げることはあまりないので（西北工業大学の Aoxiang-1 はQB-50 の一環であったために ISS を使った。但し、手続き上はベルギーの衛星として打ち上げられている。）、CubeSat にして打ち上げ互換性を確保する必要がないからと思われる。Launcher で市場参入するには高い技術力が必要であるが、潤沢な投資資金に支えられ、政府系の研究機関から技術者を 3 倍の高給で引き抜いているとの話もある。2019 年 7 月に
i-Space 社の Hyperbola1 が高度 300km に数機の超小型衛星を打ち上げることに成功した[1-39]。

1.1.1.11 インド(1) 国・地域としての政策
超小型衛星を対象とした特定の政策は無い模様である。（ヒアリングでは、少なくとも公開されていないとのことであった。）(2) 国・地域としての予算
超小型衛星を対象とした特定の予算は無い。（少なくとも公開されていない。）
超小型衛星の開発は主として民間企業で行われている。設立から 2～3 年の 15 社のスタートアップ企業は非常に活動的である。これらは主に、Bangalore、Hyderabad、Ahmedabad、Chennai にある。著名な企業は Alpha Designs、Data Patterns、Dhruva space 等である。
インド政府は 2019 年に ”New Space India Ltd. (NSIL)”を設立して、商業プロジェクトを推進している。

(3) 戦略
超小型衛星を対象とした特定の戦略やロードマップは無い。
（少なくとも公開されていない。）
しかし、インド宇宙研究機関（ISRO）は小型衛星の必要性と成長市場を理解しており、500kg 以内のペイロードを高度 500kg の低軌道に、又は 300kg 以内のペイロードを高度500km の太陽同期軌道（SSO）に打ち上げるための打ち上げ機（SSLV）を開発した。

34

現在、3 機の SSLV の打ち上げが予定されている（この内 2 機目には、50kg 級の超小型衛星 4 機が搭載される予定）。初号機は 2020 年 1 月に ISRO の射場（Sriharikota）から打ち上げられる。射点は SSLC である。
尚、インタビューでは、インドの南端に SSLV 用に新しい射場を建設中との情報が得られた。

(4) 体制超小型衛星分野に専念している組織・人はいないと推定される。
また、政府の打ち上げ事業は、超小型衛星と大型衛星の両方を同様に扱う。

1.1.1.12 カナダ(1) 国・地域としての政策
カナダ宇宙機関（CSA）は 2018 年から Canadian CubeSat Project [1-40]を始めた。その中で、カナダの全ての州と属州の大学に CubeSat を作らせる。18 の応募から 15 が選定され、2021〜2022 年に 2 つのバッチに分けて ISS から放出される予定である。但し、政策的な位置づけは明示されていない。

(2) 国・地域としての予算
CSA 本部に Space Science and Technology という部署があり、その下に Science
Technology Education Development in Academia（STEDIA）という部門があり、3 年間で約 8.2MCAD$（約 5.6M€：約 6.9 億円）の予算がついている。これは一度限りのプロジェク
トであり、継続する保証はない。その予算の中から、上記の Canadian CubeSat Project に選ばれた各大学に 140K€から 170K€を配り、その他に打ち上げ費用を CSA が負担する。

(3) 戦略
超小型衛星を対象とした戦略やロードマップは無い。（少なくとも公開されていない。）
CSA 関係者への聞き取りによると、人材育成以外にカナダ政府として超小型衛星に対する位置づけは無い。トロント大学の Space Flight Laboratory（SFL）は、政府からの援助を受け取らずに自立したビジネスを行なっている。

35

(4) 体制
超小型衛星開発の専任組織はないが、以下の 2 つの組織は関与する可能性がある。

•Global Affairs Canada
役割：輸出ライセンスとリモートセンシングライセンスに関する規制•科学技術開発省（Ministry of Innovation, Science and Economic Development）
役割：周波数管理に関する規制

1.1.1.13 ロシア連邦(1) 国・地域としての政策
ロシアの宇宙政策を規定した「2030 年までの宇宙活動の分野におけるロシア連邦の国家政策の基本原則と将来の展望」（2013 年 4 月 19 日のロシア連邦大統領承認 N Pr-906）の中で、超小型衛星について特に記述はされていない。但し、ロシアの「2016 年〜2025 年のロシア連邦宇宙計画」（2016 年 3 承認）の一環として、ロスコスモスによる超小型衛星の打ち上げに関するプログラムが規定されている（詳細は(3)項参照）[1-41]。

(2) 国・地域としての予算
超小型衛星の予算は、教育関係（大学）の研究費としての予算や国営のロスコスモス、複数省庁にも割り振られている模様（例えば、ロシアの運輸省の放送信号の衛星監視、航空機
追跡用の超小型衛星プロジェクト）であり、総額は不明である。
尚、2020 年〜2022 年にかけて、国家プログラム「ロシアの宇宙活動」の実施に 6,000 億
ルーブル以上が割り当てることが計画されている。2020 年には、宇宙プログラムの実施のための予算支出は 1,985 億ルーブル（約 2,800 億円）、2021 年には 2,091 億ルーブル（約3,000 億円）、2022 年には 2,087 億ルーブル（約 3,000 億円）になる[1-42]。この国家宇宙
予算は日本と同規模である。但し、教育目的や国際協力のためのプラットフォームや商業利用、軍用として、ロシアにおいても超小型衛星は活性化している[1-43]。また、(3)項に示す
ように、2016 年～2025 年の長期計画の中で、超小型衛星の打ち上げサービスは明確に計画されており、ロシアにおいても超小型衛星活用の重要性と予算配分の増加が推定される。但し、産業利用において、超小型衛星の利用価値は低いとの意見もロシア国内にはある[1-44]。

(3) 戦略国としての超小型衛星に関する特定の戦略やロードマップは見当たらない。
（少なくとも公開されていない。）
36但し、ロシアの「2016 年-2025 年のロシア連邦宇宙計画」（2016 年 3 承認）の一環として、ロスコスモスによる超小型衛星の打ち上げに関するプログラム（UniverSat SmallSpacecraft Launch Program、以下「UniverSat プログラム」と略す。（図 1.1.1.13-1））が開始されている（2019 年 12 月 27 日発令）。
UniverSat プログラムの目的は、科学的及び技術的能力の開発、専門分野の向上、若手の創造性を育成、宇宙探査の分野で教育機関による科学実験の実施を確保等である。
UniverSat プ ロ グ ラ ム の 運 営 の た め に 、 委 員 会 が 設 置 さ れ て い る 。 航 法 シ ス テ ム（GLONASS）局長の O.V. Kema が委員長を務め、ロスコモスの職員が委員を務める。ロ
シアの打ち上げ機を使用して打ち上げる、小型衛星プログラム選択手順、運営方法、打ち上げのためのプログラムの形成と実装の手順が定められ、プログラムの選択・審査も同委員会で行われる。UniverSat プログラムへの参加者はロスコスモスや宇宙産業のため、教育活動に従事するロシアの組織とされている。[1-45] [1-46]
UniverSat プログラムで提示されている現在の主なテーマは、以下の通りである。



宇宙空間の太陽地球物理学的パラメータの衛星監視-「宇宙天気」（依頼元：ロシア連邦水文気象環境監視局（ロシア天然資源・環境省）;



大気及び電離層の状態の衛星電波監視（依頼元：ロシア連邦水文気象環境監視局（ロシア天然資源・環境省））;



放送信号（AZN-V）の衛星監視、航空機追跡（依頼元：ロシアの運輸省）。



図 1.1.1.13-1

UniverSat プログラムのイメージ図[1-47](4) 実施体制
超小型衛星の開発は、主として国立大学で行われている。代表的な機関として、以下が挙
げられる。
37

・ モスクワ大学
・ サマーラ国立航空宇宙大学
・ 国立研究大学モスクワ航空研究所
・ モスクワ州立工科大学
・ 国立研究大学 MPEI（モスクワ電力工学研究所）
・ ノボシビルスク国立総合大学

但し、これらの機関による超小型衛星開発を集中的に管理・指揮している機関や体制は見当たらない。
一方、(3)項に示したように、国のニーズに沿った超小型衛星の開発・打ち上げに関するプログラムを行う組織は、ロスコスモスの中に整備されている。[1-48]

1.1.2 超小型衛星に関する国・地域としての政策・関与（注目されるべき新興国）
1.1.2.1 大韓民国
(1）国・地域としての政策
韓国は、1990 年代後半から宇宙開発を本格化させたものとみられる。「宇宙開発中長期計画（2014～2040）」 に加え、民間企業が宇宙開発を主導するよう誘導する計画「宇宙技術産業化戦略」、自国製のロケットを活用し、惑星・宇宙 探査及び高軌道衛星の独自開発を行う「韓国製のロケット開発計画修正」の主要 3 計画を制定し、宇宙活動を推進している。
韓国政府は 2018 年 2 月に「第 3 次宇宙開発振興基本計画」（2018 年～2022 年）を制定
し、更に国家科学技術情報通信部は、2019 年に「第 2 次衛星情報を活用総合計画（2019〜2023 年）」を確定した。
これらの文書によると、政府は様々な公共分野の需要を満たすことができるように、基本計画に提示した複数の任務衛星 63 機の内の利用率が高い 20 機の半数（10 機）を超小型衛星とし（他は小型 1 機、中型 4 機、多目的実用 3 機、静止軌道 2 機）、2030 年までに開発するとしている。
また、宇宙開発振興法に基づく「衛星情報に普及促進策」として、「スマート衛星情報サービスを介して国民の安全を向上させ、国家イノベーション成長を牽引する」方策の一環として、特に超小型衛星を用いたサービス事例として、準リアルタイム観測による各種動向の38

監視、衛星情報と経済指標をマージしての金融市場の予測、船舶自動識別装置（AIS）のサ
ービス品質向上、衛星ベースの無線周波数監視を行うことを挙げている。
更に、2025 年を目途に、約 20 機以上の超小型衛星を運用して高頻度観測システムを構築することにより、情報取得能力を向上することが計画されている（この計画は「超小型衛星開発計画」と称されている）[1-49]。

(2) 国・地域としての予算[1-50][1-51]
超小型衛星に特化した予算については不明であるが、2019 年の韓国航空宇宙研究院（KARI）の予算は 520,000MW（約 460 億円）で、宇宙開発予算の GDP 比は約 0.46％（2017年度）と言われている。日本の予算の約 1/5 程度であるが、(1)項に示したように、政策的に低コストの超小型衛星開発を重視しており、重点化されていく可能性がある。
近年では、超小型衛星に関し以下のような顕著な予算配分の動きが見られる。

i） 韓国未来部による次世代小型衛星開発事業のための専門家養成プログラム[1-52]
2013 年 8 月 5 日、韓国未来創造科学部（MSIP）は、次世代小型衛星開発事業（2012 年
6 月〜2016 年 5 月）の一環として、宇宙分野の専門家を養成するための教育プログラムを開始した。MSIP は、韓国科学技術院（KAIST）衛星技術研究センター（SaTReC）と協力し、2013 年 6 月〜2016 年 5 月までの 3 年間で総額 16.2 億 W(約 1.4 億円)を投じて宇宙分
野の専門家を育成し、宇宙関連企業や学術・研究機関に必要な人材を供給する。同教育プロ
グラムでは、基本的な教育と衛星開発現場への参加による実習教育が併行して行われた。
尚、2019 年度には「次世代小型衛星開発」予算として、60 億 W（約 5.4 億円）が計上されている。

ii） 科学技術情報通信部（MSIT）による超小型衛星のコンステレーション計画[1-53]
政府が 2020 年 4 月から朝鮮半島を撮影できる超小型衛星コンステレーションの開発を支援する。この超小型衛星コンステレーションシステムの開発事業には 2027 年まで 8 年間
延べ 2,133 億ウォン（約 190 億円）が投入される。MSIT は「100kg 未満の超小型衛星 11機を開発して運営して、朝鮮半島衛星映像獲得周期を大幅に減らすこと」とし、この様な計画を明らかにした。
MSIT は今回の事業に関し、2024 年までに電力消費量が低く、開発費用が低い超小型衛星 1 機を開発して打ち上る予定である。この衛星の設計寿命は 3 年間で、解像度が 1m 以
下のカメラも搭載される。後続衛星 10 機を開発して 2026 年～2027 年に発射する計画である。
39

超小型衛星は国際武器取引規則（ITAR）に抵触しないように開発され、韓国型ロケット「ヌリ号」（開発中。2021 年初号機打ち上げ予定）に搭載し全羅南道高興のナロ宇宙セン
ターから打ち上げられる[1-54]。

(3) 戦略「第 2 次衛星情報を活用総合計画（2019〜2023 年）」に示される韓国の国としての衛星開発状況を表 1.1.2.1-1 に示す。

表 1.1.2.1-1 韓国の衛星開発状況（横軸は年代） [1-55]

小型
衛星

中型
衛星

多目的
実用衛
星

静止
軌道
衛星

2020 年代以降のロードマップは明示されていないが、超小型衛星開発の取り組み戦略に関する考え方はいくつか示されている。
例えば、(1)項で言及した「超小型衛星開発計画」では超小型衛星 2 機を競争型で開発し、優れたモデルを複製量産して高頻度観測システムを構築する手法を採用するとしている。
また、CubeSat は、中小・ベンチャー企業を対象に競争型の R＆D 事業を推進していき、
小型衛星と中型衛星は産業主管で開発できるように公募過程を策定する予定としている。
更に、超小型衛星の標準化についても推進の重点項目として挙げている。

(4) 体制組織面では、KARI が実施機関として研究開発を主導する。また、国防科学研究所が各種衛星の開発利用に関与している。主な利用衛星として、画像偵察、通信などの衛星がある。

40

尚、衛星の打ち上げは他国に依存している。韓国内の宇宙開発の政府機関の役割を表
1.1.2.1-2 に示す。

表 1.1.2.1-2 国内の宇宙開発の主要な政府機関の役割
区分（分野）

関連機関

役割

韓国航空宇宙研究院（KARI）
衛星分野
KAIST 衛星技術研究センター（SaTReC）
国防科学研究所
打ち上げ機
・推進系

韓国航空宇宙研究院（KARI）

・

実用レベルの衛星開発と衛星運用

・

衛星管制と運用

・

衛星、宇宙環境試験

・

通信衛星搭載体と地上管制技術開発

・

小型科学衛星の開発と人材育成

・

軍事用搭載体技術の開発

・

科学ロケットや衛星投入等の液体ロケット開発

韓国航空宇宙研究院（KARI）
国立気象衛星センター
韓国海洋科学技術院

・

衛星画像総括管理・

衛星画像処理（標準化等）と配布

・

気象衛星運用とその活用技術の開発

・

海洋衛星を活用し、海洋監視システム構築研
究

衛星利用分野・

農林水産食品教育文化情報院

ップ構築

国立山林科学院

基礎研究分野

衛星画像を活用し、携帯端末等のスマートマ

韓国研究財団・

森林地図製作などの衛星情報を活用

・

技術開発

・

宇宙のコア技術開発事業を通じて基礎・応用技術の開発をサポート

表 1.1.2.1-2 に示すように、政府として小型科学衛星の開発と人材育成を担うのは KAIST のSaTReC である。
KAIST は韓国の理工系国立大学として、2013 年度の JAXA 国際部調査によると 6 つのカ
レッジ、 8,000 人以上の学生を有している。 SaTReC は 1989 年に設立され、「KITSAT」
や「STSAT-2C」（2013 年 1 月 30 日、KSLV-1 で打ち上げに成功）などの科学技術実証衛星の開発製造を担っている。KAIST/SaTReC の組織図を図 1.1.2.1-1 に示す。

41

所長

運営委員会、企
画委員会等

衛星研究

衛星研究

第一室

第二室

通信チーム

管制及びソフトウェアチーム

行政室

電源￥センサチーム

次世代小型衛星事業団
先１系総合チーム

熱構造及び宇宙システム

コマンド＆デー
タ処理チーム図 1.1.2.1-1

KAIST/SaTReC の組織図[1-56]

上図から小型衛星の専任部門があることが分かる。尚、初号機の KITSAT は 50kg 級の衛星(*1)であったが、現在 100kg 級までをターゲットに、以下を目的として次世代小型衛星開発を行っている。

(注*1：ヒアリングによると KITSAT-1 の設計は、Surrey Satellite Technology の UoSAT-5に基づいているとのこと。国際協力としてサリー大学に韓国若手技術者を派遣し、衛星技術者の訓練と教育を通じて衛星技術を取得することが、プログラムの主な目的であったとのこと。)【開発目的】


小型化、モジュール化、標準化ベースの小型衛星の標準プラットフォームの提供を通じた次世代小型衛星シリーズの開発と宇宙先導技術開発



宇宙のコア技術の軌道検証を通じた国内の宇宙産業の能力強化と国産化による技術
競争力強化



科学技術ベースの地球環境監視と天文・宇宙観測を通じた科学技術の開発と独自の宇宙開発力の強化



宇宙技術及び宇宙科学分野の現場実習を通じた実務型・カスタム宇宙分野の専門人
材の養成

42

また、上記の目的に沿った開発目標と推進施策を以下のように設定している。

表 1.1.2.1-3 開発目標と推進施策[1-57]
目標モジュール化推進施策
・ 技術検証搭載体の収容能力を最大化するために、本体の小型化設計- 衛星体比搭載体の割合：40%〜50%- 衛星体重量：100kg 内外・ ミッションに応じて装着/脱着が可能な環境にやさしい推進係開発・ 様々なミッションをサポートするよう電気及び機械的接続条件の標準化
・ 寿命、姿勢指向精度などの任務に応じて変更される性能条件は、開発基準を提示し、選択的に開発・ 本体の安定した運用のために、革新技術は、搭載に容易なモジュー
ルを用意

低消費電力化・ 技術検証搭載体別、様々な電力所要を勘案して、低消費電力化設計

小型化

標準化

また、韓国の大学は、米国と日本の大学が CubeSat で成功を収めた後、CubeSat を教育プログラムとして使い始めた。ソウル国立大学、慶煕大学、忠南大学他の CubeSat が知られている。近年では、大学が産業界と提携して人材育成や超小型衛星の開発を行う例が見られる。例えば、韓国国立慶尚大学は 2009 年 3 月、KARI 及び韓国航空宇宙産業(KAI)社と共同で航空宇宙大学院を設立し、航空宇宙分野での専門性の高い人材の育成を行っている。また、延世大学は航空戦略研究所に超小型衛星センターを有し 2019 年 1 月、ハンファシステ
ムと「超小型衛星事業分野の交流協力」のための基本合意書（MoU）を締結した[1-58]。両機関は、「超小型衛星センター」をはじめとする延世大の宇宙産業研究インフラと、ハンファシステムが保有している航空宇宙及びレーダー分野の先端技術を積極的に活用することになる。これにより、衛星事業の基盤となる将来の技術の発掘と超小型衛星の開発で協力する一方、関連研究事業機会を模索して専門研究人材も育成する予定である。
これらの大学と企業との連携は、(3)項の「競争型の R&D 事業を推進」施策の表れと推定することができる。

1.1.2.2 トルコ共和国(1) 国・地域としての政策
現在、宇宙関係のロードマップを国営企業である Turkish Aerospace が作成中である。超小型衛星が明示されるかは現段階では不明である。ヒアリングでは、過去（2018 年まで）

43

のロードマップには、トルコで開発された CubeSat が含まれていたとのことであった。
（詳
細は(3)項参照）(2) 国・地域としての予算
現在、3 つの National CubeSat プロジェクトがある。それらの年間予算の合計は、約 300K
US$（約 0.23 億円）である。年間予算がやや少ない 2 つの国際的な CubeSat プロジェクトもある。 また、National Science Foundation からのプロジェクトサポート費もあるが、これは非常に少額とのことである。
尚、2 つの国際プロジェクトのうち 1 つは APSCO のもの、1 つは APRSAF 経由での
JAXA とのものである。
実質的に無料のもの（欧州の 2 機）を含め、ごく少額のものを含めると全部で 14 程度の超小型衛星プロジェクトが国内で行われている模様である。

(3) 戦略
現時点では、超小型衛星に関する明確な戦略やロードマップは存在しない。
しかし、超小型衛星は手頃な価格の宇宙技術実証方法、宇宙技術教育、及び訓練システムと見なされている。 イスタンブール工科大学（ITU）が支援して作成された 2018 年までの
ロードマップには、トルコで開発された CubeSat が含まれていた。
尚、宇宙関係のロードマップは国営企業である Turkish Aerospace が作成中のものがある。現在アイディアを募集中である。Turkish Aerospace は 2005 年に設立され、2018 年 12月のトルコ宇宙局（TUA、産業技術省の所轄）設立にともない、同年に再編・拡大した。そのため、ロードマップを検討中である。
トルコには宇宙関係では軍も含め 4 つの大きなステークホルダがあるが、全体としての戦略やロードマップは存在しないと推定される。

(4) 体制関係機関としては、国立大学の研究組織（主なものはイスタンブール工科大学の宇宙シス
テム設計及びテストラボ）、トルコ科学技術研究評議会（Turkish Scientific and TechnicalResearch Council）、トルコ国防次官（Turkish undersecretary for defense）がある。しかしながら、これらは互いに直接関係していない。2018 年に新設された TUA の組織構造はまだ不明である。

44

1.1.2.3 ブラジル連邦共和国(1) 国・地域としての政策
宇宙分野について 10 年計画がある。現在の計画は 2020 年に終了する。現在の計画では、（超小型衛星を含め）小型衛星については言及されていない。ヒアリングでは、現在の 10年計画では目標の 10％しか達成されていないとのことであった。来年、今後の 10 年間について議論が行われる予定である。

(2) 国・地域としての予算
10 万 US$（約 0.11 億円）程度。ブラジル宇宙機関（AEB）を通じて提供される。 尚、
ブラジルの全ての宇宙活動は AEB を介して資金提供される。（ブラジルの宇宙予算全体は約 50MUS$（約 54 億円）。）(3) 戦略
超小型衛星に関する戦略やロードマップは確認できなかったが、「工学教育目的」とした
超小型衛星利用プログラムが行われてきている。このプログラムは超小型衛星による研究と実験のための宇宙システム（SERPENS）と呼ばれる。[1-59]
1 つの超小型衛星はブラジリア大学（JAXA が支援）がコーディネートして行われ、もう1 つの超小型衛星はサンタカタリーナ大学がコーディネートした。

(4) 体制AEB の衛星応用開発局（DSAD）が超小型衛星を所轄する。通常 2 名が配置されている。
1 名はプログラムの課題（スケジュール、契約、及びリソース確保）を担当し、もう 1 名は技術的な課題（大学との調整や試験のためのブラジル国立宇宙研究所（INPE）等とのイン
ターフェイス調整）を担当する。

1.1.2.4 南アフリカ共和国(1) 国・地域としての政策
南アフリカ政策の指針となる原則は、宇宙アプリケーションを活用して経済成長、貧困の削減、知識の創造に貢献することを目的として、関連する科学研究、キャパビル、イノベー
ション、及び産業開発を支援、促進することである。その手段として大型衛星も超小型衛星も識別されてはいない。
同国の宇宙活動法（The Space Affairs Act（1993 年））は南アフリカのすべての宇宙活動を規定し、国家宇宙計画、及び公的または民間部門の事業体が行う宇宙活動を定めている。
45

同法の第 2 章で、貿易産業省（DTI）大臣が、共和国が従うべき宇宙問題に関する一般的な方針を決定することを義務付けており、同大臣は南アフリカの宇宙問題評議会と協議し、財務大臣を含む宇宙問題に関連する法律の管理を担当する他の大臣の同意を得て、方針を決定することになっている。
2009 年 3 月に施行された南アフリカ国家宇宙政策（South Africa’s Space Policy）では、自国を宇宙新興国として位置付け、DTI が宇宙活動の中心機関として機能し、特に宇宙産業
フレームワーク構築に力点を置くとしている。
政府の組織では科学技術省（DST）が、南アフリカ国立宇宙機関（SANSA、2010 年発足）
が行う国家宇宙プログラムの実施を所轄する。国家宇宙計画の実施において、宇宙機関はこの方針に従って活動する。尚、通信省は通信問題を主導し、外務省は関連するライン部門と連携して国際的な宇宙関連の活動を支援及び促進することとなっている。
南アフリカ国家宇宙政策では、超小型衛星やキャパビルに焦点をあててはいないが、それらの重要性を認識していることは読み解くことができる。例えば、宇宙活動法の序文において、DTI 大臣は南アフリカの企業がグローバルな航空宇宙サプライチェーンの一部を形成し、他国での小型衛星のサブシステムとして活用されていることに言及している。また、本文においては、大学の研究コミュ二ティと研究機関との協力によるターゲットを絞った研究開発プログラムの提供を述べている。実際に超小型衛星プロジェクトが進捗していることを考慮すると、上記文脈は超小型衛星に関する開発をエンカレッジするものと推定できる。

(2) 国・地域としての予算調査票及び聞き取りでは、宇宙予算として政府から DST を経由して、SANSA へ提供される予算は年間約 20MUS＄（約 22 億円）程度である。（尚、2017 年〜2018 年の実績は
R390M で約 27 億円。2018 年～2021 年の当初予算は 3 年間で約 R700M で約 50 億円とされている。）
2018/2019 年の SANSA の年間報告によると、超小型衛星開発予算額は総額でおおよそ年間 R100M（2015/2016、2016/2017）～約 R70M（2017/2018）（年間約 7 億円～約 5 億円）
程度であるが、衛星開発予算には中期的な割り当てはなく、今後のプログラムの継続のための資金はまだ保証されていない。
尚、調査票及び聞き取りでは、ケープ半島工科大学（CPUT）への支援、及び他の大学の宇宙科学や工学の大学院生（修士及び博士）への奨学金として、年間 R10M（約 0.7 億円）
程度が拠出されていると推定される。

46

(3) 戦略
Deep Space Industries（DSI）による国家宇宙戦略（National Space Strategy）では、南
アフリカは、超小型衛星の設計と開発の経験が豊富であり、衛星テレメトリ・追跡管制と運用、及び画像処理が自国の強みであるとし、これらの技術を地球観測に応用することを目指している。（尚、これまで、南アフリカは超小型衛星 Sunsat-1、Sumbandila、ZACUBE-1/ TshepisoSat、ZACUBE-2 を打ち上げ・運用している。また、EO-sat１を打ち上げ予定である。）
DSI と SANSA による 2015 年～2020 年の中期戦略（ANNUAL STRATEGIC PLAN
2015/2020）では、「宇宙工学プログラム」としてシステムエンジニアリングとプロジェク
トマネジメントの専門知識を主体に、主要な請負業者、R&D 機関、及び民間セクターパー
トナーと協力して、小型衛星や超小型衛星（Nano- and Pico-satellites、Mini-Satellites、MicroSatellites）構築プログラムを推進していくとしている。

(4) 体制国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）の調査では、SANSA は政府の直轄機関（但し、予算は DST 経由で配算）である。
SANSA の主要なプログラムは地球観測、宇宙科学、宇宙運用、宇宙工学であり、これらのプログラムを図 1.1.2.4-2 の体制で実施している。このうち、宇宙工学プログラムは、衛星用のシステムとサブシステムを開発、組み立て、及び試験を通し、システムエンジニアリ
ングとプロジェクト管理の専門知識を提供するとともに、主要な請負業者、R&D 機関、民間セクターパートナーと協力して、南アフリカの衛星プログラムを推進する役割を有している。また、宇宙プログラム管理、宇宙工学の人材育成を行い、民間宇宙産業のパートナー
シップを促進することも目指している。
National Space Engineering Programme (NSEP)として 7 つのプログラム項目を挙げ、3項目を超小型衛星・小型衛星に割り当てている（P2: Nano- and Pico-satellites、P3: MiniSatellites、P4: Micro-Satellites）。但し、各々の具体的なアクションプランやロードマップ
は明示されていない。
実際の超小型衛星の開発体制は歴史的経緯（南アフリカの最初の衛星は 1999 年に打ち上げられたステレンボッシュ大学による超小型衛星「SUNSAT」）があり、大学主導で行われ
SANSA がサポートを行うという形で進められたものと推定できる。
例えば ZACUBE-1 は、フランスの南アフリカ工科大学（F'SATI）の CubeSat プログラム
に従って、SANSA と共同で 40 人の大学院生によって設計・製造された。また、ZACUBE2 は、ZACUBE-1 をベースとして CPUT の CubeSat プログラムによって設計・製造された
47

超小型衛星であり、2018 年 12 月に打ち上げられた。南アフリカの海域の船舶監視と火災の検出と予測を目的としている。
現在、SANSA は地球観測用の超小型衛星 EO-Sat 1 を Denel Spaceteq 社等に委託し開発中である。

図 1.1.2.4-1 南アフリカの科学技術行政機構（2015 年 12 月）[1-60]

図 1.1.2.4-2 SANSA 組織図[1-61]

48

1.1.2.5 台湾(1) 国・地域としての政策
台湾政府は宇宙プログラムの計画を立てており、現在の計画は地球観測と宇宙探査に重点が置かれている。 超小型衛星関連の活動は奨励されているが、政策文書に明記されてはいない。
尚、台湾の現在の宇宙プログラム（第 3 期宇宙開発プログラム。2019 年から 10 年間）
に関する情報は HP[1-62][1-63]で参照できる。

(2) 国・地域としての予算
超小型衛星に関する国家予算は凡そ 1MUS$から 3MSUS$（約 1.1 億円～3.2 億円）の範囲である。
国家宇宙計画局（NSPO）の予算は年間 25 億 TWD（約 82MUS$：約 89 億円）である。
これは、インフラストラクチャ、リモートセンシング衛星、宇宙探査研究を含む全ての宇宙活動に対しての予算である。超小型衛星に割り当てられる予算はこのうちのごく一部で、予算額は年により変動する。
尚、科学技術省（MOST）も超小型衛星に関し資金提供を行っているが、これはプロジェ
クトベースでの資金提供とのことである。

(3) 戦略
現在、超小型衛星を対象とした政府の公式な戦略、ロードマップ、計画等は存在しない（少なくとも公開されていない）。
しかし、様々な大学での CubeSat プログラムや台湾宇宙産業発展協会（TSIDA）の設立など、超小型衛星技術の進歩を促進するためのいくつかの関連する活動がある。
現時点で NSPO が第 3 期宇宙開発プログラムで打ち上げを予定している衛星を図 1.1.2.51 に示す。Cubesat が 3 機は明示されているが、その他の超小型衛星は明示されていない。

(4) 体制
国・地域内に超小型衛星に関する組織は無い。
NSPO は宇宙活動を担当する機関で、約 200 名の職員がいるが超小型衛星の活動を扱う組織は無い。

49

図 1.1.2.5-1：台湾 NSPO の第 3 期宇宙開発プログラム（現時点での計画）[1-64]

1.1.3 超小型衛星政策に関する所見
各国・地域とも超小型衛星を対象とした特定の政策は無い（少なくとも公開されていない）と推定される。
一方、CubeSat を含む超小型衛星は、宇宙機器の軌道実証や宇宙探査のための廉価で有用なツールとして、また、AIS やコンステレーション観測等、超小型衛星の特性を活用したミッションでの利用、キャパビルでの活用等、超小型衛星の有用性・重要性は各国・地域は共に認識しており、有用な「ツール」として学術・産業戦略に取り込まれているように見受けられる。
米国やロシア、ESA のような宇宙先進国・宇宙機関では、宇宙政策の中で超小型衛星への言及は見られない。但し、どの国においても研究機関や大学・企業等での自由な研究開発を促進し、超小型衛星技術や利用を進捗させる方向にある。例えば、米国では全米科学アカ
デミーが超小型衛星の革新性を認識し、研究者や大学・企業等の活動を制約しない範囲で大まかな超小型衛星開発・利用の方向性を勧告し、NASA はその勧告に沿って予算を重点化する。また、CYGNSS や CAPSTONE のように超小型衛星の特性を活かせる場合、その内容をプロジェクト化するといった施策が取られている。また、ロシアにおいては、国のニーズが高い分野の超小型衛星の開発と打ち上げについてのプロセスを定めている。ESA におい

50

ては、宇宙標準のための欧州協力（ECSS）で培った標準化や試験技術を活かした超小型衛星開発支援といった取り組みが見られる。
総じて、研究機関や大学・企業等が超小型衛星開発を、より効率的に行えるような支援体
制が整えられていると推定される。
一方、自国・地域で十分な打ち上げ機や大型衛星システムの開発技術を持たないような国・地域に関しては、超小型衛星は重要なツールとして位置付けられている。韓国、ブルガ
リア、ノルウェー等は、超小型衛星についてその有用性を強く認識し、予算配分や将来計画等の中で重点化の言及が見られる。但し、十分な打ち上げ機会を持たない国・地域は、超小型衛星の打ち上げ機会の確保には苦労しているように見受けられる。そのため、インドは超小型衛星打ち上げに特化した打ち上げ機を開発し、2020 年から打ち上げサービスを開始予定である。
上記のことから、我が国においても研究機関や大学・企業等での研究開発を一層促進する
仕組み・体制を整備するとともに、低廉で迅速な超小型衛星打ち上げサービスの拡充を行う
ことが適切であると考える。

1.2 超小型衛星に関する取り組み状況
2003 年以降に打ち上げられた超小型衛星の各国別の数字を表 1.2-1 に示す。表に他国との共同プロジェクトで打ち上げられたもの（20 基程度)も重複でカウントされている。先進国では、韓国、英国、フランスが超小型衛星の参入時期が比較的遅い。英国は Surrey Satellite
Technology（SSTL）が早くから小型衛星を打ち上げてきたが、50kg より小さい衛星を打ち上げたのは比較的最近になってからである。
図 1.2-1 に 2003 年以降の世界全体での超小型衛星の打ち上げ状況を示す。本報告が対象とする衛星は 50kg 以下であるが、10kg 以下の衛星に比べてそれらの割合は非常に小さく、
1-10kg の衛星、それも CubeSat が 2012 年以降は大多数を占めている。尚、2019 年に 101500kg の衛星の数が増えているのは、OneWeb や StarLink などの通信メガコンステレーシ
ョンの打ち上げが始まったためである。打ち上げのトレンドとしては、2014 年以降、超小型衛星の打ち上げ数は年間 100 機を超えており、2017 年以降は 150 機から 300 機の間にある。
2012 年から 2kg 未満の衛星（殆どが 1U の CubeSat）が増え、2013 年以降に 2kg 以上
5kg 以下の衛星（殆どが 3U の CubeSat）が増え始め、最近では 5kg から 10kg 以下の衛星（6U の CubeSat を含む）が増え始めているのが見てとれる。Planet や Spire などのビジネ

51

ス利用が始まるにつれて、CubeSat の大型化が進行すると同時に、宇宙新興国の参入（1Uが多い）が 2018 年頃から始まっていることが背景にある。

表 1.2-1 2003 年以降に打ち上げられた超小型衛星の国・地域別内訳
Country

USA
China
Japan
Germany
RussiaCanadaSouth Korea
India
Argentina
Denmark
Italy
Spain
UK
Australia
FranceSingapore
Saudi Arabia
Israel
NorwayPolandNetherlands
Switzerland
TurkeySweden

衛星数[機]

初めて超小型
衛星を打ち上げた年 [年]Country

衛星数[機]

初めて超小型
衛星を打ち上げた年 [年]Country

衛星数[機]

初めて超小型
衛星を打ち上げた年 [年]

848

2003

Brazil5

2014

Thailand

2

2018

87

2004

Ecuador4

2013

Romania

1

2012

71

2003

Peru

4

2013

Pakistan

1

2013

40

2003

South Africa

4

2013

Iraq

1

2014

33

2003

Belgium

4

2014

Uruguay

1

2014

18

2003

Greece4

2014

Algeria

1

2016

16

2013

Lithuania

4

2014

Bangladesh

1

2017

15

2005

Finland

4

2017

Chile

1

2017

14

2004

Iran

3

2009

Ghana

1

2017

13

2003

Hungary3

2012

Latvia

1

2017

13

2004

Luxembourg

3

2014

Mongolia

1

2017

12

2004

Kazakhstan

3

2017

Nigeria

1

2017

12

2013

Egypt

3

2019

Slovakia

1

2017

12

2017

Colombia

2

2007

1

2018

10

2012

Vietnam2

2012

Belarus

1

2018

10

2013

Austria2

2013

Bhutan

1

2018

8

2004

Estonia2

2013

Bulgaria

1

2018

8

2014

Taiwan2

2014

Costa Rica

1

2018

7

2005

Ukraine

2

2014

Kenya

1

2018

7

2012

Philippines

2

2016

ESA

1

2018

5

2008

Czech
Republic

2

2017

Mexico

1

2019

5

2009

New Zealand

2

2017

Nepal

1

2019

5

2009

UAE

2

2017

Rwanda

1

2019

5

2010

Malaysia2

2018

Sri Lanka

1

2019

52

Kazakhstan図 1.2-1 超小型衛星の打ち上げ数の推移（上:500kg 以下を含む。下:50kg 以下を更に分類）

毎年超小型衛星の打ち上げ統計を出している SpaceWorks 社の予想では、2019 年は 300機程度を予想していたが[1-65]、実際には予想をはるかに下回っている。表 1.2-2 に Planet
や Spire の 3UCubeSat の年間打ち上げ数の推移を示す。超小型衛星の打ち上げ数が 2018
年、2019 年と減少したのは、両社の需要が一段落しているためとも推測されるが、2018 年の両社が合わせて 65 機なのに対して、2019 年は 49 機である。そのため、両社の需要が一段落したというだけでは 2019 年の落ち込みは説明できない。
表 1.2-3 に 2017、2018、2019 年の超小型衛星の打ち上げ回数を示す。打ち上げ回数は2017 年に比べてむしろ増えており、2018 年とも遜色ない。但し、ISS への輸送回数が大きく減少している。また、2017 年や 2018 年にあったような、一度に 50 機以上の大量の超小型衛星を放出するような機会も無かった。結局、打ち上げ需要に対して、一度に大量の衛星を運べるロケットの供給が間に合っていないのではないかと推測される。

53

表 1.2-2 Planet と Spire の 3U CubeSat の年間打ち上げ数
年

Planet

Spire

2013

3

0

2014

94

0

2015

52

4

2016

32

17

2017

140

46

2018

37

28

2019

33

16

表 1.2-3 2017 年-2019 年の超小型衛星打ち上げ回数
打ち上げられた打ち上げ回数

打ち上げ回数

超小型衛星の数(ロケット打ち上げ)(ISS への輸送)

2017

308

13

5

2018

261

22

8

2019

164

22

3

年

本項では、1.1.1 項と 1.1.2 項で示された各国・地域における超小型衛星に関する取り組
み状況について述べる。超小型衛星のプレーヤーとしては、大学・研究機関・企業・宇宙機
関・軍などが考えられるが、主なプレーヤーは大学と企業である。CubeSat が大学の教育目的で始まったことが大きな要因としてある。宇宙機関での開発は、NASA/JPL（Jet
Propulsion Laboratory）等などの一部を除いてはなされておらず、軍関係での開発も非常に限られている。
宇宙機関での開発がそれほどなされていないのは、プロジェクト管理手法が従来の衛星とは異なるために宇宙機関でやるよりも、大学や企業等の外部に委託してある程度自由にさせた方が、成果があがるためである。米国では、超小型衛星自体が単なる技術実証のテストベッドで無く、潜在的に破壊的なイノベーションの成功の可能性を秘めているとの認識

54

から、超小型衛星の可能性を広げるための超小型衛星技術の研究開発を主に大学に行わせている。
軍関係での開発が限られているのも、超小型衛星の能力・信頼性が軍事ミッションの求めるレベルに達していないことにあると思われ、軍機関（Air Force Academy 等を含む）が直接開発したり外部へ資金提供を行なったりしたりする場合も、将来的な技術の実証ミッシ
ョンにとどまっている場合が多いと思われる。
大学での取り組みは、教育、技術実証、科学観測であるが、欧米の一部では企業と組んで商業ミッション用搭載機器の実証や商業利用そのものの先駆（Precursor）ミッションを行なっている場合もある。米国、欧州、中国、インドといった打ち上げ能力を有する国は、大学衛星に対して無償の打ち上げ機会を提供し大学衛星の活動を支援している。CubeSat プ
ロジェクトを持つ大学は数えきれず、まさに百花繚乱の様相を呈している。大学衛星プロジ
ェクトに参加した学生・スタッフが New Space 企業を設立する例も多く、特に欧州では顕著である。
研究機関での超小型衛星に関する取り組みも進んでおり、特に科学観測の分野で大学等と組んで衛星を打ち上げている例が多い。米国の SouthWest Research Institute、Los Alamos
National Research Laboratory、欧州の Von Karman Institute などが超小型衛星ミッションを実施している。その多くは、自らは観測機器を提供し、大学が衛星バスを作るというパターンが多い。
企業での取り組みは米国が最も進んでおり、New Space 企業へ多額の資金が流入している。それらの資金は衛星製造に対しての投資ではなく、超小型衛星が生み出すデータに対す
る投資である。衛星メーカーは、今や衛星を作っているのではなく、情報を作り出しているという認識である。米国における New Space 企業は、必ずしも大学衛星プロジェクトからのスピンオフだけでなく、従来型衛星を開発してきた大企業の参入もある。超小型衛星がビジネスとして認知されている。
欧州でも、超小型衛星のビジネス利用が徐々に現れだしている。大学衛星からスピンアウ
トした New Space 企業は、衛星製造分野から始めるものが多いが、GOMSpace のように
データビジネスに移行しようとする企業も出始めている。中国でも多くの民間企業が超小型衛星に参入している。また中国では、CubeSat 規格にそれほどこだわっていないのも特徴である。これは打ち上げを自国内でまかなえること、米国製部品の流通が閉じられていることによると思われる。
衛星製造ビジネスでも、米国の Pumpkin、欧州の GOMSpace、Clyde Space、ISIS などのように超小型衛星バスを提供し、ミッション機器を開発する大学や企業に実証プラット
ホームを提供しようとする動きが出始めている。
55

超小型衛星コンステレーション構想が盛んに唱えられている中、プラットホーム提供企
業はコンステ製造に参入しようとしているが、Planet や Spire といったコンステ企業は結局自社で衛星バスを開発・製造するという垂直統合体制を選んだ。コンステレーションは、
一気に全ての衛星を軌道上に打ち上げるのではなく、何世代にも亘って打ち上げを行う。特に相乗りに依存するコンステではそうなる。その場合、軌道上での運用結果に基づいて次世代機の設計を改良するということが頻繁に行われる。その際、どれだけ早く設計変更を製品に反映できるかというスピードが大事であるが、衛星バス設計・製造をアウトソーシングすると、次世代機を迅速に打ち上げられない。衛星メーカーが実証プラットホーマーとして生き残るには、他者の追随を許さない高機能なバス、顧客からの設計変更要求に迅速に応えられる体制、大量生産を実施できる体制、キャパビルと組み合わせたプロジェクト、などの差別化が必要である。
その意味で、カナダのトロント大学の活動は興味深い。ミッションに求められる性能を達成するために、特に CubeSat にこだわらずに超小型衛星を開発している。また、欧州各国との協力関係により衛星バスを提供するなど、大学でありながら超小型衛星を用いた先端的ミッションの実証プラットホーマーとなっている。トロント大学では、キャパビルの要素を考慮していないことも興味深い。
以下、各国・地域での取り組み状況の詳細を述べる。

1.2.1 アメリカ合衆国
米国は、超小型衛星と CubeSat の開発の増加に、これまでに非常に大きな影響を与えてきた。1999 年にカリフォルニア大学とスタンフォード大学が CubeSat の標準を定めたことなど、米国で大学レベルでの開発が可能なサイズの衛星規格が生まれた。すべての大きさの超小型衛星の初期開発に参加しただけでなく、2003 年に初めての CubeSat の打ち上げに参加するなど、他の国よりも多くの超小型衛星を打ち上げた。これまで打ち上げられた衛星の60%が米国で打ち上げられている。（2003 以降に打ち上げられた 50kg 級の衛星 1347 機のうち、845 機の超小型衛星が打ち上げられた。[1-66]）米国は、超小型衛星の大規模コンス
テレーションを行っている。これらの衛星は Planet Labs による地球観測や Spire による地球観測や海上交通管理を目的としており、各コンステレーションのために合計 493 機（Planet Labs：386 機、Spire：107 機）の超小型衛星が打ち上げられ、各会社あたり 150
機の CubeSat がコンステレーションを行う計画である。下の文章では、米国で開発された超小型衛星の統計についてより詳しく述べる。

56

超小型衛星開発者と打ち上げ動向
2003 年から、米国で開発された 843 機の超小型衛星（50kg 以下)が打ち上げられた[1-66]。
2003 年から 20019 年までの 17 年間に打ち上げられた超小型衛星の開発者の内訳を図 1.2.11 に示す。企業による超小型衛星が大部分（58%）を占めているが、Planet Lab と Spire を除くと企業は総打ち上げ数の 12%、大学は総打ち上げ数の 10%、NASA が 6%、研究機関
12%、軍事機関 7%となっており、ほぼ均等に分かれていると言える。

図 1.2.1-1 米国の CubeSat の開発者の内訳[1-66]

上で述べたように、多くの CubeSat は Planet Labs や Spire のコンステレーションのために打ち上げられた。より明確にするために、Planet Labs と Spire を区別した上で打ち上
げ数の動向を図 1.2.1-2 に示す。

図 1.2.1-2 米国の超小型衛星の打ち上げ動向(2003-2019) [1-66]
57

グラフから 2013 年以降、超小型衛星の開発が指数関数のように増加していることがわかる。特に、Planet Labs と Spire がコンステレーションのために CubeSat を打ち上げ始め、増加したことが分かる。2013 年から 2014 年にかけて生産及び打ち上げ数が最も急激に増加した。
米国の超小型衛星の打ち上げの年譜は 2 つに分けて考えられる。前半は 2012 年までの 1
年あたりの打ち上げ数が 10 機未満だった期間で、後半は 2013 年以降の指数関数的に増加
し、1 年あたりの超小型衛星の打ち上げ数が 50 機を下回らなかった期間である。

図 1.2.1-3 2012 年までと 2012 年以降の米国の超小型衛星の打ち上げ動向 [1-66]
Planet Labs と Spire 以外の開発組織の動向を理解し易くするために、開発機関種別の 1
年あたりの打ち上げ数の傾向について下に示す。

図 1.2.1-4 Planet と Spire を除いた米国の超小型衛星の打ち上げ動向 [1-66]

58

全開発機関の打ち上げ数が 10 年間ほぼ同等であったが、2013 年以降全ての開発機関の打ち上げ数が増加した。
研究機関の初期の普及とともに、
近年全ての商業企業が Planet Labsや Spire に続く傾向を見せており、他の研究機関の打ち上げ数よりも高くなっている。
小型衛星市場に関する EuroConsult 調査[1-67]から、CubeSat の開発メーカーをより詳細に見ると、過去 10 年間に 110 の異なる機関が超小型衛星の開発と打ち上げに成功していることが分かる [1-67]。開発機関は大学機関、政府機関（NASA、研究機関、軍事機関）、大型衛星ビジネス企業、小型衛星ビジネス企業、衛星開発企業である。開発機関の分類について下の図に示す。

図 1.2.1-5 過去１0 年間の米国の超小型衛星の開発機関の種別内訳 [1-66]

開発組織の 66%が大学である。過去 10 年間で、米国の多くの大学が 1 つ以上の衛星を打ち上げている。NASA は、NASA CubeSats Launch Initiative のような超小型衛星や CubeSatの教育プログラムを行い、学術機関での開発を促進した[1-68]。
NASA の報告によると、1999 年に CubeSat の導入と米国での打ち上げ後、29 以上の州で 1 機以上の CubeSat の打ち上げが行われた[1-68]。コロラド大学で 1U から 6U までの 9
機の CubeSat の打ち上げが行われるなど、多数の大学が多くの超小型衛星を打ち上げた。
カリフォルニア工科大学サンルイスオビスポ校(CalPoly)では 1U から 3U の 8 機、米国海軍士官学校では 1.5U から 3U の 8 機、ミシガン大学では 1U から 3U の 6 機、サンノゼ大学
では 1U、3U 又は 6U の超小型衛星を打ち上げた。
上で述べられた多くの大学は、CubeSat プロジェクトに継続的に取り組むための独立した研究所を設立し、学生向けの CubeSat 又は超小型衛星プログラムを生み出した。例として CalPoly の PloySat[1-69]やミシガン大学の Michigan eXploration Laboratory[1-70]がある。
59

政府の開発機関の中で、NASA が最も多く CubeSat を打ち上げている。NASA は教育目的のために小型衛星の開発に取り組んでいるだけでなく、科学目的のために独自の超小型衛星の開発と打ち上げに取り組んでいる。NASA は 2006 年に最初の CubeSat（宇宙空間でのバクテリア培養を目的とした GeneSat-1）を打ち上げ、2018 年に史上初の深宇宙超小型衛星（火星からのデータ通信を行う MarCo）を打ち上げた。
Raytheon、Northrop Grumman、Harris といった 3 つの大型衛星企業が、2019 年までに超小型衛星を開発し打ち上げた。2003 年の最初の CubeSat の打ち上げ以降、3 社が開発した超小型衛星は 4 機である。
Tyvak や Space Quest のような、運用やデータ分析ではなく衛星開発を主として行っている 10 社が、過去数年間の間に超小型衛星の打ち上げに成功した。これまでに、衛星設計
からデータ分析まで行う 22 社の企業が、多くの超小型衛星の打ち上げに成功している。
Aerospace 社は 1U 及び 3U の 21 機の CubeSat を軌道に乗せ、Virginia Space は 1～
2.2kg の 21 機の超小型衛星を打ち上げた。Swarm Technology は、0.25U～1U の 9 機の超小型衛星を軌道に乗せた。
すでに述べたように、Planet Labs と Spire は米国の超小型衛星の打ち上げの大部分を占めており、500 機以上打ち上げている。両社は、商業目的の地球観測とデータ取得、管理サービスを行っている。（Spire は地球観測のデータだけでなく海上交通管理のサービスを提供し、Planet Labs は主に地球観測データの販売を行っている。）Planet Labs は、自社でバスの開発を行っている。Spire は、当初英国のメーカーClyde Space と共同で開発を行っていたが、最近は自社でバスを開発している。

大きさ別の統計
米国で打ち上げられた超小型衛星のクラス分けを図 1.2.1-6 に示す。

図 1.2.1-6 米国の超小型衛星のクラス別分類[1-66]
60

Planet Labs と Spire の衛星が多数を占めていることもあり、1U 及び 3U に集中している。グラフから CubeSat は規格が出来て以降、その他のクラスの衛星を圧倒している。また、新しい CubeSat の標準である 1.5U や 6U と比較しても、2UCubeSat の打ち上げ数が全体の 2%程で、あまり普及していないことが注目される。1U、或いは Deployer の全ての体積を占める 3U のような衛星が選択されている。3U 衛星を選ぶ理由は、設計により自由度を与え、冗長系や追加のペイロードに余裕のスペースを持たせるためと思われる。
大きさ別の打ち上げ傾向を以下に示す。簡単化のために、1U、3U とそれ以外とに分類する。

図 1.2.1-7 米国の超小型衛星のクラス別の打ち上げ数の推移[1-66]

2004 年の最初の打ち上げから 1U が多数を占めていたが、2013 年に 3U の超小型衛星が打ち上げられて以降、3U の衛星が高い割合で占めている。2018 年と 2019 年では、3U の打ち上げ機数が 1U の打ち上げ機数を上回っている。

ミッションの目的
846 機の超小型衛星のミッションは以下のように分類される。



技術(バス部、パーツ、その他の技術検証)

科学(電離層、熱圏、生命科学などの科学検証)

地球観測(科学分野における地球観測)通信(通信、伝送)

教育(教育目的)その他(芸術作品・実験・海上監視)61

目的別の割合を図 1.2.1-8 に示す。多くの衛星は技術目的、又は地球観測を目的としている。

図 1.2.1-8 米国の超小型衛星の目的別の内訳[1-66]

この統計は Planet Labs と Spire のコンステレーションの影響を受けている。そのため、両社を除いた開発組織の種類ごとにミッションの目的の割合を示す。全ての開発組織で技術検証のための超小型衛星の割合が、全体の 60%以上を占めている。地球観測は科学検証の次に多いミッションとされている。（但し、NASA 以外の研究所や大学では、その他のミッションと同等の割合である。）通信は軍や大学のミッションにはなっていない。但し、大学では技術実証を目的として通信方法を試験し、軍では大きな衛星で通信をミッションとしている。教育目的のミッションは大学が行うため、商業衛星が教育目的のミッションを行う
必要性がなくなった。また、グラフを見る限り、教育目的の衛星は軍には無い。

62

図 1.2.1-9 米国の開発機関ごとの超小型衛星の目的別の内訳[1-66]

1.2.2 ヨーロッパ宇宙機関
ESA は 22 の加盟国がそれぞれ出資することで運営されている。2019 年の閣僚理事会（Space19 +）によって、ESA は 2020 年から 2022 年の間の予算は 144 億€（設立以来最高額）になることが決まった。ESA の負担額はドイツが最も多く、フランス、イタリア、英国の順が続き、各国の負担金は 3 年間で 10 億€以上になる[1-71]

63

ESA は、2003 年に CubeSat プラットフォームを使用した軌道上実証実験を開始した[172]。このミッションは、General Support Technology Program（GSTP）の一環であり、これまでに 2 つの超小型衛星が打ち上げられた。
GOMX-3 は、航空機からの L バンドの再構成可能なソフトウェア無線（SDR）ペイロー
ドを介して、ADS-B 信号や静止通信衛星のスポットビーム信号を、精度を保ったまま受信することを目的とした 3U CubeSat ミッションである。また、衛星はフランス国立宇宙研究センター（CNES）の資金をもとに Syrlinks によって開発されたため、高データレートの X
バンド送信機も搭載している。衛星は 2015 年 10 月に開発され、1 年間の運用に成功した
後、地球の大気圏に再突入した。衛星の開発は、デンマークの CubeSat メーカーである
GOMSpace が主導した。
GOMX-4B は、衛星間通信と推進技術の実証を目的とした 6U CubeSat ミッションである。この衛星はタンデム衛星である GOMX-4A（デンマーク国防省により登録済み）と通信していた。開発元は GOMSpacece である。これらに加えて、Cosine（オランダ）のハイパ
ースペクトルイメージャー、ISIS（オランダ）によって開発されたスタートラッカー、ESAの CHIMERA 実験などの革新的な装置も宇宙での実証試験を行うために搭載された。
GOMX-4B は 2018 年 2 月 2 日に打ち上げられた。
ESA は更に下記の 5 つの CubeSat を開発しており、今後数年間の間に打ち上げられる予定である。
QARMAN は 3U サイズの CubeSat で、革新的な熱制御用材料、受動的な空力抵抗安定化システム、LEO 衛星データリレーを介した再突入時の測定データの送信などの再突入技術を実証する予定である。この衛星は、2019 年 12 月に ISS に運ばれ、2020 年初頭に軌道に投入される。衛星プロジェクトは、ベルギーのフォンカルマン研究所（VKI：Von Karman
Institute）が主導している。
SIMBA は小型放射計で全天日射量と地球のエネルギー収支の気候変数を測定する 3U
CubeSat ミッションである。このプロジェクトはベルギー王立気象研究所とベルギーのルーベン大学が主導している。衛星は Vega Small Satellite Mission Service（SSMS）の概念
実証飛行を目的として 2020 年に打ち上げられる。
Picasso は成層圏のオゾン分布、中間圏の温度データ、電離層の電子密度の測定を目的とした 3U の CubeSat ミッションである。衛星には、太陽面のリム放射サウンディング用マ
ルチスペクトルイメージャーと、マルチニードルラングミュアプローブが搭載されている。
衛星プロジェクトは、ベルギーのベルギー宇宙航空研究所、及びフィンランドの VTT と英国の Clyde Space が主導している。この衛星は、2020 年に VEGA SSMS の概念実証飛行を目的として打ち上げられる。
64

RadCube は、LEO 軌道で宇宙放射線と磁場のその場測定を実行する小型機器技術の実証を目的とした 3U CubeSat ミッションである。二次ミッションは、軌道プラットフォームの検証である。ハンガリーの C3S と MTA EK、英国のインペリアルカレッジロンドン、ポー
ランドの Astronika が率いているこのプロジェクトは現在、予備設計段階にある。
PRETTY は、地上から反射してきた GNSS 信号を受信することで高度を測定する技術の実証を目的とした、3 ユニット CubeSat である。衛星には、ソフトウェア無線機で作られた GNSS 信号受信機に加えて、軌道上でテスト及び検証される放射線線量計が含まれている。プロジェクトは現在のところ予備設計段階である。
技術実証用の CubeSats に加えて、ESA は最近 European Student Earth Orbiter（ESEO）というより大きな衛星（質量 44 kg）を開発して打ち上げた[1-73]。ESA 教育局が管理する
このプロジェクトは、10〜50 kg 級衛星としては最初の ESA 衛星の打ち上げとなった。この衛星プロジェクトは、ミッションのすべての段階においてヨーロッパの学生（ヨーロッパのさまざまな大学の 600 人以上の学生）に広範なハンズオン経験を提供することを目的としている。ESEO のペイロードは、主に独自開発のカメラや S バンドソフトウェア無線のような技術実証用、または超小型衛星に搭載されたオンボードラングミュアプローブのような科学用ペイロードである。ミッションは 2018 年 12 月に開始された。ESA とすべての参加大学に加えて、ESEO はイタリアの企業 SITAEL によって開発された。

1.2.3 グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国
英国の超小型衛星の開発の大部分は、サリー大学から分離独立した SSTL によってなされている。英国で開発された小型衛星は、ほとんどが 100kg を超えている。重量 50kg 未満の衛星としては、
7 つの CubeSat と SSTL によって開発され 2019 年に打ち上げられた 20kgの技術実証衛星 1 機がある。英国で SSTL 以外の衛星開発を行う企業は、Orbital Micro
Systems と Clyde Space である。後者は、AAC Microtec[1-74]に買収された後、AAC Clyde
Space になった。英国宇宙庁は、大学と産業界を巻き込んで英国宇宙業界を活性化させる
ために、英国初の CubeSat である UKube-1 の開発を行なった[1-75]。

65

表 1.2.3-1 英国発の超小型衛星
Year

2013
2013
2013
2014
2015

2017

2019

2019

Name

Weight[kg]

MissionLauncher

Contractor

STRaND 1

4.30

Technology

PSLV
C-20

University ofSurreyFUNcube-1

1.00

Technology

Dnepr

AMSAT-UK

1U

Triton-1

3.00

Technology

Dnepr

ISIS-BV

3U

UKube 1

3.00

Technology

Soyuz-2Fregat-M

ClydeSpace

UK
Space
Agency3U

DeOrbitSail

3.00

Technology

PSLV-XL

SSTL

SSTL

3U

UCLSAT

2.00

Technology,
Atmosphere

PSLV-XLMSSL,University
CollegeLondonMSSL,
University College
London2U

IOD-1
GEMS (Global
Environmental
Monitoring
System,OMS IOD
Mission 1, IOD
1 Mission)

4.00

Weather

Orbital Micro
Systems

OrbitalMicro
Systems

3U

DoT 1

20.00

Technology

SSTL

CustomSoyuz-21b
Fregat-M

SSTL

User
SurreySpace
CentreForm
Factor
3U

1.2.4 イタリア共和国
イタリアは、以前から小型・超小型衛星開発を行っていた。イタリアは、ローマ・ラ・サ
ピエンツァ大学が 1964 年に初めての純イタリア製衛星を開発し打ち上げたサンマルコ計
画の成功によって、ヨーロッパで初めて宇宙機を開発し打ち上げた国となった[1-76]。このことからも、イタリアの超小型衛星開発の大部分が、大学で行われたことは当然と言える。
それと並行して行われたものとして、主に大型衛星（例：COSMO-SkyMed constellation,
LARES、AGILE、 最新の PRISMA）の開発、有人船用のモジュール、サブシステム、部品の設計と製造がある（ISS のモジュールのかなりの部分が、イタリアが ESA のプロジェク
トに参加、または NASA とイタリア宇宙機関の機関間協定によってイタリア国内で組み立てや製造がされた）。
イタリア宇宙機関の予算は、2019 年に 10 億€に達した[1-77]。2020 年〜2021 年までの暫定予算も同額である。イタリアは ESA に 3 番目に多く出資しており、予算の約 30%が充66

てられ、2019 年の ESA 閣僚理事会での声明によると、2020 年〜2022 年の間に 22.8 億€が
ESA に出資される予定だ[1-78]。
イタリアは、15 機の超小型衛星の打ち上げに成功しており、6 機が CubeSat 仕様（3 機の 1U と 3 機の 3U）で、残りの 9 機は重量 10～50kg の衛星である。16 番目の 10～50kg
級衛星は、打ち上げの失敗によって破壊された。すべての衛星は、大学（10 機）、高校（1機）、民間企業（4 機） によって開発されており、政府機関、宇宙機関、又は軍事機関によって直接開発もしくは運用されたケースは無い。しかし、公的機関や政府機関、又は ASI
は、これまで打ち上げられてきた多くの衛星に対して、財政的・技術的支援を行ってきた。
イタリアは 2000 年に最初の超小型衛星（UniSat-1）を、2012 年には最初の CubeSat を打ち上げた。ローマ・ラ・サピエンツァ大学は、イタリアで初めて超小型衛星（12kg で 8 角柱の超小型衛星、Unisat-1、2000）を打ち上げ、最も多くの宇宙機を開発した（6 機）。ト
リノ工科大学は 2012 年（イタリア初の CubeSat の打ち上げはローマ・ラ・サピエンツァ
大学と同時）と 2016 年に 2 つの CubeSat を開発し打ち上げた。一方、ボローニャ大学が2012 年に、イタリア北部のボルツァーノにある Max Valier 高校が 2017 年に 10～50kg 級の超小型衛星を開発した。企業に関しては、GAUSS SrI は 2 つの衛星を打ち上げ（2014 年と 2016 年）、D-orbit と OHB Italy はそれぞれ 1 つの衛星を打ち上げた（2017 年と 2018年）。
開発及び打ち上げられた超小型衛星の技術的・科学的ミッションの大部分は、技術実証である（打ち上げられた 15 の超小型衛星の内 80％に当たる 12 機が、技術実証を目的としている）。
技術ミッションの目的の中でも姿勢決定、及び制御サブシステムの機能の実証は、打ち上げられた CubeSat（トリノ工科大学の e-st@r、及び e-st@r2、ローマ・ラ・サピエンツァ
大学の UniCubeSat）の最も一般的な目的である。次に、軌道離脱装置の実証（D-Orbit が作製した D-Sat の主目的であり、ローマ・ラ・サピエンツァ大学の URSA-MAIOR の二次ミッション）か、その他の小型衛星用技術の実証（GAUSS による TuPOD のミッション）が続く。科学ミッションに取り組んだ衛星としては、OHB Italy の EAGLET-1（地球観測）及び
ローマ・ラ・サピエンツァ大学の URSA-MAIOR（QB50 プロジェクトの一部として熱圏研究）がある。10kg より重い衛星に関しては、UniSat 計画の全衛星（UniSat1-3 はローマ・ラ・サピエンツァ大学によって開発及び運用され、UniSat4 は打ち上げの失敗で破壊され、UniSat5、UniSat6 はローマ・ラ・サピエンツァ大学のスピンオフ企業である GAUSS が開発）は技術実証（主にバスコンポーネント、二次目標に小型衛星用の展開機構、推進と軌道周回ハードウェア）が目的であり、ボローニャ大学が開発した AlmaSat-1 も同様である。
これまで、Max Valier Satellite（OHZ と共同で Max Valier 高校が製作）は小さな天文観測
67

用 X 線望遠鏡を持ち、10〜50 kg 級の衛星では科学的な目的で使用される唯一の衛星である。
大規模な超小型衛星の国際共同開発計画に関しては、イタリアは ESA の教育局が主導する計画の中で 2 つの衛星を打ち上げ（e-st@r と UniCubeSat はイタリア初の CubeSat であり、ベガロケット初号機によって打ち上げられた）、ESA による”Fly Your Satellite”プログ
ラムの第 1 弾として est@r-II が選ばれた。URSA-MAIOR は、Von Karman 研究所が管理する EU のプロジェクトである QB50 プログラムに含まれていた。

1.2.5 スペイン王国
スペインは ESA のメンバーであり、スペイン国立航空宇宙技術研究所（INTA）以外に国
内に宇宙機関は無い。スペインは、ESA の負担金として 2020〜2026 年の間に 8.52 億€を出資する事となった。これは ESA 総予算の 5.9％（1.44 億€）であり、ドイツ、フランス、
イタリア、英国に次いで 5 番目に大きい出資額である[1-79]。更に、スペイン政府は 15.43
億€まで予算を増やすと発表した[1-80][1-81]。
スペインには独自の地球観測計画 SEOSAT-Ingenio があり、これは EU のコペルニクス
プログラムの一部である。スペインの地球観測衛星（SEOSAT）は 2020 年に打ち上げられる予定である。また、スペインは ESA による技術実証衛星である Proba-3 のリーダーも務
め、スペイン国内のエアバスが設計した系外惑星観測用宇宙望遠鏡（CHEOPS）も製造した[1-81]。
超小型衛星に関しては、技術実証を目的とした CubeSat に焦点が当てられており、2009
年から打ち上げられた 12 個の超小型衛星の内 10 個は CubeSat だった。ビーゴ大学、カタ
ルーニャ大学、マドリード工科大学で盛んに研究が行われている。政府機関としては、スペイン国防省の管理下にある研究開発機関として INTA があり、そこでは技術実証を目的とした超小型衛星を 4 機開発した。
2015 年に設立されたスペインの企業である AISTECH は、GOMSpace によって提供されたプラットフォームを使用した 2 つの 2U サイズの超小型衛星を打ち上げた。最初の衛星は2018 年 11 月に打ち上げられた他、両社間で 100 個の超小型衛星のプラットフォームを提供するという合意がなされている。その超小型衛星は飛行機の追跡や、通常では通信が困難な場所にある企業資産の遠隔管理、マルチスペクトル画像を撮影できる必要がある[1-82][183]。

68

表 1.2.5-1 2004 年以降のスペインの超小型衛星
Year
2004
2009
2012
2013
2013
2016
2017
2017
2018
2018

2018

2019

2019

Name

Weigh
t [kg]

MissionNanosat 01

20.00

Technology

Ariane V165

INTA

Nanosat 1B

22.00

Technology

Dnepr 13

INTA

Micro

Xatcobeo

1.00

Technology

Vega 1

University of Vigo + INTA

1U

HumSat-D

1.00

Technology

Dnepr

University of Vigo

1U

OPTOS

3.00

Technology

Dnepr

INTA

3U

3CAT-2

7.00

Technology

CZ-2D (2)

Universidad Politécnica deCataluña (UPC))

6U

QBITO

2.00

Technology,
Thermosphericresearch

Atlas-5(401)

Universidad Politécnica deMadrid2U

INFLATES
AIL

4.00

Technology

PSLV-XL

University of Surrey, UK

3U

3Cat 1

1.00

Technology

PSLV-CA

Universidad Politécnica deCataluña (UPC)

1U

AISTECHS
AT-2

4.00

Traffic
Monitoring,
Communication

Falcon-9 v1.2
(Block 5)

GOMSpace, Aistech

2U

Soyuz-2Fregat-M

Universidade de Vigo,
Centre National de laRecherche
Scientifique,Universidade de
Porto

2U

LauncherContractor

Form
Factor

LUME-1

2.00

Technology

AISTECHS
AT-3

3.00

Traffic
monitoring,
communication
M2M/IoT

PSLV-QL

GOMSpace, Aistech

2U

0.20

Technology

Electron KS

Fossa Systems

PocketQube (1P)

FossaSat 1

1.2.6 ドイツ連邦共和国
ドイツは宇宙開発計画において次の点を重視している。[1-84]



社会的及び制度的問題の解決



世界をリードする、または将来そうなる可能性のある有望な事業を探す

商業利用によるドイツのシェアを増やし、新しい市場を開拓する

ドイツの世界に認められたトップクラスの研究を促進する

宇宙の魅力を子供たちへ伝えることで科学への関心を高める

DLR は、主に航空宇宙、輸送、エネルギーの 3 つの領域に力を入れている。2017 年の
DLR の年間予算の内、10 億€が独自の研究、開発、運用に充てられた。これに加えて、ESA69

へ約 8.6 億€を出資している。また、ドイツ政府に代わって 12.79 億€もの研究費用を管理しており、総額は 38 億€を超えている。
ドイツでの超小型衛星開発は、主にヴュルツブルク大学やベルリン工科大学が行う
CubeSat や超々小型衛星の開発、それらを用いた技術実証がある。ドイツによって打ち上げられた衛星のほとんどが、新技術の実証に加え二次ミッションが課せられた 1U サイズの
CubeSat である。一部の衛星には、二次ミッションとして科学的ミッションを課せられているが、一次ミッションに関しては全ての衛星において技術実証が課せられている。現在、多くの 3U や 6U 衛星が開発中であり、将来的に様々なサイズの衛星が打ち上げられると予想される。German Orbital System（GOS）では CubeSat を用いた衛星間通信の開発と運用を行っている。ドイツでの超小型衛星は、宇宙利用のアイデアとそれを実現する技術を実証すること、性能を落とすことなく低コストで宇宙まで運ぶことに重きを置いている。DLR
は、ベルリン工科大学の TUBSAT 開発に関しては一部協力したのみで、残りは全て DLR の関与無しに行われた。これまでに実証された技術としては、ADCS（リアクションホイール）、
薄膜太陽電池、推進システム、通信、軌道周回技術（ドラッグセール）などがある。

表 1.2.6-1 ドイツの超小型衛星
Year

Name

1998

TUBSAT-N,
TUBSAT-N1

2003
2005

2008

2008
2009

2009

2013

2013

2013
2013

Rubin 4Weight [kg]

Launched
Date

Mission

3/8.5

07-Jul-1998

Technology

27-Sep-2003

Technology

45,00Contractor

User

Technische
Universität Berlin

Form
FactorTechnische
Universität
BerlinMicro

University
Wuerzburg

of

UWE 1

1,00

27-Oct-2005

Technology

Compass 1

1,00

28-Apr-2008

Technology

Rubin 8

8,00

28-Apr-2008

Technology

ESA

UWE 2

1,00

23-Sep-2009

Technology

University
Wuerzburg

Beesat1,00

23-Sep-2009

Technology

Technical
University
Berlinof

BeeSat-3

1,00

19-Apr-2013

Technology

Technical
University
BerlinofTechnical
University of
Berlin

1U

SOMP

1,00

19-Apr-2013

Scientific(OxygenMeasurement)

Technical
University
DresdenofTechnical
University ofDresden1U

BeeSat-2

1,00

19-Apr2013

Technology

Technical
University
BerlinofTechnical
University of
Berlin

1U

WREN

0,25

21-Nov-2013

Technology

StaKoDo UG

70

AachenUniversity ofAppliedSciences
Nano
of

1U

1U

StaKoDo UG

2013

2013
2014
2016
2017
2017

2017

2017

2018

2018
2018
2018
2018

2018

2018

2018

First-MOVE

1,00

21-Nov-2013

Technology

TU Munchen

UWE-3

1,00

21-Nov-2013

Technology

University
Wurzburg

30-Jun-2014

Technology

DLR

14,0

AISat 1

0of

TU
Munchen

1U

Universityof Wurzburg

1U

DLR

Micro

BEESAT-4

1,00

22-Jun-2016

Technology

TU Berlin

TU Berlin

1U

SOMP 2

2,00

18-Apr-2017

Technology

TU Dresden

TU Dresden

2U

COMPASS 2

4,00

23-Jun-2017

Technology

Fachhochschule
AachenFachhochsch
ule Aachen

3U

14-Jul-2017

Technology

TU Berlin

TU Berlin

MIcro

4,00

28-Nov-2017

Communicati
on

German Orbital
Systems GmbHGermanOrbitalSystems
GmbH

4,00

1-Feb-2018

Communicati
on

German Orbital
Systems GmbHGermanOrbitalSystemsGmbH

S-NET D

8,00

1-Feb-2018

Technology

TU Berlin

TU Berlin

TUBiX
10 Bus

S-NET B

8,00

1-Feb-2018

Technology

TU Berlin

TU Berlin

TUBiX
10 Bus

S-NET A

8,00

1-Feb-2018

Technology

TU Berlin

TU Berlin

TUBiX
10 Bus

S-NET C

8,00

1-Feb-2018

Technology

TU Berlin

TU Berlin

TUBiX
10 BusNABEO/ELECT
RON

1,30

11-Nov-2018

Technology

HPS GmbH

HPS GmbH

1U

MOVE-II

1,00

3-Dec-2018

Technology

TU München

TU München

1U

Technology

Bayerische
JuliusMaximiliansUniversität
Würzburg,
Dresden

Bayerische
JuliusMaximiliansUniversität
Würzburg,
TU Dresden

1U

TECHNOSAT

D-Star One

D-StarPhoenix

1.1

UWE-4

18,0
0

1,00

ONE

27-Dec-2018

TU

3U

4,00

27-Dec-2018

Communicati
ons

German Orbital
Systems GmbHGermanOrbitalSystemsGmbH

3U

German Orbital
Systems GmbHGermanOrbitalSystems
GmbH

3U

2018

D-STARISAT

2018

D-STAR ONE
SPARROW

4,00

27-Dec-2018

Communicati
ons

2019

BeeSat10(Tubsat 18)

0,30

5-Jul-2019

Technology

TU Berlin

TU Berlin

0.25U

2019

BeeSat11(Tubsat 19)

0,30

5-Jul-2019

Technology

TU Berlin

TU Berlin

0.25U

2019

BeeSat12(Tubsat 20)

0,30

5-Jul-2019

Technology

TU Berlin

TU Berlin

0.25U

71

2019

BeeSat13(Tubsat 21)

0,30

5-Jul-2019

Technology

TU Berlin

TU Berlin

0.25U

2019

BeeSat(Tubsat 17)

1,00

5-Jul-2019

Technology

TU Berlin

TU Berlin

1U

1,00

5-Jul-2019

Technology

TU München

TU
München1U

4,00

5-Jul-2019

Communicati
ons

German Orbital
Systems GmbHGermanOrbitalSystemsGmbH

3U

Bayerische
JuliusMaximiliansUniversität
Würzburg

3U

GermanOrbitalSystems
GmbH

3U

2019

2019

2019

2019

2019
2019

2019
2019

9

MOVE 2b

D-StarLightSatOne

SONATE

4,00

5-Jul-2019

Technology

Bayerische
JuliusMaximiliansUniversität
Würzburg

D-StarOne
EXOCONNECT

4,00

5-Jul-2019

Communicati
ons

German Orbital
Systems GmbH

5-Jul-2019

Technology

EXO Launch

EXO Launch

Custom17-Nov-2019

Communicati
on

CAS

KLEO
Connect

Custom17-Nov-2019

Communicati
on

CAS

KLEO
Connect

Custom6-Dec-2019

Technology

My RadarCarbonIX
KL-Alpha A

KL-Alpha B
TRSI-Sat

30,0
0
70,0
0
90,0
0
0,20

My RadarPocketQube (1P)

1.2.7 ノルウェー王国
ノルウェーは、2019 年までに 8 つの超小型衛星を打ち上げた。その他に、2005 年と 2006
年に打ち上げられた最初の超小型衛星である Ncube-2 と Ncube-1（1U）があったが、両方とも失敗に終わった。Ncube-2 は、ESA の SSETI-Express による教育プログラムの一環として開発され、おそらく軌道への展開時に問題が発生し、運用には至らなかった。Ncube-1
は、ロケットの故障により所定の軌道まで運ばれずに失敗した。ノルウェーで最初に運用された超小型衛星は、2010 年に打ち上げられた AISSat-1 で、AIS 信号の受信と転送を目的としている[1-85]。
ノルウェーでは、Telenor という国営企業が放送会社向け大型通信衛星の開発を行ってきた。最初のノルウェーの衛星は、1990 年代初頭に静止軌道に打ち上げられた。ノルウェーの宇宙開発は NOSA が主導しているほか、1987 年以降 ESA にも参加している。ノルウェ

72

ーの宇宙産業の売り上げは、年間約 680 億 US$（740 億円）にもなる[1-86]。ノルウェー政
府は、宇宙開発に対して約 10 億ノルウェークローネ（1.05 億€）を投資した[1-87]。2019
年の ESA 閣僚会議 Space19+で、ノルウェーは 2020 年〜2022 年にかけて 2.84 億€（ESAの総予算の 2%に当たり、年間約 0.946 億€）を負担することが決まった[1-88]。
打ち上げられた 8 機の超小型衛星の内、CubeSat 規格に準拠して作られたのは 3 つのみであり、NOSA によって開発された 3 機の AISSat は 10kg 未満の衛星であるにも関わらず
CubeSat 規格の衛星では無く、重量 6kg で一辺 20cm のキューブ型の衛星である。他の 2つの衛星は独自設計の 10～50kg 級衛星である。宇宙機の大部分は政府機関が関わっており、全衛星は NOSA が他の機関と共同で開発した。
2 つの衛星に関しては、大学機関（NTNU、及びナルビク大学）によって開発された。
打ち上げられた 8 つの超小型衛星の内 7 つ（3 機の AISSat、NorSAT-1、-2、Ncube-1、-2）の衛星の主要ミッションが、AIS 信号の受信と転送である一方、HiNCube のメインミッ
ションはバスの技術実証と地球観測である。比較的大きな NorSAT-1、2 には、搭載した科学ペイロードを用いて地球観測をするという二次ミッションがあった。打ち上げられた超小型衛星の中に、超小型衛星を共同で開発・打ち上げを行う事を目的とした国際プログラム
によって開発されたものは 1 つもない。
ノルウェーでは、オスロ大学が宇宙天気の観測を目的とした開発中の CubeStar と NTNU
で大気波の観測を目的とした NUTS の開発が行われている。
ノルウェーが開発したすべての超小型衛星の簡単な概要を以下に示す:
Ncube-1 と Ncube-2 はノルウェー最初の超小型衛星であり、NTNU によって開発され、それぞれ 2006 年と 2005 年に打ち上げられた。この 2 つの衛星は教育目的、具体的には学生に衛星開発の機会と経験を与えることに加え、宇宙から AIS 信号を受信する技術の実証を目標にしていた。この 2 つの衛星は、打ち上げの失敗（Ncube-1、2006）、及び軌道への展開時の事故（Ncube-2、2005）で失敗した。
AISSat 1、 2、 3 は、宇宙から AIS 信号を受信し、特に北極圏などの遠隔地の海上船舶の追跡性を高めるために信号を転送することを目的とした、3 つの 20cm x 20cm x 20 cmの衛星である。2010 年、2014 年、2017 年に打ち上げられた 3 つの AISSat は、世代ごとに AIS に関する装置や機能を改良してきた。開発は NOSA が行った。
HiNCube はナルビク大学で開発され、2013 年に打ち上げられた 1UcubeSat である。主なペイロードとして、地球観測と技術実証のためのカメラが搭載されていた。
NorSat 1、2 は、20cm x 20cm x 40 cm、質量約 15 kg の 2 つの衛星で、NOSA によって開発された。両方の衛星に AIS 受信機が搭載されている。NorSat 1 には、宇宙天気と熱圏研究のためのコンパクトな放射計とラングミュアプローブを装備している。 NorSat 2 には、
73

信号受信用に大きな八木アンテナを装備することで、衛星システムの性能を向上させている [1-85]。

1.2.8 中華人民共和国
2004 年から 2019 年 12 月までに、中国は 95 個の超小型衛星（≤50kg）を打ち上げている。超小型衛星を打ち上げている組織の分布を図 1.2.8-1 に示す。95％を占める主要な組織
は、大学、民間企業、研究/政府機関、及びこれらの研究/政府機関の子会社または、関連会
社等の企業である。（以降、「研究/政府機関、及び企業」と呼ぶ）
3 つ以上の超小型衛星を打ち上げた大学は、Tsinghua University（2004 年に最初の中国の超小型衛星を打ち上げた）、National University of Defense Technology（NUDT）、Harbin
Institute of Technology、Zhejiang University、及び Northwestern Polytechnical University(NPU)である。研究/政府機関、及び企業は、主に組織的または法的に CASC に密接に関連した企業である。残りの 5%は、Chinese Amateur Satellite Organization (CAMSAT)などのアマチュア衛星への関心を促進する活動を追求した非政府組織、及び非営利組織が占めている。
図 1.2.8-2 に示すように、大学、民間企業、研究/政府機関、及び企業によって打ち上げられた超小型衛星の相対的な割合は、ほぼ等しくなっている。一方、図 1.2.8-2 に示すように、衛星の運用者の状態に関する分布はほぼ同じである。

図 1.2.8-1 超小型衛星を打ち上げている組織の分布74

図 1.2.8-2 超小型衛星を運用している組織の分布

図 1.2.8-3 各組織が打ち上げた超小型衛星の数75

中国の超小型衛星活動の傾向をより理解するため、図 1.2.8-3 では各組織が打ち上げた超小型衛星の数を年度ごとにプロットし示している。2014 年以前に打ち上げられた超小型衛星の基数はごくわずか（6 基のみ）であり、これらの衛星は主に大学や研究/政府機関、及び企業によって開発された。2015 年以降、打ち上げられた超小型衛星の数は大幅に増加し、2015 年から 2019 年の間に約 89 基の超小型衛星が打ち上げられた。大学や研究/政府機関、及び企業での超小型衛星の開発基数が増加しただけでなく、民間企業からの増加もあった。
これは、民間企業が宇宙産業で事業を行うことを奨励するために、2014 年後半に中国政府が採用した政策転換によるものであった。この政策により、2014 年末では民間航空宇宙企
業数は 30 社であったが、2018 年末には 141 社へと大きく飛躍した[1-89][1-90]。これらのスタートアップ企業は、小さな打ち上げロケット、小型/超小型衛星の製作、ミッションイ
ンテグレーター、サービス、アプリケーションプロバイダー、及び地上局など、様々な分野に参入している。
組織ごとに打ち上げられた衛星のミッションの種類別の分布を図 1.2.8-4、すべての組織を考慮した打ち上げられた衛星の種類別の分布を図 1.2.8-5 に各々示す。ミッションが通常
アマチュア無線、教育、技術実証、及び科学的目的の組み合わせである非政府、及び非営利組織を除き、最も一般的なミッション目的は技術実証を目指すものである。例えば、大学や研究機関が最先端の宇宙技術に関する研究を行うという通常の目的と、将来の商業的なミッションまたは大規模なミッションに先立って、そのミッションのためのプラットフォー
ムやペイロード、サブシステムを実証する目的がある。大学や研究/政府機関、及び企業にとって、次に一般的な目的は、教育/トレーニング、アマチュア無線通信、技術、科学の複合的な目的である。つまり、これらは経験と専門知識を高めることを目的としている。研究/政府系機関・企業と協力している民間企業にとって、地球観測、IoT/ M2M（Internet of Things、Machine to Machine）通信、交通監視、資産追跡、及びその他の種類の通信は、ビジネスを対象とした応用分野である。企業（特にスタートアップ企業）の最近のミッションは、通常、想定される大規模コンステレーションの先駆け、又はパイロットテストをすることである。

76

図 1.2.8-4 衛星のミッションの種類別の分布

図 1.2.8-5 打ち上げられた衛星の種類別の分布

一方、
フォームファクタの観点から打ち上げられた超小型衛星の分布を図 1.2.8-6 に示す。
これまで最も普及しているのは、6U CubeSat、及び 10〜50 kg 級の非 CubeSat の衛星であ77る。驚くべきことに、この調査では 1U CubeSat は見つからなかったが、1 kg 未満の衛星
で CubeSat 標準に準拠していないものがいくつかあった。

図 1.2.8-6 フォームファクタの観点から打ち上げられた超小型衛星の分布

表 1.2.8-1〜表 1.2.8-5 に超小型衛星を開発している大学、企業を調査した結果を記す。

表 1.2.8-1 超小型衛星を開発、打ち上げた中国の大学
Name of University

Tsinghua University

Zhejiang University

Nanjing University of Aeronautics
and Astronautics

National University of Defense
Technology (NUDT)

Harbin Institute of Technology

Number of
Nanosatellites
Launched

Year of First
Nanosatellite
Launched

Names of Nanosatellites Launched,
Year

2004

-NS-1 (Naxing-1, 2004),-ZJ 1 (Zijing 1)*,-KJSY 1 (Kongjian Shiyan 1)*,
-NS-2 (Naxing-2), 2015

4

2010

-ZDPS 1A-1 (Zheda Pixing 1A-1) and
ZDPS 1A-2 (Zheda Pixing 1A-2), 2010
-ZDPS 2A (Zheda Pixing 2) and ZDPS
2B (Zheda Pixing 2B), 2015

1

2011

4

Dong Fang Hong 103 (2011)

8

2012

-TT 1 (Tiantuo 1, 2012)-NUDT-PhoneSat (CAS 3I, Kaituo),
XC 1 (Xingchen 1),-XC 2 (Xingchen 2), XC 3 (Xingchen 3),-XC 4 (Xingchen 4) and TT 3 (Luliang1), 2015-NUDTSat (2017)**

4

2015

-LilacSat 2 (Zidingxiang 2, CAS 3H,
2015)-LilacSat 1 (2017)**,78

-LONGJIANG 1 (DSLWP A1) and
LONGJIANG 2 (DSLWP A2), 2018

Nanjing University of Science andTechnology (NJUST)
Wuhan University

2

2015

-NJUST 2 (TW , Tianwang, 2015)-NJUST 1 (2017)**

2

2018

-Luojia 1-01 (LJ 1-01, 2018)-Luojia 1-02 (2019)

1

2017

-Kaidun 1 (2017)

3

2017

-Aoxiang 1 (2017)**-AX-1 (AOXIANG ZHIXING, 2017)-XY S 1 (2017)

1

2019

-BNU 1 (Jingshi 1, 2019)

1

2019

-CAS 7B (BP 1, 2019)

Nanjing University of Technology(in cooperation Beijing Kaidun
Universal Technology Co., Ltd.,
Beijing
MSI
Technology
Development Co., Ltd.)Northwestern

Polytechnical

University (NPU)
Beijing Normal University (BNU)
Beijing Institute of Technology
(BIT)
(in
cooperation
with
CAMSAT)

31

Total*In cooperation with Xidian University**Part of QB50 Project

表 1.2.8-2 超小型衛星を打ち上げた非政府、非営利組織
Name of Organization

Chinese Amateur Radio Organization

NumberofNanosatellites Launched
3-XiWang 1 (2009)-DCBB (CAS 3G, 2015)*-CAS 2T & KS 1Q (2016)**

1-Zhou Enlai (HA 1, 2018)

1-SHAONIAN XING (2018)(CAMSAT)
Huai'anYouthComprehensive
Development Base, Teenagers AmateurRadio Center of Activity in Huaian
Sat-China
Total

Names of Nanosatellites Launched, Year5

*In cooperation with Shenzhen Aerospace Dongfanghong HIT Satellite Ltd.
**In cooperation with Kechuang Aerospace Forum79表 1.2.8-3 超小型衛星を打ち上げた研究・政府機関及び企業
Number of
Nanosatellites
Launched

Name of Organization

Chinese Academy of Space Technology(CAST)–Subordinated to Aerospace Science &Technology Corporation (CASC)DFH Satellite Co. Ltd, (DFHSat)–Subordinated to CASTSpace Star Technology Co., Ltd. (SpaceStar)–Subsidiary of CAST
Shanghai

AcademyofSpaceflight

Technology (SAST)–Subordinated to CASC

ShanghaiEngineering
Centerfor
Microsatellites (SECM)–Founded by and under Chinese Academyof Sciences (CAS)

China Electronics Technology Group2-BY70-1 (2016)*-Tianzhi 1 (2018)**

8-XW 2E (CAS 3E), XW 2F (CAS 3F),
XW 2B (CAS 3B), XW 2C (CAS 3C),
XW 2D (CAS 3D) and XW 2A (CAS3A), 2015 ***-Tianzhi 1 (2018)-Taizhi 1 (KX 09, 2019)1-SilkRoad-1 01 (Silu 1, 2017)

2-BanXing 2 (BX 2, 2016)-HEAD-1 (2017)9- Shangkeda 2 (TW 1A , Tianwang 1A)
and NJFA 1 (TW , Tianwang ), 2015
-WEINA 1A and 1B, 2018
-SPARK 1, SPARK 2 and YIJIAN,
2016-Bufeng 1A and 1B, 2019

2

-Zhongdian Wangton 1A (Tianxing 1)
and Zhongdian Wangton 1B (Tianxing2), 2019

1-Taurus 1 (Jinniuzuo 1), 2019

–State-owned
Shanghai ASES Spaceflight Technology Co.
Ltd. (Research/Government Ins. Subsidiary)
Total

Names of Nanosatellites
Launched, Year25

*In cooperation with Beijing Bayi High School**In cooperation with Chinese Academy of Sciences (CAS)***In cooperation with CAMSAT80

表 1.2.8-4 超小型衛星を打ち上げた民間企業
Name of Company

Link

Space

Aerospace

Number of
Nanosatellites
Launched

1

Names of Nanosatellites Launched,Year

FENGMANIU 1 (FMN 1)

Technology-TY3-01 (Xijiang Jiantong), 2018
-Xiaoxiang 1 (XX 1) [A], 2016

-Xiaoxiang 2 (XX 2TY-2) [A], 2018

-Xiaoxiang 1-02 (TY 1-02) [B], 2018

-Tongchuan 1 (Zhaojin 1, TY 4-02),
Xinghe (Tianfuguoxing 1, TY 1-03),
Changshagaoxin (TY 4-01), 2018

Spacety Aerospace Co., [191]-Legal name: Changsha
Tianyi Space Technology
Research Institute Co., Ltd.
-Founded 2016
-Microsatellite/nanosatellite
manufacturer/developer/inte
gratorforscienceexperiments and technology
demonstrations

13(10 own + 3
in cooperation
with anotherorganization)

MissionAmateur
Communication
Technology
Education++-Communications-Technology
Proto-type commercial
research nanosatellite-Technology
Commercial
nanosatellite

research-Technology
New-technology
verification satellite forlaser communications-Technology-TFStar (Douyu 666) [C], 2018

-TY-6 (Quantutong 1, QTT 1, QTT-1,
TY6) [D], 2018

-Technology
Communications+-Technology
Technical verification
satelliteforfutureconstellation program-Xiaoxiang 1-03, 2019
-Xiaoxiang 1-04, 2019

-Xiaoxiang 1-07 (TY 1-07), 2019

-Xiaoxiang 1-08 (TY 1-08, Dianfeng),
2019-Tiange 1, 2018
Beijing GuodianTechnology [1-92]

Gaoke

3

81

-Technology-Earth Observation
Full-color
miniature
remote sensing cameraand deorbit drag sail
-Technology
Solar sail
-Technology
Solar sail-Communications(IoT/M2M)
Demonstration
missionforthe

“Apocalypse
Constellation”,
launch 38 by 2020

-Legalname:
Beijing
Guodian Gaoke Technology(Beijing Guodian Gaoke
Technology Co., Ltd.)-Founded 2015
-Satellite IoT micro/nanosat
constellation operator anddata service provider-Tianqi-3 (Tao XingZhi), 2019

-Technology-Jilin 1-03 A, 2019

-Earth ObservationtoCommsat [1-93]-Legalname:
Beijing
CommsatTechnology
Development Co., Ltd.
-Founded 2015
-Turn-keysatellite
applications provider-Plans to complete 72
satellites
bygradualdeployment and to start
service in 2020

6

-Ladybird 1 (Piao chong 1), Ladybird 2(Piao chong 2, Elvis Presley), Ladybird 3(Piao chong 3, Hua Mi), Ladybird 5 (Piaochong 5, Linda Education Satellite),
Ladybird 6 (Piao chong 6, Tmall
International), Ladybird 7 (Piao chong 7,
RE:X), 2019Space OK [1-94]-Legal name: Shanghai
OK Space Co. Ltd.
-Provides
microsatellite
solutions for space research-Communications(IoT/M2M)
Demonstration for IoT
Constellation1-Jiading 1 (OKW 01), 2018

-Communications(IoT/M2M)
Prototypeforaplanned constellation

2-ZHUHAI-1 02 (CAS 4B) and ZHUHAI-1
01 (CAS 4A), 2017

-Earth Observation

2-Lingque 1A and Lingque 1B, 2019

-Earth Observation
Demonstrators
for
ZeroG Lab's Magpie
remotesensing
constellation

1-Sagittarious-01, 2018

-Communications

Zhuhai Orbita-Legal name: Zhuhai Orbita
Aerospace
Science&Technology Co. Ltd.
-Founded 2000
-Delivers commercial Earthobservation
nanosatellite
constellation
ZeroG Lab [1-95]-Legal name: Beijing ZeroG
Technology Co., Ltd-Founded 2016
-Micro/nanosatellite
core
parts
providerandcomponents, as well as
service provider

ADA Space [1-96]

82

-Legalname:
Chengdu
GuoXing
Aerospace
Technology Co. Ltd.
-Founded 2018
-Commercial satellite R&D
operation and data service
innovation company, builds
satellites with AI capabilities
Chang

Guang

Satellite

Technology [1-97]
1-Founded 2014
-Design, development andsales of satellites and UAV
application system

1

Alibaba-Jilin 1-03 A, 2019

-Earth Observation[E]-Tangguo Guan (Candy Jar) , 2018

-Communications
To send promotional
messages to shoppers'
mobile phones

31

Total

[A] In cooperation with Changsha Gaoxinqu Tianyi Research Institute, Hunan[B] For LaserFleet (operator)[C] For ADA Space (operator)[D] Provided bus for Tianji Research Institute[E] Alibaba is supposedly to be the operator or user. The name of contractor could not befound.

表 1.2.8-5 超小型衛星を打ち上げたその他企業
Name of Company

Zhejiang LiTong
Electronic
Technology/Zhejiang
Lizhui Electronic
Technology Co (notcertain which one)
Total

NumberNanosatellites
Launched

of

Names
of
Launched, Year

Nanosatellites

Mission-Lishui 1-01, 2016

- Technology-Pina-2 01, Pina-2 02, 2016

-Technology

3

3

83

1.2.9 インド
ISRO は、2019 年の最初の打ち上げにおいて、インド初の学生衛星を打ち上げた[1-98]。
創立以来 ISRO は、衛星と宇宙輸送機の開発に非常に積極的に取り組んできた。現在、1 回の打ち上げで最大数の衛星を打ち上げた世界記録を保持している。ISRO は新世代のエンジ
ニアのトレーニングを続けることを忘れてはおらず、 2009 年から 2012 年の間に 5 つの学生が開発した衛星が打ち上げられた。また、様々な学術機関の学生によって 12 基の衛星が設計された。以下に、そのうちの 4 つの大学衛星プロジェクトを紹介する。

Jugun： 超小型衛星 Jugun は ISRO の指導の下、カーンプルのインド工科大学によって設計・開発された。 重量は 3 kg で、2011 年 10 月 12 日に打ち上げられた。ISRO に
よると Jugnu の機能は次のとおりである。



近赤外線領域で地球を撮影するために独自開発されたカメラシステムを実証し、画像処理アルゴリズムを試験する。



衛星測位で使用するために GPS 受信機を評価する。



宇宙で独自に開発された MEMS ベースの慣性測定ユニット（IMU）を試験する。

SRMSat ：チェンナイの SRM 大学の学生と教員によって開発された。重量は 10.9 kg で
2011 年 10 月 12 日に打ち上げられた。この衛星のミッションは、二酸化炭素と水蒸
気レベルを監視することにより、汚染と地球温暖化の問題に対処することを目的としている。

STUDSAT ： STUDSAT は、インドで最初の超小型衛星であり、インド内の組織によって作られた最小の衛星である。カルナータカ州とアーンドラ・プラデーシュ州の 7 つの工科大学のグループによって開発された。重量は 1kg で 2010 年 7 月 12 日に打ち上げられた。この衛星の主な目的は、教育機関の宇宙技術を促進することであった。この超小型衛星は、衛星と地上局の間に通信回線を確立し研究を促進するために開発された。

Anusat：ISRO の指導の下でインドの大学が開発した最初の衛星であり、Message Storeand Forward に関連する技術を実証した。Store and Forward は、情報が中継局に送信・保持され、後で他の中継局の最終宛先に送信される通信技術である。アンナ大学

84

マドラス校（MIT）で設計、開発、統合された衛星の重量は 40 kg で、2009 年 4 月 20
日に打ち上げられた。

ISRO は、非常に低いコストで探査機を火星に送ることで高い評価を得た。最近、ISRO
は月に探査機を着陸させようとしており、次に人間を宇宙に送ることを計画している。インド政府は、2022 年までに打ち上げられる予定の最初の有人宇宙ミッションに 1,000 億ルピー（14.3 億$）を割り当てることを発表した。インドは 3 人の乗組員を 7 日間宇宙に送る予定である[1-98]。 ISRO は、宇宙マイニングミッションも計画している[1-99]。
ISRO は、すでに衛星の商業化に注力している。2019 年に、NSIL は商業プロジェクトを追求するために設立されたが、ISRO は研究開発により重点を置く予定である[1-100]。更に、インド政府は宇宙活動に焦点を当てたスタートアップを奨励している。

1.2.10 カナダ
超小型衛星開発の主要な機関の 1 つは、トロント大学航空宇宙研究所（UTIAS）の SFLである。この機関は、カナダの最初の超小型衛星である CanX-1 を開発した。CanX-1 は大学院生によって開発され、2003 年に打ち上げられた 1U サイズの CubeSat である[1-101]。
UTIAS は最大 75 kg の衛星を開発したことがある。Table1.2.12-1 は、UTIAS-SFL の過去の運用データである[1-102]。
超小型衛星の中で、UTIAS は研究開発コミュニティ向けに費用対効果の高い宇宙へのア
クセスを提供する目的で、Canadian Advanced Nanospace eXperiment (CanX)プログラムを開発している。CanX-3 シリーズは、オーストリア、ポーランド、カナダから資金提供を受けた 6 基の超小型衛星で構成される BRIght Target Explorer（BRITE）コンステレーショ
ンとして知られている。
カナダの民間宇宙関連の活動は、CSA によってマネジメントされている[1-103]。CSA はCubeSat を使用した Canadian CubeSat Program（CCP）を通じて Science, Technology,
Engineering, Mathematics（STEM）、及び宇宙領域への関心を促進している。このプログ
ラムでは、2020〜2021 年に ISS に打ち上げる 15 チームを選び[1-104]、そのチームの教員と学生に衛星の設計・製作・打ち上げの機会が提供される。

85

表 1.2.10-1 UTIAS-SFL の衛星履歴[1-102]
Satellite
MOST
CanX-2NTS
AISSat-1
BRITE-Austria
UniBRITE
BRITE-PL1
BRITE-Toronto
CanX-4
CanX-5
AISSat-2
BRITE-PL2
EV9
M3MSatGHGSat-D
CanX-7
NORsat-1
NORsat-2

Launched

Weight[Kg]

Years
Operational

MonthsOperational

30-Jun-03

51.3

15.7

188.8

28-Apr-08

3.5

11.8

142.2

28-Apr-08

6.5

6.9

82.2

12-Jul-10

7

9.6

115.7

25-Feb-13

10

7

84.2

25-Feb-13

10

7

84.2

21-Nov-13

10

6.3

75.4

19-Jun-14

10

5.7

68.5

30-Jun-14

15

5.7

68.1

30-Jun-14

15

5.7

68.1

8-Jul-14

6.5

5.7

67.9

19-Aug-14

10

5.5

66.5

28-Sept-15

5.5

4.4

53.2

22-June-16

75

3.7

44.4

22-June-16

15

3.7

44.4

26-Sept-16

3.75

3.4

41.2

14-July-17

25

2.6

31.7

14-July-17

15

2.6

31.7

アルバータ大学も CubeSats の開発に参加している。3U CubeSat である”Ex-Alta 1”は、2017 年に ISS から放出された。このプロジェクトは QB50 ミッションの一部であり、CSA
によってサポートされ、大学の学生によって開発された。現在、大学は 2 番目のプロジェク
トに関与しており、CubeSat ”Ex-Alta 2”は、CCP の下で選ばれた 15 のプロジェクトの 1 つである。
UTIAS は、オーストリア、ポーランド、ノルウェーなど、様々な国で超小型衛星の主要なコントラクターを務めてきた。BRITE コンステレーションは、オーストリアの研究振興機関とオーストリアの大学によってオーストリアから資金提供された。このプロジェクト
はキャパビルではなく、共同の科学ミッションであった[1-105]。BRITE-Austria は、オース
トリアの最初の衛星であり、巨大な明るい星の明るさの脈動を調べるための超小型衛星である[1-106]。

86

同様に BRITE は、ポーランドに低コスト宇宙実験の科学プログラムに参加する機会を与えた。ポーランドの参加は、ポーランドの科学高等教育省によって資金提供され、宇宙研究センター/ポーランド科学アカデミーによってコーディネートされた。コンステレーションの衛星は、UTIAS-SFL で最初に開発された Generic Nanosatellite Bus（GNB）を使用した。
UTIAS はまた、ノルウェーに超小型衛星を提供している。超小型衛星 AISSat-1、AISSat2、及び AISSat-3（打ち上げ失敗）は、ノルウェー領海の船舶の監視、及び追跡用に開発された。これらの 7 kg の衛星はノルウェー宇宙センターによって資金提供され、UTIAS が開発したバスを使用し、ペイロードはノルウェーのメーカーである Kongsberg Seatex が開発した。これらのプロジェクトにはキャパビルの要素は無いが、ミッションを開発するための各国間の協力は明らかである。オーストリアとポーランドの場合、プログラムは科学的協力に基づいている。ノルウェーの場合、UTIAS-SFL は主に衛星のバスとペイロードの統合を提供している。

1.2.11 フィンランド共和国
フィンランドは、2017 年に Aalto-2 CubeSat ミッションで最初の衛星を打ち上げた。この国は超小型衛星（質量 50 kg 未満）のみの打ち上げ実績がある。宇宙機開発の経験があまりなく数年前に始まったばかりで、大学が CubeSat プログラムに参加して衛星開発に積極的に取り組んでいる。 フィンランドは、2013 年〜2019 年の間に年間 0.2 億€（ESA の総収入の 0.6％）の予算で ESA に貢献した。2019 年の閣僚理事会により、フィンランドは 2020
年〜2022 年にかけて 1.1 億€（ESA 予算全体の 0.8％）の予算で ESA へ貢献するように増額した[1-107]。フィンランドの民間企業は、他の ESA 活動である ESO、EUMETSAT 等のヨーロッパの活動に年間約 0.5 億€の資金を提供している[1-108]。
フィンランドは、2019 年末までに 6 基の超小型衛星、4 基の CubeSat、更に 10〜50 kg
級の超小型衛星を 2 基打ち上げた。3 基の衛星、Aalto-2、Aalto-1（両方ともに 2017 年に打ち上げられた）、及び Suomi 100（デンマークの企業 GOMSpace と共同で製造され、2018
年に打ち上げられた）は Aalto University によって開発された。 他の 3 基の衛星は、ReaktorLab によって 2018 年に打ち上げられた CubeSat である Reaktor Hello World と、
ICEYE 社の最初の小型合成開口レーダー（SAR）コンステレーションの 10〜50 kg 級の双子衛星である ICEYE X4、X5 である。
大部分の衛星は、熱圏または電離層の研究、又は地球観測（2 基の ICEYE SAR 衛星を含む）という科学的目的で打ち上げられた。一般的に技術実証は衛星の二次的な目的であるの87

に対し、Suomi100 は主に新しいバスの実証のために打ち上げられた。この衛星は、電離層の研究とフィンランドの独立 100 周年を祝う目的を兼ねていた。
フィンランドの国際的な超小型衛星プロジェクトへの参加について、Aalto-2 は QB50 プ
ロジェクトに参加していた。これには、熱圏研究のためのラングミュアプローブが主要なペイロードの中に含まれている。
6 基の衛星の主な機能を以下に簡単に説明する。
Aalto-2 は、フィンランドの初の衛星であった。この 2U CubeSat は、QB50 プロジェク
トのために Aalto 大学によって開発され、2017 年 4 月に ISS から打ち上げられた。主なミッションの目的は、熱圏研究（QB50 プロジェクトに関係）と、自主開発のバスコンポーネントの軌道上実証である。
Aalto-1 は 3U CubeSat で、フィンランドの 2 号機であり、フィンランド内で開発された最初の衛星である。（主に、2015 年と 2016 年の Space X の打ち上げの失敗により）打ち上げに遅延が発生したため Aalto-2 が最初の国の衛星になったが、Aalto-1 が最初に開発されていた。衛星は Aalto 大学によって開発されており、主に太陽風の研究とさまざまなコン
ポーネントの実証を目的としている。この衛星は、2017 年 6 月に PSLV ロケットから打ち上げられた。
Suomi 100 は、2017 年にフィンランド独立 100 周年を祝うために Aalto University とGOMSpace が開発した 1U CubeSat である。衛星は 2018 年 12 月に打ち上げられ、主にオーロラに関連する現象に関して、電離層の詳細な調査を目的としている。
Reaktor Hello World は、Reaktor Space Lab 社が開発した 2U CubeSat である。2018 年に発売され、主に同社の”Hello World”バスコンポーネントの認定を目的としている。
カスタム化されたフォームファクタであり 10〜50 kg 級の 2 基の衛星である ICEYE-X4、X5 は、小型化された SAR コンスタレーションの初期のものであり、これらはフィンラン
ドの ICEYE Company によって開発され、2019 年に打ち上げられた。

1.2.12 スウェーデン王国
スウェーデンの宇宙開発には、非常に制約が多い。宇宙開発に対する公的資金のほとんど
は、ESA の共同で行うプロジェクトに向けられる。スウェーデン国立宇宙委員会は、2018
年にスウェーデン国立宇宙機関（SNSA）になり、助成金の配布と宇宙に関する研究を進めた。
スウェーデンには SwedNet の内部、及び外部の宇宙組織をまとめる政府所有会社（SSC）があり、2019 年の SSC の売上高は 10.13 億クローナ（約 0.95 億€）だった。
スウェーデン国立宇宙委員会の 2014 年の予算は 9.29 億クローナ（約 0.87 億€）[1-109]
で、SNSA の 2019 年の予算は 10.26 億クローナ（約 0.97 億€）だった[1-110]。
88

表 1.2.12 超小型人工衛星に関連するスウェーデンの活動
Year

Name

Weight[kg]
50,00

Launched Date

MissionContractor

2010

PrismaTango

15-Jun-2010

Technology

QB50LTU-OC

2,00

18-Apr-2017

SEAM

4,00

28-Nov-2017

Technology,
Thermosphericresearch
Technology,
education,science(ionosphere)

SEAM
2.0

4,00

5-Jul-2019

SSC(SwedishSpace
Corporation)
Luleå
Tekniska
Universitet, Open
CosmosKTH,
AAC
Microtec,
ECM,
LEMI, Space BLE,
GOMSpace, SSC,
Kayser Italia
KTH,ÅAC
Microtec,
ECM,
LEMI, Space BLE,
GOMSpace, SSC,
Kayser Italia

2017

2017

2019

Technology,
education,science(ionosphere)

User

Luleå
Universitet

Form
FactorMicro

Tekniska

2U

KTH, AAC Microtec,
ECM, LEMI, Space
BLE,
GOMSpace,
SSC, Kayser Italia

3U

KTH, ÅAC Microtec,
ECM, LEMI, Space
BLE,
GOMSpace,
SSC, Kayser Italia

3U

超小型人工衛星に関連するスウェーデンの活動は全てここにリストされている。打ち上げられた全てのスウェーデンの物体の詳細なリストについては参考文献[1-111]を参照のこと。尚、SEAM ミッションは様々な国のコンソーシアムであり、技術的にはスウェーデンでは無い。

1.2.13 デンマーク王国
デンマークでの超小型衛星開発の歴史は、2001 年までさかのぼるが、主に学生に宇宙開発における基礎的な技術の設計と開発の実践的な学習経験を提供するという教育目的で、オールボー大学（AAU）とデンマーク工科大学（DTU）で行われた[1-111] [1-112]。これらの学生プロジェクトでは、CubeSats は科学目的、及び技術の実証ためのプラットフォームとして扱われた。その結果、2007 年にオールボー大学で出会った学生たちが GOMSpaceという名前のスピンオフ企業を設立し、最初に学術、及び研究機関の顧客向けに研究関連の事業を始めた[1-113]。数年後（2011 年頃から）、この企業は社内で開発された CubeSat プ
ラットフォーム、及び部品の軌道上での実証を目的としたプロジェクトに進出した。これは、基本的に研究機関や他の企業のパートナーと協力する形で進められた。これらのプロジ
ェクトの成功（2014 年または 2015 年ごろ）に基づいて、GOMSpace はデンマーク国防省、又は ESA から委託された契約を獲得し、その後商用目的（超小型人工衛星をベースとしたの IoT / M2M 通信、航空、船舶追跡、リモート資産管理サービスの提供）の CubeSat プラ
ットフォームの提供業者としての国際的な地位を確立した。近年、オーフス大学（AU）は、
2018 年に最初の CubeSat を立ち上げた教育プログラムを通じて、超小型人工衛星の開発に89

参加した。この CubeSat のほとんどのコンポーネントは、GOMSpace によって提供された。
前述のように、これまでデンマークの 3 つの大学（AAU、DTU、AU）で行われた超小型衛星の開発は、人気のある 1U CubeSat 標準プラットフォームを利用し、衛星ミッションとシステム開発における学際的な分野での実践経験と、プロジェクトを通した学生教育の機会を提供することを主な目的としていた。これらのプロジェクトでは、通常、様々な部門のメンバーで構成される学生チームが実行する科学的または技術的なミッションを設定し、その後、教員の指導の下で CubeSat を設計、及び構築した。最近のプロジェクトは、ISS からの放出を含む ESA による無料打ち上げという恩恵も受けた。
約 15 年の期間（2001 年〜2016 年）で、AAU の学生は 5 つの一連の 1U CubeSat プロジ
ェクト、つまり AAUSat 1 から 5 に取り組んだ。これらの衛星は多くの場合、ミッションの成功やそれによる恩恵だけでなく教育目的も達成している。特に、AAUSat-3 から-5 は、北極圏を通過する船舶からの位置情報付き AIS 信号伝送をキャプチャするように設計された、ソフトウェア定義の無線ベースの AIS 受信機の開発と IOD に焦点を当てた。AAUSat-3 に搭載された AIS 受信機は、運用初期に世界中で 1 日あたり 10,000 以上の AIS 信号を検出でき、SDR ファームウェアの更新後、13,000 AIS メッセージ/時間を超える連続受信率を達成できた[1-114]。AAUSATLAB の学生が管理する Web サイト[1-115]によると、彼らは次のミッションである AAUSat-6 に取り組んでいる。一方、DTU の学生は 2 つの 1U CubeSat、
DTUSat（2003）、DTUSat-2（2014）を開発し打ち上げた。後者のミッションは、小鳥の大陸間移動を研究するための衛星ベースの無線追跡システムを構築することであった。また、AU の学生は、GOMSpace [1-116]の部品を使用して、1U CubeSat の Delphini-1（2018）を構築した。
約 5 年間（2013 年後半から 2018 年初頭）に、GOMSpace は一連の 5 つの CubeSat を立ち上げ、その過程でプラットフォームのサイズ、複雑さ、機能を徐々に増やしていった。
これには、GATOSS（以前の GOMX-1、（2U、2013）、GOMX-2、（2U、2014）、GOMX3、（3U、2015）、GOMX-4A、-4B、（6U、2018））が含まれる。これらのプロジェクト
は、同社の幅広い専門知識を確立し、飛行実績があり社内で開発された高度な超小型人工衛星用部品とプラットフォームを構築することを目的として進められた。GATOSS では、
GOMSpace は航空交通信号を受信するために CubeSat ベースの ADS-B レシーバーを搭載した。SDR ベースの受信機ペイロードの設計では、AAU と Aalborg の DSE Airport Solutions（軌道上性能評価用ソフトウェアの開発を担当）と協力した[1-117]。GOMX-2 では、AAUとシンガポール国立大学がそれぞれ軌道離脱システムと光通信実験に貢献した[1-118]。

90

GOMX-3 は、GOMSpace が ESA の資金提供を受けた最初の CubeSat である。資金提供
は、GSTP の IOD の枠組みで行われた。ECSS 規格、及び IOD CubeSat プロジェクトの要求事項[1-119][1-120]に準拠して開発された。GOMX-3 では、GOMSpace は CubeSat ベースの ADS-B 受信機の研究を進め、世界中の航空機の ADS-B 信号を取得してみせた。また、次世代の UHF 無線、3 軸 ADCS、電力、その他の電子サブシステムを試験し、フランス企業の Syrlinks が開発した小型 X バンドダウンリンクトランスミッターを搭載した[1-119]。
GOMX-3 の成功に続いて、GOMSpace は ESA（IOD の下でも）によって委託された次のミッションである GOMX-4B に進んだ。GOMX-4B は、革新的な衛星間リンク（ISL）、及びブタンを使用した推進技術を同時に打ち上げた GOMX-4A と連携して実証した。また、
ESA、NanoSpace、Cosine、ISIS [1-121][1-122]といった企業からのペイロードも搭載した。
その一方で、GOMX-4A は、ADS-B、AIS、及び画像を撮影することにより北極、及びグリーンランドでの監視活動に貢献するために、デンマーク国防調達機関（DALO）の支援を受けた[1-121]。GOMSpace は現在、最新の ESA 委託プロジェクトである 12U CubeSat のGOMX-5A、-5B に取り組んでおり、2020 年の打ち上げを目指し、より高度な超小型衛星推進、及び高通信技術の実証が期待されている[1-123][1-124]。
GOMSpace はそのウェブサイト[1-125]で、2014 年以降「戦略の転換と新しいビジネスの焦点」を採用していると述べている。この組織戦略は、超小型衛星の商業的機会の拡大を長期的に追求し、「工業化を受け入れ統合することで、将来の超小型衛星の大規模生産の基礎を築く」ことを目指している。これに伴い、2016 年に GS Sweden を設立し、子会社のNanoSpace AB を追加し、北米（米国）、アジア（シンガポール）、ルクセンブルクで施設と事業を拡大した。同社は学術、政府、商業市場の顧客向けに簡単に利用可能な超小型衛星を提供し、「システム統合、超小型衛星プラットフォーム、高度な小型無線技術」[1-126]を専門とすることを発表した。最近ではサードパーティ企業、特に航空（ADS-B）、及び海上（AIS）のトラフィック監視、M2M/IoT 通信、及び地球観測のサービスを提供するサードパーティ企業に超小型衛星ベースのソリューションを提供するという重要な実績がある。これらには、以下との契約が含まれる。
AISTECH Space（スペイン）：2022 年までに、多目的コンステレーション向けに最大 100
個の異なるサイズの超小型衛星プラットフォームを提供する。このコンステレーションの初期には、AistechSat 3（Danu Pathfinder、（2U、2019）[1-127][1-128]、Danu 1-10（2U、2020 年計画）[1-127][1-128]、及び Hydra 1-4（6U、2020 年計画）が含まれる。[1-129]）
Unseenlabs（フランス）：BRO1 CubeSat（6U、2019）[1-130]の契約、Unseenlabs からのペイロードを収容する GOMSpace からのバス。

91

Aerial＆Maritime Ltd.（デンマーク）：スターリング 1-8 コンステレーション（3U）の供給[1-131]。

表 5.1.3.13.1 デンマークの超小型衛星活動
Nanosatelli
te NameAAU CubeSat(AAUSat-1)[1-132]

DTUSat112]

AAUSat-2[1-133]

AAUSat3[1-114]

DTUSat-2[1-134]

AAUSAT5[1-135]

AAUSAT4[1-136][1-

LaunchDate

Form
FactorType

PrimeContractor

Users/Operat
ors and Other
Stakeholders/Contributors

Mission/Application
Information

June 30,
2003

1U

Education,technology

AAU

AAU

-To demonstrate a CMOS
digital camera-Short-lived and small amountof data downloaded, but
consideredasuccessful
student project

June 30,
2003

1U

Education,technology

DTU

DTU

-To
demonstrateelectrodynamic
tetherdumping the satellite-Failure, no contact
satellite ever made

an
for
with

April 28,
2008

1U

Education,technology

DTU

DTU, Danish
National Space
Center-To experiment on an ADCS
system and a gamma ray
detector-Mission officially finished;
contact made with the satellite
but it was tumbling andresetting due to power cycling

February25, 2013

1U

Education,technology

AAU

AAU,
DaMSA (Danish
Maritime Safety
Administration)-To fly two different types of AIS
receivers: SDR-based andconventional hardware-based-Utilized CSP (CubeSat Space
Protocol) originally developed
for this-Mission successful

June 19,2014

1U

Education,technology

AAU

AAU,
collaboration
with ZoologicalMuseum,UniversityofCopenhagen for
science mission-To construct a satellite-based
radio-tracking system capableof locating small birds onintercontinental
migration
anywhere along the route.
-No two-way communication
with GS established

August19, 2015;
ISS
dep:
October
5, 2015

1U

Education,technology

AAU

AAU,
with
launchopportunity
provided under
ESA’s project
‘Fly
Your
Satellite
fromthe ISS!’-Primary: receive AIS beaconsfrom ships with a new design
based on AAUSat3-Secondary:educational
payload for high schooloutreach-Two-way communication with
GS established; no details on
mission accomplishment

April 25,
2016

1U

Education,technology

AAU

AAU, chosen for
ESA's ‘Fly Your
Satellite!’
initiative-To test a student-built AIS
receiver-Two-way communication with
GS established; experienced
difficulty with AIS receiver so
not
clear
if
missionaccomplished92Delphini-1(AUSAT 1)[1-116]GATOSS(former
GOMX-1)[1-117]

GOMX-2[1-118]GOMX-3[1-119]GOMX-4B[1-121][1-122]

GOMX-4A(Ulloriaq)[1-121]

AistechSat 3(Danu
Pathfinder)[1-127][1-128]Dec. 5,
2018;
ISS
dep:
January
2019

1U

Education,technology

GOMSpace(provided
most parts),
Aarhus
University

Aarhus
University, withfree
launchprovidedby
ESA-To fly NanoEye camera-Mission went well

Nov. 21,2013

2U

Technology

GOMSpace

GOMSpace,collaboration
with
DSE
AirportSolutionsof
AalborgandAalborg
University
onpayload design-To perform research andexperimentation on receiving
ADS-B
signalsfromcommercial aircraft using an
SDR-based receiver-Secondarily, to fly a color
camera for Earth observation
experiment-Mission successful, satellite
fully commissioned

October
28, 2014

2U

Technology

GOMSpace

GOMSpace,with
contributions
from
Aalborg
University and
NUS-To test a de-orbit systemdesigned by Aalborg University
and an optical communications
experiment from NUS-Launch failure

August19, 2015

3U

Technology

GOMSpace

GOMSpace,
commissioned
by ESA under
In-Orbit
Demonstration(IOD) elementof GSTP
[1-120][1-121],
collaboration
with Syrlinks (Xband
transmitter,funded
by
CNES)

-To
demonstratenewcapabilities of nanosatellites
focusing on attitude control, RFsensing, and high-speed data
downlink (X-band transmitter)-SATCOM
spot-beamcharacterization using an SDR
payload-Worldwide
acquisitionofaircraft ADS-B signals-Missions completed

Feb.
2018

2,

6U

Technology

GOMSpace

GOMSpace,
commissioned
by ESA under
In-Orbit
Demonstration(IOD) elementof GSTP
[1-122],
with payloads
from
ESA,
NanoSpace,
Cosine, ISIS

-To
demonstratethe5
payloads
on-board:
6U
propulsion
modulefrom
NanoSpace, innovative ISL
from GOMSpace, Chimera
board developed by ESA,
HyperScout
Hyperspectral
Camera from Cosine, and Star
Tracker from ISIS.
-Mission completed

Feb.
2018

2,

6U

Technology

GOMSpace

Danish Ministryof
Defence’s
DALO,
with
assistance fromDTU Space[1-137]-To monitor Greenland and theArctic region by capturing ADSB, AIS and images for DALO-Commissioned for use

April
2019

1,

2U

Traffic
Monitoring &Communicati
on(Commercial)

Aistech Space(satellite
operatorinSpain)-Traffic monitoring (ADS-B),
M2M/IoT
communication,
bidirectional communication forvesselor
remoteasset
management-Partial launch failure

GOMSpace,
AistechSpace

93

BRO1 [1-130]

Danu
1-10
constellation[1-127][1-128]Hydra
1-4
constellation[1-129]Starling 1-8
constellation[1-131]

GOMX-5A
and GOMX5B [1-123][1-124]

August19, 2019

6U

Traffic
Monitoring(Commercial)

UnseenLabs(payload);
GOMSpace(bus)

UnseenLabs(France)-Traffic monitoring,(signal intelligence)

2020(planned)

2U

Traffic
Monitoring &Communicati
on(Commercial)

GOMSpace,
AistechSpace

Aistech Space(satellite
operatorinSpain)-Traffic monitoring (ADS-B),
M2M/IoT
communication,
bidirectional communication forvesselor
remoteasset
management-Part of a planned initial 25member constellation

2020(planned)

6U

Traffic
Monitoring,
Communicati
on,
Earth
Observation(Commercial)

GOMSpace,
AistechSpace

Aistech Space(satellite
operatorinSpain)-Trafficmonitoring,
communication M2M/IoT, earth
observation-Part of a planned 30-member
constellation

2020(planned)

3U

Traffic
Monitoring(Commercial)

GOMSpace

AerialMaritime(operator
Denmark)

&
Ltd.
in

-Maritime and aviation trafficmonitoring (ADS-B receiver,
AIS-receiver)-Low-inclination orbit

2020(planned)

12U

Technology

GOMSpace

GOMSpace,
commissioned
by ESA under
In-Orbit
Demonstration(IOD) elementof GSTP [1-129]-To
demonstratenewtechnologies for propulsion andhigh-speed communications for
future nanosat constellations

1.2.14 その他の欧州各国
下記は、2019 年 12 月の時点で超小型衛星を打ち上げた欧州の他の国々である。


オーストリア ：3



ベラルーシ

：1



ベルギー

：3 + 1 (オランダと共同)



ブルガリア

：1



チェコ

：2



エストニア

：2



ギリシャ

:3



ハンガリー

：3



ラトビア

：1



リトアニア

：4



ルクセンブルク：3オランダ：4 + 1 (ベルギーと共同)



ポーランド

：6
94

SIGINT



ルーマニア

：1



スロバキア

：1



スイス

：5



ウクライナ

：2

本項で取り扱う国で開発された超小型衛星について、衛星を開発した主な目的または動機をおおまかに分類する。分類は主に衛星のユーザー及びオペレータの目的に基づいている。分類は次のとおり。



非営利目的–非営利目的のために実施/委託されたもの


大学教育または研究目的のために、大学または学校の学生、及び・又はスタッフ
によって実施されたもの



研究機関 / 政府 / 国立アカデミー


研究または民間の非営利的使用のために、研究機関または政府機関または国立アカデミーによって実施または委託されたもの



非政府/民間非営利組織


トレーニング、宇宙活動とアウトリーチの促進、技術実証などの非営利目的のために、非政府組織または個人によって実施または調整されたもの



大学と別の組織（民間企業の場合もある）との協力



商業目的


自社開発または第三者が開発したサブシステム/プラットフォームの軌道上での実証を含む商業目的、または商用サービスを提供する第 3 者オペレータへの衛
星供給、または 将来のミッションのために先駆ミッションなど



軍事


軍事用途に実施または委託されたもの（これに該当するものはない）

これらのカテゴリに応じた超小型人工衛星プロジェクトの分布を下の図に示す。本項で取り扱う各国の超小型人工衛星プロジェクトの約 72％（46 プロジェクトの内 33 プロジェクト）は、非営利目的、つまり教育、技術/科学研究、国内の宇宙活動の促進のために実施
または委託された。33 の非営利プロジェクトの内、18 プロジェクトは大学のみによって（又は主に）実施され、6 プロジェクトは大学、非政府組織（NGO）または個人間の協力によって、4 つは研究所/政府/国立アカデミーによる研究によって、2 つは大学と国立アカデミーの協力によって、2 つは大学と企業の協力によって、1 つは大学、研究機関、企業間の95

協力によって実施された。主に大学が行った超小型衛星プロジェクト、又は大学とそれ以外の機関との協力でのプロジェクトがすべての超小型衛星プロジェクトの約 63％（又は 46 プ
ロジェクトの内、29 プロジェクト）を占めている。これらの大学衛星プロジェクトのほとんどは、衛星工学プログラムの一環として教員の下で学生によって開発された CubeSats を立ち上げたが、他のいくつかは主に研究目的によって実施された。複数の協力組織が関与する超小型衛星プロジェクトでは、教育、トレーニング、研究、プロモーション、及び支援目
的の様々な組み合わせが見られる。

図 1.2.14-1 欧州他地域の超小型衛星の開発・オペレータ別内訳

一方、本項で取り扱う各国の超小型人工衛星プロジェクトの約 28％（46 プロジェクトの内、13 プロジェクト）は商業目的で、主に新しく設立された企業によって行われた。まだ数は少ないが、企業が商業目的で使用する超小型衛星プロジェクトの数は増え続けている。
これらの活動は、近年、つまり 2014 年以降に開始された活動に集中している。特に、これらの企業の大部分は、以前の大学の超小型衛星活動から派生したか、初期のプロジェクトで大学と密接に協力している。以下で説明するように、超小型衛星企業の最近のミッションには、次のものが含まれる。

96「最先端の超小型人工衛星技術、サブシステム、プラットフォームの軌道上での実証（自社開発、他社開発のペイロードを含む）」

「IoT / M2M 通信またはトラフィックと資産の監視のために計画された商用の超小型人工衛星群の先行ミッション」

「微小重力研究を実施するための装置と技術の提供」

「宇宙でのスペクトル測定」

例えば、IoT / M2M 通信 CubeSat コンステレーションの実現に関しては、サービスの提供、衛星、打ち上げサービス、衛星運用、ロジスティクス等を提供する別の超小型衛星企業（ISIS 等）との契約に焦点を当てた企業（Hiber Global など）がある。一方、IoT / M2M 超小型衛星の独自のコンステレーションを設計、構築、運用する会社（例えば、Astrocast）もある。
一方、調査された超小型衛星活動はいずれも軍事部門に分類されない。後続の部分では、各カテゴリに属する超小型衛星の活動について詳しく説明する。

非営利の超小型人工衛星の動向
表 1.2.14-1 に示すように、本項で扱う各国には合計 33 の非営利の超小型衛星プロジェク
トがある。これには、主に研究所/政府/国立アカデミーが実施する 4 つの超小型衛星プロジ
ェクトと、29 の大学が実施する超小型衛星プロジェクト（他の組織との協力を含む）が含まれる。大学の超小型衛星プロジェクトの特徴は、教育目的またはトレーニング目的と研究
目的の組み合わせである。目的は主に教育と技術の実証/科学研究の両方だが、衛星を構築する主な目的として衛星工学の学生に実践的な学習体験を提供することに重点が置かれているプロジェクトは「教育」とタグ付けしている。プロジェクトに「教育」というタグが付いている場合、これまでの経験や限られた経験のない学生が主に教員の下で衛星を構築したことを意味する。但し、当然のことながら、衛星は特定の技術的/科学的な任務も実行する。「教育」のタグが付いていないプロジェクトは、教育目的を二次的に持つ可能性があるが、プロジェクト自体は衛星の研究目的を達成することを目標としている。いずれにせよ、
これは厳密な分類ではなく、衛星プロジェクトに学生が学術活動の一環として衛星の開発に実際に関与したかどうかで分類している。
実際、大学の超小型衛星プロジェクトのほとんどは、主に教育目的で実施され、標準化された CubeSat プラットフォームを利用して衛星工学プロセス全体を学生に経験させている。
これらの教育プロジェクトの大部分は、各大学の 1 号機で最小の 1U CubeSat を開発し、その後のプロジェクトでより大きな CubeSat（2U 又は 3U）を開発している。但し、一部
97

の大学で、TU Wien（オーストリア）の PEGASUS（2U）、ベラルーシ州立大学（ベラルーシ）の CUBEBEL-1（2U）、TU Delft の Delfi-C3（3U）などは、1 号機でも大きなフォーム
ファクタの CubeSat を打ち上げている。NanoAvionics JSC は、高インパルス軌道操縦が可
能な「グリーン」単元推進薬マイクロスラスタを開発するために、ビリニュス大学から超小型人工衛星プラットフォームの構築を依頼された。
リスト内のいくつかの CubeSat は QB50 プロジェクトの一部であり、大学生によって作成されたため教育的と見なされるが、科学研究と軌道上での実証も同様に重要だ。QB50 プ
ロジェクトは、ベルギーの VKI が管理する EU プロジェクトであり、下部熱圏、及び再突入研究のために実施された。QB 50 は大学、及び研究機関のコンソーシアムによって開発された CubeSats の国際ネットワークで構成される。QB50P1 と QB50P2 は VKI によって開発され、2014 年 6 月に QB50 の 2 つの Precursor 衛星として打ち上げられた。QB50 に参加した他の 2U または 3U CubeSat には以下が含まれる。



トラキアのデモクリトス大学の PEGASUS と DUTHSat（ギリシャ）VZLÚ コンソーシアムの VZLÚSAT 1



パトラス大学と Libre Space Foundation の UPSat（ギリシャ）ウクライナ国立工科大学の LituanicaSat-2 と PolyITAN 2-SAU（ウクライナ）

また、教育用 CubeSat は、利用可能なリソースと取り組む課題のレベルに応じて、革新的なミッションアイデアを模索するための手段としても役立つ。典型的な技術的ミッショ
ンには、ADCS、GPS 受信機、カメラ、センサ、電子密度を測定するプローブ（ラングミュ
アプローブなど）、アマチュア無線、及び通信モジュールなどの市販または自社開発のコン
ポーネント、又はサブシステムの軌道上実証実験が含まれる。いくつかの注目すべき革新的な技術的アイデアは、ワルシャワ工科大学（ポーランド）の PWSat-1、及び PWSat-2 のドラッグパラシュートデオービット機構、AGH 科学技術大学（ポーランド）の KrakSat の磁性流体ベースの姿勢制御、リエージュ大学（ベルギー）の OUFTI-1 に搭載された衛星 DSTAR リピーター、及びタルトゥ大学（エストニア）の EstCube-1 に搭載された最初の電気ソーラー帆船の概念実証の試みだ。リエージュ大学は、2021 年に打ち上げられる予定の同じペイロード OUFTI-2 を搭載する後続のミッションも開発した[1-138]。別のエストニアの教育用 CubeSat、タリン工科大学の TTÜ101 は、X 帯ダウンリンクと光通信の実証を目的としている。
一方、スイス連邦工科大学ローザンヌ校（スイス）の SwissCube の科学ミッションは、
大気の大気光現象の観測である。ペイロードが企業、又は他の機関によって提供された
98

CubeSat プロジェクトもあった。1 つの例は、デルフト工科大学の Delfi-C3 であり、Dutch
Space の新しいタイプの薄膜太陽電池（TFSC）と Autonomous Wireless Sun Sensor（AWSS）を試験した。別の例としては、Delfi-n3Xt があり、TNO がデルフト工科大学とトゥヴェンテ
大学と共同で開発した T3µPS というマイクロ推進システムを搭載している。
Delfi-n3Xt は、
Delft Institute of Microelectronics and Submicron Technology（デルフト マイクロエレクト
ロニクス・サブミクロン技術研究所）の水素化アモルファスシリコン太陽電池の実験も搭載
し、Cosine Research BV の多機能粒子分光計（MPS）を軌道上実証した。
いくつかの大学の超小型衛星プロジェクトは、主に技術実証または科学目的のために実施され、これらは CubeSat ではない超小型人工衛星（<10 kg）を利用した。これらには、
オーストリアの BRITE コンソーシアムの一部、TUGSat-1（グラーツ工科大学）、及びUniBRITE（ウィーン大学）、ポーランドの BRITE-PL1、及び BRITE-PL2 が含まれる。BRITE
コンソーシアムは、UTIAS/SFL（カナダ）が主導し、参加したポーランドのエンジニアにほとんどの衛星部品と衛星開発のノウハウを提供した。BRITE ミッションの目的は、発光星の測光観測を行い、これらの星の変動性（低レベルの振動と温度変動）を調べることである。
TUGSat-1 はオーストリアの宇宙機関（FFG/ALR）、UniBRITE はウィーン大学、BRITE-PL1と BRITE-PL2 はポーランド科学アカデミーによって資金提供された。別のプロジェクトである BME 大学（ハンガリー）の SMOG-P は、異なる超小型人工衛星標準プラットフォー
ムである 1P PocketQube（0.2 kg）を使用した。2019 年 12 月に打ち上げられたこの衛星には、スペクトルアナライザーが搭載されており、スペクトルモニタリングを実行し、得られたスペクトルデータを使用したグローバルマップを作成する。
更に、本項で取り上げている欧州諸国は、初の衛星または超小型衛星を打ち上げ、その際に各々の国で宇宙開発、教育、及び技術開発を推進した。これらには、ポーランド、スロバ
キア、リトアニア、エストニアが該当する。CubeSat 開発プロジェクトは、通常、各国の宇宙開発に関わる研究機関、複数の大学、アマチュア無線組織の協力を通じて実施される。
SKCUBE（1U）は、2017 年 6 月に打ち上げられた最初のスロバキアの衛星である。ジリナ大学（UNIZA）の学生がスロバキア工科大学（STU）、コシツェ工科大学、及び非政府組
織のスロバキア宇宙活動機関（SOSA）と共同でほぼゼロから設計、及び構築した。SKCUBE
プロジェクトは、衛星開発プロセス全体の実地体験を獲得し、ESA 協力国間でのスロバキ
アの地位を強化することを目的として進められました。
一方、ビリニュス大学の LituanicaSat-1 とカウナス工科大学の LitSat-1 は、リトアニアの最初の衛星である。それらは一緒に打ち上げられ、2017 年 2 月に ISS から放出された。
SKCUBE と同様に、これらの CubeSat は主に大学生や若いエンジニアに実践的な学習体験を提供したことで、リトアニアの「宇宙への旅」が始まることとなった。LituanicaSat-1 ミ
99

ッションは、NanoAvionics、及びビリニュス大学の創設者による非営利の民間イニシアチブを開始し、LitSat-1 はカウナス工科大学とリトアニア宇宙協会の共同プロジェクトだった。
EstCube 1 は、ソーラーセルの電気実験だけでなく、最初のエストニアの衛星でもある。また、エストニアのいくつかの大学から強力な支援と参加を得て、宇宙開発と教育を刺激する
ためのツールとして機能した。
ハンガリーのブダペスト工科大学は、2012 年に教育用の 1U CubeSat MaSat-1 を開発して打ち上げた。ラトビアでは、ベンツピルス大学が 2017 年に教育目的、及び LuxSpace のAIS 受信機をテストするために、Venta-1 という名前の CubeSat ではない 5 kg 超小型衛星を開発して打ち上げた。ルーマニアでは、ブカレスト大学が 2012 年にブカレスト工科大学と共同で 1U CubeSat Goliat を開発し打ち上げた。地球撮影ペイロードを搭載しており、またその場での放射線量と微小流星フラックス測定実験を実施した。このプロジェクトは、ルーマニア宇宙機関（ROSA）によって支援された。スイスは、SwissCube の他に、2010 年に南スイスの応用科学芸術大学が開発した教育用 1U CubeSat TISat-1 を打ち上げた。
TISat1 のミッションの目的は、様々な導体の材料劣化を実験することだった。PolyITAN 2-SAUの前に、ウクライナ国立工科大学は GLONASS/GPS ナビゲーションサブシステムを搭載した 1U 教育用 CubeSat PolyITAN 1 を開発して打ち上げた。2015 年に打ち上げ Lambdasat
は、実験的な AIS 受信機を搭載した 1U CubeSat であった。シリコンバレー（サンノゼ）に拠点を置くギリシャの科学者と学生の国際的なグループによって構築され、NASA の支援を受けている。

表 1.2.14-1 その他ヨーロッパ地域における非営利の超小型人工衛星プロジェクト(注：各行の色は、上の図のカテゴリに基づいている。)
Name

TUGSat-1(BRITEAustria, CanX
3B) [1-139]

UniBRITE(CanX 3A)
[1-140]

LaunchDate

Form
Factor

Users/
Operator
Country

Users/
Operators

Contractor

Mission and Other Info

February25, 2013

Nano(7 kg)

UniversityofToronto InstituteofAerospace
Studies/
Space FlightLaboratory
UTIAS/SFL(Canada),TU
Graz

Graz Universityof Technology(TU Graz)

Austria-Scientific: observation of
luminous start-Technology-Part of the BRITE
Consortium

February25, 2013

Nano(7 kg)UTIAS/SFL(Canada)University
ViennaAustria-Scientific: observation of
luminous start-Technology

100

of

-Part of theConsortium

PEGASUS(QB50 AT03)[1-141][1-142]CUBEBEL-1(BSUSAT-1)[1-143]OUFTI-1[1-144][1-145]

QB50P1[1-146] andQB50P2[1-147]

EnduroSat
One[1-148]-[1-151]

VZLUSAT[1-151]-[1-153]

EstCube 1[1-154]

1

June
2017

23,

2U

FachhochschuleWiener Neustadt,
TU Wien SpaceTeam

FachhochschuleWienerNeustadt, TU
Wien
Space
Team

Austria-Technology, Education-Thermospheric research-Part of QB50 Project

October 29,
2018

2U

Belarusian State
University (BSU)

BSU

Belarus-Technology: ADCS, GPSreceiver,camera,IRsensor-Education

April
2016

25,

1U

Université
Liège

Université
Liège

de

Belgium-Technology:
D-STAR
communication protocol in
space-Education-Selected for ESA's ‘Fly
Your Satellite!’ initiative-Structure
basedon
Pumpkin’s CubeSat kit

June
2014

19,

2U

ISIS
(Netherlands)

Von
KarmanInstitute
VKI(ResearchInstitute)

Belgium-Technology:
thermocouple,
etc.,
Thermospheric research-Education-Part of QB50 Project

May
21,
2018
ISS
Dep:
July
13,
2018

1U

Space
Challenges
programSpace
Challenges
program

Bulgaria-Technology-International educational
program

June
2017

23,

2U

VZLÚ (Research
instituteincollaboration with
universities andcompanies)VZLÚ(Research
instituteincollaboration
with universities
and companies)

Czech
Republic-Technology: miniaturized
X-ray telescope,-Thermospheric research-Flux-Φ-Probe Experiment(FIPEX)-Part of the QB50 Project

May
2013

7,

1U

University
Tartu

University
Tartu

of

Estonia-Technology:
firstdemonstration of Electric
Solar Sail
-Education-First Estonian satellite

July 5, 2019

1U

Tallin Universityof Technology

Tallin Universityof Technology

Estonia-Technology:
X-banddownlink,
opticalcommunication-Earth observation : RGB
and NIR camera-Education

July
13,
2014
ISS
Dep:
March
4,
2015

1U

Lambda Team
(university+
privateindividuals)

Lambda Team
(university+
privateindividuals)

Greece-Technology:
harshradiation environment test,
experimental AIS receiver-Scientific:
observegraphene behavior in
space-Lambda Team is aninternational group of

TTÜ101[1-155][1-156]

Lambdasat[1-157][1-158]

BRITE

de

of

101

Greekscientists
andstudents based in Silicon
Valley (San Jose).

DUTHSat[1-159]

April
2017

18,

2U

Democritus
UniversityofThrace (DUTH)

DUTH

Greece-Technology:
electrondensitymeasurement
device-Education-Part of QB50 Project

April
18,
2017
ISS
Dep:
May
18,
2017

2U

UniversityofPatras(academe), Libre
Space
Foundation(private
nonprofit)

UniversityofPatras(academe),
Libre
Space
Foundation(private
nonprofit)

Greece-Technology: multineedle
Langmuir probe (mNLP)
forelectrondensitymeasurement-Education-Part of QB50 ProjectFebruary
13, 2012

1U

Budapest
UniversityofTechnology andEconomics

Budapest
UniversityofTechnology andEconomics

Hungary-Technology-Education

December
6, 2019

PocketQube (1P),
0.2 kgBME University

BME University

Hungary-Technology:
spectrummonitoring and mapping

June
2017

Nano
(5 kg)

UniversityofApplied Sciences
Bremen(Germany)

Ventspils
University

Latvia-Technology: AIS receiverfrom LuxSpace, camera-Education

January 9,
2014
ISS
dep:
February28, 2014

1U

UniversityofVilnius + private
non-profit
individuals

UniversityofVilnius + private
non-profit
individuals

Lithuania-Technology: amateur FM
voice repeater, camera,etc.
-Education-First Lithuanian satellitewith LitSat-1

January 9,
2014
ISS
dep:
February28, 2014

1U

Lithuanian Space
Association,
Kaunas
UniversityofTechnology

LithuanianSpace
Association,
Kaunas
UniversityofTechnology

Lithuania-Technology: piezo motor
experiment-Education

June
2017

23,

3U

Vilnius University(prime),JSC
NanoAvionika(bus, propulsion)

Vilnius
University

Lithuania-Technology:« green »monopropellant
microthruster developed
by NanoAvionika-Education-Thermospheric,Ionospheric research-Part of QB50 Project

April
2008

28,

3U

Technical
UniversityofDelft (TU Delft)

TU Delft

Netherlands-Technology: demonstrate
payloads provided byindustry : Thin Film Solar
Cell (TFSC), Autonomous
Wireless Sun Sensor

ISS
Dep:
May
25,
2017

UPSat
[1-160][1-161]

MaSat-1(MO-72)[1-162]-[1-164]

SMOG-P[1-165][1-166]

Venta-1[1-167][1-168]LituanicaSat1 (LO-78)[1-169]-[1-171]

LitSat-1[1-172][1-173]

LituanicaSat2[1-174][1-175]

Delfi-C3 (D064)[1-175]-[1-177]

23,

102

(AWSS), intra-satellite RF
link-Education

Delfi-n3Xt[1-178][1-179]BRITE-PL1
(CanX
3C,
Lem)
[1-180][1-181]

BRITE-PL2(CanX
3D,
Heweliusz)[1-180][1-181]

PW-Sat1[1-182][1-183]

PW-Sat2[1-184][1-185]

KrakSat[1-186][1-189]Goliat[1-190][1-192]

November21, 2013

3U

TU Delft

TU Delft

Netherlands-Technology: demonstrate
payloads from externalorganizations:
T3µPS
micropropulsion system,
Multifunctional
Particle
Spectrometer(MPS),
radiation experiment of Si
solar
cells,
modularcommunications platform,
radiation risk-free solidstate data storage devices-Education

November21, 2013

Micro (10kg)

UTIAS (Canada)

BRITE-PL
Consortium

Poland-Technology/Scientific(Astronomy)-Trainingfor
Polishengineers

August 19,
2014

Micro (10
kg)

UTIAS
Canada)

BRITE-PL
Consortium

Poland-Technology/Scientific(Astronomy)-Trainingfor
Polishengineers

February
13, 2012

1U

Warsaw
UniversityofTechnology,
Polish Academyof
Sciences(Space ResearchCenter)Warsaw
UniversityofTechnology,
Polish Academyof
Sciences(SpaceResearchCenter)Poland-Technology:
dragparachutede-orbitmechanism,
innovative
photovoltaic cells-Education-First Polish nanosatellite

December
3, 2018

2U

Warsaw
UniversityofTechnology,
Polish Academyof
Sciences(Space ResearchCenter)Warsaw
UniversityofTechnology,
Polish Academyof
Sciences(SpaceResearchCenter)

April
2019

1U

AGH Universityof Science andTechnology,
SatRevolution(bus, propulsion)

AGH Universityof Science andTechnology,
Technology and
the Jagiellonian
University

Poland-Technology:
proof-ofconcept of ferrofluid based
attitude control-Education

1U

University
Bucharest

University
Bucharest;
Bucharest
Polytechnic
University

Romania-Technology:
Earthimaging, measurement ofradiationdose
andmicrometeoroid flux
-Education-Structure
basedon
Pumpkin’s CubeSat kit

17,

February
13, 2012

(bus,

of

103

of

Poland-Technology:
dragparachutede-orbitmechanism,
innovative
photovoltaic cells, sunsensor, cameras-Education

-Under
ROSA
June
2017

SKCUBE[1-193][1-195]

SwissCube[1-196][1-197]

TISat-1[1-198]-[1-200]

PolyITAN[1-201][1-202]

1

PolyITAN 2SAU [1-203]

coordination

of

23,

1U

SlovakOrganization forSpace Activities(SOSA,anNGO), Universityof Zilina (UNIZA)SOSA, UNIZA,
SlovakUniversityofTechnology,
Technical
University
ofKošiceSlovakia-Technology:
UHFdigipeater, VLF receiver,
imagerandotherexperiments-Education-First Slovak satellite

September23, 2009

1U

Ecole
PolytechniqueFédéraledeLausanne

Ecole
PolytechniqueFédéraledeLausanne

Switzerland-Scientific: observation of
the airglow phenomena of
the atmosphere-Education

July
2010

12,

1U

UniversityofApplied Sciences
and
Arts
of
Southern
Switzerland

UniversityofAppliedSciences andArts of Southern
Switzerland

Switzerland-Technology:
degradation
conductors-Education

June
2014

19,

1U

National
Technical
University
UkraineNational
Technical
University
UkraineUkraine-Technology: sun-sensor,
ADCS, GLONASS/GPS
navigation subsystem-Education

Ukraine-Technology-Education-Thermospheric research-Part of QB50 Project

April
2017

18,

2U

National
Technical
University
Ukraineofof

National
Technical
University
Ukraineofofmaterial
tests
on

商業用超小型衛星開発の動向
商業目的の超小型衛星プロジェクトを表 1.2.15-2 に示す。このリストにある 13 機の衛星のうち、3 機が 2011 年〜2014 年に打ち上げられ、残りの 10 機は 2017 年〜2019 年に打ち上げられた。


LuxSpace (ルクセンブルク)

PEASSS Consortium (オランダ、ドイツ、ベルギー、及びイスラエルSpacePharma (イスラエル、スイス)



ISIS (Innovative Solutions In Space) and Hiber Global (オランダ)

Astrocast (スイス)

NanoAvionics (リトアニア）SatRevolution (ポーランド)



SkyFox Labs (チェコ)

ATL Ltd. (ハンガリー）

104

LuxSpace は、2004 年に設立され、2006 年から OHB SE グループ（ブレーメン）の子会社となり、ルクセンブルクに本拠を置く会社である。同社は、ルクセンブルクで最初の宇宙システム、アプリケーション、サービスの提供を行なっている[1-204]。スペースセグメント
インテグレーターとして、コンポーネント、テクノロジー、及び統合された 20〜100kg 級の小型衛星を提供している。衛星運用、サービスプロバイダーとして、宇宙インフラストラ
クチャまたは海上追跡（AIS）、航空機追跡（ADS-B）、地球観測（光学、SAR、データ品
質管理）、及び通信（M2M）の完全なソリューションを提供している[1-205]。2011 年 10
月と 2012 年 1 月にそれぞれ打ち上げられた VesselSat 1（29 kg）、VesselSat 2（28 kg）
は、LuxSpace で開発された最初の 2 つの小型衛星である。衛星通信による船舶同士の検出と追跡のための AIS 受信機を備えている[1-206]。両方の衛星は正常に動作し、3 年間の設計寿命を超えた。同衛星は、故障した Orbcomm 衛星の代替品として Orbcomm にリースされた[1-207]。2014 年、放射線実験用装置とアマチュア無線送信機を内蔵した LuxSpace のペイロード（14 kg）である 4M（Manfred Memorial Moon Mission）が、中国の CZ-3C / G2ロケットの最終ステージに搭載された。4 日間の月面飛行を経て地球に帰還し、世界中のア
マチュア無線家が無線を受信した。
2016 年、LuxSpace とそのパートナーである ORBCOMM
は、欧州海事安全局（EMSA）との 4 年間の衛星 AIS データサービスフレームワーク契約を獲得した[1-208]。この契約と、AIS 衛星の exactEarth コンステレーション用に ESAIL（ESAの船舶追跡用 SAT-AIS プログラム）衛星を構築する最近の契約では、より大きな小型衛星
プラットフォーム（50,000 kg 以下）[1-209]を利用した。
Piezo Electric Assisted Smart Satellite Structure（PEASSS）は、TNO（オランダ応用科
学研究機関）、Active Space Technologies GmbH（ドイツ）、ISIS（オランダ）、SONACA（ベルギー）、Technion、及び NSL（イスラエル）6 社を含む多国籍共同事業団体である。
EU の FP7 プロジェクトの一部として開始されたこの共同体の目的は、「複合パネル、圧電材料、次世代センサを組み合わせ自律的に姿勢指向精度と発電能力を向上させる「smart
structures」を開発、製造、試験、受け入れ認定すること」である。PEASSS という名前の3U CubeSat が 2017 年 2 月に打ち上げられた。これには、新しい超小型衛星用電子機器、
圧電発電システム、圧電作動 smart structures、光ファイバーセンサ、及びインテロゲータ
ーシステム（訳注：RFID 分野において、IC タグに無線信号を送信する送信機）が含まれていた[1-210]。
SpacePharma は、小型の「lab-on-chip」技術を使用した宇宙ベースの微小重力生化学研
究実験装置の設計、計画、及び実装においてソリューションを提供するスイス/イスラエルの企業である[1-211]。最初の衛星である DIDO 1（3U CubeSat）は、当初 2016 年に打ち上げを計画されていたが、延期もしくは中止された。 後継機である DIDO 2（3U CubeSat ）105

は、2017 年に高度 500 km の軌道に打ち上げられ、SpacePharmaIsrael Ltd、CAS IPE、Spacety China Ltd、及び Institute of Mechanics [1-212] と共同による実験を実施した。3 番目の衛星である DIDO 3 は、2020 年に打ち上げ予定である[1-213]。DIDO 衛星は、細菌培
養、抗生物質耐性、酵素反応、重合、ナノ粒子合成、結晶化などを実験できる mGnify ユニ
ットを内部に保有している[1-213]。SpacePharma は、衛星プラットフォーム、統合、及び打ち上げのために ISIS と契約した。Hiber Global（オランダ）と Astrocast SA（スイス）は、M2M / IoT アプリケーション向けに衛星による通信サービスを提供するベンチャー企業である。 2016 年に設立された Hiber Global（旧 Magnitude Space）は、オランダの最初の商業衛星を運用しており、商業サービスとしてグローバル IoT 接続を提供する最初の企業である[1-214] 。2018 年 11 月〜12 月に、Hiber Global は 2 つの先行ミッション、Hiber 1（6U）、及び Hiber 2（6U）を開始した。これらは、予定されている M2M / IoT 通信 Cubesat
コンステレーションの一部である。このシステムを実現するために、Hiber Global は ISISと契約し、衛星、打ち上げサービス、地上セグメント、宇宙船運用サポートを提供した。
Hiber Global の搭載無線機器は、ISIS プラットフォームに統合された[1-215] 。ISIS（Innovative Solutions In Space）は、サブシステムやプラットフォームからターンキーソ
リューション（訳注：納品後、直ちに稼働できる状態にある情報システム）に至るまで、
CubeSat の幅広い製品、ソリューション、サービスを提供する垂直統合型の超小型衛星企業である[1-216] 。2006 年にデルフト工科大学（オランダ）の Delfi-C3 CubSat プロジェク
トからのスピンオフとして始まり、
世界中の顧客のために 380 機の衛星を軌道に打ち上げ、
2 つのスピンアウト企業(訳注：企業内の事業部門や活用されていない研究開発成果・ビジ
ネスアイデアなどを切り離し、企業として独立させて事業展開すること)を設立した[1-217]。
Astrocast は、2014 年にエコールポリテクニックフェデラルドゥローザンヌ (Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne)で教育用 1U CubeSat ”SwissCube”の開発と打ち上げを成功させたチームによって 2014 年に設立されたスイス企業である[1-218] 。同社は、独自のコンステレーションを設計、構築、運用している[1-219]。2018 年 12 月と 2019 年 4 月に、それぞれ予備の CubeSat として、Astrocast 0.1（Kiwi、3U）と Astrocast 0.2（Hawaii、
3U）という 2 つの衛星開発を開始した。2023 年までに完全なコンステレーションを完成させるために、更に 20 個の CubeSat を打ち上げる予定である。
NanoAvionics は、衛星システムに特化した超小型衛星サブシステムの製造と、商用アプ
リケーション、及び科学/技術ミッション[1-220] のプラットフォームの製造に焦点を当てた
衛星ミッション統合開発会社である。同社の創設者は、2014 年にビリニュス大学で最初のリトアニアの衛星プロジェクト LituanicaSAT-1 のメンバーで構成され、ビリニュス大学と協力して LituanicaSAT-2 の開発も行なった[1-220][1-221] 。2014 年の設立以来、本報告書
106

の執筆時点で、同社は 75 以上の成功した衛星ミッションと商業プロジェクトを実施している。80 人のメンバーからなるエンジニアリングチームを持ち、リトアニア、米国、及び英国に施設を開設した[1-222]。2019 年 4 月、NanoAvionics は IoT ユーザー向けに 2 つの M6P（多目的 6U プラットフォーム）衛星を打ち上げた[1-223]。衛星の 1 つは M6P ミッションと呼ばれ、SpaceWorks Orbital（米国）、及び Lacuna Space（英国）からのライドシェア
IoT 通信ペイロードを輸送する[1-224] 。もう 1 つの衛星は BlueWalker 1（BW1）と呼ばれ、
AST＆Science（米国）からのペイロードを輸送するために開発された。 2020 年には、AST＆Science の衛星 BW 2 と BW 3 の打ち上げが予定されている[1-225]。
SatRevolution は 2016 年に設立されたポーランドの会社であり、米国に支社を設立している。同社は、完全に社内で設計、及び製造された超小型衛星プラットフォーム、サブシス
テム、及びソリューションを提供している[1-226] 。最初のプロジェクトの 1 つとして、AGH
科学技術大学、及び Jagiellonian 大学[1-227] は 1U CubeSat である KRAKSat を共同開発した。 KRAKSat の後、2019 年 4 月に打ち上げられた Światowid（2U）に取り組んでおり、社内開発された超小型衛星技術、プラットフォーム、及び解像度４ｍの地球観測ペイロードの実証ミッションを開発した。 REC（リアルタイム地球観測コンステレーション）と呼ばれる 1024 機の衛星、50 cm の解像度、30 分のリフレッシュレートによる地球の監視を目的とする野心的なミッションの実現に取り組んでいる。 SatRevolution は、2026 年までにこのミッションを達成することを目指している[1-228]。また、AMICal Sat と命名された衛星はフランスのグルノーブル宇宙センター大学（CSUG:Grenoble University of Space
Centre）との共同プロジェクトにより開発が始まった。同衛星の科学的ミッションは低光条
件でオーロラを観測することである[1-229]。
kyFox Labs は、CubeSats、及び小型衛星用のコンポーネントメーカーである。同社はチ
ェコ共和国に拠点を置き、2014 年に設立された[1-230] 。2019 年 7 月、Lucky-7 という名前の 1U CubeSat を打ち上げ、将来の深宇宙探査ミッションの前段階としてサブシステムの放射線耐性を試験した[1-231]。
ATL Ltd.は、PocketQube（2P）フォームファクター（5 cm x 5 cm x 10 cm）を備えた ATL
1 衛星を開発したハンガリーの企業である。そのミッションの目的は、宇宙で新しい断熱材をテストし、DVB-T 帯域スペクトルモニタリングを実行することである[1-232]。この衛星は、BME 大学の PocketQube（1P）衛星 SMOG-P とともに、2019 年 12 月に打ち上げられた[1-233]。

107

表 1.2.14-2 ヨーロッパその他地域における商業用超小型衛星
Name

Lucky-7[1-231][1-234]

ATL 1[1-232][1-235]

M6P[1-224][1-236]

4M(Manfred
Memorial Moon
Mission) [1-237]

VesselSat 2[1-207]

VesselSat 1[1-207]

HIBER-1[1-238]-[1-240]

HIBER-2[1-238]-[1-240]

LaunchDate

Users/
Operator
Country

Contractor

Users/
Operators

1U

SkyFox LabsSkyFox Labs

Czech
Republic-Technology:
Testspacecraft
subsystems
forradiation tolerance
as precursor of
Deep
Space
missions

December
6, 2019

PocketQube(2P), 0.40
kg

ATL Ltd.

ATL Ltd.

Hungary-Technology:
Thermal insulator
material
experiment
and
DVB-T
band
spectrummonitoring

April
2019

6U

NanoAvionics

NanoAvionics,
SpaceWorks
Orbital(payload ride,USA), Lacuna
Space(payload ride,UK)

Lithuania-Technology: test
NanoAvionics'
nanosatellite
platformandtechnology-Communications:
Test SpaceWorks
Orbital's IoT radio
technology;
Demonstrate
LacunaSpace'sreceivingof
LoRaWAN signals
from terrestrial IoT
devices.

October
24, 2014Micro(14 kg)LuxSpace

LuxSpace

Luxembourg-Lunarfly-by,Amateurcommunications

January 9,
2012

Micro
(28 kg)LuxSpace

LuxSpace

Luxembourg-Maritimetraffic
monitoring-Leasedto
ORBCOMM

October
12, 2011

Micro(29 kg)November29, 2018

6U

ISIS(Netherlands)

Hiber Global(formerly
Magnitude
Space)

Netherlands

December
3, 2018

6U

ISIS(Netherlands)

Hiber Global(formerly
Magnitude
Space)

Netherlands-Communication(IoT/M2M) with theaim of providing
commercial
services-Precursor
missions for Hiber
Global's planned
communications
Cubesatconstellation

July
2019

5,

1,

Form Factor

108

Mission and Other
InfoPEASSS[1-240]Światowid[1-241][1-242]

DIDO 2[1-212][1-213]

Astrocast
0.1(Kiwi)[1-243][1-244]

Astrocast
0.2(Hawaii)[1-243][1-244]

February15, 2017

3U

PEASSS
Consortium

PEASSS
Consortium

Netherlands, Germany,
Belgium,
Israel-Technology:“Smart structures”-Multinational
consortiumofcompanies:
GmbH, TNO, ISIS,SONACA,
Technion, NSL

April
2019

2U

SatRevolution
SA

SatRevolution
SA

Poland-Technology: test
in-housedeveloped
nanosatellite
subsystems-Earthbservation
constellation
demonstration

February15, 2017

3U

ISIS
(main
integrator,
launch, bus),
SpacePharma(payload)

SpacePharma

Israel,Switzerland-Scientific: Microgravity
research(biochemical
experiments)

December
3, 2018

3U

Astrocast SA(formerly
ELSE SA)

Astrocast SA

Switzerland-Communication(M2M/IoT)

April
2019

3U

Astrocast SA

Astrocast SA

Switzerland-Communication(M2M/IoT)

17,1,

1.2.15 大韓民国
最初の韓国の衛星は、質量 50 [kg]級の小型衛星である。1992 年 8 月 11 日に Ariane-4 ロ
ケットを使用して打ち上げられた。韓国は、若いエンジニアをサリー大学に派遣し、「KITSAT-1、韓国工科大学衛星-1」という最初の衛星を開発した。KITSAT-1 プログラムの主な目的は、衛星技術者のトレーニングと教育を通じて衛星技術を習得することである。
KITSAT-1 は英国で開発、製造された。その設計はサリー大学の UoSAT-5 衛星に基づいて
おり、韓国のギジュ鬱者は衛星の設計に貢献する機会が無かった。しかし、KITSAT-1 の成功は、韓国の SaTReC にとって貴重な経験となる。
KITSAT-1 が成功した直後、SaTReC は KITSAT-1 の設計を使用して独自の小型衛星
KITSAT-2 の開発を開始した。KITSAT-2 でも KITSAT-1 と同じ設計を共有しており、SaTReC は韓国国内でミッション設計から運用までの開発作業を行った。KITSAT-2 のミッションは、KITSAT-1 のミッション（地球撮影画像処理システム、放射線監視システム）を109

改善及び強化し、国産のコンポーネントと SaTReC の試験施設を使用することであった。
また、彼らは Store&Forward 通信機能の新しいミッションシステムを導入した。KITSAT-2
は、1993 年 9 月 26 日に Ariane-40 ロケットを使用して打ち上げられた。KITSAT-1 とKITSAT-2 の成功後、韓国は高性能の実用的なミッションシステムのために、より大きな衛星にリソースを投入した。1 つ目のシリーズは、LEO でのリモートセンシングをミッションとする KOMPSAT（韓国多目的衛星）である。
別のシリーズは、静止地球軌道（GEO）上の COMS（通信、海洋、気象衛星）である。
どちらのシリーズも 300 kg 以上である。しかし、実際の COMS シリーズの質量は 2,000 kg以上であった。 KAIST 内にある SaTReC がこれら 2 つのシリーズ衛星に加えて他の衛星を開発した。しかし、100kg を超える技術実証ミッションを持った衛星にもかかわらず、それらは小型衛星では無かった。実際 SaTReC は、ほぼ同じ宇宙品質デバイスと大型衛星の設計コンセプトを流用しており、開発コストは小型衛星の開発という点では非常に高くついた。
韓国政府が国際連携（米国、イスラエル、及び EADS Astrium）で大型衛星開発に集中することを決定しした後、SaTReC の多くのエンジニアは研究室を辞めて SaTReC-i という
スタートアップ企業を設立した[1-245]。エンジニア達はビジネスのために小型の衛星を製造する必要があると判断した。目標は高解像度画像用の 300kg 級の衛星であった。
SaTReC-i は、衛星を他の国に販売する国際宇宙産業で成功を収め、画像提供会社としてのビジネスを拡大している。
数年後、米国と日本が CubeSat で大きな成功を収めた後、韓国はまず教育用途として
CubeSat の開発に乗り出した。韓国の CubeSat の始まりは、米国や日本の場合と同様に、大学からであった。主要な大学は、韓国の CubeSat プログラムの初期段階で慶熙大学[1246]、ソウル大学[1-247]、及び KAIST 等であった。
教育用プラットフォームとしての可能性と低コストのおかげで、韓国政府は 2012 年から
毎年 CubeSat コンテストを開始した。このコンテストは、教育ミッション、技術実証ミッションのために、3U 又は 6U CubeSat を開発する大学、及び企業向けである。 3 つ又は 4つのチームが、それぞれの設計とミッションの実現可能性を基に評価され、選定された。選ばれた各チームは、40 万 US$〜70 万 US$の資金援助を受けた。CubeSat コンテストの開始時、打ち上げの機会は明確ではなく、2012 年と 2013 年の優勝チームは ISRO の PSLVロケットを使用して 2018 年に衛星を打ち上げた。KARI は、2019 年から韓国の打ち上げロケットを利用して打ち上げの機会を提供しようとしている[1-248]。コンテストは毎年 KARIが開催している。

110

韓国における超小型衛星の実情は以下のように要約できる

教育的及び技術的実証プログラム



大学主体による開発

政府主導による衛星産業の育成を図っているが今のところ目立った実績無し



CubeSat（3U〜6U）が、小型衛星開発の主要なプラットフォーム

1U サイズの CubeSat 開発実績は、教育プロジェクト関連でも非常に少ない

韓国における超小型衛星の今後の展望は以下のように要約できる。



教育及び技術的実証が今後の主な利用例になると考えられる



政府からの予算が支配的

民間企業は小型衛星分野の参入に消極的

政府資金による CubeSat コンテストにより、いくつかの CubeSat 部品供給会社が国内市場で利用可能になるが、ヨーロッパや米国の競合他社と比較すると非常に小規模商用ミッションは今後、比較的大きい衛星（質量：100 kg 以上）により行われる

表 1.2.15-1 韓国の 50kg 以下の衛星
Name of satellite

Organization
SaTReC

Form factor
Mass
50 [kg]Launchyear
1992

SaTReC50 [kg]

1993

KAIST

2U

1998

Seoul National University

2U

1998

Seoul National University

2U

1998

Korea Aerospace University

1U

2006

Kyung Hee University

3U

2012

Kyung Hee University

3U

2013

Kyung Hee University

3U

2013

OSSI, Hojun Song

1U

2013

Kyung Hee University

3U

2018

Korea Aerospace University

3U

2018

KITSAT-1
KITSAT-2
LINK(QB50 KR01)
SNUSAT 1(QB50 KR02)
SNUSAT 1b(QB50 KR03)
HAUSAT 1
CINEMA 1
CINEMA 2(KHUSAT 1)
CINEMA 3(KHUSAT 2)OSSI 1SIGMA(KHUSAT 3)
KAUSAT 5

111

Korea Aerospace University

2U

2018

Yonsei University, NASA

2U + 1U

2018

Chungnam University

3U

2018

3U

2018

3U

2018

Seoul National University

2U

2018

Chosun University

1U

2018

VisionCube
CANYVAL-X 1, 2
CNUSail 1(Papillon)
K2SAT

KAIST, Korea Airforce academy,
Chosun University
Seoul National University

SNUSAT 2
SNUGLITE
STEP Cube Lab

1.2.16 トルコ共和国
イスタンブール工科大学宇宙システム研究所、及び試験研究所（SSDTL）は、トルコの超小型衛星開発活動に主要な貢献を果たしている。クリーンルーム、高速試作実験室、振動試
験施設、熱真空試験室、電波暗室、小型衛星ミッション用の地上局施設を保有・運用している。SSDTL はトルコで最初の CubeSat を開発したが、現在でも最前線で研究・開発を行なっている。更に、SSDTL は引き続き国内での CubeSat の開発・試験をサポートし、日本、や他の国・地域と協力している。TUBITAK-UZAY はトルコの科学技術研究評議会の宇宙技術研究所である。彼らは、2013 年に発表された SSDTL との共同作業により、トルコで最初の通信用 CubeSat を開発した。 2018 年、UBAKUSAT は JAXA とトルコ運輸海事通信省との契約により、通信、及び宇宙放射線ミッションのペイロードを搭載して打ち上げられた。現在、TUBITAK-UZAY、トルコ軍事電子産業（ASELSAN）、及びイスタンブール工科大学によって 2 つの CubeSat 計画が進行中である（2020 年時点）。

トルコの主要な衛星開発機関


SSDTL：CubeSat の開発を行っており、地上局、及び試験施設を保有Gumush Aerospace：CubeSat のバス及びサブシステムを開発している



ATILIM University：CubeSat 用リアクションホイールを開発している

C Tech Information Technologies Industry and Trade Inc.：防衛、航空、衛星技術、
通信システム、サイバーセキュリティ、モデリング、及びシミュレーションを行っている

TUBITAK-UZAY (Scientific and Technological Research Council of Turkey - SpaceTechnologies Research Institute)：衛星システム、通信システム、情報及び画像処理

112



GSATCOM：商用通信衛星の組み立て、統合試験を行っている

Turkish Aerospace：地球観測衛星、偵察衛星、通信衛星、サブシステムの開発、組
み立て、統合試験を行っている

表 1.2.16-1 トルコの 50kg 以下の衛星
Year

Name

Weight(kg)

Launch date

MissionContractor

User

Form
FactorİTÜpSAT1<1

September
2009(Stilltransmitting
beacon)First
CubeSatdevelopment
Amateur radio
operation

Istanbul
Technical
University

Istanbul
Technical
University

1U

TurkSat3USat

4

April 2013

Camera mission
Amateurradio
operation
First
Communication
CubeSat

TURKSAT

Istanbul
Technical
University

3U

BeEagleSat

2

April 2017

Multi
needleLangmuir Probe
Semiconductor
based
X-ray
detector

Istanbul
Technical
University andTurkishAir
Force Academy

Istanbul
Technical
University

2U

HavelSat2

April 2017

Multi
needleLangmuir Probe
SoftwareDefined RadioHAVELSAN(Naval WarfareManagement
Systems
Technology
Center)Istanbul
Technical
University

Istanbul
Technical
University

2U

UBAKUSAT

4

April 2018

Service of voicecommunications
for amateur radio
stations
Demonstration of
TAMSAT
Simplesat card
onboard whichrelays data about
space radiation
to ground station

JAXA and theRepublicof
Turkey's
MinistryofTransport,
Maritime Affairs
andCommunications

Istanbul
Technical
University

3U

AselSat

5

2020

Earth
observation
mission with Xband downlink
system.
Secondary
payload is a
dosimeter

ASELSAN(Military
Electronic
Industries
Turkey)Istanbul
Technical
University

3U

2009

2013

2017

2017

2018

2020

113

of

SSS-2B

4

2020

2020

Formation Flying(withChineseSatellites)
Student Training
Inter-satellite
Link

TUBITAK-UZAY(Scientific andTechnologicalResearch
CouncilofTurkey - SpaceTechnologies
Research
Institute)

TUBITAKUZAY(ScientificandTechnologic
al ResearchCouncilofTurkeySpace
Technologies ResearchInstitute)

3U

1.2.17 ブラジル連邦共和国
ブラジルでは、超小型衛星活動のほとんどが教育機関によって実施されている。現在、ブラジルでは合計 7 つの超小型衛星が開発・製造されており、その内 6 つが既に打ち上げられた。ブラジルの最初の超小型衛星は、多くの人が NanoSatC-Br 1 であるとされているが、実際に国内で開発され完成した最初の超小型衛星は UNOSAT-1 であった。同衛星は、ノーザンパラナ大学の学生と研究者によって設計された。残念ながら、打ち上げ 3 日前の 2003
年 8 月 23 日にアルカンタラ基地での事故で、衛星打ち上げ機 VLS-1 V03 と共に破壊され失敗となった。その主なミッションは、AX25 プロトコルを使用して音声メッセージとテレメトリーデータパケットを送信することであった。衛星寸法は 46cm x 25cm x 8.5cm で、その質量は 8.83kg である[1-249][1-250]。
NanoSatC-Br1 は、ブラジルで最初の CubeSat プロジェクトである。サンタマリア連邦大学（UFSM）、南地域空間研究センター、及び INPE の協力により開発された。衛星は 2014
年 6 月 19 日に打ち上げられた。これは、1kg の質量を持つ 1U CubeSat であった[1-251][1252]。
AESP-14 は、ブラジルの複数の研究所によって開発され、航空技術大学校（ITA）により運用されている 1U CubeSat である。主なミッションは科学で、特にプラズマ測定に関連するものであった。これは、1kg の質量を持つ 1U CubeSat であり、2015 年 1 月 10 日に打ち上げられた。アンテナ展開の失敗とそれに続くバッテリーの放電のため、ミッションは失敗に終わった[1-253][1-254]。
SERPENS 衛星の主な目的は、電波を介してテレメトリと環境データを収集して送信することであった。ブラジリア大学（UnB）がとりまとめ、ブラジルだけでなく、スペイン、

114

イタリア、米国の他の機関からの貢献により開発が進んだ。サイズは 3U であり、質量は 4kgであった[1-255][1-256]。
Tancredo-1 は、ブラジルのウバトゥバにある Tancredo Almeida Neves 校の生徒が開発した TubeSat（ピコサテライト）である。アマチュア無線用のボイスレコーダーと電離層のプラズマを研究するための簡易ラングミアプローブを搭載している。全長は 13 cm で、質量は 570g である。 2016 年 9 月 12 日に打ち上げられ、衛星は期待どおりに動作した[1257]。
ITASat-1 は、ITA により開発された衛星である。このプロジェクトは 80kg 級の小型衛星として開始されたが、打ち上げの手続きが難しいため 6U CubeSat 級の衛星に変更となった。ペイロードは、データ収集システム、GPS 受信機、地上解像度 80m のカメラシステムである。2018 年 12 月 3 日に打ち上げられた。同衛星の質量は 8kg であった[1-258][1-259]。
FloripaSat-1 は、サンタカタリーナ連邦大学（UFSC）で開発された技術実証衛星である。
主なペイロードは救助用の緊急通信に使うアマチュア無線中継器である。サイズは 1U のCubeSat、重量 1kg で、2019 年 12 月 20 日に無事に打ち上げられた。現在もそのミッションを実行している[1-260][1-261]。

1.2.18 南アフリカ共和国
南アフリカにおける宇宙活動の中心は西ケープ地域である。この地域には、過去に宇宙プ
ログラムのために開発された施設の他、多くの大学、国立研究所、先端技術企業がある。この地域の大学では、衛星工学、衛星運用、光学機器の設計と試験、合成開口レーダーシステ
ムとデータ処理、宇宙政策及び宇宙法運用といった幅広い能力を保有している。
1999 年 2 月に、南アフリカで最初の衛星である Sunsat-1 が打ち上げられた。64 kg の質量を持つこの小型衛星は、ステレンボッシュ大学のスタッフと学生によって開発された。
Sunsat-1 を開発したチームは、Sunspace 社を設立し、Sunsat-1 開発で得られた小型衛星開発の技術を更に発展させ販売した。2013 年 7 月に、SunSpace の業務と知的財産が Denel
Dynamics に譲渡され、Denel Group に SpaceTeq という新しい組織が誕生した。
2005 年に、南アフリカ科学技術省は 3 年間の衛星開発計画を開始した。ステレンボッシ
ュ大学がこの計画を管理し、SunSpace が衛星を提供するコントラクターであった。
2009 年 9 月、Sumbandila 衛星が打ち上げられ、2011 年半ばまで運用された。2013 年
11 月、南アフリカで 3 番目の衛星で最初の CubeSat である ZACUBE-1 が正常に打ち上げ
られた。

115

2018 年、南アフリカで 2 番目の小型衛星 ZACube-2 が宇宙に打ち上げられた[1-262]。
ZACube-2 は MDASat の Precursor ミッションである。MDASat は、最先端の超高周波デー
タ通信システムを海運産業へ提供することを目的とした 9 つの超小型衛星で構成されるコ
ンステレーションである。
南アフリカは、IoT またはインターネットの実装を可能にするために南アフリカだけでなく、南部アフリカ地域、更にはアフリカ大陸全体にサービスを提供可能な独自のコンステレーションを開発する技術的能力を保有している。2019 年にプレトリアで開催された南アフ
リカ航空学会の中で、スペースコマーシャルサービス（SCS）議長の Sias Mostert がこのことを強調した[1-263]。
1.2.19 台湾
台湾の宇宙活動は、1991 年に MOST によって設立された NSPO によって推進されており、宇宙機関として機能し、宇宙技術の研究開発を担当している[1-264]。2017 年に MOSTが資金提供した予算は 3,500 万 US$だった[1-264]。
小型衛星での最初のマイルストーンは、Formosat 3（米国の COSMIC 気象、電離層、及び気候コンステレーション観測システムとし て 知ら れ てい る） とし て 知ら れ てい る NSPO と 米 国 の University Corporation for
Atmospheric Research（UCAR）との連携によるコンステレーションであった[1-265]。NSPO
も Formosat 5 と Formosat 7 を開発したが、それらはそれぞれ 525 kg と 277 kg の質量の小型衛星で構成されている[1-266][1-267]。表 1.2.19-1 に打ち上げられた台湾の超小型衛星を示す。
表 1.2.19-1 打ち上げられた台湾の超小型衛星の概要
Year

Name
Formosat 3A

Mass
[kg]
62

Formosat 3B

62

Formosat 3C

62

Formosat 3D

62

Formosat 3E

62

Formosat 3F

62

PACE

2

Phoenix

2

2006
2006
2006
2006
2006
2006

MissionLauncher

Scientific(ionosphere study)
Scientific(ionosphere study)
Scientific(ionosphere study)
Scientific(ionosphere study)
Scientific(ionosphere study)
Scientific(ionosphere study)
Technology

Minotaur #5

OSC

OnorbitY

Minotaur #5

OSCY

Minotaur #5

OSCY

Minotaur #5

OSCY

Minotaur #5

OSCY

Minotaur #5

OSCY

Education,
Amateurradio
communication,
Technology

Atlas-5(401)

Dnepr

2014

2017

116

Contractor

National
Cheng Kung
University
National
Cheng Kung
University(NCKU)

Form
Factor

Y

2U

Y

2U

国立成功大学（NCKU）は、これまでに 2 つの CubeSat を開発し打ち上げた。最初の PACE
は、さまざまな姿勢決定、制御手法を検証するための技術実証ミッションであり、2003 年に開始され、2014 年に打ち上げられた[1-268] [1-269]。PACE は、学生が開発した 2U
CubeSat である。しかし、打ち上げ後に信号を受信できなかった。2 番目の衛星は、QB50
プロジェクトの一部として開発された 2U CubeSat である PHOENIX（QB50 TW01）である。PHOENIX は 2017 年 5 月に ISS から放出され、2019 年 5 月まで機能していた[1-270]。
現在、NCKU は台湾とルクセンブルクにある Odysseus と提携している。Odysseus は小型衛星技術の開発、特に宇宙船の自律性、最適な通信、小型でモジュール式の推進技術[1-271]の AI に焦点を当てている。
NSPO は、台湾の宇宙産業を発展させるための CubeSat プログラムを開発している。このプロジェクトの期間は 2017 年から 2022 年で、少なくとも 5 つの CubeSat を打ち上げる。2017 年には、台湾の大学、及び国・地域内企業に IDEASSAT、NutSat、及び YUSATの 3 つの CubeSat が契約された。彼らのミッションは、電離層科学、ADS-B 航空機追跡、及び海洋、及び陸上移動物体の AIS/APRS 追跡システム[1-264]に重点を置いている。これらのプロジェクトに関与する大学は、国立中央大学（NCU）、国立フォルモサ大学（NFU）、
国立海洋大学、及び MoGaMe と LETSCOM の 2 社であった。

1.3 超小型衛星に関する市場動向
本項では、衛星データベースの分析、市場調査、公開されている情報に基づいて超小型衛星の市場動向を述べる。本項では、対象とする衛星の上限を 75kg としている。 本項では、Euroconsult 社が提供するデータベース[1-272]を主な情報源として調査を行なった。このデータベースには、500kg までの衛星が含まれている[1-273]。本項で 75 kg 未満の衛星を含んだ理由として、継続的な小型化により、50〜75 kg 級衛星のアプリケーションを 50 kg 未
満の衛星で実現できるからである。更に、本報告書に含まれる 75 kg 未満の衛星数は、2009
年 1 月〜2019 年 7 月に打ち上げられた 1153 機、及び 2019 年 8 月〜2028 年に打ち上げが予定されている 3519 機の衛星を対象にしている。その内、178 回の打ち上げ失敗、又は部
分的な失敗があった。

117

1.3.1 対象とする衛星
2009 年〜2019 年にかけて打ち上げられた 75 kg 未満の衛星 1153 機を質量別に分類する（図 1.3.1-1 参照）。打ち上げられた衛星のほとんどは約 5 kg である。 50 kg 以上 75 kg
未満の衛星の数は、1153 機の内わずか 24 機に過ぎない。

Number of launched satellites

250

229

200
173
150
121
107

98

100

86
57

50

0

36
4 1 1 1 4 3
0.1 0.234

0.3

0.5

29

22

11

1 2 2 1 1

3 1 1 1 2

1 1 1

2

1.09

2.11 2.15

3.3

4.5

1.3

1.95

2.2

3.7

8
5

7

17
4

1
8

4 5

3
10

12

12

14

1
16

9 9

2 7

20

25

7
1 2 1 3 5 1 2 5 3 4 1 3 2 4 1
27

29

32

37

40

43

45

49

1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1
52

54

56

58

60

67

70

74

Launch mass (kg)

図 1.3.1-1 超小型衛星の質量分布 (<75kg) [1-272][1-273]

CubeSats のフォームファクターに関連する質量カテゴリによって分析をする。但し、衛星の質量は従来の許容値よりも大きい場合がある。例を挙げると、Planet labs 衛星は 3U として分類されるが、従来の 3U 衛星許容質量が 4kg であるのに対し、実際は 5～6kg の質量を持つ。
衛星の質量分布を調査するため、7 つの質量カテゴリを以下に示す。

1)

1kg 未満2)1kg 以上 2.5kg 未満

3)

2.5kg 以上 4.5kg 未満

4)4.5kg 以上 10kg 未満

5)10kg 以上 20kg 未満

6)20kg 以上 50kg 未満

7)50kg 以上 75kg 未満

打ち上げられた衛星数の内多くを占める質量カテゴリは 4.5〜10 kg であり、507 機である(図 1.3.1-2 参照）。1 kg 未満の衛星は 198 機である。打ち上げられた衛星数と打ち上げ

118

予定衛星数のほとんどが、4.5～10 kg の範囲を占めていることが分かる。この中には、本報告書で扱っている 50〜75 kg の衛星が複数含まれている。

図 1.3.1-2 打ち上げ済みの衛星と打ち上げ予定の衛星の質量分布 [1-272][1-273]

1.3.2 質量カテゴリー別ミッションに基づく超小型衛星の市場動向
Bryce Space and Technology によれば、小型衛星の主なミッションは、リモートセンシ
ング、技術開発、軍事、情報収集、通信、科学である[1-274]。Euroconsult では、地球観測、通信、情報収集、セキュリティ、技術実証、科学、探査に分類している[1-275]。質量カテゴ
リ別の超小型衛星の主な用途は、情報収集用：1kg 以下、技術実証用：1～4.5kg である。
4.5kg 以上から地球観測が妥当となる。探査用衛星の質量は、殆どが 10～20kg である。

表 1.3.2-1 質量別ミッション分布 [1-272][1-273]
地球観測

探査

情報収集

科学

セキュリティ

技術実証

通信

総計

2

587

≦1Kg

1

301

10

273

打ち上げ済み

1

11

9

177

290

1

96

2

389

1

257

打ち上げ予定198≦2.5Kg98239

打ち上げ済み3

2

117

打ち上げ予定

6

6

122

1

135

≦4.5Kg

16

335

11

498

1

81

52

119

2

122

打ち上げ済み

3

打ち上げ予定

13
844

<10Kg

11

24

1

70

7

113

7

160

28

222

4

338

517

42

521

44

1,975

106

13

104

2

507

417

42

1,468

打ち上げ済み282

打ち上げ予定

562

7

411

29

59

16

147

11

打ち上げ済み

5

3

17

6

打ち上げ予定

54

13

130

5

437

5

179

打ち上げ済み27

3

打ち上げ予定

410

2

179

打ち上げ済み12

打ち上げ予定

167

<20Kg

<50Kg

<75Kg

総計

1,545

2

115

349

29

60

1

86

289

25

11

105

7

769

11

7

1

30

4

83

168

18

10

75

3

686

1

1

15

15

26

237

1

1

2

7

13

8

26

214

29

1,603

91

4,672

30

1,225

149

1

23

1.3.3 運用者
衛星の運用者は、軍事（米国陸軍、米国海軍研究所など）、商業（Planets、Spire など）、政府機関（NASA、CAS など）、学術機関（九州工業大学、ベルリン工科大学など）である[1-276]。主要な運用者は、Planets、Swarm Technologies、Spire といったコンステレーシ
ョン衛星を保有しており衛星の大部分を保有しているが、別の保有者が多様性をもたらしている。541 の運用者のうち、254 機関が 1 個の衛星を運用し、99 機関が 2 個の衛星を運用し、123 機関が 10 個未満の衛星を運用している。
図 1.3.3-1 に、今後打ち上げ予定の超小型衛星コンステレーション事業者の上位 10 社を示す。今後は、Swarm Technologies と Satellogic が、主要な衛星運用者の仲間入りをすると考えられるが、それらのコンステレーション衛星はまだ打ち上げられていない。打ち上げられた衛星を見ると、Planet と Spire が主な運用者である。

120

図 1.3.3-1 運用者別の打ち上げ済み衛星と打ち上げ予定衛星の分布 [1-272][1-273]

1.3.4 衛星メーカー（プライム）について
図 1.3.4-1 に主要な衛星メーカーを示す。衛星メーカーは 477 社(機関)存在する。その内
228 社は 1 個の衛星を制作、81 社は 2 個の衛星を製造している。予測によれば、Planet が最大の衛星メーカーになると報告されている。この他にも Kepler（カナダ）、Kleos space（ルクセンブルグ）、SkyFi（イスラエル）などといったコンステレーション構想はあるものの、衛星メーカーが決まっていないものがある。
それらは、図 1.3.4-1 にて（TBD Western）
や（USA tbd）と記載されている。

図 1.3.4-1 衛星メーカー別の打ち上げ済み衛星と打ち上げ予定の衛星の分布[1-272][1-273]

すでに打ち上げられた衛星から Planet を除いて考えた場合（図 1.3.4-2）、多くのメーカーがすでにその技術を実証していることが分かる。75kg 以下の衛星の製造において、NASA,

121

Aerospace Corporation、Los Alamos National Lab （いずれも米国）が Clyde Space と Spireを追っている。九工大（日本）も 15 機でランク入りしている。

Launched
60

56

50
39

40

27

30

21
20

19

15

13

13

12

12

US ARMY SMDCSpaceQuest

Virginia SpaceCAST (Chinese
Academy of SpaceTechnology)

100
AAC Clyde

Spire Global

NASA

Aerospace
Corporation

Los Alamos
Kyushu InstituteNationalof Technology
Laboratory (LANL)

図 1.3.4-2 Planet を除外した後の、超小型衛星の衛星メーカー別の分布[1-272]

1.3.5 超小型衛星市場の拡大要因
今後、衛星市場が拡大する要素として以下のことが考えられる。



コンステレーションアーキテクチャによる超小型衛星の利点・機能の最大化



需要の増加、市場競争、打ち上げ技術の研究による打ち上げコストの削減



新興国の参入と開発

超小型衛星利用をより合理的かつ有益にする新技術の開発



宇宙空間における通信遅れ時間短縮の要求

プラットフォームの標準化による衛星開発のコスト削減と工程の簡略化。それによる新規運用者の参入促進

1.3.6 市場価値
全種類の衛星を考慮した場合、収益の観点から見ると、過去 10 年間において軍事利用、又は高価な通信衛星が宇宙市場の収益の過半数を占めていた。宇宙市場は、そのほとんどが大規模な航空宇宙、及び防衛企業で構成されている。しかし、市場研究者の間では、この状
況は変化していると言われている。株式公開がより進み、今後 20 年間で投資額は劇的に増加する[1-276]。

122図 1.3.6 画像分野(上)、安全保障（中）、通信（下）の各分野において
衛星関連ビジネスを行なっている企業の企業価値 [1-277]

123

CNBC によれば、様々な他のセクターに浸透した宇宙企業を分類する方法が複数存在す
る[1-276]。 CNBC は、投資機会を単純な 4 つのカテゴリに区分している。有人宇宙飛行、
国家安全保障、衛星通信、画像とデータ分析である。これらの各カテゴリには、3 つの異なるタイプの企業が含まれる。1 つ目は宇宙にフォーカスした株式公開企業である。次に、重要な子会社を通じて宇宙ビジネスを行っている株式公開企業である。最後に、株式公開を控えたまたはスピンオフが間近な株式非公開企業である。
本項のデータは、あらゆる種類の衛星投資に関する情報である。これにより、衛星市場に参加している主要プレーヤーについてアイデアを得ることが可能である。衛星市場のバラ
ンスが超小型衛星に傾きそうなときには、これらのプレーヤーは重要な役割を果たす。各分
野における企業の企業価値（Valuation）を図 1.3.6-1 に示す。例えば、Maxer Technologies
や Aerojet Rocektdyne は宇宙にフォーカスした株式企業である。
HawkEye、SpaceX、
RocketLab は株式非公開企業である。

1.3.7 過去４年間の比較 [1-278]-[1-281]
過去 4 年間の衛星関連ビジネス（超小型衛星だけでなく、全ての衛星を含む）の比較を以下に示す。

2017 年と 2018 年の宇宙市場の比較2018 年の衛星製造収益は 195 億 US$（+ 26％）に増加。この収益の 39％は、地球観測アプリケーションによるものである。

2018 年の衛星打ち上げサービスの収益は、62 億 US$（+ 34％）に増加。この間に114 回の打ち上げがあったが、そのうち 93 回が商業目的であった。

2016 年と 2017 年の宇宙市場の比較2017 年の衛星製造収益は、155 億 US$（+ 10％）に増加。この収益の 49％は、地球観測アプリケーションによるものであった。

2017 年の衛星打ち上げサービスの収益は、46 億 US$（-16％）に減少。この間に 90
回の打ち上げがあったが、そのうち 64 回は商業目的であった。

2015 年と 2016 年の宇宙市場の比較2016 年の衛星製造収益は 139 億 US$（-13％）に減少。

2016 年の衛星打ち上げサービスの収益は 55 億 US$（+ 2％）に増加。

124

2014 年と 2015 年の宇宙市場の比較2015 年の衛星製造収益は、166 億 US$（+ 4％）に増加。

2015 年の衛星打ち上げサービスの収益は、54 億 US$（-9％）に減少。

1.3.8 市場予測[1-272]
いくつかの市場調査に基づいて超小型衛星に費やされたコストを見積もると、過去 10 年間の超小型衛星開発事業のコストは 10 億 US$であることがわかる。次の 10 年間には、23
億 US$に成長すると予測されている。



成長の予測は、今後 10 年間で約+ 130％。



成長の大部分は、衛星コンステレーションの増加によるものである。



商業部門は、今後 10 年で、政府の代わりに主要な役割を果たすことになる。



情報とセキュリティ以外の通信は、超小型衛星の将来の主要なアプリケーションである。



北米、及びアジア市場は、次の表からわかるように変化が激しくなる。



このカテゴリで LEO に打ち上げられる超小型衛星の質量は、過去 10 年間の 8.5t から次の 10 年間で 43t に増加する。

1.3.9 新興企業への投資
表 1.3.9-1 に、所謂 NewSpace と呼ばれる新興企業がこれまでに集めた投資額をまとめたものを示す。これらの企業の多くが、超小型衛星の製造や超小型衛星を使ったサービスをビジネスとしている。多種多様な企業に、投資が流れ込んでいるのが見てとれる。

表 1.3.9-1 NewSpace 企業への投資額
企業名
Planet [1-282]
Rocket Lab [1-283]
Spaceflight[1-284]
Spire[1-286]
OneSpaceChina[1-288]

国

設立(年)

総投資額 (US$)

United States

2010

384M in 2019

New Zealand2007

288M in 2018

United States

1999

240M in 2019

United States

2012

198M in 2019[1-287]

China

2015

117M in 2018
[1-289]125

備考
183M in2015

204M byMarch
2018[1-285]

Capella Space[1-290]

United States

2016

78M in 2019

AXELSPACE[1-291]

Japan

2008

39.5M in 2018

Argentina

2010

89M

United States

2014

37M in 2017

United States

2011

36M in 2018[1-295]

Finland2013

20M in 2018

United States

2011

19M in 2018

United States

2016

16M in 2019

China

2018

14.4M in 2019[1-300]

United Kingdom

2005

9M in 2019

Israel

2009

9M in 2017[1-303]

France2015

8.6M in 2018

United Kingdom

2015

7M in 2018

China

2017

3M in 2019

Australia

2018

1.5M in 2019

China

2018

1.4M in 2019

Satellogic[1-292]
AstroDigital[1-293]
Tyvak[1-294]
Oura[1-296]
PLD Space[1-297]
Akash Systems[1-298]ADASPACE[1-299]
Clyde Space[1-301]
SkyF[1-302]
Unseen labs[1-304]
OpenCosmos[1-305]
Mino Space[1-306]
Skycraft[1-307]
Beijing Smart
Satellite[1-308]

1.4 超小型衛星による深宇宙探査ミッションの動向
本項では、超小型衛星による深宇宙探査（厳密には超小型探査機と呼ぶべきであるが、簡単のために深宇宙探査を行う超小型宇宙機も「超小型衛星」と呼ぶ）に対して、日本を除いた世界各国の実績と現在公開されている計画の調査結果を述べる。また、深宇宙探査ミッシ
ョンの超小型衛星の開発に向けた超小型衛星関連市場の動きについても報告する。尚、本項で取り扱う深宇宙は、月、及びそれ以遠を対象としたものとする。また、深宇宙探査に適用可能な技術の動向については、「3. 超小型衛星に関する技術動向」の章でも触れられている。

126

1.4.1 超小型衛星を用いた深宇宙探査ミッションの実績
1.4.1.1 MarCO による火星探査ミッション
超小型衛星による深宇宙の探査ミッションの例としては、NASA が打ち上げた重さ
13.5kg の 6UCubeSat の MarCO（Mars Cube One）がある。MarCO のミッションは火星探
査機 InSight と地球の Deep Space Network（DSN）地上局の間でのリレー通信を支援する事である。NASA の JPL が開発した。ミッションの信頼性を確保するため、同じ設計のMarCO-A と MarCO-B の 2 つの CubeSat が、大型探査機の InSight と同時に 2018 年 5 月
5 日に、バンデンバーグ射場からアトラスロケットで打ち上げられた。InSight が火星軌道に入って着陸する時、地球の視野から外れて直接通信が困難になる。MarCO の主たるミッションは、その時に InSight に対して地球とのリアルタイム通信を提供する事であった。

図 1.4.1.1-1 MarCO のリレー通信の概念図[1-309]

打ち上げから約 90 分後、メインロケットから分離された MarCO-A と MarCO-B は、内蔵している推進機とナビゲーションシステムを用いて自力で火星までの運行を始めた。約
6.5 ヶ月後の 2018 年 11 月 26 日、2 つの MarCO 衛星は火星に接近して、予定した火星探査機の InSight と地球の DSN の間でのリレー通信に成功した。InSight が火星軌道に入って着陸するまでの全てのデータの中で、MarCO-A は 93%のデータを、MarCO-B は 97%のデータを地球に転送した。

127

図 1.4.1.1-2 MarCO 衛星の 3D モデル [1-310]

図 1.4.1.1-3 地上試験中の MarCO [1-311]

図 1.4.1.1-4 MarCO-B が転送した火星の画像 [1-312]
128

MarCO は深宇宙ミッションで使われた初めての CubeSat であり、小型通信機と小型ナビ
ゲーションシステムの深宇宙での技術実証もミッションの 1 つであった。そのため、メイ
ンミッションのリレー通信を達成した後、火星をスイングバイした MarCO の衛星に対してNASA は延長ミッションとして運用を続けた。2019 年 1 月までの延長運用で、MarCO は
通信モードと通信速度を変えながら小型通信機の通信機能を確認し、それと同時にセンサ類を含めた衛星のシステム情報をも取得した。この運用結果から超小型衛星を用いた深宇宙探査が火星以外にも可能性が十分あることを確認した。その延長運用後、衛星との通信が出来ない状況が続き、2019 年 2 月 2 日、NASA は正式に MarCO ミッションの終了を発表した。

1.4.1.2 Longjian 探査機による月軌道でのサイエンスミッション
中国は嫦娥四号 (Chang’e 4) の月探査ミッションの中継通信を支援する為に、鹊 桥(Quequio)と呼ばれる 425kg の通信衛星を開発して、2018 年 5 月 21 日に打ち上げた。鹊桥
は L2(Lagrange 2)軌道にて、嫦娥四号が月の裏面に入って地球と直接通信ができない時に通信を中継することを目的にしている。この鹊桥と同時に、竜江一号（DSLWP-A1、Longjiang-1）と竜江二号（DSLWP-A2、Longjiang-2)と呼ばれる 2 機の 45kg の超小型衛星が相乗り衛星として打ち上げられた。この 2 機の超小型衛星はハルビン工業大学(Harbin
Institute of Technology)が開発したもので、超長波（1MHz-30MHz）の観測機を用いた天文観測衛星である。月軌道では電離層の影響が無く、月の裏面に探査機が位置している間は月がシールドの役割をして、より正確な超長波の天文観測が可能になる。Longjian-1 は、放出
後すぐ通信不能の状態になって月軌道へ入る事ができなかった。しかし、Longjian-2 は350km x 13,700km の月軌道に入り、月表面に衝突するまでの 437 日間に亘り運用された。
最後に運用できたのは、2019 年 7 月 31 日である。天文観測以外に Longjian-2 にはサウジ
アラビアの King Abdulaziz City of Science and Technology（KACST）が開発した小型カメラが搭載されており、数枚の画像を地上局で受け取る事もできた。Longjian-2 は世界で初めて、地球から月までの軌道制御、月周回軌道入りを単独で行った超小型衛星であり、超小型衛星による深宇宙サイエンスミッションが可能である事を示した。また、ハルビン工業大学
は月軌道に探査機を送った世界初の大学になったのである。技術的な成果以外に、Longjian2 のデータは、日本の和歌山大学を含め、世界 40 あまりの地上局にて受信され、民間国際交流にも影響を発揮した。

129

図 1.4.1.2-1 Longjian 探査機の様子 [1-313]

図 1.4.1.2-2 Longjian-2 からの月と地球の画像 [1-314]

1.4.2 超小型衛星を用いた新宇宙探査ミッションの計画
1.4.2.1 小惑星探査機 Juventas
2019 年 11 月、ESA は大型探査機の Hera を用いた Didymos 小惑星探査ミッションを、
2024 年打ち上げを目標として開発すると発表した。Hera 探査機には、Juventas と呼ばれる 6UCubeSat が搭載され、小惑星に近い位置で Hera から放出され、より近い位置で小惑星のデータを取得する事をミッションの 1 つにしている。超小型衛星の Juventas 探査機はESA と GOMSpace が共同で開発する予定である。

130

図 1.4.2.1-1 Juventas 放出の概念図 [1-315]

図 1.4.2.1-2 Juventas 衛星の 3D モデル [1-316]

1.4.2.2 小惑星探査機 M-Argo（Miniaturised Asteroid remote Geophysical Observer）
M-Argo は、
小惑星探査機として ESA が開発している 12U CubeSat である。
主な目的は、
大型衛星の相乗りで打ち上げられてから内蔵している推進機を使って自力で小惑星まで運行して小惑星に接近した後、小惑星の情報を ESA の Estrack 地上局、又はイタリアの直径64m の Sardinia Radio Telescope に転送することである。M-Argo が成功すれば、世界初のCubeSat を用いた小惑星探査になる。ESA は、将来的にはこの成果を小惑星採掘（マイニング）ミッションで活用する事を期待している。現時点では、大型小惑星探査機 Hera の2024 年打ち上げに相乗りすることを目標としており、GOMSpace 社が ESA の協力で開発
している。

131

図 1.4.2.2-1 M-Argo と小惑星 [1-317]

1.4.2.3 技術実証衛星 INSPIRE（Interplanetary Nano-Spacecraft Pathfinder in Relevant
Environment）
INSPIRE は、NASA JPL が 2013 年から ELaNa（Educational Launch Nanosatellites）と言う教育プログラムの一環として開発してきた 3UCubeSat である。超小型衛星を用いて、深宇宙探査用の通信機や磁気センサなどのデバイスを軌道上実証することを目的としている。INSPIRE プロジェクトは 2 つの同一設計の衛星からなる。大型深宇宙探査機の相乗り衛星として打ち上げられ、その後約 3 ヶ月間に亘って、衛星データを地上局に送ることを目指している。残念ながら、打ち上げ日程が決まっておらず、詳細なミッションスケジュー
ルが未定である。

図 1.4.2.3-1INSPIRE 衛星のデバイス [1-318]132図 1.4.2.3-2 INSPIRE 衛星運用の概念図 [1-319]

1.4.2.4 Spacebit Mission One
Spacebit 社は、2014 年に立ち上げられた英国のスタートアップである。Asagumo と呼ばれる 1.3kg の小型ローバーを月に送る計画を 2019 年に明らかにした。米国の Astrobotic
社が NASA の CLPS プログラムで 2021 年 7 月に月に送る大型探査機 Peregrine の相乗りとして月に行く予定である。Asagumo の主なミッションは、月表面に Peregrine が着陸した後に Peregrine 探査機から分離して 10m ほど歩き、そこから取得した画像を地上にを転送する事である。大きな特徴は、普通のローバーが使っているホイールでは無く 4 本の足を使う事である。このミッションが成功すれば英国初の月探査ローバーになる事である。

図 1.4.2.4-1Peregrine と Asagumo の想像図 [1-320]

1.4.2.5 Artemis プログラムの相乗りを用いた CubeSat の月探査ミッション
NASA は、2024 年までに次世代大型ロケット（SLS）と有人探査機のオリオンで月の南極に宇宙飛行士を送る Artemis プログラムを発表した。2021 年には、オリオン探査機の大気圏再突入機能確認を主なミッションとする Artemis-1 を打ち上げる予定である。Artemis133

1 では、13 機の 6U サイズの CubeSat を相乗りさせ、月探査ミッションの機会を提供する。
13 機の CubeSat のうち、2 機は日本の CubeSat であり、東京大学の EQUULEUS と JAXA（ISAS）の OMOTENASHI である。本項では日本以外の 11 機の CubeSat のミッションを紹介する。

図 1.4.2.5-1 ARTEMIS-1 プログラムの月探査ミッションの概念図 [1-321]

図 1.4.2.5-2 SLS ロケットの CubeSat 放出システム [1-322]

1.4.2.5.1 NEA Scout（Near Earth Asteroid Scout）
NEA Scout は NASA の Marshall Space Flight Center（MSFC）と JPL が開発している小惑星探査用の CubeSat である。この CubeSat はソーラセイルを推進機として小惑星に接近し、小惑星の画像などのデータを取得し、地球局にデータを転送する事を目指している。

134

図 1.4.2.5.1-1 NEA Scout と小惑星の予想図 [1-323]

1.4.2.5.2 BioSentinel
BioSentinel は、NASA の Ames Research Center と Johnson Space Center が共同で開発している深宇宙放射線の生命体に対する影響を確認する CubeSat である。衛星の中にはイースト菌があり、約 18 ヶ月に亘って深宇宙放射線によるイースト菌の変化を内蔵している分光計にて測定したデータを転送する。深宇宙の放射線環境は地上では模擬することが難
しく、BioSentinel の調査結果が将来の有人探査ミッションに活用される事を目指している。

図 1.4.2.5.2-1 BioSentinelCubeSat の CAD 図 [1-324]

135

1.4.2.5.3 Lunar Flashlight
Lunar Flashlight は、NASA の MSFC と JPL が共同で開発している月面上の資源探査ミッション用の CubeSat である。探査する主な資源は氷の形で月の南極のクレータで存在していると言われる水資源である。この探査のためにレーザを用いた測定機をペイロードとして開発している。

図 1.4.2.5.3-1 Lunar Flashlight によるクレーターの資源探査の予想図 [1-325]

1.4.2.5.4 Lunar IceCube
Lunar IceCube は、米国の Morehead state university が NASA の GSFC の協力をうけて開発している月の水資源探査用の CubeSat である。NASA からの協力は、主に軌道上で水資源を検出する測定機と軌道計算の資料である。衛星の特徴としては、低出力の電気推進機を使うために、月軌道に入るまで約 6 ヶ月の長い時間を要することである。この電気推進機を使った月までの運行実績を、信頼度の高い電気推進機による将来の月探査ミッションに活用する事を期待している。また、衛星の運用を NASA の DSN ではなく、大学が独自に持っている 21m のアンテナを使った地上局で行う予定である。

図 1.4.2.5.4-1Lunar IceCube 衛星とその月までの軌道計画 [1-326][1-327]
136

1.4.2.5.5 SkyFire
SkyFire は、米国大手衛星メーカーのロッキード・マーティン社(Lockheed Martin)が開発している月のフライバイと月表面の観察をミッションとする CubeSat である。主なペイロ
ードは、赤外線カメラと可視光線のカメラで、特にその赤外線のカメラを将来の探査ミッシ
ョンで使う計画である。また、衛星のセンサ類のデータと熱設計の結果を取得して、深宇宙探査機の開発に活用する事を目指している。

図 1.4.2.5.5-1 SkyFire 衛星による月表面観察の想像図 [1-328]

1.4.2.5.6 CuSP（CubeSat to study Solar Particles）
CuSP は、米国の Southwest Research Institute が開発している太陽風などの宇宙天気観
測を行う CubeSat である。宇宙天気を正確に観察するためには数多い観測機を宇宙に送る必要があるが、大型衛星ではほぼ不可能である。CuSP は、その多数の観測機を CubeSat で実現する事を目指しており、CubeSat の性能を軌道上で確認する事を目的にする。衛星のペイロードとしては Southwest Research Institute が開発している太陽からの放射線測定機と NASA の JPL が開発した磁気センサを持っている。

図 1.4.2.5.6-1 CuSP と地球の地磁場の概念図 [1-329]
137

1.4.2.5.7 LunaH-Map（Lunar Polar Hydrogen Mapper）
LunaH-Map は、米国の Arizona State University が開発している中性子検出機を使って月南極の水素マッピングを行う CubeSat である。月の南極には、大量の水が氷の形で存在すると言われているが、その正確な量と場所はまだわかっていない。LunaH-Map のミッショ
ンは約 90 日間で月の南極の水素の分布図を高い分解能で作成することである。

図 1.4.2.5.7-1 LunaH-Map 衛星の CAD 図 [1-330]

1.4.2.5.8 Cislunar Explorer
Cislunar Explorer は、米国の Cornell University が開発している水を使った推進機と光学ナビゲーションシステムの実証を目的とした CubeSat である。Cislunar Explorer は 3U サ
イズの Cislunar Explorer A と Cislunar Explorer B の 2 機の衛星により 6U サイズの衛星になっている。水を使った推進機は、水を電気分解して出る可燃性のガスを燃料とする物である。光学ナビゲーションシステムは、カメラを使って地球、月、そして太陽の画像を取得して衛星の位置を計測する。

図 1.4.2.5.8-1 Cislunar Explorer の 3D の CAD 図 [1-331]
138

1.4.2.5.9 CU-E3（Earth Escape Explorer）
CU-E3 は、米国の University of Colorado Boulder が開発している深宇宙用通信機の実証を主なミッションにする CubeSat である。開発している通信機は、反射型アレーアンテナを用いた物で、X バンド（8..448GHz）のダウンリンクと C バンド（5.182GHz）のアップ
リンクを目指している。計画によると、月をフライバイした後、地球から約 2 千 7 百万 km
までの長距離で性能を評価する。衛星の開発には、小型衛星デバイスメーカの Blue Canyon
Technologies がバス系で参加している。

図 1.4.2.5.9-1 CU-E3 衛星のプロトタイプ [1-332]

1.4.2.5.10 Team Miles
Team Miles は、米国の NPO（Non-Profit Organization）の Fluid and Reason LLC が開発したレーザを使ったハイブリッドプラズマ推進機の実証を目的にする CubeSat である。
Fluid and Reason LLC は、フロリダ州に 15 人の開発者が集まって立てた団体である。現在は Miles Space Inc 社と言う会社になって開発を続けている。開発した推進機を使って 9 千
6 百万 km まで衛星を送ることを目指し、S バンドの通信機を開発して、そのデータを転送する予定である。

図 1.4.2.5.10-1 Team Miles 衛星の CAD 図 [1-333]139

1.4.2.5.11 ArgoMoon
ArgoMoon は、イタリアの Argotec 社がイタリア宇宙機関の ASI と NASA の協力で開発している CubeSat である。主なミッションは、他の CubeSat が放出した後のロケットの放出機構の画像を取得して、放出ミッションの成功を把握する事に使う、又その画像を資料として将来的に活用することである。主ミッションの後には、搭載しているコールドガス推進機を使って離心率が高い地球周辺軌道に入り、地球と月の画像を取得する事を目指している。また、厳しい宇宙環境で Argotec 社が開発した衛星の電子系を評価する事も計画している。

図 1.4.2.5.11-1 ArgoMoon と月の予想図 [1-334]
1.4.3 深宇宙向け超小型衛星関連ビジネスの動向
近年、LEO のミッションだけではなく、深宇宙ミッションでも国家宇宙機関による大型衛星以外に民間の商業用小型衛星を活用することで、開発の効率を上げる傾向が強くなっている。主な理由は、大型探査機ミッションの相乗りの機会が増え、深宇宙向けの超小型衛星の開発の負担が軽くなったこと、超小型衛星の活用で深宇宙探査ミッションの費用を節約する事ができることなどが挙げられる。この傾向に従って、大型探査機支援の超小型探査機の開発と深宇宙の長距離通信に必要な小型通信機の開発が既に活発に行われている。また、膨大な費用が必要とされることで批判されることが多い宇宙資源採掘ビジネスでは、超小型衛星を使ってその費用を現実的なものにする計画が発表されている。それらのユーザのニーズに合わせて、既に超小型衛星開発のビジネスモデルで動いている民間企業のみならず、国の深宇宙探査プログラムの成果を基に立ち上げられた企業も、関連ビジネスに参入している。同時に、宇宙機関からの深宇宙探査プログラムの予算が増えていることもあり、深宇宙に関連したビジネスの規模は確実に大きくなっている。
140

1.4.3.1 Iris V2 CubeSat Deep-Space Transponder
Iris V2 は、CubeSat と NASA の地上局の DSN の間の深宇宙通信用に、NASA の JPL が開発した X バンド通信機である。今までの大型衛星用の X バンド通信機と違って CubeSatに使われる為、0.5U の小さいサイズと 1.2kg の重さ、4W の電波出力の時に 35W の電力を消費するように開発されたものである。NASA の DSN に合わせて、7.2GHz のアップリン
クと 8.4GHz のダウンリンクを用いてコマンド、テレメトリ、そしてナビゲーションの役割をすることが出来る。

図 1.4.3.1-1 Iris V2 の様子 [1-335]

最初、Iris の通信機は NASA の INSPIRE、EM-1（Artemis-1）、そして MarCO の CubeSat
プログラムを支援するために開発された物だった。MarCO プログラムにおいて、火星近傍
から地球の DSN に対して通信機能を確認済みである。Artemis-1 プログラムでは、既に 6
つの CubeSat（Lunar H-Map、Lunar IceCube、Lunar Flashlight、CuSP、BioSentinel、NEA
Scout)がこの通信機を使って開発されている。この実績と深宇宙ミッションには必ず長距離通信機能が必要であることから、近いうちに商業化される可能性が高いと思われる。

1.4.3.2 Lunar Pathfinder
UKSA は、2019 年 11 月スペインで行われた ESA を中心とする Space19＋の会議で、宇宙開発に年間 3 億 4700 万€の投資をする事を明らかにした。それに従って、英国の SSTL
社は Lunar Pathfinder 計画を発表した。Lunar Pathfinder 計画は約 280kg の衛星を 2022 年
末までに月軌道に置き、月周辺の衛星と地球の間のデータ中継を商業サービスとして有料で提供する事を目指している。月周辺の衛星は UHF と S バンドの通信を使って Lunar
141

Pathfinder 衛星と通信を行い、Lunar Pathfinder 衛星が X バンドを使ってそのデータを地球に転送する仕組みである。この Lunar Pathfinder が使えれば、月周辺に送る超小型衛星に複雑な地球との通信機能を入れる必要がないので超小型衛星による月関連ミッションの開発
負担がより軽くなることが期待できる。また、地球と直接通信ができない月の裏面にある衛星も地球との通信が可能になる。
米国の Artemis プログラムなどで、月に対するミッションが活発に行われており、近い将来に超小型衛星を含めて多数の衛星が月に行くことが予想されている。SSTL 社は Lunar
Pathfinder 衛星が成功した後、2028 年頃に月軌道に複数の衛星によるコンステレーション
サービスを始めて、月周辺の衛星にナビゲーション機能を提供する事をビジネスモデルとして考えている。

図 1.4.3.2-1 Lunar Pathfinder の想像図 [1-336]

1.4.3.3 深宇宙探査機バスシステム Explorer
米国の Bradford Space 社は、ユーザーが安価で深宇宙探査ミッションを実現することを可能にする Explorer と呼ばれるバスシステムを商品として提供している。Bradford Space社によると、この Explorer のバスシステムを使えば、ユーザは 10kg 程度のペイロードを開発するだけで深宇宙に対するミッションが可能になる。ただ、深宇宙での動作を可能にするために、衛星全体は 1m 位の立方体形状で約 300kg の重さを持つことになる。尚、Bradford
Space 社は深宇宙に対するビジネスを拡大するために、2019 年 1 月 Deep Space Industries
社を買収した。

142

Explorer バスシステムの主な使用は以下の様である。



最大 5000 [m/sec] の ΔV

地球から 2.5 [AU]までの距離まで運用可能

1[AU]において最大電力 500 [W]

2[AU]において最大 1 [kbps]の通信速度

64 [GBytes]のメモリ



3 年以上の設計寿命

図 1.4.3.3-1 Explorer バスシステムの CAD 図 [1-337]

1.4.3.4 Planetary Resources 社（ConsenSys Space 社、Mode One 社）
Planetary Resources 社は、米国の小惑星マイニング（採掘）ビジネスを目指して、2009
年 1 月 Arkyd Astronautics と呼ばれる会社からスタートした。小惑星に探査機を送り、主に水を燃料として他の探査機に提供する燃料基地の建設、小惑星の高価な資源を地球に持って帰るサンプルリターンを目指した。短期的目標としては、地球軌道で 30kg〜50kg までの超小型衛星による望遠鏡衛星を打ち上げ、地球に近い小惑星を探索する事をビジネスモデ
ルとした。その望遠鏡衛星の実証機として、3U の CubeSat の Arkyd-3 を 2016 年に、6U のCubeSat の Arkyd-6 を 2018 年に LEO に送って衛星の機能確認を行なった。
しかしながら、2018 年 10 月に Planetary Resources 社は資金調達がうまくいかず、ConsenSys Space 社に買収される事になった。ConsenSys Space 社は暗号通貨のイーサ
リアム（Ethereum）と関係が深いブロックチェーン技術会社で、同じ小惑星マイニング会
社の DSI が宇宙関係の Bradford Space 社に買収されたことはあったが、宇宙とは関係が無い会社が Planetary Resources の資産を買収したことで大勢の人が疑問を持っていた。2019143

年 10 月 ConsenSys Space 社は、衛星のトラッキング機能を提供するオープンソースのソ
フトウェアの TruSat プロジェクトを発表した。数 10 人が働いていた Planetary Resources
社であるが、現在は 7 人だけが残って作業を続けている模様である。ConsenSys Space 社
は、この TruSat のトラッキングソフトで利益を得ることは考えて無いが、プロジェクトで確保したデータを基にして、将来的に衛星トラッキング管理サービスで活用する事を狙っている。その衛星トラッキング管理サービスに、ConsenSys Space 社のブロックチェーン
技術を使う事で会社の売却を企図している。結局、小惑星マインイングのビジネスはConsenSys Space 社としては考えていないと思われる。
一方、ConsenSys Space 社への売却の時、Planetary Resources 社を辞めた 11 人の技術者が中心となって Mode One と呼ばれる会社が立ち上げられた。Planetary Resources 社では、2016 年まで 5 千万米国$の大きい投資を確保したが、あまりにも遠い未来に利益が期待できると言われて連続的に投資を維持するのが出来なかった事を反省して、Planetary
Resources 社での経験を宇宙だけではなく他の産業にも技術支援の形で提供して会社の収益源を作った模様だ。小惑星マイニングで意味がある収益が期待できるまでには、20 年以
上の長い時間が必要だと言われていた。20 年という時間は、スタートアップへの投資家が投資を回収する時間より遥かに長い。Mode One 社は約 40 ケースのプロジェクトを行い、顧客の詳細な情報は公開されていないが、技術支援だけではなく政治団体へのコンサルサービスまでしながら会社の収益を維持する事に注意している。最近は 14 人まで会社のサイズを増やして、アリゾナ州立大学との協力で月探査ローバーの開発を計画している。その開発計画で、NASA の CLPS プログラムに参加する戦略で、小惑星マイニングに取り組んだ
時の経験を他の深宇宙探査ビジネスに生かすつもりである。

図 1.4.3.4-1 Arkyd 3 と Arkyd 6 の CAD 図 [1-338] [1-339]

144

図 1.4.3.4-2 First Mode 社の月探査ローバーの紹介図 [1-340]

1.4.3.5 Asteroid Mining Corporation
英国の Asteroid Mining Corporation は、2016 年 3 月に立ち上げられた会社で 2028 年までに地球近傍の小惑星を見つけて探査機を送り、20t のプラチナを採掘して地球に持ち帰る
事を最終目標にしている。その前段階として、2020 年に APS-1 と言う超小型分光観測衛星を打ち上げて 5000 個までの NEA を見つけ、2023 年には AEP-1 と呼ばれるソーラセールを搭載した超小型衛星を目標の小惑星まで送るという計画を立てている。ただ、実際に衛星の開発がどこまで進んでいるのかは不明である。

図 1.4.3.5-1 APS-1 と AEP-1 衛星の CAD 図 [1-341]

145

1.4.3.6 Offworld 社の小型ローバー
米国のスタートアップ企業の Offworld 社は、月、火星、小惑星に自社の小型ローバーを送って資源の探査と採掘作業をする計画を発表している。
有人探査ミッションでは安全性が常に課題であるが、この約 53kg のローバーを遠隔操作することで安全性を高めることができると説明している。このローバーの開発のために、25人程度のチームがロボットの開発とロボットの自律作業に必要な人工知能システムの開発作業を進めている。Offworld 社によると、このローバーは資源探査だけではなく、厳しい宇宙環境での作業を宇宙飛行士の代わりにすることが可能で、宇宙利用・探査のリスクを大幅に下げることができると言っている。他の作業にも柔軟に対応する為に、ローバーはモージ
ュル化をベースに設計されている。ただ、具体的な開発状況はまだ公開されていない状況である。

図 1.4.3.6-1 Offworld 社の作業用ローバー [1-342]

1.4.3.7 NASA の CLPS プログラム
NASA の CLPS プログラムは、様々なペイロードを月表面まで送る事を民間に委託することによって、有人月探査ミッションの Artemis プログラムを支援しようとするものである。2018 年 11 月から始まったこのプログラムで、1 回目に月までペイロードを送る月探査機を開発する会社として、Peregrine 探査機の Astrobotic 社と Nova-C 探査機の Intuitive
Machines 社が 2019 年 5 月に選ばれた。この 2 社は、2021 年 7 月に月探査機を送る契約をNASA と結んでその開発作業に取り込んでいる。自力で月までの軌道制御を行い月表面に着陸する機能を持つ為に、Astrobtic 社の Peregrine 探査機は 1,283kg、Intuitive Machines 社の Nova-C は 1,500kg の重さの大型探査機となっている。そのため、CLPS プログラム自体
は超小型月探査機とは言い難いが、超小型月探査機に相乗りの機会を提供するために、大型
146

探査機を支援する超小型探査機の開発に大きく関連している。NASA はこの CLPS プログ
ラムに関して、2028 年 11 月まで 26 億米国$の予算を使う予定である。

図 1.4.3.7-1 CLPS プログラムの月ランダーの想像図 [1-343]

参考文献
[1-1]

Thinking Inside the Box Achieving Science with CubeSats
https://www.nap.edu/catalog/23503/achieving-science-with-cubesats-thinkinginside-the-box[1-2]

NASA Strategic Plan 2018, https://www.nasa.gov/sites/default/files/6nasa_2018_strategic_plan.pdf[1-3]

NASA Small Spacecraft Strategic Plan,
https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/smallsatstrategicplan.pdf[1-4]

https://www.nasa.gov/feature/ames/nasa-selects-universities-for-collaborativedevelopment[1-5]

CubeSat Launch Initiative, https://www.nasa.gov/content/about-cubesat-launchinitiative[1-6]

B. Lal et al., Trends in Small Satellite Technology and the Role of the NASA
Small Spacecraft Technology Program Final Update to the NASA Advisory
Committee Technology, Innovation and Engineering Committee, (2017).

[1-7]

Trends in Small Satellite Technology and the Role of the NASA SmallSpacecraft Technology Program,
https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/nac_march2017_blal_ida_sst
p_tagged.pdf[1-8]

2016 年 12 月 7 日付 NASA Press Release（https://www.nasa.gov/press147

release/nasa-announces-first-geostationary-vegetation-atmospheric-carbonmission）[1-9]

R.M. Millan et al., Small satellites for space science A COSPAR scientificroadmap, Advances in Space Research 64 (2019) 1466–1517.

[1-10]CYGNSS project, https://www.nasa.gov/cygnss[1-11]

Rocket Lab will launch a satellite to the Moon for NASA to prepare for the Lunar
Gateway, https://techcrunch.com/2020/02/14/rocket-lab-will-launch-a-satellite-tothe-moon-for-nasa-to-prepare-for-the-lunar-gateway/[1-12]

STMD:Small Spacecraft Technology,
https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/small_spacecraft/index.html[1-13]Space Technology Mission Directorate,
https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/home/index.html[1-14]

European Space Policy,
https://www.esa.int/About_Us/Corporate_news/European_Space_Policy[1-15]

2020 年度 ESA 予算配分,
https://www.esa.int/About_Us/Corporate_news/Funding[1-16]

Technology CubeSats,
https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/Technolo
gy_CubeSats[1-17]

欧州宇宙技術マスタープラン,
https://esamultimedia.esa.int/docs/technology/ESTMP_2019_Space19plus_broc
hure_edition.pdf[1-18]ESA Roadmap on Interplanetary CubeSats、
https://icubesat.files.wordpress.com/2019/05/a.1.1.201905271140-walker.pdf[1-19]

http://www.parabolicarc.com/2019/04/04/esa-sets-cubesat-central-smallerspace-missions/[1-20]

http://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/ESA_s_C
ubeSat_central_for_smaller_missions_into_space[1-21]

https://www.gov.uk/government/publications/national-space-policy[1-22]

https://www.gov.uk/government/publications/uk-space-agency-corporate-plan2019-20[1-23]

https://www.sstl.co.uk/media-hub/latest-news/2013/uk%E2%80%99s-space-148

innovation-and-growth-strategy-2014-203[1-24]

http://www.inaf.it/it/sedi/sede-centrale-nuova/consiglioscientifico/archivio_verbali/2019/documento-visione-strategica/view[1-25]

https://plataforma-aeroespacial.es/wp-content/uploads/2018/10/AgendaEstrat%C3%A9gica-de-IDi-en-Espacio_versi%C3%B3n1.1.pdf[1-26][1-27]

https://www.cdti.es/index.asp?MP=6&MS=797&MN=3
https://www.die.de/rd/en/Portaldata/28/resources/dokumente/Raumfahrtstrategi
e_en.pdf[1-28]

https://www.dlr.de/rd/en/desktopdefault.aspx/tabid-8189/14005_read-35602/[1-29]

https://www.emi.fraunhofer.de/en/business-units/space/research/nanosatellitespace-technology.html[1-30]

https://www.romsenter.no/eng?module=[1-31]

http://bulgarianspace.online[1-32]

National Space Program in Bulgaria(2020-2025) “Space Research, Technology& Applications”, UNISEC Bulgaria, https://www.unisecglobal.org/pdf/uniglo7/day2/2_regional_report/1_burgaria.pdf[1-33]

https://www.spaceoffice.nl/en/activities/technology/roadmaps/[1-34]

https://arc.aiaa.org/doi/abs/10.2514/6.IAC-06-B5.6.13[1-35]]https://www.spaceforum.com/prof-dr-shufan-wu-school-aeronauticsastronautics-shanghai-jiao-tong-university/[1-36]

https://www.ictspring.com/site/assets/files/5301/spaceforum-swu-21052019.pdf[1-37]

http://www.microsate.com/index.html[1-38]

http://www.sast.spacechina.com/[1-39]

https://spaceflightnow.com/2019/07/25/chinese-private-company-reaches-orbitfor-first-time/[1-40]

https://www.asc-csa.gc.ca/eng/satellites/cubesat/default.asp[1-41]

https://www.keldysh.ru/events/ovch.pdf[1-42]

https://tass.ru/kosmos/6944606[1-43]

http://lib.tssonline.ru/articles2/sputnik/malye-sputniki-v-sovremennoykosmicheskoy-deyatelnosti[1-44]

http://lib.tssonline.ru/articles2/sputnik/federalnoy-kosmicheskoy-programmy-rfdo-2026-g

149

[1-45]

http://lib.tssonline.ru/articles2/sputnik/malye-sputniki-v-sovremennoykosmicheskoy-deyatelnosti[1-46]

https://www.roscosmos.ru/media/img/2020/FEB/poradok.universat.27_12_2019.
pdf[1-47]

https://www.roscosmos.ru/23836/[1-48]

Приказ генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» от 27.12.2019№ 453,https://www.roscosmos.ru/23836/[1-49]

제 2 차 위성정보활용종합계획(2019~2023) 2019 년도 시행계획,과학기술정보통신부 거대공공연구정책관 우주기술과、報道資料（http://dongascience.donga.com/news.php?idx=26192）[1-50]

https://www.asiae.co.kr/article/2018030514305125363[1-51]

https://www.kari.re.kr/kor.do[1-52]

韓国の宇宙政策の概要 , 宇宙航空研究開発機構 調査国際部,2013 年 8 月 9 日[1-53]

https://www.msit.go.kr/web/msipContents/contentsView.do?cateId=_policycom2&artId=2604905[1-54]

https://www.youtube.com/watch?v=jHSuWOGOa00[1-55]

関係省庁合同,第 2 次衛星情報活用総合計画（2019〜2023）2019 年度施行計
画、http://www.korea.kr/common/download.do?tblKey=EDN&fileId=188558980[1-56]

http://satrec.kaist.ac.kr/e_02_09.php[1-57]

http://satrec.kaist.ac.kr/03_08.php[1-58]

https://www.yonsei.ac.kr/sc/intro/pressrel.jsp?article_no=170148&mode=view[1-59]

http://www.aeb.gov.br/espaco-educacao-e-tecnologia/serpens/[1-60]

林と北陽、「南アフリカの科学技術情勢」、JST・CRDS 資料、2015 年 12 月

[1-61]DST と SANSA の ANNUAL STRATEGIC PLAN 2015/2020[1-62]

https://www.narlabs.org.tw/en/xmdoc/cont?xsmsid=0I160457997407279810&sid=0J063593242777706815[1-63]

http://www.nspo.narl.org.tw/[1-64]

https://www.narlabs.org.tw/en/xmdoc/cont?xsmsid=0I160457997407279810&sid=0J063593242777706815[1-65]

https://www.spaceworks.aero/wp-content/uploads/Nano-Microsatellite-MarketForecast-9th-Edition-2019.pdf

150[1-66]

Laboratory of Space Environment Interaction Engineering, LaSEInE, Kyushu
Institute of Technology, Kyushu Institute of Technology Nano-Satellite Database,Kitakyushu, Japan, 2019.

[1-67]EuroConsult, Prospects for the Small Satellite Market, 2019.

[1-68]

NASA, National Aeronautics and Space Administration, «CubeSats Overview,»
15 February 2018. https://www.nasa.gov/mission_pages/cubesats/overview.
[Consultato il giorno 16 January 2020].

[1-69]

Polytechnic University of California San Luis Obispo, Cal Poly, «Poly sat,» ,
http://www.polysat.org/. [Consultato il giorno 16 January 2020].

[1-70]

University of Michigan, «The Michigan eXploration Laboratory,»
https://exploration.engin.umich.edu/blog/?page_id=4. [Consultato il giorno 16
January 2020].

[1-71]

European Space Agency, “ESA Space19+ Ministerial Council - Budget Charts,”
November 2019. [Online]. Available:
https://esamultimedia.esa.int/docs/corporate/Space19plus_charts.pdf. [Access:21 February 2020].

[1-72]

European Space Agency, “Technology CubeSats,” [Online]. Available:
https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/Technolo
gy_CubeSats. [Access: 18 12 2019].

[1-73]

European Space Agency, ESA, “The ESEO Mission,” [Online]. Available:
http://www.esa.int/Education/ESEO/The_ESEO_Mission. [Access: 15 January2020].

[1-74]“Clyde Space has been acquired by AAC Microtec,” [Online]. Available:
https://www.livingstonepartners.com/en-us/transactions/clyde-space-acquiredaac-microtec/.

[1-75]“UKube-1,” [Online]. Available: http://spaceflight101.com/spacecraft/ukube-1/.

[1-76]L. O. F. P. a. E. S. A. M. De Maria, “Italy in Space 1946-1988,” 3 2003. [Online].
Available: https://www.esa.int/esapub/hsr/HSR_30.pdf. [Access: 14 1 2020].

[1-77]

Italian Space Agency, “Provisional budget for 2019,” [Online]. Available:
https://trasparenza.strategicpa.it/asi/archivio/23945-anno-2019/doc/1940.
[Access: 21 2 2020].

151[1-78]European Space Agency, “ESA Space19+ Ministerial Council - Budget Charts,”
11 2019. [Online]. Available:
https://esamultimedia.esa.int/docs/corporate/Space19plus_charts.pdf.

[1-79]

European Space Agency, “Space19plus,” [Online]. Available:
https://esamultimedia.esa.int/docs/corporate/Space19plus_charts.pdf. [Access: 7
1 2020].

[1-80]

Xataka, “España aportará 1.543 millones de euros en la Agencia Espacial
Europea con el mayor presupuesto de la historia,” [Online]. Available:
https://www.xataka.com/espacio/espana-invertira-1-543-millones-euros-agenciaespacial-europea-proximos-seis-anos-586-millones-esperado. [Access: 7 1
2020].

[1-81]

Efe, “España aportará 1.543 millones a la Agencia Espacial Europea,” [Online].
Available: https://www.efe.com/efe/espana/efefuturo/espana-aportara-1-543millones-a-la-agencia-espacial-europea/50000905-4106321. [Access: 7 1 2020].

[1-82]

Aistechspace, “aistechspace homepage,” [Online]. Available:
https://aistechspace.com/. [Access: 19 3 2020].

[1-83]

GOMSpace, “GOMSpace.com,” [Online]. Available:
https://GOMSpace.com/aistech.aspx.

[1-84]

https://www.dlr.de/rd/en/desktopdefault.aspx[1-85]

Norwegian Space Agency, “Norway's Satellites,” [Online]. Available:
https://www.romsenter.no/eng/Norway-in-Space/Norway-s-Satellites. [Access:15 1 2020].

[1-86]

Norwegain Space Agency, “A Brief Overview,” [Online]. Available:
https://www.romsenter.no/eng/Norway-in-Space/A-Brief-Overview. [Access: 15 1
2020].

[1-87]

Norwegian Space Agency, “Spaceport Norway 2017: the Norwegian Space
Center Role,” [Online]. Available:
https://business.esa.int/sites/default/files/Spaceport%20Norway%20Conference%20-%20Norwegian%20Space%20Centre.pdf. [Access: 15 1 2020].

[1-88]

European Space Agency, “ESA Space19+ Ministerial Council - Budget Charts,”
11 2019. [Online]. Available:
https://esamultimedia.esa.int/docs/corporate/Space19plus_charts.pdf. [Access:21 2 2020].
152[1-89]China's booming private aerospace industry,
http://www.china.org.cn/opinion/2019-09/04/content_75170364.htm Accessed
January 18, 2020.

[1-90]

Chinese satellite startups Galaxy Space, MinoSpace secure new funding,https://spacenews.com/chinese-satellite-startups-galaxy-space-minospacesecure-new-funding/ Accessed January 18, 2020.

[1-91]

http://en.spacety.com/86-392.html Accessed January 19, 2020.

[1-92]

https://unofficialchina.blog/china-successfully-launches-six-satellites-in-onelaunch/ Accessed January 19, 2020.

[1-93]

http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/03/c_138195322.htm Accessed
January 19, 2020.

[1-94]

http://www.spacetechexpo.eu/resources/news-and-editorial/newscontainer/2018/12/11/staying-ahead-of-the-trends-in-the-private-aerospaceindustry-in-china/ Accessed January 19, 2020.

[1-95]

http://www.cubesatgarage.com/#section-1 Accessed January 19, 2020.

[1-96]

https://www.crunchbase.com/organization/guoxing-aerospace Accessed January
19, 2020.

[1-97]

http://www.charmingglobe.com/EWeb/about_tw.aspx?id=9 Accessed January
19, 2020.

[1-98]

https://www.insightsonindia.com/2019/01/01/space-activities-bill-2017/.

[1-99]

N. Goswami and P. Garretson, “Critical Shifts in India’s Outer Space Policy,” The
Diplomat.

[1-100]“Budget 2019: ISRO open for business, new commercial arm to harness
economic benefits of ISRO.”[1-101]"CANX-1: CANADA’S FIRST NANOSATILLITE," University of Toronto Institutefor Aerospace Studies, 25 Jan 2014. [Online]. Available: https://www.utiassfl.net/?page_id=393. [Accessed 3 Mar 2020].

[1-102]"About SFL: History and Highlights," University of Toronto Institute for
Aerospace Studies, [Online]. Available: https://www.utias-sfl.net/?page_id=252.
[Accessed 3 Mar 2020].

[1-103]"Organization: Canadian Space Agency," Canadian Space Agency, 28 Feb
2018. [Online]. Available: https://www.asc-csa.gc.ca/eng/about/csaorganization.asp. [Accessed 03 Mar 2020].
153[1-104]"Canadian CubeSat Project," Canadian Space Agency, 05 12 2018. [Online].
Available: https://www.asc-csa.gc.ca/eng/satellites/cubesat/what-is-thecanadian-cubesat-project.asp. [Accessed 3 Mar 2020].

[1-105]

H. J. Kramer, "BRITE Austria," eoPortal, [Online]. Available:
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/b/brite-austria.
[Accessed 05 Mar 2020].

[1-106]

O. Koudelka, G. Egger, B. Josseck, N. Deschamp, C. Cordell Grant, D. Foisy, R.
Zee, W. Weiss, R. Kuschnig, A. Scholtz, W. Keim, "TUGSAT-1/BRITE-Austria—
The first Austrian nanosatellite," Acta Astronautica, vol. 64, no. 11-12, pp. 11441149, 2009.

[1-107]

European Space Agency, "ESA Space19+ Ministerial Council - Budget Charts,"
November 2019. [Online]. Available:
https://esamultimedia.esa.int/docs/corporate/Space19plus_charts.pdf. [Accessed
21 February 2020].

[1-108]Finland's Ministry of Employment and Economy, "The National Strategy for
Finland's Space Activities in 2013-2020 - to space through Europe, Global
Benefits and Prosperity to Finland from space activities," October 2014. [Online].
Available:
https://tem.fi/documents/1410877/3437254/Finlands+Space+Strategy+for+years+2013+2020+27102014.pdf. [Accessed 14 January 2020].

[1-109]https://www.sscspace.com/about-ssc/finances/[1-110]https://www.rymdstyrelsen.se/contentassets/2cc9303ee44745af92ac6804b4d78
a3a/svenska_satellitregistret_2017_juni.pdf[1-111]

http://www.space.aau.dk/cubesat/mission1.html Accessed: January 4, 2020.

[1-112]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/dtusat.htm Accessed: January 4, 2020.

[1-113]

http://GOMSpace.com/the-story.aspx Accessed: January 4, 2020.

[1-114]https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/a/aausat3
Accessed: January 5, 2020.

[1-115]

http://www.space.aau.dk/aausat6/index.php?n=Main.Proposals Accessed:
January 5, 2020.

[1-116]https://projects.au.dk/ausat/delphini1/whatisdelphini-1/ Accessed: January 5,
2020.

154

[1-117]

https://earth.esa.int/web/eoportal/satellite-missions/g/gatoss Accessed: January
5, 2020.

[1-118]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/gomx-2.htm Accessed: January 5, 2020.

[1-119]https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/g/gomx-3 Accessed:
January 5, 2020.

[1-120]

http://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/Tiny_Cub
eSat_tracks_worldwide_air_traffic Accessed: January 5, 2020.

[1-121]

https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/g/gomx-4 Accessed:
January 5, 2020.

[1-122]

http://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/Technolo
gy_CubeSats Accessed: January 5, 2020.

[1-123]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/gomx-5.htm Accessed: January 5, 2020.

[1-124]https://news.cision.com/GOMSpace-a-s/r/GOMSpace-and-esa-sign-contract-toinitiate-work-on-new-gomx-mission,c2704823 Accessed: January 5, 2020.

[1-125]https://GOMSpace.com/the-story.aspx Accessed: January 5, 2020.

[1-126]https://GOMSpace.com/about-GOMSpace-(1).aspx Accessed: January 5, 2020.

[1-127]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/aistechsat-1.htm Accessed: January 5,
2020.

[1-128]https://GOMSpace.com/aistech.aspx Accessed: January 5, 2020.

[1-129]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/hydra-1.htm Accessed: January 5, 2020.

[1-130]https://www.satellitetoday.com/mobility/2019/08/30/GOMSpace-delivers-formaritime-surveillance-customer/ Accessed: January 5, 2020.

[1-131]

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/starling.htm Accessed: January 5, 2020.

[1-132]

http://www.space.aau.dk/cubesat/ Accessed: January 5, 2020.

[1-133]https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/a/aausat-2
Accessed: January 5, 2020.

[1-134]https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/d/dtusat-2
Accessed: January 5, 2020.

[1-135]

http://www.space.aau.dk/aausat5/ Accessed: January 5, 2020.

[1-136]

http://www.space.aau.dk/aausat4/ Accessed: January 5, 2020.

[1-137]RESEARCH2025 (promising future research areas) catalogue, Danish Agency
for Science and Higher Education, July 18, 2018.

155

https://ufm.dk/en/publications/2018/filer/forsk25_katalog_eng_enkelt.pdf Accessed:
December 30, 2019.
[1-138]https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/210296/1/PresentationOUFTI2-FYS20170503.pdf[1-139]https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/b/brite-austria[1-140]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/unibrite.htm[1-141]

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/pegasus_qb50.htm[1-142]https://spaceteam.at/cubesats/cubesat/?lang=en[1-143]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/cubebel-1.htm[1-144]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/oufti-1.htm[1-145]https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/o/oufti-1[1-146]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/qb50p1.htm[1-147]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/qb50p2.htm[1-148]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/endurosat-a.htm[1-149]https://www.spaceedu.net/#filter=.about[1-150]https://www.spaceedu.net/#filter=.curriculum[1-151]

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/vzlusat-1.htm[1-152]

http://vzlusat1.cz/en/about-vzlusat-1/6/a/[1-153]

http://vzlusat1.cz/en/mission/[1-154]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/estcube-1.htm[1-155]https://www.ttu.ee/projects/mektory-eng/satellite-programme-3/[1-156]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/ttu100.htm[1-157]https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/l/lambdasat[1-158]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/lambdasat.htm[1-159]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/duthsat.htm[1-160]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/upsat.htm[1-161]

https://upsat.gr/[1-162]https://www.esa.int/About_Us/Corporate_news/Hungary_accedes_to_ESA_Con
vention2[1-163]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/masat-1.htm[1-164]https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/m/masat-1[1-165]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/smog-p.htm[1-166]https://www.nanosats.eu/sat/smog-p156

[1-167]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/venta-1.htm[1-168]https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/v-w-x-y-z/venta-1[1-169]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/lituanicasat-1.htm[1-170]https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/l/lituanicasat-1[1-171]

https://nanoavionics.com/projects/lituanicasat-1-satellite-mission/[1-172]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/litsat-1.htm[1-173]

http://www.litsat1.eu/en/about-project/litsat-1/[1-174]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/lituanicasat-2.htm[1-175]https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/l/lituanicasat-2[1-176]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/delfi-c3.htm[1-177]https://earth.esa.int/web/eoportal/satellite-missions/d/delfi-c3[1-178]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/delfi-next.htm[1-179]https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/d/delfi-n3xt[1-180]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/brite-pl.htm[1-181]

https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/b/brite-poland[1-182]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/pw-sat-1.htm[1-183]https://pw-sat.pl/pw-sat/[1-184]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/pw-sat-2.htm[1-185]https://pw-sat.pl/projekt/[1-186]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/kraksat.htm[1-187]https://www.kraksat.pl/space/[1-188]https://spacenews.com/satrevolution-to-launch-polands-first-satellite-plant/[1-189]https://satrevolution.com/projects/kraksat/[1-190]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/goliat.htm[1-191]

http://web.rosa.ro/index.php/en/news-menu/evenimente/537-launch-of-goliatnanosatellite[1-192]https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/g/goliat[1-193]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/skcube.htm[1-194]https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/s/skcube[1-195]

http://www.skcube.sk/skcube/[1-196]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/swisscube.htm[1-197]https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/s/swisscube[1-198]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/tisat-1.htm
157

[1-199]https://earth.esa.int/web/eoportal/satellite-missions/content/-/article/tisat-1[1-200]

http://www.spacelab.dti.supsi.ch/tiSat1.html[1-201]

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/polyitan-1.htm[1-202]

http://www.cubesat.org.ua/en/nano-satellites/polyitan-1[1-203]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/polyitan-2-sau.htm[1-204]https://luxspace.lu/ Accessed January 17, 2019.

[1-205]https://luxspace.lu/value-chain-and-positioning/ Accessed January 17, 2019.

[1-206]https://luxspace.lu/vesselsat-1-2-3-years-in-orbit-mission-completed-stillcounting/ Accessed January 17, 2019.

[1-207]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/vesselsat-1.htm[1-208]https://luxspace.lu/luxspace-and-orbcomm-awarded-with-multi-year-contract-byeuropean-maritime-safety-agency/ Accessed January 17, 2019.

[1-209]Maritime microsatellite ESAIL to test the waters as launch contract is signed
https://luxspace.lu/maritime-microsatellite-esail-to-test-the-waters-as-launchcontract-is-signed/ Accessed January 17, 2019.

[1-210]PEASSS in Space – PiezoElectric Assisted Smart Satellite
https://www.tno.nl/en/focus-areas/industry/roadmaps/space-scientificinstrumentation/space-based-astronomy/peasss-in-space-piezoelectric-assistedsmart-satellite/ Accessed January 17, 2019.

[1-211]

https://www.space4p.com/ Accessed January 17, 2019.

[1-212]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/dido-1.htm[1-213]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/dido-3.htm[1-214]https://business.esa.int/news/hiber-%E2%80%93-how-pie-sky-became-reality
Accessed January 17, 2019.

[1-215]https://www.isispace.nl/news/isis-selected-provide-two-6-unit-cubesats-dutch-iotservice-provider-hiber/[1-216]https://www.isispace.nl/ Accessed January 17, 2019.

[1-217]https://www.isispace.nl/about-us/history/ Accessed January 17, 2019.

[1-218]https://www.astrocast.com/company/?mobile=0 Accessed January 17, 2019.

[1-219]https://www.astrocast.com/products-astronode-s/# Accessed January 17, 2019.

[1-220]https://nanoavionics.com/about/ Accessed January 17, 2019.

158

[1-221]https://nanoavionics.com/news/nanoavionics-supports-education-upcomingspace-explorers-providing-components-esa-funded-cubesat-project-vilniusgediminas-technical-university/ Accessed January 17, 2019.

[1-222]https://en.wikipedia.org/wiki/NanoAvionics January 17, 2019.

[1-223]https://www.linkedin.com/company/nanoavionika-uab January 17, 2019.

[1-224]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/m6p.htm[1-225]https://nanoavionics.com/news/nanoavionics-expands-global-business-byopening-an-office-in-the-usa-and-making-strategic-hires/ January 17, 2019.

[1-226]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/bluewalker-1.htm January 17, 2019.

[1-227]https://satrevolution.com/about-us/ January 17, 2019.

[1-228]https://satrevolution.com/projects/kraksat/ January 17, 2019.

[1-229]https://satrevolution.com/rec/#milestones January 17, 2019.

[1-230]https://www.csug.fr/main-menu/projects/amical-sat-project/ January 17, 2019.

[1-231]

https://www.lucky7satellite.org/mission[1-232]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/atl-1.htm[1-233]https://www.skyfoxlabs.com/about January 17, 2019.

[1-234]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/lucky-7.htm[1-235]https://www.nanosats.eu/sat/atl-1[1-236]https://nanoavionics.com/nanosatellite-buses/6u-nanosatellite-bus-m6p/[1-237]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/4m.htm[1-238]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/hiber-1.htm[1-239]https://hiber.global/[1-240]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/peasss.htm[1-241]

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/swiatowid.htm[1-242]https://satrevolution.com/projects/swiatowid/[1-243]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/astrocast-0.htm[1-244]https://www.astrocast.com/blog-astrocast/astrocast-in-the-news/[1-245]

SaTReC Inititiative, https://www.satreci.com/[1-246]CINEMA 1, 2, 3, 4(KHUSAT 1, 2),https://space.skyrocket.de/doc_sdat/cinema.htm[1-247]

SNUSAT 1, 1b (QB50 KR02, 03), https://space.skyrocket.de/doc_sdat/snusat1.htm
159[1-248]

Korea Aerospace Research Institute, Announcement of CubeSat contest
https://www.kari.re.kr/cop/bbs/BBSMSTR_000000000001/selectBoardArticle.do?
bbsId=&nttId=7211&isExpired=[1-249]https://brazilianspace.blogspot.com/2016/10/unosat-1-o-primeironanosatelite.html[1-250]https://en.wikipedia.org/wiki/UNOSAT_(satellite)[1-251]

https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/n/nanosatc-br1[1-252]https://pt.wikipedia.org/wiki/NanoSatC-Br_1[1-253]https://en.wikipedia.org/wiki/AESP-14[1-254]https://pt.wikipedia.org/wiki/AESP-14[1-255]

http://spacelab.ufsc.br/en/serpens/[1-256]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/serpens.htm[1-257]https://en.wikipedia.org/wiki/Tancredo-1[1-258]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/itasat-1.htm[1-259]https://www.nanosats.eu/sat/itasat-1[1-260]https://floripasat.ufsc.br/[1-261]

https://pt.wikipedia.org/wiki/FloripaSat-1[1-262]https://allafrica.com/stories/201812270394.html[1-263]

http://www.engineeringnews.co.za/article/south-africa-could-have-its-ownsatellite-constellation-if-it-has-the-will-2019-10-22/rep_id:4136[1-264]

H.-C. Lin and J.-C. Juang, "5th UNISEC-Global meeting," 2 Dec 2017. [Online].
Available:

http://www.unisec-

global.org/pdf/uniglo5/day1/4.POC_presentation/2_POC_Taiwan.pdf. [Accessed
6 Mar 2020].
[1-265]"FormoSat-3 / COSMIC (Constellation Observing System for Meteorology,
IonosphereandClimate),"eoPortal,[Online].

Available:

https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/f/formosat-3.
[Accessed 6 Mar 2020-03-0].
[1-266]"FormoSat-5,"

eoPortal,[Online].

Available:

https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/f/formosat-5.
[Accessed 6 Mar 2020].
[1-267]"FormoSat-7 / COSMIC-2 (Constellation Observing System for Meteorology,
IonosphereandClimate),"160

eoPortal,[Online].

Available:https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/f/formosat-7.
[Accessed 6 Mar 2020].
[1-268]"PACE (Platform for Attitude Control Experiments)," eoPortal, [Online]. Available:
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/p/pace. [Accessed 6
Mar 2020].

[1-269]"PACE,"

Gunter's

Space

Page,

[Online].

Available:

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/pace.htm. [Accessed 6 Mar 2020].
[1-270]"Phoenix(QB50-TW01),"

WEEBAUSPACE

ENCYCLOPEDIA,[Online].

Available: http://weebau.com/satellite/P/phoenix.htm. [Accessed 6 Mar 2020].
[1-271]"Our

mission,"ODYSSEUS,[Online].

Available:

https://www.odysseus.space/eng/about-us/. [Accessed 06 Mar 2020].
[1-272]

Euroconsult, "Prospects for The Small Satellite Market 2019 - satellite forecast
database," Paris, France, 2019.

[1-273]

Euroconsult, "Prospects for small satellite market, A global supply and demand
analysis of government and commercial satellites up to 500 kg," Paris, France,
2019.

[1-274]Bryce Space and Technology, "Smallsats by the numbers 2019," Alexandria, VA,
U.S.A., 2019.

[1-275]Euroconsult, "Prospects for small satellite market," Paris, France, 2017.

[1-276]

SpaceWorks, "Nano/microsatellite markt forecast, 9th edition," 2019.

[1-277]https://www.cnbc.com/2019/11/09/how-to-invest-in-space-companies-completeguide-to-rockets-satellites-and-more.html.

[1-278]

State of Satellite Industry Reports, 2019, by Bryce Space and Technology[1-279]State of Satellite Industry Reports, 2018, by Bryce Space and Technology[1-280]State of Satellite Industry Reports, 2017, by Bryce Space and Technology[1-281]

State of Satellite Industry Reports, 2016, by Bryce Space and Technology[1-282]https://tracxn.com/a/companies/KufhhQnQsXs45mR1kZobt_BSFKfC0sULbivBu
q5-0Bs/planet.com[1-283]https://techcrunch.com/2015/04/13/planet-labs-rockets-to-118-million-in-series-cfunding-to-cover-the-earth-in-tiny-satellites/[1-284]https://tracxn.com/a/companies/3XDvgrNk88U50AHbL97v7LkEXJVlvrTft6cjKC8
649E/spaceflight.com

161

[1-285]https://www.crunchbase.com/search/funding_rounds/field/organizations/funding_total/spaceflight[1-286]https://tracxn.com/a/companies/Jj9A6K1NVRnspRFPeuDPS5A2nxBb2XoHgxQAxxqP2Q/spire.com[1-287]https://www.crunchbase.com/search/funding_rounds/field/organizations/funding_total/spire[1-288]https://tracxn.com/a/companies/tPqXwZDr8BvmUwyL7tX78OjDLPDYqgdxbNlC8
Ofb6eY/onespacechina.com[1-289]https://spacenews.com/chinese-rocket-maker-onespace-secures-44m-infunding-expace-prepare-for-commercial-launch/[1-290]https://tracxn.com/a/companies/bOhfXx8ikrpUcPlCnXnzEr-dgRaBV36vhzoWMCpKT8/capellaspace.com[1-291]

https://tracxn.com/a/companies/lxSIGUYsJEzPCOTUEmp2Msr0qBve0UlGyXygt
guBupk/axelspace.com[1-292]https://tracxn.com/a/companies/IjPj3pwEGe0oAoUo6Ksk9TD8Wvy8jIEYRD5dscKViE/satellogic.com[1-293]https://tracxn.com/a/companies/KanZXSvpjgKklfqcSR3hZ7v1P9jeXCbovFVDgNyTcM/astrodigital.com[1-294]https://tracxn.com/a/companies/IsnqyKbkHrFze6SHyVL0vXZ78Cp_mRAM92J1X
Tkbs4Q/tyvak.com[1-295]https://spacenews.com/terran-orbital-series-b/[1-296]https://tracxn.com/a/companies/PBG_t2Giit1p5yFXEdmpqXk5beSw1FSJUec4oS
gyuZg/ouraring.com[1-297]https://tracxn.com/a/companies/bdRKAdFVryFdfhHLI0tIWk1geSep2E89nnqHQ4SPiNA/pldspace.com[1-298]https://tracxn.com/a/companies/AefaRx3MXpv2qqyY3lyjWvGf5_JCgXRmudg0TZ
sHNfs/akashsystems.com[1-299]https://pitchbook.com/profiles/company/267897-43[1-300]https://twitter.com/TaliesinSpace/status/1136255326519529473?s=20[1-301]

https://tracxn.com/a/companies/Uj6cDSRRQkBve8ZSSd95oh3FNPVqbtsaGji0kQ
VULkM/clyde.space[1-302]https://www.nslcomm.com/single-post/2017/08/03/Israeli-space-startup-SkyFiraises-3-million-to-spread-internet-worldwide162[1-303]

http://www.geektime.com/2016/02/25/israeli-startup-skyfi-raises-3-million-tospread-internet-worldwide/[1-304]https://presse.bpifrance.fr/definvest-nexeya-et-breizh-up-placent-en-orbiteunseenlabs-la-start-up-rennaise-qui-surveille-les-mers-depuis-lespace/[1-305]https://tracxn.com/a/companies/N8kUUuXRVWsVKKXhRWV0J8lwiP_y_ovzkTjR6IuIsc/open-cosmos.com[1-306]https://twitter.com/TaliesinSpace/status/1087759342760284160[1-307]https://www.itnews.com.au/news/unsw-canberra-space-spin-off-to-build-airtraffic-control-constellation-530907[1-308]https://twitter.com/TaliesinSpace/status/1136253928545427456?s=20[1-309]https://www.jpl.nasa.gov/news/press_kits/insight/assets/images/appendix/appen
dix_marco_03-full.jpg[1-310]https://www.jpl.nasa.gov/news/press_kits/insight/assets/images/appendix/appen
dix_marco_02-full.jpg[1-311]

https://www.jpl.nasa.gov/spaceimages/images/largesize/PIA22317_hires.jpg[1-312]https://www.jpl.nasa.gov/spaceimages/images/largesize/PIA22833_hires.jpg[1-313]

http://en.hit.edu.cn/m/news/3117[1-314]https://www.planetary.org/blogs/guest-blogs/2019/longjiang-2-impactsmoon.html[1-315]

http://www.esa.int/Safety_Security/Hera/Hera_s_CubeSat_to_perform_first_rada
r_probe_of_an_asteroid[1-316]

http://www.esa.int/Safety_Security/Hera/Hera_s_CubeSat_to_perform_first_rada
r_probe_of_an_asteroid[1-317]

http://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2017/06/M_Argo[1-318]https://www.jpl.nasa.gov/cubesat/images/inspire/inspire2.jpg[1-319]https://www.jpl.nasa.gov/cubesat/images/inspire/inspire_ops1.png[1-320]https://spacebit.com/spacebit_is_testing_asagumo_rover_in_the_komokado_kaz
aana_in_japan[1-321]

https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/artemis-1-update.jpg[1-322]https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/img_3329_1.jpg[1-323]https://www.jpl.nasa.gov/missions/web/neascout.jpg

163

[1-324]https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/biosentinel_in_space.png[1-325]https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/lunarflashlightsouthpole.jpeg[1-326]https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/ice_cube-design.png[1-327]https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/moonsouthern_region-w-shadow-lf.png[1-328]https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/skyfire-conceptlmco.jpg[1-329]https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/cubegif31-1041.gif[1-330]https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/lunah-map.jpg[1-331]

https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/photo_1_isometric1.jpg[1-332]https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/cue3_prototype.jpg[1-333]https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/miles_with_solar_pane
ls_square_0.jpg[1-334]

http://www.argotec.it/online/what-we-do/small-satellite-unit/#tab-3[1-335]https://www.jpl.nasa.gov/missions/web/iris.jpg[1-336]https://www.sstl.co.uk/getmedia/8a1c6876-50b4-4357-b3ce66f990c20691/Lunar-Handout-November-2019.pdf[1-337]https://www.bradford-space.com/products-xplorer.php#[1-338]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/arkyd-3.htm[1-339]https://space.skyrocket.de/doc_sdat/arkyd-6.htm[1-340]https://firstmode.com/blog/2019/10/31/anticipated-challenges-and-opportunitieswith-nasa-commercial-lunar-payload-services-clps-missions[1-341]

https://asteroidminingcorporation.co.uk/our-missions[1-342]https://www.offworld.ai/[1-343]https://www.nasa.gov/feature/first-commercial-moon-delivery-assignments-toadvance-artemis164

2 超小型衛星の運用成果
表 0 の超小型衛星データベースには、2009 年以降に打ち上げられた 50kg 以下の衛星について、運用結果を 5 段階で表示している。5 段階については、表 2-1 の通り。2009 年以前のものについても、CubeSat を中心として、できる限り運用結果を記載している。

表 2-1 衛星運用成果のレベル分け [2-1]
レベル

成果

内容

1

Launched

打ち上げ確認済み2

Deployed

ロケットからの分離または ISS からの放出を確認済み

3

Commissioning

4

Primary operations

5

Mission Success

衛星は少なくとも 1 回のアップリンクとダウンリンクに成功（またはビーコン信号を地上で受信）
主要なミッションの成功を達成するために、行動をしている
主要なミッションが成功した

上 記 のレ ベル 分け は ”University-Class Spacecraft by the Numbers: Success, Failure,
Debris. (But Mostly Success), M. Swartwout, Clay Jayne, SLU, 30th Small Satellite
Conference, Utah, USA, 2016” [2-1]に、準拠している。
以下、打ち上げ失敗(レベル１)並びに、Spire と Planet に属する衛星を除いた 754 基についての運用成功率の分析を行う。
図 2-1 に 754 基の衛星の運用成功率を示す。図 2-2 に衛星質量別に運用成功率を 5 段階に分けたものを示す。超小型衛星全体としての運用成功率（レベル 5 とレベル 4 の合計）
は大体 6 割程度である。質量別では、2kg 以下（ほとんどが 1U の CubeSat）では成功率は5 割で 25%がレベル 2、すなわち衛星との通信を確立できないでいる。衛星サイズが大きくなると成功率はあがり、2~5kg（ほとんどが 2~3U の CubeSat）で 60%、5kg 以上（ほとん
どが CubeSat ではない）で 70~75%の成功率となっている。この質量別の傾向は、衛星サイズが小さいほど、各機関の初号機の割合が増えるために、衛星開発の経験の浅さがでていると思われる。

165

Total

2. Deployed20%

5. Mission Success45%
3. Commissioning
20%

4. Primary operations15%

図 2-1 754 基の超小型衛星の運用成功率「6 超小型衛星の試験の章」でも述べるが、低価格と短納期を追求する超小型衛星の信頼性（運用成功率）を如何に向上させるかという課題は、超小型衛星の更なる発展のためにはどうしても避けて通れない課題である。本報告では、超小型衛星を 50kg 以下の衛星と一律にサイズで定義しているが、本来超小型衛星とは、その開発・管理手法の哲学で語られるべきである。2017 年に International Academy of Astronautics（IAA）が出版した調査専門委
員会 4.18 “Definition and Requirements of Small Satellites Seeking Low-Cost and FastDelivery”のレポート[2-2]で、”Lean Satellite (リーン衛星)” という概念が提唱された。Lean
Satellite とは、「衛星の生み出す価値をできるだけ早く、低コストで顧客に届けるために、従来とは異なったリスク許容型の開発・管理アプローチをとる衛星」である。衛星のサイズが小さくなるのは、大きな衛星では高価すぎてリスク許容ができないからであり、衛星を安く・早く作ろうとした結果である。リーン衛星では、無駄を削ぎ落とした開発・管理を行う
が、試験や検証をどこまで徹底的に行うか、信頼度を上げるために効果のある試験・検証とは何かといった観点から、従来の衛星開発で用いられてきたシステム工学手法を見直す必
要がある。

166

M<2kg

2kg≤M≤5kg

2. Deployed19%

2. Deployed25%

5. Mission Success32%
5. Mission Success41%
3. Commissioning24%

3. Commissioning25%

4. Primary operations
18%

4. Primary operations
16%

5kg<M≤10kg

10kg<M≤30kg

2. Deployed19%

2. Deployed17%

3. Commissioning
8%

3. Commissioning
7%

5. Mission Success60%
4. Primary operations
13%

4. Primary operations
11%

5. Mission Success
65%

30kg<M≤50kg
2. Deployed10%

3. Commissioning
21%
5. Mission Success61%
4. Primary operations8%

図 2-2 衛星質量別に分けた超小型衛星の運用成功率

打ち上げ手段別に運用成功率を分類したものを図 2-3 に示す。ロケット放出は、CubeSatの ISS 放出が始まった 2013 年 11 月より前のものと、それ以降のものに分けている。いずれにせよ、成功率に顕著な差は見られない。

167

Rocket launch after Nov.2013

Rocke launch before Nov.2013
2. Deployed15%

2. Deployed20%

3. Commissioning
19%
5. Mission Success46%
3. Commissioning
19%

5. Mission Success55%
4. Primary operations
11%

4. Primary operations
15%

ISS release
2. Deployed22%
5. Mission Success35%

3. Commissioning
23%
4. Primary operations20%

図 2-3 打ち上げ手段別の超小型衛星の運用成功率

衛星開発機関別（Academic（大学・教育機関）とそれ以外）に運用成功率を分類したものを、図 2-4 に示す。学生等が開発する Academic の衛星よりも、給料をもらって作っている Non-academic の成功率の方がある程度高いと予想していたが、両者に大きな差がないのは、ある程度驚きである。Non-academic がレベル 5 の割合が若干大きいが、Non-academicの方がレベル 2 の割合が大きいのも驚きである。尚、分析した衛星の数は Non-Academic が369 機、Academic が 385 機とほぼ同数である。

Non-academic

Academic

2. Deployed16%

2. Deployed24%

3. Commissioning
13%

5. Mission Success40%

5. Mission Success50%

3. Commissioning
27%

4. Primary operations
13%

4. Primary operations17%

図 2-4 衛星開発機関別の超小型衛星の運用成功率168この理由は、非学術機関（特に商業衛星）の場合、ミッション結果を積極的に公開していない、または公開までに時間を要することにあると思われる。単に打ち上げられたニュースだけが公開されていて、その後のミッションの成果の公開までには時間を要している。これは、非学術機関衛星の場合、アマチュア無線帯を使用する衛星の割合が低いことにも起因すると思われる。調査対象とする衛星を 2012 年から 2016 年の 5 年間に絞り込んで、図 2-4と同様に運用成功率をプロットしたものを図 2-5 に示す。衛星の数は、非学術衛星が 130
機、学術衛星は 161 機である。
学術機関の衛星は、対象とする期間を 2016 年までに絞り込んでも運用成功率に大差はな
い（これも問題といえば問題である。学術機関の衛星の成功率が向上していないのは、初号機を打ち上げる New Comer が増えてきているためとも思われる）。非学術機関の衛星の場
合、図 2-4 に比べて、”2. Deployed”の割合が大きく減っており、成功率（4 と 5 の和）は70%に達している。

Academic

Non-academic
2. Deployed8%

2. Deployed16%

3. Commissioning
22%

5. Mission Success40%
3. Commissioning24%

5. Mission Success58%
4. Primary operations
12%

4. Primary operations20%

図 2-5 衛星開発機関別の超小型衛星の運用成功率(2012-2016 年に打ち上げられた衛星のみ)

国別の超小型衛星の運用成功率について調べた。20 機以上のサンプルがある、米国、中国、日本、ドイツ、ロシアについて、国別の成功率をグラフにしたものを図 2-6 に示す。各国で成功率（レベル 4 とレベル 5 の和）に大きな違いはなく、いずれも 60%前後である。

169

ChinaUSA

2. Deployed21%

2. Deployed25%

5. Mission Success36%

5. Mission Success49%
3. Commissioning
11%

3. Commissioning
19%

4. Primary operations
15%

4. Primary operations
24%

Japan

Germany

2. Deployed19%

2. Deployed24%
5. Mission Success42%

5. Mission Success41%

3. Commissioning25%

3. Commissioning
23%
4. Primary operations
12%

4. Primary operations
14%

Russia2. Deployed19%

3. Commissioning27%

5. Mission Success19%

4. Primary operations35%

図 2-6 国別の超小型衛星の運用成功率

最後に宇宙新興国の超小型衛星の運用成功率を図 2-7 に示す。2019 年のデータまで含めているので、まだ結果が明らかになっていない衛星もあるが、先進国に比べて成功率が低いのがわかる。図 2-7 に含んだ国は、アルジェリア、ベラルーシ、コスタリカ、エクアドル、
エジプト、イラク、カザフスタン、マレーシア、メキシコ、パキスタン・イスラム、ペルー、
タイ、ベトナムである。宇宙先進国がかなりコミットした国（BIRDS の各国やケニア）は除いている。

170

Space Emerging Countries

2. Deployed29%

5. Mission Success34%

4. Primary operations
8%
3. Commissioning29%

図 2-7 宇宙新興国の超小型衛星の運用成功率

参考文献[2-1] University-Class Spacecraft by the Numbers: Success, Failure, Debris. (But Mostly
Success), M. Swartwout, Clay Jayne, SLU, 30th Small Satellite Conference, Utah,
USA, 2016[2-2] https://lean-sat.org/nsat/pdf/sg418finalreport.pdf

171

3 超小型衛星の技術トレンド
昨今の急速な超小型衛星技術の発展を鑑み、最近の発表論文、具体的には以下の国際会議における 2017 年～2019 年の過去 3 年間の発表論文（4S Symposium については 2018 年
のみ）の内、超小型衛星（50kg 程度以下の衛星）の技術に関する 798 件の発表（打ち上げ機や衛星放出機構に関するもの、並びに、教育に関するもの以外の発表）を調査した。また、
米国・欧州の超小型衛星の動向を調査している専門家からの聞き取り調査も行った。



Small Satellite Conference（毎年 8 月に Utah State University にて開催）[3-1]CubeSat Developers Workshop （ 毎 年 4 ～ 5 月 に California Polytechnic State
University にて開催）[3-2]Interplanetary CubeSat Symposium（毎年開催）[3-3]

The 4S Symposium（2 年に一度，5～6 月に欧州にて開催）[3-4]European CubeSat Symposium（毎年、欧州にて開催）[3-5]以下、3.1～3.4 項では調査結果の具体的な内容を示し、3.5 項にて超小型衛星ミッション
に関する今後の見通し等をまとめる。

3.1 超小型衛星によるミッション（深宇宙を含む）のトレンド
まず、超小型衛星ミッションに関連した発表件数を表 3.1-1 に示す。この表からわかる通り、従来の光学系や SAR などによる地表観測関連の発表から、気象観測、深宇宙探査、天文観測に関連した発表が多くなっている。また、光通信や量子暗号通信、IoT（地上のセン
サからのデータ収集）に関する発表も増えてきている。更には、宇宙ゴミや安全保障に関連して、STM や SSA、そして超小型衛星を同時に大量に打ち上げ・放出する場合の各衛星へのタグ付け技術に関連した発表が、多くなっていることが分かる。
深宇宙に関しては、月や火星が多いが、エウロパなど更に遠方を目指すミッションも提案されている。また、小惑星探査ミッションの提案が一気に増えてきている。
天文観測については、X 線による観測や様々な波長帯での系外惑星観測が目立っているが、この他にも様々なミッションが観測機器と合わせて提案されている。
個々の要素技術（サブシステム技術、システム技術）の実証ミッションに関しては、3.2
節で詳しく述べるが、姿勢制御系、推進系、バス系プラットホームに関する発表が圧倒的に多い。これは、これらの技術が先進的なミッションに不可欠な技術であり、特に技術向上が望まれている分野であることを反映している。
172

尚、衛星のサイズは様々で、ミッション内容や性能に応じて適切なサイズが選択されていると考えられる。

表 3.1-1 発表された超小型衛星ミッション・要素技術実証ミッション・その他
衛星サイズ(記載があったもの)

ミッション

発表件数

打ち上げ
済み

1. 通信関連通信（光通信、量子暗号通信を除く）

3U、6U

14

2

光通信（衛星間、及び衛星-地上間）

1.5U、3U、6U

22

1

3U

4

0

2U、3U、6U、
マイクロ

17

3

電離層観測・大気観測関連（マイクロ波放射、赤外、分光計測）

1.5U、3U、6U、12U、24U、27U

45

6

その他地表周辺理学観測関連（放射線、ダスト、地上ガンマ線フラッシュ、メテオロイド等）

1U、3U、6U

12

1

光学観測

1U、1.5U、2U、3U、6U、12U

41

4

電波、赤外、SAR 等観測

6U、12U、25kg 級

8

2

5

0

3

0

1

0

3U

5

3

3U、25kg

9

2

18

2

3U

8

3

6U、12U、50kg 級

23

0

量子暗号通信2. 理学観測関連
宇宙天気・電磁場観測関連

3. 地表観測関連

4. IOT 関連
5. 情報収集関連
12U

SIGINTGEOINT
監視（海洋、AIS、VDES、ADS-B 等）
6. 測位関連
7. STM、SSA、デブリ関連
STM、SSA、タグ付け
デオービット8. 深宇宙関連
主に月

173

主に火星

6U、12U、15U、16U、30kg 級、
マイクロ

17

2

主に月、火星以外

3U、6U、pocket

12

1

小惑星

1U、3U、6kg、6U、12U、50kg

20

0

2

0

その他、その場観測
9. 天文観測関連
X 線天文

6U、12U、マイク
ロ

7

1

系外惑星

6U、12U

7

1

27U

1

0

3U、6U、1～10kg

21

1

6U、マイクロ

2

1

通信系

3U、6U

14

1

アンテナ

1U、6U、24U

15

1

35

6

52

7

軌道関連

2

0

電源系

3

0

6U

7

0

1U、6U、12U

9

0

6U

6

0

2U、3U

7

1

3U、6U、55kg

73

1/3U、pocket、
1U、2U、3U、6U、16kg、20kg、
マイクロ

31

19

10

2

1U、3U

21

2

3U

16

1

深宇宙天文（L2 での観測）
その他、天文観測10. その他、理学ミッション
11. 要素技術・システム技術関連

2U、3U、6U、マイクロ
1U、2U、3U、6U、25kg 級、
マイクロ

姿勢決定・制御
推進系

太陽電池アレイ
熱制御系
ランデブ・ドッキング
リエントリ
スウォーム・コンステレーション

技術実証全般・バス系プラットホーム実証

C&DH 系・OBC
耐放射線技術衛星アーキテクチャ・オンボードソフト関連

174軌道上サービス・ロボット関連

3U

4

0

展開構造

3U

3

2

その他のコンポーネント・部品等

1U

14

2

3

0

1U

1

0

6U

11

0

1

0

5

0

8

1

25

2

運用設備

9

0

運用サービス

70

14. データ解析・データ利用

13

1

3U

1

0

製造方法（3D プリンティング等）

12U

6

0

信頼性向上

3U

6

0

その他（ミッション・アシュアランス、開発
環境、開発手法、試験手法等）

44

2〇 深宇宙用設計・製造・開発・試験手法

20〇 統計・分析8-

深宇宙に特化したもの

14

-

それ以外

49

-

〇 政策・法的規制関連

5

-

AI 関連
軌道上製造
12. 深宇宙要素技術関連
通信系
太陽電池アレイ
1～3U、6U、12U

航行技術
理学観測機器13. 地上運用系

3U

運用技術

15. その他のミッション〇 設計・製造・開発・試験手法関連〇 各種プログラム、将来構想等

以下に、上述の特徴的な傾向について分析すると共に、いくつかミッション例を示す。

175

(1)気象観測関連
気象観測が注目されている理由としては、



放射計関連のセンサ技術（小型化技術）が発展していることそれほど高い地上分解能や時間分解能を必ずしも必要としないことと、それにより、
コンステレーションをせずとも、1 機でも価値のあるデータを得ることができることコンステレーションにより、更に価値の高いデータを得ることができることといった点が挙げられる。
具体的には、小型のマイクロ波放射計を使った電離層や大気の観測ミッションが多く、その他にも赤外線放射計や分光計を用いるものなど、センサ技術とセットでミッションが提案/実施されている。センサの小型化（高性能化）の流れはこれからも続くはずで、地球周回の超小型衛星による地球観測については、必ずしも時間分解能が高くなくても優れた成果を挙げられるミッションに今後も注目が集まると考えられる。
また、別の視点でこれらの研究を見ていると、大気や電離層の状態（温度、圧力、密度等）
を知ることは、GPS の精度の超高精度化につながる。実際、大気や電離層の影響により GPSの電波遅延が起こることは古くから知られており、例えば、GPS の精度を例えばミリメー
トルオーダーにしようとすると、GPS の機数を増やしても無駄であって、大気や電離層の状態を詳細に調べる必要があると言われている。従来、この逆のアプローチ、すなわち GPS
電波の遅延から大気重力波を調べるなど[3-6]「GPS 気象学」が発展してきているが、現在では欧米を中心に大気の状態の観測から GPS 電波の遅延を予測し、GPS の精度を向上させようとする流れができている（実際、米軍は各地域での大気の状態を調べることで、地域によって補正をかけることによって GPS を高精度化していると言われている）。そして、
CubeSat 級でそういった観測をし、且つ CubeSat に搭載可能な高精度原子時計を開発する
ことで、極めて小さな GPS モジュール（小型の電子デバイスサイズまでの小型化を目指していると言われている）を開発し、CubeSat による測位網を構築しようという流れが欧米にはある。それが、こういった研究発表の増加に如実に表れている。中国も、GPS 網「北斗」を展開しているが、同様の高精度化・小型化の流れを追随してくると考えられる。
GPS に限らず、インフラを超小型化、及びスウォーム/コンステレーション化できれば、分解能や精度の向上、ならびに故障時の衛星の置き換え等も含めた維持コストの大幅削減を実現できる可能性が高い。そこで、この例も含め、何らかの技術の向上・超小型化を目指す機関と、理学の研究者の双方にメリットがある挑戦的な研究・開発をすることが、欧米の176

CubeSat では主流になってきている。この流れは、今後、深宇宙探査や天文観測等にも強く表れてくると考えられる。
尚、原子時計についても、深宇宙では NASA の STMD プログラムの一環として JPL が開発し、2019 年に Space-X の Falcon Heavy で打ち上げた Deep Space Atomic Clock（DSAC）
があり[3-7] [3-8]、LEO の CubeSat に搭載可能なものとしては、Microchip 社の CSAC（Chip
Scale Atomic Clock）がある[3-9]。CSAC は 40mm x 35mm x 12mm、35g と超小型の原子
周波数発振器である。尚、日本でもリコー・東工大・産総研が内寸 33 mm x 38 mm x 9 mmの超小型原子時計 ULPAC を 2019 年に開発している[3-10]。図 3.1.1-1 にこれらの写真を示
す。

(a)

(c)

(b)

図 3.1.1-1 原子時計 (a) DSAC の技術実証モデル[3-8]、(b)CSAC[3-9]、(c)ULPAC[3-10]

最後に、ミッション例を 2 つ示す。
【例 1】マイクロ波放射計による気象観測ミッション MicroMAS-2 [3-11]
図 3.1.1-2 に示す通り、MIT の MicroMAS-2 は、マイクロ波放射計を搭載した 3U のCubeSat であり、2018 年 1 月 12 日に PSLV-C40 で高度約 500km の SSO に打ち上げられた。図 3.1.1-3 は MicroMAS-2（左側）と、2.3t の大型衛星 NOAA-20（右側）が取得データを比較したものであり、MicroMAS-2 のデータが妥当であることを示している。このように、従来は大型衛星で行っていたことを超小型衛星で置き換える流れがスタンダードになっている。実際、理論的に小型化が不可能であるとわかっているもの以外は、（超）小型化に向かっている。
177

図 3.1.1-2 MicroMAS-2 の概要 [3-11]

図 3.1.1-3 観測結果の比較 [3-11]【例 2】ヘテロダイン干渉計による高層大気の大気光観測ミッション AtmoCube A1[3-12]
ベルギーの University of Wuppertal らのグループは、6U の CubeSat “AtmoCube A1”（図3.1.1-4）を用いて、高層大気の温度、及び大気重力波（大気中の浮力を復元力とする波）を調べることを計画している。具体的には、大気の発光（大気光、airglow）を高い空間分解能で観測し（図 3.1.1-5）、温度等の分布を明らかにする計画である。その第一段階として、観測機器 AtmoSHINE を 2018 年 12 月に中国の衛星のホステッド・ペイロードとして打ち上げて成功している。上述の通り、この研究は理学的成果のみならず、GPS の精度向上に資する成果を目指したのであると予想される。

178

図 3.1.1-4 AtmoCube A1 [3-12]

図 3.1.1-5 大気重力波（左）とその計測概念（右）[3-12](2) 深宇宙探査関連
次に、深宇宙探査に関しては、月、及び火星周辺の探査が提案/実施されている。この理
由としては、米国を中心とした月ゲートウェイ計画が進んでいることや、NASA が 6U のCubeSat による深宇宙探査を推進していることもあるが、中型・大型機による探査の機会が減っていることも影響していると思われる。3.2 項でも述べる通り、深宇宙用の通信技術（衛星搭載通信機やアンテナ、及び地上系技術）の研究や熱制御技術の研究が進んでいることから、今後はこれらの技術の発展により「より遠く」への超小型探査が可能となり、そういったミッションが実施されていくと考えられる。
小惑星探査については、自力でフライバイするものも提案されてはいるが、親衛星から分離されて探査を行い、探査データを親衛星に送る 6U 級の CubeSat の提案が多い[3-13]-[323]。これは、主に質量と推進系の制約によるものであるが、このようなプローブとしてのCubeSat の利用は、今後中型・大型の深宇宙探査ミッションのサブミッション、或いは主要な観測ミッションの 1 つとして位置付けられていくと考えられる。
現在までに超小型衛星で深宇宙探査を実現したのは、UNISEC「しんえん」、東大の「プロキオン」、九工大の「しんえん 2」、JPL の MarCO、ハルビン工業大学が開発し、月面探査機 Chang’e 4（嫦娥 4 号）の相乗りで打ち上げた、天文衛星 DSLWP A1、A2（竜江一号、二号）ぐらいであるが、中国は、嫦娥 4 号に CubeSat 用の通信機器（伸展アンテナ、179

ロー・ノイズ・アンプ、受信機）を搭載し、その動作実証を行っている[3-25]。実際の開発
は CubeSat 用コンポーネントの販売等を行って生きた ISIS 社が請け負っている。3.3 節でも述べるが、海外ではこの他にも、GOMSpace 社や Tyvak 社など、コンポーネント販売を行っていたベンチャー企業が成長し、衛星システムや新規サブシステム・コンポーネントを受注して開発するケースが多くなってきている[3-26] [3-27]。

図 3.1.2-1 中国が深宇宙軌道上で実証した通信機器と通信データ [3-25]

最後に、深宇宙探査ミッションの例を 3 つ挙げる。
【例 1】X 線望遠鏡による月探査ミッション CubeX [3-28]
NASA/Ames が検討中の CubeX は、NASA の Planetary Science Deep Space SmallSat
Studies （PSDS3）プログラムの 1 つに選ばれたミッションで、5.8kg で焦点距離が 50cmの X 線望遠鏡を搭載した 43kg の Microsat で、太陽からの X 線が月表面で反射したものを
X 線望遠鏡で受光することによる月地表の形状の精密観測を目指している。X 線望遠鏡の小型化技術が進んだことで、こういったミッションの実現性が高まっている。

180

図 3.1.2-2 CubeX の概要 [3-28]

図 3.1.2-3 CubeX のミッション [3-28]【例 2】CubeSat 複数機による火星イオン・大気散逸観測ミッション MISEN [3-29]
UC Berkeley、UCLA、コロラド大、Advanced Space 社、Tyvak 社が組んで進めているミッションで、CubeX と同様、NASA の PSDS3 プログラムの 1 つに選ばれている。3 機の超小型衛星を用いて、火星のイオン、電子、磁場を計測することで、火星のイオン散逸・大気散逸を調べようというものであり、複数機で観測することで太陽風が散逸に与える影響
やその空間分布を調べることができる。惑星探査機を超小型にすることで空間分布を調べるなど、これまでの中型/大型機による惑星探査とは違うサイエンスが可能となることは散々言われてきたが、超小型探査機技術の発達によりそれが可能になりつつある。

181

図 3.1.2-4 MISEN のミッション（左）と 3 機の超小型衛星の軌道（右）[3-29]【例 3】子機 CubeSat と親機による小惑星探査ミッション
例 2 と同様、複数機での探査としては、末に述べた通り、親機から CubeSat サイズの子機を放出し、子機が探査を行うものが多く提案されている。そのいくつかを図 3.1.2-5 に示す。まず、図 3.1.2-5(a)は、米国 Space Science Institute が掲げている、”MultiSat”の概念を表している[3-15]。複数の子機が、それぞれ、①火星の天気の観測、及び、地上探査ローバ
ーとの通信、②大気観測、③プラズマ計測、④太陽風と極端紫外線の観測といったように異なるミッションを持ち、親機を中継して地球に観測データを送るというものである。図3.1.2-5(b)は、NASA/AMES らが検討中の火星の風観測ミッション Aeolus のミッション概念を示しており、親機から 45cm × 35cm × 52cm、38kg ほどのマイクロ衛星を放出し、観測を行って親機や地球と通信する。図 3.1.2-5(c)は、ESA の Lunar Cubesats for Exploration（LUCE）
プログラムに選定された月面へのメテオロイド衝突を観測するミッション LUMIOの概念を示しており、月探査機から分離された 12U の LUMIO が分離され、LUMIO は地球-月系 L2 まで航行し、月へのメテオロイド衝突を観測するというものである[3-14]。最後に、
図 3.1.2-5(d)は、ESA と NASA のジョイントプログラム（AIDA）の一部である ESA の AIMにおいて、NASA の DART インパクタの小惑星 Didymos への衝突前後のダスト等を観測す
る、DustCube（3U）の運用概念を示している[3-19]。DustCube は、元々の AIM のコンセ
プトにおける観測と地球への通信の両立のリスクを低減すべく提案されたもので、観測はDustCube が行い、そのデータを親機に送り、親機は地球との通信を維持する[3-30]。このように、機能を超小型衛星に分散することで、深宇宙探査のリスクを低減する考え方は今後も増えていくであろう。

182

(a)

(b)
図 3.1.2-5 親機・子機による探査ミッション (a)MultiSat による火星探査 [3-15]、(b)子機による火星大気観測ミッション Aeolus [3-17]

183

(c)

(d)
図 3.1.2-5 親機・子機による探査ミッション（つづき）(c)月へのメテオロイド衝突観測ミッション LUMIO [3-14]、(d) 小惑星インパクトミッションの観測衛星 DustCube [3-19](3) 天文関連
天文観測が注目されているのも、中型・大型機による観測ミッションのコスト増大に伴う打ち上げ機会の減少が背景にあると考えられる。また、これまで将来の中型・大型機による観測ミッションの実現に向けたパスファインダーとして、超小型衛星は期待されてきていたが、バス系の小型化技術、ならびに観測技術がミッション要求を満たすレベルにまで発展したことで、必然的に超小型科学ミッションが増えている。実際、今回の調査では、X 線望遠鏡による太陽や天体の観測ミッションが数多く提案されている。これは、X 線観測技術の小型化が進んだからに他ならない。また、例えば現在、日本でもこれまでとは異なる方式の超小型で高性能な X 線望遠鏡技術の研究が進められており、更なる発展が見込まれる。こ184

ういったことからも、超小型深宇宙探査を推進するには、理学観測機器の小型高性能化を促進することが重要となることがわかる。この他にも、昨今注目されている系外惑星観測についても、超小型衛星を用いたミッションが提案され始めており、これも同様の理由によると考えられる。
現在、国内でも超小型衛星を用いた理学ミッションを検討している研究者は増加しており、超小型衛星関連のシンポジウムでは工学の研究者と理学の研究者との議論が活発になってきている。理学の研究者による斬新な観測手法のアイデアを、理学の研究者自身が、或いは企業や工学の研究者が支援して実現することで、最先端の研究成果を挙げることが可能となり、またその技術を地球観測や地上利用等にスピンオフさせることで、国際競争力をもった製品の開発・ビジネス展開が可能となるのではないかと考えられる。

最後に、ミッション例を 2 つ示す。
【例1】

X 線検出器による銀河ハロー観測ミッション HaloSat [3-31]

Lowa 大学と NASA のチームは、
2018 年に ISS から放出した 6U の CubeSat “HaloSat”(図3.1.3-1)は、天の川銀河ハローのホットプラズマからの軟 X 線を検出する衛星であり、成果を挙げている[3-32]。HaloSat のバスは、姿勢制御系コンポーネント XACT で有名な Blue
Canyon Technologies, Inc.が提供している。やはり、CubeSat の姿勢制御技術が向上したことで、このようなミッションが可能になったといえる。

(a)

(b)
図 3.1.3-1 銀河ハロー観測衛星 HaloSat とその成果 [3-31] (a) HaloSat の外観、及び内部、(b) 得られた観測データの例（左）と観測マップ（右）185【例 2】赤外干渉計による系外惑星撮像ミッション [3-33]
ベルギーの University of Liege らのグループは、ESA が 2035～2050 年頃の実現を検討している系外惑星観測ミッション（LIFE）の基礎技術実証ミッションを 12U の CubeSat で行うことを計画している[3-33]。この計画では、図 3.1.3-2 のように 3U の CubeSat を折りたたんで 12U サイズにしておき、軌道上で展開することで、2 つの赤外線望遠鏡を 1.2m 離
すことで干渉観測ができるようにしている。これを、X 線天文衛星 XMM-Newton と同じ軌
道傾斜角 40°の長楕円軌道に投入することで、プロキシマ・ケンタウリ b を観測することを検討している。系外惑星観測による惑星形成論等の発展は、2019 年にノーベル物理学賞が授与されたことからも分かる通り、重要なサイエンス目標の一つであり、最近でも TESS が打ちあがるなど間接観測が精力的に行われている。今後は、この例や、スタンフォード大の
mDOT ミッション[3-34]のように、直接観測を目指した挑戦的なミッションを超小型衛星で実施しようとする流れも出てくるであろう。

図 3.1.3-2 展開式赤外干渉計衛星 [3-33]

3.2 各サブシステムの最新技術
本節では、発展が著しい、姿勢決定・制御系、推進系、通信系について述べるとともに、
今後、発展が見込まれる、ランデブ・ドッキング技術、リエントリ技術についても触れる。

3.2.1 姿勢決定・制御系
個々の機器（例えば、太陽センサ、スタートラッカー、磁気トルカ、リアクションホイール等）を購入し、姿勢決定・制御系機器として組み上げる形で開発しているグループも少な
くないが、姿勢決定・制御系機器として開発している有力な機関（企業・大学等）としては、
186

表 3.2.1-1 に示す 4 機関が挙げられる。どの製品も、サンセンサ、スタートラッカー、リアクションホイール、磁気トルカの組み合わせをベースとしたシステムとなっている。
この表から明らかな通り、フライト実績、及び性能で他を圧しているのが、米国の Blue
Canyon Technologies, Inc. (BCT)の XACT-15（及び XACT-50）である[3-35] [3-36]。特に、XACT は JPL の ASTERIA ミッション（6U、2017 年に ISS から放出）において、ノミナル
で 10 秒角以下のポインティング精度を達成し、JPL によるピエゾを用いた調整機構により0.5 秒角以下を 20 分間以上維持することに成功した[3-37]。また、2018 年に JPL が打ち上げた火星探査機 MarCO にも搭載し成功させたことで、深宇宙探査にも適用できることを示した。
更に、
BCT は JPL と共同で XACT を高性能化した HyperXACT を NASA の Pathfinder
Technology Demonstrator(PTD)プログラムで実証予定である。
この他、米国 Adcole Maryland Aerospace の MAI シリーズ[3-38]は、早くから軌道上実証を行っているが、性能面で XACT に劣ることから、姿勢精度要求が高いミッションには向いていない。
また、
オランダの Hyperion Technologies 社の iADCS シリーズ[3-39] [3-40]も、性能はよいが、軌道上での成功実績の面で XACT には劣る。KU Leuven は大学ながら製品を販売しており[3-41]、まだフライト実績はないものの、計画はしている。図 3.2.1-にこれらの機器の外観を示す。

表 3.2.1-1 姿勢決定・制御系の海外開発機関
機関

製品名

XACT-15
Blue
CanyonTechnologies

AdcoleMarylandAerospace

XACT-50

MAI-500

iADCS200
Hyperion
Technologies

KU Leuven（ルーベン・カトリック大学、
ベルギー）

iADCS400

KU Leuven
ADCS

仕様
ポインティング：0.003deg (2 軸),
0.007deg(3 軸 ). 容 量 ：15mNms. 0.91kg, 0.5U
ポインティング：0.003deg (2 軸),
0.007deg(3 軸 ). 容 量 ：50mNms. 1.23kg, 0.75U
ポインティング：0.1deg (LVLH
座標系),
0.008deg (ECI 座 標 系 ). 容 量 :11.076mNms. 1.049kg, 0.6U
ポインティング：<<1deg (姿勢決定：
0.00833deg).
容量:6.0mNms, 0.4kg, 0.32U
ポインティング：<<1deg (姿勢決定 ： 0.00833deg). 容 量 ：50mNms, 1.7kg, 0.7U
ポインティング：0.1deg, 容量：4mNms, 0.715kg, 0.5U,

187

性能

フライ
ト実績

深宇宙
実績

◎

◎

◎

◎

◎

△

〇

〇

△

〇

△

△

図 3.2.1-6 ASTERIA ミッションでの XACT の姿勢制御精度 [3-37]

XACT[3-36]

MAI-500[3-38]

iADCS400[3-40]

KU Leuven
ADCS[3-41]

図 3.2.1-2 主な姿勢決定・制御系機器

3.2.2 推進系
超小型衛星用の推進系としては、現状ではコールドガスジェットと電気推進が主流である。日本では、東大・小泉研によるイオンスラスタ MIPS が、ほどよし 4 号、及びプロキオンで実証し、水レジストジェットスラスタ AQUARIUS も実証しているが、海外では、SSTLや UTIAS/SFL といった“老舗”を含め、表 3.2.2-1、表 3.2.2-2 に示す各社が有力である。
米国の VACCO 社はコールドガスジェットタイプのスラスタで深宇宙を含めて実績があり、最も有力である[3-43] [3-44]。また、スウェーデンの Bradford ECAPS 社は、Planet の120kg 級衛星 SkySat でグリーンプロペラントの推力 1N のスラスタを実証しており、これを CubeSat 向けにしたものを既に開発している[3-45]。
電気推進タイプでは、フライト実績のあるものとしてオーストリアの Enpulsion 社[3-46][3-47]と米国の Busek 社が挙げられる。Busek 社はコロイドスラスタと呼ばれる μ スラス
タを開発しており、NASA の LISA Path Finder に搭載して実証している[3-48]。現在はCubeSat 向け、ならびにマイクロ衛星向けにいくつかのラインナップを揃えており[3-49]、

188

宇宙実証も控えていて、今後が期待される。フライト実績はないが、計画中のものとしては、
イタリアの T4i 社が挙げられる。図 3.2.2-1 にこれらの機器の外観を示す。
尚、推進系に関しては、この他にも様々な企業・大学が開発を進めている。

表 3.2.2-1 コールドガスジェット系の海外開発機関 [3-50]
製造機関

製品名

推進剤

推力

比推力
(sec)

CPOD

R134a

25mN

40

MarCO Micro
Propulsion
System

R23fa

25mN

40

MiPS Cold
Gas

ブタン

53mN

40

その他、仕様0.1N

トータルインパル
ス：180N-sec. 5W,
1.244kg, 1U
トータルインパル
ス：755 N-sec.
3.49kg,
20cm×15cm×8.3cm
トータルインパル
ス：44N-sec.
0.51kg, 0.3U
0.04kg (dry)LMP-103S

1N

0.38kg (dry)NanoProp 3U
GOMSPACE NanoProp 3U

ブタン
ブタン

Micro Thruster

窒素0.01-1mN
4-40mN
0.052.36N

CNAPS

SulfurHexafluoride

ButanePropulsion
System

ブタン

VACCO

100mN HPGP LMP-103S
Bradford
ECAPS

MatotaUTIAS/SFL

SSTL

1N HPGP

フライト 深宇宙実
実績
績
〇

〇

〇

〇

60-11060-110〇〇65〇

12.540mN

40

〇

0.5N

80

〇

表 3.2.2-2 電気推進系の海外開発機関
製造機関

製品名

推力

Enpulsion

IFM Nano
Thruster

0.01mN0.4mN
0.005mN0.03mN

CMNT
Busek

T4i

BIT-3

0.7-1.2mN

REGULUS

0.25～
0.65mN,

比推力(sec)2000 6000

その他、仕様Total inpulse: > 5000Nsec, 40W, 0.9kg, 0.83U

フライト 深宇宙
実績
実績〇〇

14002160

189

Total inpulse: > 3100Nsec, 2.9kg, 1.6U
Total inpulse: 3000N-sec,
20-60W, 2.5kg, 1.5U

CPOD (VACCO)[3-43]

MarCO Micro
Propulsion System(VACCO) [3-44]

HPGP (Bradford
ECAPS) [3-45]

IFM Nano Thruster(Enpulsion) [3-46]

BGT-X5 (Busek)[3-49]

図 3.2.2-1 主なスラスタ

3.2.3 電波通信
最近は光通信技術による高速通信の研究・開発が本格化しているが、電波による通信も、
X バンドにより高速化されている。
例えば、Planet 社の Dove（3U）の送信機は、2017 年時点で 280Mbps（シンボルレート70M）の QPSK 変調、アンテナゲインは 12dBi であり、1 パス（7 分～8 分の通信時間）で13～15GB、1 日に 5TB のデータをダウンリンクできている[3-51]。
また、最近では Ka バンドによる通信も可能となっており、Astro Digital 社は、2018 年 12月に打ち上げた Corvus BC4（6U）で、320Mbps の通信を行っており、近い将来、1 パスで100GB を超える通信を目標としている[3-52]。当然のことながら、周波数帯が上がると、衛星に対する姿勢制御要求も厳しくなるため、通信の高速化は姿勢制御の高性能化とセットで進められることとなるであろう。
また、通信の高速化には電力の確保（ソーラーアレイの大面積化）、送信機の温度制御、衛星搭載アンテナの高性能化も必要となってくる。特に、アンテナの高性能化は重要な技術課題であり、JPL が 2018 年 7 月に打ち上げた 6U のレーダー衛星 RainCube（図 3.2.3-1）に搭載された Ka バンドアンテナ KaPDA は展開式で直径 0.51m のパラボラアンテナであり、42.6dBi とゲインが大きく、レーダー性能を実証した[3-53]。KaPDA は米国 TENDEG
社がライセンス生産をしている[3-54]。TENDEG 社は 3U に搭載可能な展開トラス型の Ka
バンド帯パラボラアンテナも開発している[3-55]。昨今の S バンド、及び X バンドの混雑状
況から、今後は Ka バンドの展開パラボラアンテナでの通信も増えてくると予想される。

190

表 3.2.3-1 通信系の海外開発機関
機関

衛星名

性能
X バンド。QPSK 変調。280Mbps。アンテ
ナ: 12dBi。データ量: 5TB/day

PlanetDove

Astro Digital

Corvus Bc4

Ka バンド。320Mbps。

JPL

RainCube

Ka バンド。レーダー。アンテナ: 42.6dBi

図 3.2.3-1 RainCube[3-53]のパラボラアンテナ KaPDA[3-53]

3.2.4 量子暗号通信
超小型衛星による量子暗号通信については、2017 年に NICT が AES 社の 50kg 級衛星
SOCRATES に搭載した小型光通信機器 SOTA を用いて量子通信の実証実験に成功しているが[3-56]、現在、中型衛星以上については、中国が世界をリードしていると言われている。
一方、超小型衛星による量子暗号通信の現在の状況は以下の通りである。但し、これらの機関の技術レベルの評価は難しく、どこがいち早く超小型衛星で量子暗号通信を成功させ
るかはわからない状況にある。その意味で、日本（NICT）が世界に先んじて量子暗号通信の実用化に成功することが期待される。

シンガポール：シンガポール国立大学からスピンアウトした S15 Space Systems 社がSpooQy-1（3U）を 2019 年に ISS から放出。ミッションの結果はまだ明らかにされていない[3-57] [3-58]。
カナダ：Waterloo 大学が 70kg 級バスの衛星 QEYSsat を検討中[3-59]

191

ドイツ

：ZFT 社が QUBE（3U）の打ち上げを計画中[3-60]

フランス：Grenoble University Space Center が NanoBob（12U）を検討中[3-61]

3.2.5 光通信
超小型衛星の衛星間、或いは地上-衛星間の光通信に関する研究・開発状況は以下の通りである。開発状況から、現時点では、JPL の ISOC が最も有力であると考えられる。

日本：2017 年に NICT が AES 社の 50kg 級衛星 SOCRATES に搭載した小型光通信機器 SOTA で地上-衛星間の通信を成功[3-56]。

米国：Aerospace Corporation が、衛星間光通信の実現に向けて、AeroCube-7Bと 7C（1.5U）が地上と 100Mbps の光通信を 2018 年に成功させた[3-62]。
また、AeroCube-7A（1.5U）からレーザーを出して ISARA（3U）に当てる
実験を 2019 年に成功させた[3-63]。これは、NASA の光通信技術（OCSD）
ミッションの一環として行われた。

米国：BridgeComm Inc.が 2U サイズの光通信コンポーネントを研究中[3-64]。

米国：MIT とフロリダ大学が 1.2U の CLICK-A と地上との光通信を研究中。ペイロードは 0.8kg、15W 以下で、10～43Mbps。また、1.5U の CLICK-B とCLICK-C の衛星間光通信も研究中。こちらは、1.7kg、25W 以下で、25～
50Mbps[3-65]。

米国：JPL が、無指向の衛星間光通信ターミナル ISOC を研究中（図 3.2.5-1、図3.2.5.-2）[3-66]。

米国：フロリダ大や NASA のグループが 2018 年 12 月に打ち上げた CHOMPTT（3U）で、地上との光通信ミッションを進めている（まだ成功していないと思われる）[3-67]。

米国：MIT が 3U の CubeSat を用いた地上-衛星間光通信実験 NODE を研究中
[3-68]。

イタリア：パドヴァ大学が 3U 用の光通信コンポーネント LaseCube を研究中[3-69]。

192

図 3.2.5-1 JPL の無指向光通信ターミナル ISOC [3-66]

図 3.2.5-2 JPL の ISOC の技術実証ミッション [3-66]

3.2.6 深宇宙通信系
深宇宙通信については、
マイクロ衛星ではプロキオンが実証しており、
6U サイズでは JPLの MarCO（図 3.2.6-1）が実証している[3-70]。特に、MarCO の場合、X バンドのハイゲイ
ンアンテナがキー技術となっており、これは、JPL の 3U の CubeSaT “ISARA”で実証した、表面が太陽電池、裏面が Ka バンドのアレイアンテナとなったパネル技術から派生したものである（図 3.2.6-2）[3-71]。このアレイアンテナはコロラド大の深宇宙 CubeSat “CU-E3”をはじめ、いくつかのアンテナにスピンオフしている。このように、JPL は、宇宙実証したコンポーネントを他のミッションにスピンオフさせることを戦略的に実施している。

193

また、ESA が計画中の小惑星探査機 M-ARGO[3-72]も MarCO と同様の平面アンテナを採用している（図 3.2.6-3）。

図 3.2.6-1 JPL の火星探査機 MarCO[3-70]

図 3.2.6-2 ISALA [3-71]

194

図 3.2.6-3 M-ARGO [3-72]

この他、探査機が深宇宙にいる間は高速通信をせず、探査機が地球に戻ってきてフライバ
イする際に高速通信を行ってデータを大量に取得するというアイデアや[3-73]、データをカプセルに入れて、地球に再突入させて回収するというアイデア[3-74]も提案されている。また、JPL は光通信ターミナル ISOC を深宇宙通信の中継器として利用するアイデアも出している（図 3.2.6-4）。

図 3.2.6-4 JPL が検討中の深宇宙通信 [3-66]

3.2.7 ランデブ・ドッキング
ランデブ・ドッキング（RVD）技術の状況は以下の通りである。NASA を除いてまだ構想段階に近い状況であるが、NASA が軌道上実験を実施・成功させると、各国で追従し始めるのではないかと思われる。日本では CubeSat 級での RVD ミッションは見当たらない。

195

韓国

：KARI が 6U の CubeSat を 2 機用いた RVD ミッションを検討している（シミュレーションの段階）[3-75]。

ESA：6U の CubeSat を 2 機用いた RVD ミッションを検討中（シミュレーションとコンポーネントの設計の段階）[3-76]。

イタリア ：パドヴァ大学が検討中（BBM によるフラットテーブルや航空機を用いた微小重力下での RVD 実験を実施している段階）[3-77]。
NASA：3U の CubeSat “SEEKER”と“KENOBI”を Cygnus から放出して RVD を行う実験を計画中（図 3.2.7-1）[3-78]。

NASA: 3U の CubeSat “CPOD A”と“CPOD B”を RVD させることを検討中。衛星は Tyvak社が製作。2020 年末頃に打ち上げを計画しているとされている[3-79]。

図 3.2.7-1 NASA が検討中の RVD 実験用 CubeSat [3-78]

3.2.8 リエントリ技術
リエントリ技術については、日本では東大がインフレータブルのエアロシェルを展開してリエントリさせる EGG ミッションを成功させ、BEAK ミッションを準備中である。また、火星へのリエントリ、及び探査ミッション SPUR を検討中である。これに対して、海外では次のような状況であり、まだこれからという段階である。

ベルギー ：The von Karman Institute for Fluid Dynamics が 3U のリエントリミッション
QARMAN を検討中（まだ設計、及び BBM での実験段階）[3-80]。
フランス ：ISAE-SUPAERO がリエントリして燃え尽きる間のデータを取得する
EnrtySat（3U）を 2019 年 4 月に打ち上げた（結果は明らかになっていない）[3-81] [3-82]。

196

イタリア ：D-ORBIT 社が 2017 年 6 月にリエントリ機 D-Sat を打ち上げたが、正常に動作しなかった[3-83]。
NASA：火星にリエントリする 3U、及び 12U の CubeSat（ADEPT 3U、及び12U）を検討中。図 3.2.8-1 は ADEPT 3U の BBM の実験の様子をしているが、東大の SPUR とほぼ同様の形状をしている[3-84]。

図 3.2.8-1 NASA が検討中の火星リエントリ機 ADEPT 3U [3-84]

3.2.9 その他（戦略的な超小型衛星用サブシステム・コンポーネント開発）
先述の通り、JPL は超小型衛星用の機器を戦略的に開発してきており、ミッションもそれに合わせたものにしてきた[3-85]（図 3.2.9-1）。その結果、2012 年頃には困難/不可能といわれていた技術を可能とした（図 3.2.9-2）。この表の右端の列は、技術を可能とした実証ミッションが示されており、このことからも獲得したい技術の実証と実際のミッションとが連動していることがよくわかる。

197

図 3.2.9-1 JPL の開発戦略 [3-85]

図 3.2.9-2 可能となった技術 [3-85]
198

そもそも、NASA は 4 つの部門、すなわち、航空機部門（RMD）、HEOMD、SMD、STMDの内、STMD が表のように多様なプログラムを進めている。

表 3.2.9-1 NASA STMD のプログラム
1.

CENTER INNOVATION FUND

2.

EMERGING SPACE

3.

FLIGHT OPPORTUNITIES

4.
(GCD)

9.
THE
SMALL
BUSINESSINNOVATION RESEARCH (SBIR) AND SMALL
BUSINESS TECHNOLOGY TRANSFER (STTR)GAMECHANGING

DEVELOPMENT

5.
LUNAR
INITIATIVESURFACEINNOVATION

6.
NASAINNOVATIVE
CONCEPTS (NIAC)ADVANCED

7.

NASA iTech

8.

PRIZES AND CHALLENGES

10.
SMALL
TECHNOLOGYSPACECRAFT

11.
SPACE TECHNOLOGY RESEARCHGRANTS (STRG)

12.
TECHNOLOGY DEMONSTRATIONMISSIONS (TDM)

13.

TECHNOLOGY TRANSFER

こ の 中 で も 特 に 超 小 型 衛 星 に 関 係 が 深 い も の は 、 「 10. SMALL SPACECRAFTTECHNOLOGY」と「12. TECHNOLOGY DEMONSTRATION MISSIONS (TDM)」であろう。
10 の Small Spacecraft Technology Program（SSTP）では、既出の通り、OCSD や ISARA（ソーラーアレイとアンテナの統合型パネル技術ミッション）、EDSN（衛星間通信を含む
CubeSat による swarm 技術ミッション）等を実施し、現在はランデブードッキングミッシ
ョン CPOD や PTD ミッションが進められている。また、大学との連携プログラム（Smallsat
Technology Partnerships）も進めている。
PTD[3-86]は、その名の通り将来の NASA のミッションに必要となる技術を、6U を用いて軌道上実証しようとするプログラムで、2020 年度より 1 年に 2 機の打ち上げを予定している。すでに、PTD-1 から PTD-3 まではミッションが決まっており、PTD-1 は Tethers
Unlimited 社の水スラスタ[3-87]を、PTD-2 は Blue Canyon Technologies 社の HyperXACT
を、PTD-3 は Lincoln 社の光通信機[3-88]を実証する。また同時に、商用の GlobalStar との通信も実施する（図 3.2.9-3）。PTD のバスは Tyvak 社が提供しており、図 3.2.9-4 に示す
通り、2.4U 分のペイロード搭載部を用意し、ここにそれぞれのミッション部が搭載されるようになっている。Tyvak 社はこのバスを市販している。

199日本で PTD に対応したプログラムとしては、JAXA の革新的衛星技術実証プログラムが挙げられる。革新プログラムが 2 年に一度、数百 kg の小型衛星とマイクロ衛星 3 機、
CubeSat が 6U 程度を打ち上げるのに対し、PTD は 2 年で 4 機の 6U を打ち上げるということで、規模は革新プログラムの方が大きいが打ち上げ頻度の点では PTD が上回っている。
今後は、日本も CubeSat、或いはマイクロ衛星程度までの衛星を高頻度に打ち上げて、ス
ピーディー且つ戦略的に技術実証を進めることもあり得るのではないか。またその際、PTDと同様にバス系は提携した企業が製造・標準化し、それを市販もすることもあり得るのではないか。日本でも、宇宙研が数百 kg 級小型衛星用の標準バスを開発し、企業に技術移転をした例が過去にあるが、衛星が大きすぎて様々なミッションに対応できる標準バスを設計することが難しかったように思われる。これに対し、CubeSat 級であれば、ミッション部とバス部とのインターフェースはそれほど多様なものにはならない（ある程度、範囲が限定される）と予想され、標準化は可能なのではないかと思われる。

(a) HYDROS(b) HyperXACT(c) TBIRD(d) GlobalStar通信
図 3.2.9-3 PTD ミッション[3-86]200

図 3.2.9-4 PTD のバス[3-86]

次に、表の「12. TECHNOLOGY DEMONSTRATION MISSIONS（TDM）」[3-89]は、サ
イエンスミッションが必要とする技術と工学技術とのギャップを埋めるための技術実証プ
ログラムであり、2019 年に打ち上げた DSAC[3-7]、2022 年の小惑星探査機 Psyche にて実証予定の深宇宙光通信（DSOC） [3-90]、2019 年に打ち上げた 180kg のグリーン推進剤ミッション衛星（GPIM）、2020 年に米国空軍が打ち上げ予定の Space Test Program Satellite
6（STPSat-6）に搭載されて実証予定の光通信中継ミッション（LCRD）、火星への EDL 技術の獲得を目指して 2020 年に LEO で実施を計画中の 1.2t 級宇宙機による減速技術実証ミッション（LOFTID）[3-91]などを進めてきている。上述の通り、多くは小型以上の宇宙機を対象としたものであるが、DSAC など、マイクロ級或いは CubeSat 級の深宇宙探査機にも展開可能なものも含まれている。実際、TDM のほとんどが深宇宙を想定したものである。
日本においても、古くは宇宙研が工学ミッションシリーズ（MUSES）を実施し、現在でも
JAXA が技術試験衛星シリーズ（ETS）の打ち上げを続けているが、TDM のように深宇宙を想定して地球周回軌道で技術実証ミッションを直接行うプログラムは無い。あるとすれば革新プログラムによる実証であるが、今後は ETS のミッションの中でも深宇宙も含めたサイエンスミッション用のコンポーネントの技術実証を、ホステッド・ペイロードの形で行えるようにすることもあり得るのかもしれない。
さて、当然のことながら、深宇宙探査を含む宇宙科学に関しては、SMD[3-92]との連携も重要なはずである。SMD には地球科学（ESD）、惑星科学（PSD）、太陽化学（Heliophysics
Division）、天体物理学（Astrophysics）の 4 つの部局があるが、実際どの部局も CubeSat
を用いた科学を進めており、主に JPL がその技術を担っている[3-93]。実際、NASA の最新のサイエンス戦略[3-94]においても、「NASA is also expanding the use of lower-cost
201

CubeSats and SmallSats to accomplish our science goals.」、「KSC procures all classes ofcommercial launch services for NASA’s science and robotic missions, ranging from Venture
Class for the smallest and lightest CubeSat satellites to Heavy Class for the largest and most
massive space telescopes. 」といった記述があり、CubeSat をサイエンスミッションに使用する立場を明確にしている。日本では、宇宙研が工学と理学が融合した形で研究・開発・
プロジェクト実施の全てを行っており、6U の EQUULEUS、及び OMOTENASHI の打ち上げを予定しているが、6U（や 12U）をサイエンスミッションに使用することをそろそろ本
格的に実施する時期に来ているのではないかと思われる。
また、2017 年に始まった Small Spacecraft Virtual Institute（S3VI）[3-95]は、ネット上のバーチャルな組織で STMD と SMD が連携して運営している。具体的には、ポータルサイ
ト[3-98]の運営の他、「Small Satellite State of the Art Report」[3-50]の発行や、ウェビナーの開催[3-99]等を行っている。日本でも同様の活動を、宇宙研が行っている。尚、この S3VI
や HEOMD 内の CSLI[3-96]、ELaNa[3-97]が、新規に衛星（CubeSat）開発を始めようとする教育機関や企業等の技術的支援や予算の支援をしているが、日本は海外に対してはもとより、国内に対してもそういった支援は弱いと言わざるを得ない。
この他、深宇宙に関しては、NASA は 2016 に PSDS3 を発表しコンセプト・スタディの公募を行い、2017 年には金星、月、小惑星、火星、その他を対象とした CubeSat から 180kg
程度以下の探査機ミッション 10 個を選定した（それらのスタディの 2018 年 3 月時点での状況は、ウェブサイト[3-100] [3-101]にて確認ができる）。また、NASA はこれと並行して、Lucy や Psyche 等の深宇宙探査機との相乗りミッションとして、Small Innovative Missions
For Planetary Exploration （SIMPLEx）を進めており、2019 年 6 月には 3 つのミッション（小惑星探査ミッション Janus[3-102]、火星大気探査ミッション EscaPADE[3-103]、月の水・地質探査ミッション Lunar Trailblazer[3-104]）まで絞り込んでおり、EscaPADE は 2022
年 7 月に打ち上げ予定とされている。
こうしてみると、NASA には様々な手厚いプログラムがある反面、複雑なものとなっている感はある。これに対し日本は、よりシンプルで“わかりやすい”プログラムを進める方がよ
いように思われる。そして、アジア等への支援という観点では、以下の点を考慮する必要があると考えられる。即ち、日本が経験的及び技術的優位性をもって、アジア等への深宇宙探査を含む宇宙科学に関する Win-Win な支援につなげるためには、言うまでもなく先ずは、
日本国内において、より効果的に深宇宙探査を含む宇宙科学を推進していく必要がある。また、それに必要となる技術開発を着実に実施することが肝要となる。そのためにできること
としては、例えば CubeSat 級からマイクロ級までの超小型探査機のライドシェアによる深宇宙探査へのイプシロンロケットの活用や、革新プログラム等での戦略的な深宇宙探査機
202

器の技術実証、そして、そのハブとなる組織（例えば宇宙研内、或いは宇宙研を含む JAXA
内での部署、或いは宇宙研と大学を中心とした組織）の立ち上げ、及びその組織の独立性・中立性を保つ方策（例えば、国からその組織への直接的支援）などが考えられる。そうやって、日本国内のレベルアップをして初めて、アジア等への深宇宙探査を含む宇宙科学分野での効果的な支援が可能となると考えられる。また、場合によっては、日本によるキャパビル
により技術力を高めたアジア等の技術者・研究者を、上述のハブ組織に（相手側の予算で）受け入れることで、先進的な衛星/探査機を協力して開発することも可能となると思われ、日本と相手国側の双方にとってメリットのある協力関係を構築できると思われる。端的に言えば、日本国内からもアジア等からも、「日本のあの組織に行けば、より先端的で優れた衛星/探査機を開発できる」と思われるような、分かりやすい組織をつくる（或いは、既存の組織をそういった分かり易いものとする）ことが重要であると考えられる。
さて、一方 ESA も、サイエンス全体としては Cosmic Vision プログラムの下でプロジェクトが進められているが、深宇宙探査に特化したロードマップも発表している（図 3.2.9-5）[3-105]。そして、JPL ほど整理がされている感はないが、コールドガススラスタ、スタート
ラッカー、衛星間通信機、高出力ソーラーアレイドライバ、ハイゲインアンテナ、自律型オ
ンボードコンピュータ、姿勢制御用スラスタ、深宇宙用 X バンド送信機、高比推力イオンエンジン、観測機器など、必要なコンポーネントの開発・実証を行いつつある。このような、技術 oriented なミッション策定も重要な戦略の 1 つであろう。

図 3.2.9-5 ESA の CubeSat による深宇宙探査ロードマップ[3-105]203

3.3 製造・開発方法の最新技術
製造方法の新しい流れとしては、以下のようなものが挙げられる。


やはり、3D プリンタを用いた製造は増えている。衛星構体を 3D プリンタで製造するだけでなく、パッチアンテナなど、コンポーネントを製造するようになっている。
特に、アンテナの場合、特殊な形状を 3D プリンタで製造可能となったことで、性能の高いアンテナを製造できるようになった[3-106]。



推進系のタンクも 3D プリンタで作るものが出てきている。



構体にヒートパイプやラジエタを 3D プリンタで積層することで、より熱効率のよい
熱制御が可能となっている（図 3.3-1）。



ミッション機器の部品を、3D プリンタで製造した支持台に直接固定して余計な筐体をなくすことで、容積、及び重量を削減できるようになっている（図 3.3-1）。



更に、3D ではなく、まだ 1D プリンティングではあるが、軌道上で部材を製造する技術の実証ミッションを 1U の CubeSat で行うことも検討され始めている[3-107]。

(a)ラジエタ(b)カメラの支持台

図 3.3-1 3D プリンタによる製造 [3-108][3-109]

この他、Model Based Systems Engineering（MBSE）による開発や、オープンソースの
開発環境の利用、設計支援ツールの利用、低コスト高リスクミッションに対する SE、超短期間（8 週間）での衛星開発手法の提案など、設計工学分野で進められているものが超小型衛星開発にもごく普通に適用されてきている。これは、超小型衛星利用の拡大、コンステレーションの発展などによる衛星やコンポーネントの大量生産化が本格的になってきたことや、超小型衛星が高機能化・複雑化してきたことによるものと思われる。また、放射線対策手法に関する研究が盛んになってきており、これも、宇宙利用の拡大に伴う、搭載機器の信頼性向上の要請からきていると思われる。

204最後に、これは製造・開発方法とは直接は関係ないことであるが、先述の通り、例えばGOMSPACE 社が ESA の、Tyvak 社が NASA の超小型衛星の設計から製造までをそれぞれ請け負うなど、ベンチャー企業がプライムとなって超小型衛星開発を行う流れが目立ってきている。また、JPL のように、姿勢決定・制御系、推進系、通信系、C&DH 系など、各コ
ンポーネントを企業と共同開発し、それを企業に技術移転していく流れも明確にできてきている。

3.4 運用方法の最新技術
運用方法は、やはり、



運用作業の自動化



コンステレーション運用の際の運用スケジュールの最適化

地上局のモバイル化（簡素化）

地上局のシェア



運用ソフトのオープンソース化が重要なテーマとなっており、ソフトウェアの提案や運用サービスの提案が数多くなされている。特に目新しいものは見当たらないが、衛星の運用はミッションの内容に大きく依存するので、当然ながらどのような場合にも対応できる、柔軟性のあるものが残っていくものと思われる。
コンステレーションや深宇宙探査といったミッションが盛んになるにつれて問題となるのが、地上局の配置である。特に、大学等がそういったミッションを実施する場合、日本にしか自局をもたないのは極めて不利であり、一方で海外の商用局を常時利用するのは費用負担の面で厳しい。そこで例えば、地上局をアジア等の支援先に設置し、支援先に地上局運用も含めたキャパビルを実施しつつ、その地上局を日本側が無償で利用できるような枠組みをつくると、支援先と日本とで Win-Win な関係を築くことができると考えられる。また、その局を日本企業にも低価格で利用できるような枠組みをつくることも可能であろう。実際、国内の大学等が海外の大学等と共同研究等の連携関係にある場合、その大学に地上局を設置して共用することは十分に可能である。そして、昨今の宇宙ビジネスの発展を鑑みるに、地上局の需要は高まると予想され、地上局のメンテナンス費用は企業等の有償利用による収入で賄うことも可能であると考えられる。その意味で、地上局をアジア等の支援に上手に利用することができれば、効果的かつ有意義な支援になると考えられる。

205

3.5 まとめ
以下に、調査結果をまとめる。

① 超小型衛星ミッションの状況は以下の通りである。


地球観測に関しては、従来の光学系や SAR 等による地表観測だけでなく、マイクロ波放射計や赤外干渉計、分光計などを用いた高層大気・電離層観測ミッションが増加している。これは、そういった観測を研究対象とする研究者と、GPS の高精度化を目指す機関との連携によるものと予想される。



それに加えて、宇宙天気を含む磁場観測など、理学観測ミッションが増えている。



天文観測ミッションも、X 線天文や系外惑星探査などを中心に増加している。そこでは、新たな観測センサや観測手法により、超小型衛星では困難であった観測を可能にしたものが多い。



深宇宙探査については、月・火星だけでなく、小惑星探査ミッションが増加している。
また、打ち上げ機から放出された超小型探査機が直接、探査に行く場合だけでなく、中型/大型の探査機に搭載され、野生や小惑星等の目的地付近で分離され、探査を行うプローブとして、超小型探査機を用いるミッションの提案が多く見受けられる。



IOT ミッションが出始めている。

② 超小型衛星の要素技術に関する海外の状況は以下の通りである。


姿勢決定・制御系については、性能・実績の両面で Blue Canyon Technologies 社の1 強 状 態 に あ る が 、 そ の 他 に も 、 Adcole Maryland Aerospaces 社 、 Hyperion
Technologies 社、そして KU Leuven（ルーベン・カトリック大学）が研究・開発・実証を進めている。



尚、姿勢決定・制御系については、日本の企業は見当たらない（個々のセンサやアクチュエータについては日本でも販売されているが、それらを統合したサブシステムを販売している企業は見当たらない）

206



推進系については、コールドガスジェットタイプについては、SSTL や UTIAS/SFL
といった“老舗”の他に、最近では VACCO 社が地球周回、及び深宇宙での実績面で一歩抜きんでているが、Bradford ECAPS 社、GOMSpace 社も開発・実証をしている。
電気推進タイプについては、Enpulsion 社、Busek 社が軌道上実績を有し、T4i 社がこれに続こうとしている。



尚、推進系については、日本にも、コールドガスジェットタイプであればパッチドコ
ニックス社が、電気推進タイプであれば東大・小泉研（及び、小泉研発のベンチャー企業）が開発しており、後者は地球周回・深宇宙での実績も有している。



電波による高速通信に関しては、X バンドだけでなく、Ka バンドも用いられるようになってきている。また、X バンドであっても 280Mbps 相当で、低軌道周回衛星で5TB/day が実現している。Ka バンドでも 320Mbps が実現している。周波数が高くなることで、衛星の姿勢精度やアンテナゲインに対する要求が厳しくなるが、Ka バ
ンドのハイゲインアンテナについては、JPL が 6U に搭載可能な展開型アンテナを実証している。



尚、通信機については、日本でもアドニクス社などが実績を有しているが、アンテナについては、まだ特に目だった企業は見当たらない。



量子暗号通信については、まだ宇宙実績は見当たらず（公開されておらず）、研究・
開発がなされている段階である。



尚、量子通信については、マイクロ衛星で NICT が実績を有している。



光通信についても、まだ宇宙実績は見当たらない。但し、JPL が無指向性の光通信ターミナルを開発中で、近いうちに宇宙実証がなされると予想される。

尚、光通信についても、NICT はマイクロ衛星で既に実績を有している。



IoT 技術については、LoRa 通信を利用したものが開発中である。

207



尚、LoRa 通信による IoT 技術は東大の Tricomm-1R（たすき）が既に宇宙実績を有
している。



深宇宙に関しては、特に通信が問題となるが、CubeSat 級では JPL の MarCO（6U）
が唯一、実績を有している。そこでは、平面のハイゲインアンテナがキーとなっており、これは地球周回の 6U 衛星 ISARA で実証したものをスピンオフさせたものであった。この成功を受けて、欧州で民間企業でも同様のハイゲインアンテナを利用しようとしている。



尚、マイクロ衛星では東大のプロキオンが深宇宙通信の実績を既に有している。



RVD 技術については、まだどこも実績を有していないが、NASA がエンジニアリン
グモデルを既に開発しており、宇宙実証に最も近い位置にある。



尚、日本で超小型衛星用の RVD 技術の開発を行っている企業は見当たらない。



リエントリ技術についても、まだどこも実績がない（打ち上げは行われているが、ミッションが失敗に終わっている）。火星へのリエントリについては NASA が検討中である。



尚、日本では東大が、エアロシェルの展開によるリエントリ実験 EGG を既に成功させており、その後継機 BEAK の宇宙実験を予定している。また、火星探査ミッショ
ン SPUR も検討中である。



JPL は、深宇宙探査に必要となるコンポーネント技術を戦略的に開発し、軌道上実証を進めている。そして、その技術を企業に移転している。これにより企業が成長しつつ、超小型衛星による深宇宙探査が可能となってきている。



尚、このような戦略的な開発、及び技術移転は、日本では十分には行われていない（東大が福井県との連携を進め、その一環として TRICOMM-1R の技術を福井県に移転している、というような個別の事例はあるが、国としては行われていないように見え
る）。

208



NASA は PTD プログラムにより、1 年に 2 回、6U を用いた技術実証を 2020 年度より行う予定である。そして、その衛星バスは Tyvak 社が請け負っており、研究者は、
ミッション部の開発に注力することができる。



尚、日本には、現在、定期的な技術実証のプラットホームとして、イプシロンロケッ
トを用いた革新的衛星技術実証プログラムがあり、主衛星の他に計 6U までの
CubeSat と 3 機までのマイクロ衛星を打ち上げることが可能であるが、打ち上げは
2 年に 1 度しかない。また、標準バスのようなものは存在しない。その代わり、コン
ポーネントの研究・開発者は、それを主衛星に搭載することが可能である（コンポー
ネントの研究・開発者は、バス部の製造や衛星の運用をする必要はない）。

③ 製造・開発方法に関する海外の状況は以下の通りである。


3D プリンタの技術で衛星構体はもとより、推進系やアンテナ、搭載機器の支持部材など、様々なコンポーネント・部品が作られるようになっている。最適設計で得られた形状のものを製造しやすい 3D プリンティング技術は重量や容積の制約が強い超小型衛星の製造に向いており、今後も発展が見込まれる。

④ 運用方法に関する海外の状況は以下の通りである。


やはり、運用作業の自動化、コンステレーション運用の際の運用スケジュールの最適化、地上局のモバイル化（簡素化）に関する研究・開発が盛んであり、実際、Planetなどコンステレーション運用を実際に行っている企業が先んじている。



日本でも、地上局のシェアについてはインフォステラ社が行っている。

⑤ 以上の状況を踏まえた上で、日本の状況をみると、以下のような課題、及び解決策が見えてくる。


競争力のある最先端技術/製品の開発のシーズとなるのが理学ミッション機器である（実際、シーズの宝庫といえる）。現在、理学の研究者も超小型衛星を利用した研究を始めており、そこで出たアイデアを日本として伸ばしていくことが重要であると考えられる。



実際、海外における大気・電離層観測ミッションの増加にみられるように、ある特定のデータを必要とする機関・企業等と、研究者が研究目的で必要とするデータとが合209

致すれば、そのデータを取得するためのミッションを実施することで、双方にとってメリットがある、価値の高い成果を得ることができる。



そして、そういったミッションを行い、そのデータをアジア等の研究者、或いは機関・企業等とも共有することができれば、それは効果的な支援となると考えられる。つまり、キャパビルのような「能力を高める」という一方的な支援だけでなく、「価値の高いものを共有する」という形の“支援”をすることも、アジア等との良好な関係を築くためには必要と考えられる。



日本は、姿勢決定・制御系の統合システムの開発（製品化）が遅れている。



CubeSat 級の深宇宙探査に関しては、通信が特に問題となると考えられるが、ハイゲインアンテナの研究・開発が遅れている。



日本には、光通信（量子通信を含む）、LoRa 通信、再突入技術、電気推進系など、世界に先んじて宇宙実証をした技術が多くあるが、それを企業に技術移転することで着実に製品化していくことや、それらの技術を日本として更に伸ばしていくことをしないとすぐに世界に追い越され、取り残されていく懸念がある。



JPL が深宇宙探査を含む宇宙科学ミッションの実施・成功に向けて、戦略的に技術開発、及び軌道上実証を進めていること、ならびに NASA や ESA が CubeSat を含む
超小型衛星を、宇宙科学を含む宇宙開発・利用のプラットホームとしてきていることから、日本でもそういった戦略的な研究・開発・軌道上実証・ミッション遂行を行う
枠組みをつくることが必要となってくると考えられる。実際、そういった枠組みをつくって、研究・開発を推進し日本のレベルを上げない限り、アジア等にとって、深宇宙探査を含む宇宙科学という点で、日本は魅力的な支援国とはならないと思われる。

そういった枠組みをつくる場合には、現在の枠組み（宇宙研、及び JAXA 全体、大学等の学術機関、ベンチャー企業等）と効果的に連携でき、且つ、予算的にも独立して活動できるようにすることが望ましい。

そういった枠組みを作った場合、アジアからの優秀な技術者・研究者（例えば、日本によるキャパビル支援を受けた技術者・研究者）をその枠組みで受け入れ、日本と共210

同で先進的な宇宙機を開発することで、日本と相手側の双方にとってメリットのある協力関係を築くことが可能となると考えられる。一言で言えば、アジア等から見て、「日本のあの組織に行けば、より先端的で優れた衛星/探査機を開発できる」と思われるような組織（枠組み）をつくることができれば、従来のキャパビルを越えた、効果的な支援が可能となると考えられる。



また、枠組みをつくったとしても、打ち上げ機会が増えなければ、超小型衛星のメリットを活かすことはできない。現在、超小型衛星/探査機に関連した技術の実証機会
は、日本では 2 年に 1 度の革新的衛星技術実証プログラムしかない。そこで、この打ち上げ機会を増やす、或いは 2 年に 1 度であっても打ち上げる衛星をマイクロ衛星以下にして、多数機のライドシェアで打ち上げることができれば、効果的な技術実証が可能となる。



更に、これを深宇宙探査にも拡張し、定期的に深宇宙探査用のイプシロンロケット打ち上げを進めることができるようにして、打ち上げスロットの一部をアジア等にも提供することができれば、効果的な支援となると考えられる。



一方で今後、企業や研究者等の衛星/探査機運用の需要が増えることを考えると、世界中により多くの地上局を配置することが必要となると考えられる。その場合に問題となるのは、運用人員の確保と人件費、及び地上局の維持費の確保である。そこで、地上局をアジア等に設置し、地上局運用技術を供与し、その見返りとしてその地上局を日本側の学術機関等が無償で利用できるようにし、民間企業には有償利用とするという形の支援が可能であると考えられる。これにより、運用者は現地の方々で、維持費は民間企業から得る地上局利用料で賄うことができると思われる。



尚、日本では、LEO 衛星の管制を固定地上局ではなく移動地上局で行うことで、台風等による地上局の被害を回避したり、より通信環境の良い場所で運用したりすることを可能とする動きも出てきている。このような、移動可能な地上局の運用技術の供与をキャパビルに利用し、同時にその移動地上局を日本側が利用できるようにすることも、効果的な支援となるであろう。



更に踏み込むとすると、例えば、衛星バスとその衛星を運用可能な地上局（ソフトウ
ェアも含む）のセットを、低価格、又は無償で提供するという支援も考えられる。そ211

うすることで、日本の衛星バスと地上局をデファクト・スタンダードにしてしまい、
アジア等の技術者・研究者・衛星ユーザーはミッション部の開発にのみ注力すればよい、という状況をつくってしまうことも考えられる。



以上のような方策を実現することを考えると、日本には CubeSat の開発メーカー・
統合メーカーがほぼ存在せず、マイクロ衛星についてもわずかな企業しか存在していないことは、アジア等への効果的な支援という点でネックとなる。その意味で、国がアジア等に支援をする場合、複数の衛星/探査機の日本国内開発メーカーの育成（技術移転を含む）も課題となる。

そういった課題を解決しつつ、①宇宙開発・利用のきっかけを与える機会の提供（例
えば、UNISEC による HEPTA-Sat トレーニング等）、②衛星開発のキャパビルの機会の提供（例えば、九工大による大学院教育課程内での CubeSat 開発や、東北大による技術者受け入れによる地球観測衛星開発）、③自国での衛星利用機会の提供（例
えば、東大、及び連携企業による TRICOMM-1R ベースの衛星の販売、及び開発・利用支援）、④深宇宙探査を含む宇宙科学の共同ミッションの機会の提供（例えば、上述のような、超小型深宇宙探査機／超小型科学衛星の開発組織への技術者・研究者の受け入れ）、⑤上述のような、地上局の技術供与を核とした支援、という一連の流れを支援メニューとしてアジア等に示すことで、より効果的で、且つ Win-Win な支援が可能となると考えられる。

参考文献
[3-1]

Small Satellite Conference archive site,
https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2017/,
https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2018/,
https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2019/[3-2]

CubeSat Developers Workshop archive site,
http://mstl.atl.calpoly.edu/~workshop/archive/2017,
http://mstl.atl.calpoly.edu/~workshop/archive/2018/,
http://mstl.atl.calpoly.edu/~workshop/archive/2019/[3-3]

Interplanetary CubeSat Symposium site,212https://icubesat.org/archive/2017-2/icubesat-program-2017/,
https://icubesat.org/archive/2018-2/icubesat-program-2018/,
https://icubesat.org/archive/2019-2/icubesat-program-2019/[3-4]

The 4S Symposium Proceedings site,
https://www.dropbox.com/s/irxt4i8imhc4iqe/4S%20Final%20Proceedings.zip?dl=1[3-5]

European

CubeSatSymposiumarchivesite,

https://www.cubesatsymposium.eu/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=13:9thecs-presentations&Itemid=1292&lang=en
https://www.cubesatsymposium.eu/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=16:10th-ecs-presentations&Itemid=1292&lang=en
https://www.cubesatsymposium.eu/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=17:11th-ecs-presentations&Itemid=1292&lang=en[3-6]

津田, GPS データを活用した大気重力波の研究（2003 年度日本気象学会賞受賞記
念

講

演

）

,

天

気

,

Vo.53,

No.1,

pp.19-29,

2003.

NASA

website,https://www.metsoc.jp/tenki/pdf/2006/2006_01_0019.pdf.
[3-7]

Deep

Space

AtomicClock(DSAC)

Overview,

https://www.nasa.gov/mission_pages/tdm/clock/overview.html.
[3-8]

T. Ely, Mission Countdown for Deep Space Atomic Clock, December 2018,https://www.gps.gov/governance/advisory/meetings/2018-12/ely.pdf.

[3-9]Microchip company website, Chip Scale Atomic Clock (CSAC) SA.45s,
https://www.microsemi.com/product-directory/clocks-frequency-references/3824chip-scale-atomic-clock-csac.

[3-10]

産総研ウェブサイト, 超省エネ・小型の原子時計の開発に成功, 2019 年 2 月,
https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2019/pr20190219/pr20190219. html

[3-11]

W. Blackwell, K. Clark, D. Cousins, D. Crompton, A. Cunningham, M. Diliberto, L.
Fuhrman, R. Leslie, I. Osaretin, and S. Michael, New Capabilities for All-Weather
Microwave Atmospheric Sensing Using CubeSats and Constellations, 31st Annual
AIAA/USU

Conference

on

Small

Satellites,

SSC18-UU-07,

https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2018/all2018/262/[3-12]

F. Olschewski. M. Kaufmann, K. Mantel, T. Neubert, H. Rongen, M. Riese, and R.
Koppmann, A Small Satellite Payload for Airglow Measurements in the Upper
Atmosphereby

SpatialHeterodyne

https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2019/all2019/82/
213

Interferometry,[3-13]

D. Masutti, er.al., MoonCORE: CubeSat for the Analysis of the Radiation
Environment

on

the

Moon,

2017

European

CubeSatSymposium,https://www.dropbox.com/s/irxt4i8imhc4iqe/4S%20Final%20Proceedings.zip?dl=
1¥Proceedings¥4S 2018 Programme¥CubeSat Workshop¥Tuesday¥CubeSat
Plenary Session¥2_87-159-Masutti-Davide-presentation.pdf[3-14]

F. Topputo and the LUMIO Team, LUMIO CubeSat: Toward a Lunar Situational
Awareness, iCubeSat 2019, https://icubesat.org/papers/2019-2/2019-a-2-2-lumiocubesat-toward-a-lunar-situational-awareness/.

[3-15]

B. Cantor, et al., Monitoring Mars’ Atmospheric Dynamics: From an Areostationary
SmallSat

Concept

toa“MultiSat”

Concept,

iCubeSat2019,https://icubesat.org/papers/2019-2/2019-a-2-5-monitoring-mars-atmosphericdynamics-from-an-areostationary-smallsat-concept-to-a-multisat-concept/.
[3-16]

E. Chassefière, MPVIEW : A multi-satellite mapping system to fully monitor andcharacterize

waves

in

Venus’

atmosphere,

iCubeSat2018,https://icubesat.org/papers/2018-2/2018-a-2-1-mpview-a-multi-satellite-mappingsystem-to-fully-monitor-and-characterize-waves-in-venus-atmosphere/.
[3-17]

D. Maruro, The Aeolus Mission Concept, an Innovative Mission to Study the Winds
and Climate of Mars, 31st Annual AIAA/USU Conference on Small Satellites,
SSC18-V-06, https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2018/all2018/285/.

[3-18]

D. Gaudin, and M. Blanc, Europa Plume Investigation by Cubesat (EPIC), 2018
European CubeSat Symposium, : https://icubesat.org/papers/2018-2/2018-a-3-4europa-plume-investigation-by-cubesat-epic/.

[3-19]

F. Perez, DustCube, a Nanosatellite Missionstudyto Binary Asteroid 65803
Didymos,

The

4S

Symposium2018,

https://www.dropbox.com/s/irxt4i8imhc4iqe/4S%20Final%20Proceedings.zip?dl=1¥Proceedings¥4S

2018

Programme¥CubeSat

Workshop¥Tuesday¥CubeSat

Plenary Session.
[3-20]

M. Agnan, B. Segret, G. Quinsac, and the BIRDY Team, BIRDY: an interplanetary
CubeSat

to

Small

Solar

SystemBodies,iCubeSat2019,https://icubesat.org/papers/2019-2/2019-a-3-2-birdy-an-interplanetary-cubesat-tosmall-solar-system-bodies/.

214[3-21]

B.G. Gutierrez, ESA’s Hera Cubesats Missions to Asteroid Didymos, iCubeSat
2019,

https://icubesat.org/papers/2019-2/2019-a-4-1-esas-hera-cubesats-missions-to-asteroid-didymos/.
[3-22]

H. Chen, et al., CubeSat complemented Radio science Small body exploration:
Survey of Phobos and HO3, iCubeSat 2019, : https://icubesat.org/papers/20192/2019-a-3-4-cubesat-complemented-radio-science-small-body-explorationsurvey-of-phobos-and-ho3/.

[3-23]

C. Snodgrass, The CASTAway mission – opportunities for CubeSats in the asteroid
belt, iCubeSat 2017, https://icubesat.org/papers/2017-2/2017-a-3-5-the-castawaymission-opportunities-for-cubesats-in-the-asteroid-belt/.

[3-24]

P. Bambach, et al., ESA F-Class mission candidate AI3: A mothership/daughters
concept

todeliver

CubeSats

toanasteroid,iCubeSat2019,https://icubesat.org/papers/2019-2/2019-a-3-5-esa-f-class-mission-candid

:

ate-

ai3-a-mothership-daughters-concept-to-deliver-cubesats-to-an-asteroid/.
[3-25]

E. Bertels, et al., Conquering the solar system with CubeSat Technology –first
resultsof

CubeSathardwarebeyondlow

Earthorbit,

https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2019/all2019/278/[3-26]

H. Goldburg, and O. Karatekin, Development of the Juventas CubeSat for Hera,
iCubeSat 2019, https://icubesat.org/papers/2019-2/2019-a-4-2-development-ofthe-juventas-cubesat-for-hera/.

[3-27]

J. Hanson, Pathfinder Technology Demonstrator “Demonstrating Advanced
Technologies for Advanced Missions”, 2017 CubeSat Developers Workshop,
http://mstl.atl.calpoly.edu/~workshop/archive/2017/Spring/Day%201/Session%202/1_JohnHanson.pdf.

[3-28]

J. Stupl, J. Hong, and thew CubeX team, CubeX: A compact X-Ray Telescope
Enables both X-Ray Fluorescence Imaging Spectroscopy and Pulsar Timing Based
Navigation, 31st Annual AIAA/USU Conference on Small Satellites, SSC18-V-05,
https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2018/all2018/284/[3-29]

R. Lillis, et al., Mars Ion and Sputtering Escape Network, iCubeSat 2018,https://icubesat.org/papers/2018-2/2018-a-2-5-mars-ion-and-sputtering-escapenetwork/215

[3-30]F. Perez, et al., DustCube, a nanosatellite mission to binary asteroid 65803Didymos
as part of the ESA AIM mission, Advances in Space Research, Vol.62, pp.33353356, 2018, DOI: 10.1016/j.asr.2018.06.019.

[3-31]

P. Kaaret, et al., First Results from HaloSat – A CubeSat to Study the Hot Galactic
Halo, https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2019/all2019/277/[3-32]

P. Kaaret, et al., HaloSat: A CubeSat to Study the Hot Galactic Halo, The
Astrophysical Journal, Vol. 884, No.2, 2019 October 20. DOI: 10.3847/15384357/ab4193[3-33]

C. Dandumont, D. Defrere, A. Bichet, S. Dibartolomeo, and Prof. J. Loicq,
Feasibility study ofaninterferometric

CubeSatforexoplanetscience,https://www.cubesatsymposium.eu/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=17:11th-ecs-presentations&Itemid=1292&lang=en,
11thECS_Final_Presentations¥ECS1911092019¥Session_01¥ID38_Dandumont2.pdf.
[3-34]S.

D’Amico,etal.,

SystemDesignofthe

MiniaturizedDistributed

Occulter/Telescope (mDOT) Science Mission, 2019 Small Satellite Conference, :https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2019/all2019/81/.
[3-35]

C. Lamkin, Recent Flight Experiences of Blue Canyon Technologies Spacecraft andComponents,

CubeSatDevelopers

Workshop

2019,

http://mstl.atl.calpoly.edu/~workshop/archive/2019/Spring/Day%201/Session%201/CorrieLamkin.pdf.
[3-36]

XACT

data

sheet,:

https://storage.googleapis.com/blue-canyon-tech-news/1/2019/10/BCT_DataSheet_Components_ACS_F2.pdf.
[3-37]

M.W. Smith, et al., On-Orbit Results and Lessons Learned from the ASTERIASpaceTelescope

Mission,

2018

Small

Satellite

Conference,https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2018/all2018/255/[3-38]

MAI-500

data

sheet,:

https://www.adcolemai.com/wp-content/uploads/

2019/02/AMA-MAI-500-Datasheet.pdf.
[3-39]iADCS200

data

sheet,:

https://hyperiontechnologies.nl/wp-content/

uploads/2019/11/HT_iADCS200.pdf.
[3-40]iADCS400

data

sheet,:

https://hyperiontechnologies.nl/wp-content/

uploads/2015/07/HT_iADCS400_v2.1-flyer.pdf.

216

[3-41]

CubeSatShop

website,KU

LeuvenADCS,

https://www.cubesatshop.com/product/kul-adcs/.
[3-42]

K. Devaraj, et al., Dove High Speed Downlink System, 2017 Small Satellite
Conference, https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2017/TS7AdvTech2/8/[3-43]

NASA C-POD Micro CubeSat Propulsion System web site, : https://www.cubesatpropulsion.com/reaction-control-propulsion-module/.

Datasheet:

https://www.cubesat-propulsion.com/wp-content/uploads/2015/10/

Reaction-control-propulsion-module.pdf[3-44]JPL MarCO Micro CubeSat Propulsion System web site: https://www.cubesatpropulsion.com/jpl-marco-micro-propulsion-system/.

Datasheet:

https://www.cubesat-propulsion.com/wp-content/uploads/2015/11/

X14102000-

01_2019update.pdf.
[3-45]

HPGP

Thrusters

web

site:

:

https://www.ecaps.space/products-overview-

ecaps.php.
[3-46]IFM Nano Thruster series data sheet, : https://www.enpulsion.com/wp-content/
uploads/ENP2018-001.F-IFM-Nano-Thruster-Product-Overview.pdf[3-47]IFM

Micro Thruster

series data

sheet,:

https://www.enpulsion.com/wp-

content/uploads/ENP2018-002.G-IFM-Micro-Thruster-Product-Overview.pdf[3-48]

G. Anderson, et al., Experimental results from the ST7 mission on LISA Pathfinder,
Phys. Rev. D, Vol. 98, 102005 (2018), DOI: 10.1103/PhysRevD.98.102005[3-49]

Propulsion

for

CubeSats

andNanoSats,

Busek

website,http://busek.com/technologies__cubesatprop.htm.
[3-50]

NASA/TP—2018–220027, State of the Art: Small Spacecraft Technology,
https://sst-soa.arc.nasa.gov/download/1780/.

[3-51]

K. Devarai, et al., Dove High Speed Downlink System, 2019 Small Satellite
Conference, https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2017/TS7AdvTech2/8/.

[3-52]

K.Leveque, et al., Unlocking the Next Generation of Nano-Satellite Missions with
320 Mbps Ka-Band Downlink: On-Orbit Results, 2019 Small Satellite Conference,https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2019/all2019/110/.

[3-53]

E. Peral, et al., RainCube, the First Spaceborne Precipitation Radar in a 6U
CubeSat, https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2019/all2019/78/.

[3-54]TENDEG website, https://www.tendeg.com/products.

217

[3-55]KaTENnadatasheet,

https://85f2c62a-b345-48a7-8394-fe93e1395d10.

filesusr.com/ugd/c5273f_0081c8a108f5424683ac6fd36d0025fe.pdf.
[3-56]NICT ウェブサイト, 「超小型衛星による量子通信の実証実験に世界で初めて成功～宇宙と地上を結ぶ超長距離・高秘匿な衛星通信網の構築に向けた大きな一歩～」,2017 年 7 月 11 日, https://www.nict.go.jp/press/2017/07/11-1.html.

[3-57]

X. Bai, et al., Validating an Entangled Photon Light Source in Space with the
SpooQy-1

CubeSat,

2018

Small

Satellite

Conference,https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2018/all2018/260/.
[3-58]

SpooQy-1:

The

Quantum

Nanosatellite,

The

SpooQyLab

website,https://sites.google.com/site/phylej/projects-1/spooqy-1.
[3-59]

T. Jennewein, et al., QEYSSAT: A mission proposal for a quantum receiver in space,
Proc. SPIE 8997, Advances in Photonics of Quantum Computing, Memory, andCommunication VII, 89970A, February 2014, DOI: 10.1117/12.2041693.

[3-60]

R. Haber, et al., Qube - A CubeSat for Quantum Key Distribution Experiments, 2018
Small

Satellite

Conference,https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2018/all2018/269/.
[3-61]

E. Kerstel, NanoBob: Quantum Secure Communication with a CubeSat, 2018
European

CubeSatSymposium,https://www.cubesatsymposium.eu/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=16:10th-ecs-presentations&Itemid=1292&lang=en,
10ECS_presentations¥2018_12_06¥PM¥B3-Kerstel_Com_Exp_NanoBob.pdf.
[3-62]

D. Rowen, et al., The NASA Optical Communications and Sensor Demonstration
Program:

Proximity

Operations,

2018

Small

Satellite

Conference,:https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2018/all2018/254/.
[3-63]

R.P. Welle, CubeSat Laser Communication Crosslink Pointing Demonstration,
2019

Small

Satellite

Conference,https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2019/all2019/103/.
[3-64]

R. Sanford, FREE SPACE OPTICAL COMMUNICATIONS TO EXPAND THE
CAPABILITIESOFSMALLSATS,

The

4S

symposium2018,

https://www.dropbox.com/s/irxt4i8imhc4iqe/4S%20Final%20Proceedings.zip?dl=1¥Proceedings¥4S

2018

Programme¥4S

Symposium¥Thursday¥New

Technologies 2¥1_15-66-Matsumori-Barry_presentation.pdf.

218

[3-65]

P. Serra, et al., Optical Communications Crosslink Payload Prototype Development
for the Cubesat Laser Infrared CrosslinK (CLICK) Mission, 2019 Small Satellite
Conference, https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2019/all2019/109/.

[3-66]

J. Verazco,Inter-satellite Omnidirectional Optical Communicator for CubeSat
Swarms,2019

CubeSatDevelopers

Workshop,:

http://mstl.atl.calpoly.

edu/~workshop/archive/2019/Spring/Day%203/Session%202/JoseVelazco.pdf.
[3-67]

J.W. Conklin, et al., Preliminary Results from the CHOMPTT Laser Time-Transfer
Mission,

2019

Small

Satellite

Conference,:https://digitalcommons.

usu.edu/smallsat/2019/all2019/108/.
[3-68]

E. Clements, et al., Integration and Testing of the Nanosatellite Optical Downlink
Experiment,

2017

CubeSatDevelopers

Workshop,:

http://mstl.atl.

calpoly.edu/~workshop/archive/2017/Spring/Day%201/Session%201/4_EmilyCle
ments.pdf.
[3-69]

F. Sansone, et al., LaserCube: an optical communication system for miniaturesatellites,

The

4S

Symposium2018,

https://www.dropbox.com/s/irxt4i8imhc4iqe/4S%20Final%20Proceedings.zip?dl=1,¥4S 2018 Programme¥4S Symposium¥Thursday¥Telecom¥2_227-332-SansoneFrancesco_ presentation.pdf.
[3-70]

A.T. Klesh, et al., MarCO: Flight Review and Lessons Learned, 2019 Small Satellite
Conference, https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2019/all2019/276/.

[3-71]

R. Hodges, et al., The ISARA Mission - Flight Demonstration of a High Gain KaBand Antenna for 100Mbps Telecom, 2018 Small Satellite Conference,https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2018/all2018/292/.

[3-72]

R. Walker, et al., Miniaturised Asteroid Remote Geophysical Observer (M-ARGO):a
stand-alone deep space CubeSat system for low-cost science and exploration
missions,

iCubeSat2017,https://icubesat.org/papers/2017-2/2017-a-3-1-

miniaturised-asteroid-remote-geophysical-observer-m-argo-a-stand-alone-deepspace-cubesat-system-for-low-cost-science-and-exploration-missions/[3-73]

J. Dalbins, Alternative communications approach to deep space missions, iCubeSat
2019, https://icubesat.org/papers/2019-2/2019-b-2-1-alternative-communicationsapproach-to-deep-space-missions/219

[3-74]

F. Cray, Corona II: Returning Large Amounts of Data to Earth, iCubeSat 2018,https://icubesat.org/papers/2018-2/2018-b-4-3-corona-ii-returning-large-amountsof-data-to-earth/[3-75]

M.K. Kim and J.S. Kim, Conceptual Design and Guidelines of Electromagnetic
Docking Devices for Rendezvous Docking Mission, 2019 European CubeSat
Symposium,https://www.cubesatsymposium.eu/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=17:11th-ecspresentations&Itemid=1292&lang=en¥11thECS_Final_Presentations¥ECS1913092019¥Session_08¥ID11_ConceptualDesign
andGuidelinesofElectromagneticDockingDevices.pdf.

[3-76]

C. Pirat, et al., Guidance Navigation and Control for
Dockingof

CubeSats,

The

4S

Autonomous Cooperative

symposium2018,

https://

www.dropbox.com/s/irxt4i8imhc4iqe/4S%20Final%20Proceedings.zip?dl=1¥Proceedings¥4S

2018

Programme¥CubeSat

Workshop¥Wednesday¥Guidance,

Navigation and Control 1¥1_16-26-Pirat-Camille_presentation.pdf[3-77]

L. Olivieri, et al., Laboratory validation of close navigation, rendezvous and docking
technologies

fornanosats,

The

4S

symposium2018,

https://www.dropbox.com/s/irxt4i8imhc4iqe/4S%20Final%20Proceedings.zip?
dl=1, ¥Proceedings¥4S 2018 Programme¥4S Symposium¥Tuesday¥Mission and
System Analysis 1_Distributed Mission Concepts¥1_103-51-Olivieri-Lorenzo_
presentation.pdf.
[3-78]

B. Banker and S. Askew, Seeker 1.0: Prototype Robotic Free Flying Inspector
MissionOverview,

2019

Small

Satellite

Conference,https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2019/all2019/151/.
[3-79]

NASA

website“Cubesat

Proximity

Operations

Demonstration(CPOD)”,

https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/small_spacecraft/cpod_project.html,
Factsheet:

https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/factsheet_

cpod_19_july2018-508.pdf, 2018.
[3-80]

I. Sakraker, et al., QARMAN: An Atmospheric Entry Experiment on CubeSat
Platform,

2019

European

CubeSatSymposium,https://www.cubesatsymposium.eu/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=17:11th-ecs-presentations&Itemid=1292&lang=en,
220

¥11thECS_Final_Presentations¥ECS1911092019¥Session_02¥ID83_QARMANCubeSatas
anAtmosphericReentryVehicle2.pdf.
[3-81]

A.Cadu, et al., EntrySat, a 3U CubeSat to Study Atmospheric Reentry, 2018
European

CubeSatSymposium,https://www.cubesatsymposium.eu/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=16:10th-ecspresentations&Itemid=1292&lang=en,¥10ECS_presentations¥2018_12_05¥PM¥
A1-Cadu_Space_Missions_EntrySat_ISAE-SUPAERO.pdf.
[3-82]

ISAE-SUPAERO website, “EntrySat: The first 3U CubeSat to study satellite reentry,” https://websites.isae-supaero.fr/entrysat/.

[3-83]

S. Antonetti, D-Sat Mission: an In-Orbit Determination of Satellite Controlled Reentry,

2017

European

CubeSatSymposium,https://www.cubesatsymposium.eu/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=13:9thecs-presentations&Itemid=1292&lang=en,¥¥9ECS_presentations¥9ECS-Fri01-morning¥antonetti.pdf.
[3-84]

A.M. Cassel, et al., ADEPT, A Mechanically Deployable Re-Entry Vehicle System,
Enabling Interplanetary CubeSat and Small Satellite Missions, 2019 Small Satellite
Conference, https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2018/all2018/265/[3-85]

T. Freeman, 28 and Counting: JPL’s Involvement in Cubesat Missions, 2019
CubeSatDevelopers

Workshop,

http://mstl.atl.calpoly.edu/~workshop/archive/2019/Spring/Day%201/Session%202/AnthonyFreeman.pdf.
[3-86]

J. Hanson, et al., Pathfinder Technology Demonstrator“Enabling the Next
Generation of CubeSat Missions”, 2019 CubeSat Developers Workshop,
http://mstl.atl.calpoly.edu/~workshop/archive/2019/Spring/Day%201/Session%202/JohnHanson.pdf.

[3-87]

K. James, et al., Performance Characterization of the HYDROS™ Water
Electrolysis

Thruster,

2015

Small

Satellite

Conference,https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2015/all2015/75/.
[3-88]

C. Schieler, et al., NASA’s Terabyte Infrared Delivery (TBIRD) Program: LargeVolume

Data

Transfer

from

LEO,

2019

Small

https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2019/all2019/107/.
221

Satellite

Conference,[3-89]

NASA

Technology

Demonstration

Missions

fact

sheet,

https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/tdmfactsheet-2018.pdf.
[3-90]

A.Biswas et al., "Status of NASA's deep space optical communication technology
demonstration," 2017 IEEE International Conference on Space Optical Systems
and Applications (ICSOS), Naha, 2017, pp. 23-27.

[3-91]

NASA

LOTID

fact

sheet,

https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/loftid_fact_sheet_june2019.pdf.
[3-92]

NASA SMD website, “NASA's Science Vision”, https://science.nasa.gov/aboutus/smd-vision.

[3-93]

S.P. Neek, Small Satellites for NASA Earth Science, 12th IAA Symposium on Small
Satellites

for

Earth

Observation,

May

2019,

https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20190025151.pdf.
[3-94]

NASA

2018

Strategic

Plan,

:

https://science.nasa.gov/science-red/s3fs-

public/atoms/files/nasa_2018_strategic_plan_0.pdf.
[3-95]

B.D. Yost, Small Spacecraft Systems Virtual Institute Status Update, 2019 CubeSat
Developers

Workshop,

http://mstl.atl.calpoly.edu/~workshop/archive/2019/Spring/Day%201/Session%202/BruceYost.pdf.
[3-96]CubeSat

LaunchInitiative

website,https://www.nasa.gov/directorates/heo/home/CubeSats_initiative.
[3-97]

Educational

LaunchofNanosatellites

website,https://www.nasa.gov/mission_pages/smallsats/elana/index.html.
[3-98]

Small Spacecraft Virtual Institute website, https://www.nasa.gov/smallsat-institute.

[3-99]

Small Spacecraft Virtual Institute website, “Small Spacecraft Community ofPractice”, https://www.nasa.gov/smallsat-institute/small-spacecraft-community-ofpractice.

[3-100] The Planetary Science Deep Space SmallSat Mission Concepts meeting program,
https://www.hou.usra.edu/meetings/smallsat2018/smallsat_program.pdf.
[3-101] C. Mercer, Planetary Science Deep Space SmallSatStudies, Planetary Science
Deep

Space

SmallSat

MissionConcepts

https://www.hou.usra.edu/meetings/smallsat2018/pdf/00_Mercer.pdf.

222

meeting,[3-102] D.J. Scheeres, et al., Janus: A mission concept to explore two NEO Binary
Asteroids,
https://www.lpi.usra.edu/sbag/meetings/jun2019/presentations/Hartzell.pdf.
[3-103] PARABOLIC ARC website, “Small Satellites to Study Martian Atmosphere”,
http://www.parabolicarc.com/2020/03/01/small-satellites-to-study-martianatmosphere/.
[3-104] Caltech Lunar Trailblazer website, http://trailblazer.caltech.edu/.
[3-105] R. Walker, ESA Roadmap on Interplanetary CubeSats, iCubeSat 2019, :https://icubesat.org/papers/2019-2/2019-a-1-1-esa-roadmap-on-interplanetarycubesats/.
[3-106] B. Byrne, and N. Capet, Compact 3D Printed Antenna Technology for Cubesat
Applications,

2019

European

CubeSatSymposium.

https://www.cubesatsymposium.eu/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=17:11th-ecs-presentations&Itemid=1292&lang=en,¥11thECS_Final_Presentations¥ECS1912092019¥Session_06/ID30_Compact3DPrinted
AntennaTechnologyforCubesatApplications.pdf.
[3-107] J. Quintana, Orbital Factory 2: A 1U CubeSat for Additive Manufacturing Tasks in
Low

Earth

Orbit,

2019

Small

Satellite

Conference,https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2019/all2019/155/[3-108]

L. Anderson, et al., The Active CryoCubeSat Project: Testing and Preliminary

Results,

2018

Small

Satellite

Conference:https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2018/all2018/461/.
[3-109]M. Schimmerohn, et al., Additive Manufactured Structures for the 12U

Nanosatellite

ERNST,

2018

Small

Satellite

https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2018/all2018/462/.

223

Conference:4 宇宙新興国へのキャパシティビルディング支援4.1 宇宙新興国へのキャパシティビルディング支援4.1.1 宇宙先進国のキャパシティビルディング活動の動向と課題
4.2 節で宇宙先進国各国及び地域が行なっているキャパビル活動を個別に紹介しているが、本項では総論を述べる。
表 4.1.1-1 に、個別の衛星開発と連動する形で宇宙先進国が行った、キャパビル活動の主たるものを示す。データは 2003 年以降に打ち上げられた衛星について、非宇宙先進国の技術者・学生に対して何らかの技術提供があったものを示している。尚、備考欄に x がついているものは、ミッション（地球観測）と衛星のサイズから、何らかのトレーニングが衛星製
造国において実施されたと思われるものである。
主なプレーヤーとしては、CAST（中国)と CAST 傘下の国営企業 DFH Satellite Co. Ltd.と Shenzhen DFH HIT、ウクライナの Yuzhnoye SDO があり、大型衛星のプライムメーカ
ーとして三菱電機（日本）、Thales-Alenia （欧州）、Airbus(欧州)がある。小型衛星メーカーとしては SSTL(英国)、SatRec-i (韓国)、Berlin Space Technology(ドイツ)がある。大学では日本の九工大、東北大、北海道大、東大、慶応大、イタリアのローマ・ラ・サピエン
ツァ大学、ドイツのベルリン工科大学がある。
衛星開発と連動する形のキャパビルは、
主として以下の 3 つのカテゴリーに分けられる。



大型の静止通信衛星や地球観測衛星に関しての技術供与

300kg 程度までの小型の地球観測衛星に関しての技術供与

50kg 以下の超小型衛星224

表 4.1.1-1 衛星開発を伴うキャパビル活動の例
衛星名

重量 打ち上げ日 衛星保有国

支援国

支援者

衛星保有者

衛星保有者の衛星ミッション

軌道

備考

種類

(kg)
VeneSat 1

5,100 2008/10/29

Venezuela

China

CAST

Ministry of Science and Technology

Government

Communications

GEO

NigComSat-1R

5,150 2011/12/17

Nigeria

China

CAST

NigComSat

Commercial

Communications

GEO

VRSS-1880 2012/09/28

Venezuela

China

CAST

Bolivarian Agency for Space Activities Government

Earth Observation LEO

TKSat-1

5,000 2013/12/20

Bolivia

China

CAST

Bolivia Aerospace Bureau

Government

Communications

GEO

LaoSat-1

3,800 2015/11/20

Laos

China

CAST

Laos National Authority for Science

Government

Communications

GEO

VRSS-2

1,000 2017/10/09

Venezuela

China

CAST

Bolivarian Agency for Space Activities Government

Earth Observation LEO

Alcomsat

5,225 2017/12/10

Algeria

China

CAST

Algerian Space Agency (ASAL)

Government

Communications

PakTES-1a

285 2018/07/09

Pakistan

China

CAST/DFH Satellite

SUPARCO

Government

Earth Observation LEOx

SUPARCO

Government

Earth Observation LEO

x

and Technology
GEO

Co. Ltd.
PRSS-1

1,200 2018/07/09

Pakistan

China

CAST/DFH Satellite
Co. Ltd.

SRSS 1

100 2019/11/03

KazEOSat-1
PeruSat-1
SSOT

Sudan

China

Shenzhen DFH HIT

Sudan government

Government

Military

LEO

830 2014/04/30 Kazakhstan

FranceAirbusKazcosmos

Government

Earth Observation LEOx

430 2016/09/16

Peru

FranceAirbusPeruvian SpaceAgency

Government

Earth Observation LEOx

117 2011/12/17

Chile

FranceAstrium

Chilean Air Force

Government,

Earth Observation LEO

xMilitaryTHEOS

750 2008/10/01

ThailandFranceEADS Astrium

GISTDA

Government

Earth Observation LEO

VNREDSat 1A

115 2013/05/07

Vietnam

FranceEADS Astrium

Space Technology Institute-Vietnam

Government

Earth Observation LEO

Government

Communicationsx

Academy of Science and Technology(STI-VAST)
Bangabandhu 1

3500 2018/05/11 Bangladesh France, Belgium, Thales Alenia Space

Alsat 2B

117 2016/09/26

Algeria

Alsat-2A

130 2010/07/12

Algeria

Spain, Italy
France, UK,

Bangladesh Telecommunication

GEO

Regulatory Commission (BTRC)
AirbusAlgerian Space Agency (ASAL)

Government

Earth Observation LEO

x

EADS Astrium

Algerian Space Agency (ASAL)

Government

Earth Observation LEO

xGermany, Spain
France, UK,
Germany, Spain225

Mohammed VI-A

1,110 2017/11/08

MoroccoFrance, UK,

Thales/Alenia andGermany,

AirbusKingdom of Morocco

Government

Earth Observation LEO

x

Kingdom of Morocco

Government

Earth Observation LEO

x

LAPAN

Government

Earth

Spain/, taly
Mohammed VI-B

1,110 2018/11/21

MoroccoFrance, UK,

Thales/Alenia andGermany,

AirbusSpain/, taly
LAPAN-Tubsat

60

2007/01/10

Indonesia

Germany

Technical University
BerlinLEO

Observation/Tech
nologyDevelopment

Kent Ridge 178

2015/12/16

Singapore

Germany

1KUNS-PF1

2018/04/02

Kenya

Italy

Diwata 1

50

2016/03/23 Philippines

PicoDragon

1

2013/11/19

VietnamRWASAT-1

4

2019/09/24

Microdragon

50

Berlin Space

National University of Singapore

University

Earth Observation LEO

Univ. Rome Sapienza University of Nairobi

University

Technology

Japan

DOST

DOST

Government

Earth observation ISS

Japan

東大

VNSC

Government

Technology

ISS

Rwanda

Japan

東大

RURA

Government

Technology,ISS

2019/01/18

VietnamJapan

北海道大/東北大/東京 VNSC

Government

Remote sensing

LEO

Turksat 4A

4,869 2014/02/14

Turkey

Japan

三菱電機

TurksatCommercial

Communications

GEO

Turksat 4B

5,000 2015/10/16

Turkey

Japan

三菱電機

TurksatCommercial

Communications

GEO

Technology/ TU BerlinISS

education
大/慶応大/九工大

BRAC Onnesha

1

2017/06/03 Bangladesh

Japan

九工大

Brac Univ.

University

Technology

ISS

GhanaSat-1

1

2017/06/03

Ghana

Japan

九工大

All Nations Univ.

University

Technology

ISS

Mazaalai1

2017/06/03

Mongolia

Japan

九工大

National Univ. Mongolia

University

Technology

ISS

Nigeria EduSat-1

1

2017/06/03

Nigeria

Japan

九工大

FUTA

University

Technology

ISS

Bhutan-1

2

2018/08/10

BhutanJapan

九工大

Ministry of Information and

Government

Earth Observation ISS

UiTMSAT-1

1

2018/08/10

Malaysia

Japan

九工大

UiTM

University

Earth Observation ISS

Maya-11

2018/08/10 Philippines

Japan

九工大

UPD

University

Earth Observation ISS

NepaliSat-1

1

2019/06/17

Nepal

Japan

九工大

NAST

Government

Earth Observation ISS

Raavana-1

1

2019/06/17

Sri Lanka

Japan

九工大

ACCIMT

Civil

Earth Observation ISS

Communications

226

2018/10/29 Philippines Japan/Philippine 東北大/北海道大/UPD DOST

Diwata-2B

56

Government

Earth Observation LEO

Razaksat180 2009/07/14

Malaysia

South Korea

SaTReC-i

Government

Government

Remote sensing

LEO

DubaiSat 1

190 2009/07/29

UAE

South Korea

SaTReC-i

EIAST

Government

Remote sensing

LEO

DubaiSat-2

300 2013/11/21

UAE

South Korea

SaTReC-i

EIAST

Government

Earth Observation LEO

KHALIFASAT

330 2018/10/29

UAE

South Korea

SaTReC-i

EIAST

Government

Earth Observation, LEO

Bilsat 1

130 2003/09/27

Turkey

UK

SSTL

DMC

Government

Remote sensing

NigeriaSat-2

300 2011/08/17

NigeriaUK

SSTL

NASRDA

Government

Earth Observation LEO

Nigeriasat-X

100 2011/08/17

NigeriaUK

SSTL

NASRDA

Government

Earth

Technology
LEO
LEO

Observation/Tech
nologyDevelopment
KazEOSat-2

185 2014/06/19 Kazakhstan

UK

SSTL

Kazcosmos

Government

Earth Observation LEO

Alsat-1B

103 2016/09/26

Algeria

UK

SSTL

ASAL

Government

Earth Observation LEO

AlSat-1N

10

Algeria

UK

SSTL

ASAL

Government

Technology

2016/09/26

LEO

Development
KazSTSAT

100 2018/12/03 Kazakhstan

Egyptsat 1

100 2007/04/17 Egypt

UK
UkraineSSTL

Ghalam LLP

Commercial

Earth Observation LEO

KB Yuzhnoye

NARSS

Government

Remote sensing

227

LEO

4.1.1.1 大型衛星に関する技術供与
このカテゴリーは中国、欧州（Thales-Alenia、Airbus 等）、三菱電機などのいわゆる衛星
プライムメーカーや宇宙機関がおこなっている。内容は、宇宙工学全般の座学、衛星の運用、データ解析等で、衛星開発のハンズオンや On-the-Job Training（OJT）を含むものは稀である。技術提供を受ける側は、契約の中で衛星の設計を閲覧することが認められている場合は設計情報を入手することができ、試験への立会いは発注者側として当然可能である。しかしながら、発注者という「お客」にとどまり、衛星の開発・組み立て・試験に実際にハンズオンで参加することは殆どない。これは対象としている衛星が初心者のハンズオンでできる範疇を超えているせいもある。また、トレーニングの内容が衛星運用に限られていたりしていて、衛星システムライフサイクルの最初から最後までを学ぶ内容になっていない場合も多々ある。
中国は大型衛星のセールスに伴い、技術者を 1 年から 1 年半程度の長期間に亘って受け入れ、相手国技術者への教育を行っている。しかしながら、教える側の英語能力の問題もあり、実際に中国の現場で研修をうけた技術者には好評とは言い難い。
静止衛星の技術を自前で持つのは極めて難しく、衛星開発の経験が乏しい国が静止衛星の購入をキャパビルの一環として捉えること自体が間違っている。しかしながら、衛星購入の決定権をもつ新興国の政府高官が、静止衛星の技術と超小型衛星の技術の差を理解しているかどうかは疑わしく、それを正しく政府上層部に具申できる専門家集団も国内には少ない。静止衛星を売る側にも、その現実は十分に分かっているはずであるが、契約が優先であり、そのあたりを曖昧にしたまま契約が結ばれる。その結果、宇宙分野の仕事に携わる意
欲に燃え、先進国での研修に過度の期待をもった技術者が研修内容に失望し、政府上層部との間での認識のギャップが生まれる。派遣技術者に対して、一定期間職にとどまる Binding
条項をもった誓約書を交わしていない場合、失望した技術者は帰国後により給料のよい仕事に移り、折角の国費を投入して構築した人的資源を喪失してしまうことになる。
また、大型衛星メーカーや国家宇宙機関は教育機関ではなく、違う文化圏の人間に物事を教えるという経験に乏しい。研修プログラムを何度にも亘って繰り返し、ノウハウを蓄積しなければ同じような失敗が繰り返されることになる。
大手企業・宇宙機関でのキャパビル活動から読み取れる教訓は、「ハンズオンや衛星シス
テムライフサイクルの最初から最後までを通じた OJT」が重要であるという点である。

228

4.1.1.2 小型地球観測衛星に関する技術供与
このカテゴリーは主として SSTL と SatRec-i が行っている。それ以外に、ウクライナの国家機関 KB Yuzhnoye が、エジプトの最初の地球観測衛星 Egyptsat1 に技術供与を行った。
発注元の国立リモートセンシング協会（NARSS）は多くのエンジニアを４、5 年の長期に亘りウクライナに派遣した。Egyptsat1 は 2007 年に打ち上げられたが、エジプトの宇宙プ
ログラムはその後長期の停滞期に入った。SSTL は小型衛星分野での非宇宙先進国への技術移転のパイオニアであり、Know How Transfer and Training （KHTT）プログラムをサリー大学と共同で進めてきた[4-1]。1984 年にパキスタンの BADR-1 衛星の支援をして以来、18のプログラムにおいて 16 カ国から技術者を受け入れ、100kg〜300kg 級の地球観測衛星を作っている。その中には、南アフリカ、韓国、シンガポール、トルコなど後々宇宙プログラ
ムを大きく発展させた国々が含まれている。ただ、中にはマレーシアやタイのように、その後のプログラムへの連続性が失われてしまったものもある。SatRec-i は SSTL でトレーニングを受けた韓国の KAIST の技術者達が スピンアウトして作った企業で、マレーシアとUAE に対して SSTL が行ったような技術者の長期研修と衛星開発を行った。その内 UAE については、2006 年に DubaiSat-1 の契約を始めて以来、長期に亘り協力関係を維持しており、UAE の Mohammed bin Rashid 宇宙センター（MBRSC）の技術者は数年韓国に滞在して衛星開発の最初から最後までを学んでいる。このように小型の地球観測衛星においては、
キャパビルとして成功した例が多々ある。
成功した国に共通しているのは、国家の宇宙プログラムに対する長期的なコミットメン
トがあることである。南アフリカ、韓国、シンガポール、トルコ、UAE はどれも政治が安定（韓国の場合、政権交代はあるものの科学技術政策は安定している）しており、宇宙プロ
グラムの予算が大きく変動することはない。そのおかげで、長期的ビジョンに沿った人的投資をはかりやすく、せっかく育てた人材が流出することを防げる。100kg〜300kg 級の小型衛星の場合、1 つのプロジェクトで数 10 億円の資金が必要となり、国家が安定的に資金を提供しなければ継続は不可能である。反対にマレーシアの場合は、宇宙プログラムの予算変動が激しく、人材を維持することができなかった。キャパビルにとって最も大事なのは人材を育てることである。折角育てた人材が宇宙セクターを離れてしまえば、そのキャパビル活動は失敗である。
小型衛星を対象とした企業でのキャパビル活動から読み取れる教訓は、「プロジェクト終了後の持続性」が重要であるという点である。

229

4.1.1.3 超小型衛星に関する技術供与
このカテゴリーは主として大学が行なっており、日本の活動が突出している。それ以外には、ドイツ（TU Berlin と Berlin Space Technology）とイタリア（ローマ・ラ・サピエンツ
ァ大学）がある。活動は LAPAN-Tubsat（インドネシア）、 Kent Ridge 1（シンガポール）、MicroDragon（ベトナム）、DIWATA（フィリピン）のような 50kg 衛星を対象としたものと、BIRDS、RWASAT（ルワンダ）、UNS-PF（ケニヤ）のように CubeSat を対象としたものに別れる。50kg 級衛星は、プロジェクト費用が数億円になるため、スポンサーは国となる。CubeSat は、数千万円（BIRDS-1 は各国の負担が打ち上げ費用込みで 1,200 万円であった）程度しかかからないため大学でも負担できる。CubeSat であれば、衛星初心者であっても十分にハンズオンで開発に携わることが可能であり、BIRDS では 2 年間でミッション定義から運用に至るまで、衛星システムライフサイクルの全てを体験させることができる。そのため、大学の正規の教育カリキュラムに各国から技術者を受け入れ、修士又は博士の教育を行いながら同時に、衛星開発と運用を学ばせることができる。
BIRDS の場合を例にとると、各国は最低でも 2 名（通常は 3 名）の技術者を九工大の宇宙工学国際コースの正規の大学院生（修士課程又は博士課程）として派遣する。衛星プロジ
ェクトは入学と同時の 10 月に開始し、最初の 3 ヶ月はミッション設計、次の 1 年程度で衛星のハード・ソフトの開発と試験を行う。衛星はプロジェクト開始から 1 年半程度（修士学生の場合は 2 年目の後半に相当）で ISS から放出されるので、残りの半年程度を衛星の運用に費やす。人材育成プログラムとしては、衛星システムライフサイクルの全ての過程における様々な決定（ミッションの取捨選択、ミッション設計、部品・コンポの選定、試験・検証戦略、リスクマネジメント、試験評価、運用プラン等々）を体験させ、本国に戻った時に衛星開発する上での勘どころを、身をもって理解させることに重点を置いている。また、衛星設計、試験、運用は全て学生が担い、大学ならではのハンズオンと OJT を徹底している。
BIRDS の場合、多国籍のコンステレーションであることも 1 つの特徴で、BIRDS-1 で 5
カ国、BIRDS-2 から BIRDS-4 は 3 カ国が衛星を保有する。この多国籍チームは、ミッショ
ン定義終了後から衛星の納入までの 1 年強を 1 つの部屋で過ごす。このことで、帰国後は日本とだけではなく、プロジェクトに関わった他の国とのネットワークも続く。BIRDS の場合、すでに 10 カ国以上の国・地域が BIRDS ネットワークとして繋がり、衛星の共同運
用や年 2 回のワークショップを行なっている。
同様に、正規に大学院生を受け入れるやり方として、MicroDragon にて北大、東北大、東大、慶応大、九工大の 5 大学が連携し、3 期に亘り 36 人の学生（主として修士課程）をベ
トナム国家衛星センター（VNSC）から受け入れた。また、DIWATA プログラムでも東北大、

230

北大がフィリピン科学技術省（DOST)/フィリピン大学（UPD)からの学生を受け入れている。卒業生は現在、VNSC と DOST/UPD で衛星開発に従事している。
また、表 4.1.1-1 にはないが、九工大ではコスタリカ（Irazu）とエジプト（NARSSCUBE1）の衛星の試験と ISS からの放出に伴う安全設計並びに安全審査の支援を行なった。Irazuの場合は、九工大に留学中に 2 名のコスタリカ人学生が試験に従事し、NARSSCUBE-1 の場合は、九工大で博士号を取得し NARSS に復職した元留学生が試験に従事した。九工大の超小型衛星試験センターというインフラが効果を発揮した例でもある。東大もルワンダ、カザフスタン、ベトナムなどに対して、衛星試験や打ち上げなどの支援を行なっている。
大学で正規の留学生としてキャパビルを行う場合の強みとして、以下のことがあげられる。

①

大学は教育のプロであり、人材育成、特に留学生教育に対するノウハウやインフラ
が企業・宇宙機関よりも整っている②

日本と派遣国の 2 国間だけでなく、同時に留学している他国の学生達との交流を通じて多国間のネットワーク形成が可能になる③

設計や試験に関する実用的な知識だけでなく、講義等を通じて、その理論的背景を知ることができる④

日本の大学は、留学生にとっては「母校」であり、単に契約で出会っただけとは異なる深い関係を留学生と大学の間で構築できる。そのような関係は、留学生が各国の宇宙プログラムで中枢に就いた時に効果を発する。大学側からも、元留学生に対して、各国が持続的な宇宙プログラムを進めていくためのアドバイスを損得抜きでできる。

⑤

ネットワークの効果

大学でのキャパビルの課題としては、以下のことがある。

①

教える側に知識とノウハウが継承される必要があるが、それを確実に為すのが難しい。キャパビルのために専属のスタッフを雇用しようとしても、日本の大学の場合、各プロジェクトから得られる外部資金が原資となる。プロジェクト経費が終了すると、次のプロジェクトが立ち上がるまでの端境期の雇用が難しく、教育人材の流出を招く。別経費での雇用による綱渡りや、自転車操業的に次々とプロジェクトを続ける、
テニュアをもつ教員に知識・ノウハウを蓄積させる等々、かなりの無理がある。この問題は、対象とする衛星が複雑になるほど深刻化する。

231

SSTL のように大学からスピンアウトする形で企業化するのが一つの解決策である。しかし、企業で行う場合、会計・契約・輸出管理等々の様々な管理部門やオフィスの維持等、大学が行なっている時には表面化しなかった経費を賄うため、ある程度の収益が必要となる。そうなると「利幅」の小さい CubeSat では難しく、結果として衛星が大きくなり、顧客層が国家機関等に限られてくるというジレンマがある。

②

衛星開発を通じて、OJT により人材育成をしようとした場合に資金確保が難しい。
大学であるので、衛星プロジェクトに従事させなくとも留学生を受け入れて、宇宙工学を専攻させ、修士号なり博士号なりを取得させて本国に返すことは可能である。九
工大では、宇宙先進国の大学で修士号を取得し、博士課程から国際コースに入学してきた新興国の留学生を何名か見てきたが、衛星開発プロジェクトに入れてみても全く戦力にならない例をいくつも見てきている。個人的性格や文化にもよるが、外国での学位を持っているというステータスを振りかざし、権威主義的に振る舞うところが多々ある。そのような学生が本国に帰り、宇宙プログラムの指導層に入った場合は、注意が必要である。そのようなことを考えると、大学でのキャパビルは衛星プロジェ
クトと連動させるのが必須である。
衛星プロジェクトを行うには当然原資が必要であり、通常は技術者を派遣する側が負担する。共同研究契約を相手側と結ぶのが普通であるが、営業・契約・会計・輸出管理といった作業は大学の教員にとっては無縁のものである。営業以外は大学の事務部門の助けを得ることができるが、特に国際契約に関してはノウハウをもつ大学は少なく、相手が新興国であるので契約締結・入金は一筋縄ではいかない。特に営業に関しては、国際会議だけでなく、直接現地に乗り込んで英語で交渉する力が必要であり、大学教員に求められる力量の範囲を超えている。ここでも、①と同様に、特定の業務についての適性と経験をもつ人材の確保・維持が課題である。
自前の衛星プロジェクトに留学生を参加させる場合は、そのような対外的な人材を必要としないが、その衛星プロジェクト自体の資金確保の問題は常にある。九工大は、鳳龍四号、しんえん-2、てんこう、SPATIUM-I、AOBA VELOX-IV などのプロジェクトに留学生が参加した。一緒にプロジェクトを実施する日本人学生にとっても大きな刺激となるが、このような自前の衛星プロジェクトに対して、純粋な教育プロ
ジェクトとして大学執行部から支援を引き出すには、かなりの工夫を要する。衛星プ
ロジェクトに対する大学執行部からの支援は、学生がシステム工学・プロジェクトマ
ネジメント力を身につけるという教育効果を念頭においてのものが多い。国際協働
プロジェクトとして、日本人学生に国際的な素養を身につけさせるという教育効果
232

を追加することはできる。但し、その場合は、あまりにも多くのものを追いすぎて、
プロジェクトの運営方針が定まらなくなる危険性がある。
③

日本の大学が国際化する必要がある。留学生を受け入れ、衛星プロジェクトを行わせるだけであれば、１研究室の中で閉じるので研究室の教員・スタッフに国際性が伴っていればなんとかなる。しかしながら、正規の大学院の教育課程と連動させた場合、大学全体が国際化しなければ多くの問題が発生する。学生と接する大学の事務職員の英語力、教務・生活関連の情報や書類の英語化が必要である。また、修士課程に学生を受け入れると、講義を英語化する必要がある。数人の単位であれば、個別に指導することでなんとかなるが、5 人、10 人と留学生の集団が形成されてくると、それでは間に合わない。事務関係については大学の執行部の理解と支援を必要とし、講義については学内の他教員の理解と協力が必要である。更に、講義を英語で行う場合、個々の教員の英語力が問われるのは無論のことである。
大学の国際化は、課題であるとともにチャンスでもある。九工大では、2013 年に大学院に宇宙工学国際コースを設置し、英語だけで学位をとれるシステムを作った。
それまでの学内での留学生対応は、日本語がある程度できるアジアからの留学生を念頭においていた。しかし、日本語を全く話さないアフリカや中南米からの学生が来るにあたり、大きな意識改革が必要となった。一朝一夕に学内の国際化が進むわけではないが、着実に進歩はしている。日本の大学は、国際大学ランキング等でも、国際化のジャンルでポイントが極めて低く、英語で全ての業務をおこなっているシンガ
ポール等の大学に負けている（シンガポールでは、中国系スタッフは日常の会話は中国語も使っているが、学内の手続きは全て英語で、非中華圏の学生・スタッフには当
然英語で対応する）。宇宙キャパビルのように、これまでは付き合いの無かったアフ
リカ、中南米、中東等から留学生が大挙してやってくることで、大学を国際化する刺激にもなっている。

④

大学のキャパビル活動は一匹狼的になりがちである。大学は担当教員の自由裁量が大きい。これは欠点でもあり、利点でもある。特に、キャパビルの資金が外国からでている場合、教員の活動を縛るものはあまりない。大学は、国に対して安全保障輸
出管理や宇宙活動法といった法令を遵守するという責任はあるものの、基本的に行動は自由である。国が資金を出す場合でも、国側は大枠の方針を提示するだけで、活動内容は大学側の提案に基づき、細かな実施内容は大学の裁量に任せている。これは、担当教員の自由な発想と創意工夫に基づいてキャパビル活動が行われるということ

233

で大きな利点でもあるが、大学間の調整や大学と企業の連携を誰かが行わない限り、各大学が個別にキャパビル活動を行うことになる。
競争と協調のバランスの取り方は難しい。MicroDragon でのベトナムに対するキャパビルは、JICA の円借款が原資であり、且つ JICA と大学の間に入った団体が最初の枠組みをしっかりと作ったこともあって、大学間の連携を保ち 36 名ものベトナ
ム技術者の教育をすることができた。その後は、各大学はいわば勝手にキャパビル活動を推進してきたが、その競争がこれまでの日本の大学の実績につながっているとも言える。しかしながら、海外への宇宙システム輸出を企図する国内企業と大学では競争する必要がないので、積極的な協調が望まれる。両者の間に普段からの情報交換はあまりなく、案件毎に Ad-hoc なチームが結成されているのが実情である。どの大学がどの国とどのようなことをやっているかを常に把握し、必要に応じて企業と大学のマッチングを行うことが、国策として超小型衛星のキャパビルを推進しようとした際に重要と思われる。

⑤

大学単独では、アフターケアが難しい。大学でトレーニングを受けた後、留学生達が帰国し、宇宙プログラムを立ち上げ、継続、発展させようとした際、大学では対処しきれない様々な支援のニーズがある。九工大の元留学生が助けをもとめて連絡をしてくる事例として、衛星の組み立て・統合・試験のためのインフラ整備や衛星用部品の調達が多い。その都度助言を与えることはしているが、実際の調達については大学の業務の範疇を超えている。それ以外にも、地上局整備・周波数調整・打ち上げ仲介など、大学がやるよりも企業が行った方がふさわしく、且つ効率的に行える支援が多々あり、それらは企業のビジネスにもなり得る。新興国の宇宙プログラム全般に対して、痒いところに手がとどくような支援を行えるよう、企業と大学が連携することが望ましい。
日本以外の国での、実際の衛星プロジェクトと連動させた大学でのキャパビル活動としては、北京航空航天大学(Beihang University)等で APSCO が支援して行なっている「APSCO 学生小型衛星（SSS）プロジェクト」[4-2]などがある。北京航空航天大学は修士課程のカリキュラム（MASTA）と連動しており、APSCO から奨学金を得た世界各国の学生（最大 50 名)が MASTA に在籍している。Beihang Universityのプログラムは 2 国間というよりは、多数の国を対象とするものであり、資金源は中国政府である点が日本との違いである。一時期、ロシアのサマラ大学とスリランカのアーサーC・クラーク現代技術研究所（ACCIMT）との間で 50kg 級衛星の開発に向けた動きがあった。これは日本が行なっている 2 国間連携に近い。サマラ大学で234

はこれ以外にも、2 週間のサマースクールを毎年開催しており、40 名程度の学生を世界中から集めている。中国やロシアの場合、日本と同様に国際化（英語による対応）という課題がある。
欧州ではローマ・ラ・サピエンツァ大学がケニア初の人工衛星 UNS-PF に協力した。英語対応という面では問題なく、イタリア宇宙機関からの財政援助もある。ドイツのベルリン工科大学（TU Berlin）はインドネシアの LAPAN-Tubsat を支援し、現在では Berlin Space Technology というスピンアウトが TU Berlin と共同でキャパビル事業を展開している。対象とする衛星は 50kg~100kg の地球観測衛星で、SSTL のKHTT と似たトレーニングプログラムである[4-3]。シンガポール国立大学(NUS)や
NARSS と連携している。NUS はシンガポール経済開発庁（EDB） の資金援助を受けてハイパースペクトラルカメラを搭載した Kent Ridge 1 衛星（80kg）を 2015 年に打ち上げている。画像のダウンロードに成功したという話は聞こえてこないが、少なくともトレーニングを受けた数名は NUS の教員等としてシンガポールの宇宙セクターで活動している。NARSS については、NExSAT と呼ばれる 65kg の地球観測衛星(7.5mGSD)についての協力が 2015 年から始まったが、現在のプロジェクトの状況は不明である。
衛星プロジェクトに連携しない形では、欧州の Space Masters や南アフリカのケープ半島工科大学などで、新興国からの留学生を奨学金付きで受け入れている。

4.1.1.4 大学以外で行われる衛星開発に連動しないキャパビル活動
大学以外で行われるキャパビル活動としては、UNISEC の CanSat Leasder Training
Program (CLTP) や国連宇宙部（UNOOSA）の Regional Centres for Space Science andTechnology Education、各国宇宙機関が行う短期研修プログラムがある。

4.1.1.4.1 大学宇宙工学コンソーシアム（UNISEC）
UNISEC は、CLTP を、2011 年から実施している。CLTP は研究者及び教育者向けのト
レーニングコースで、UNISEC と UNISEC 加盟大学が共同で開催する、宇宙技術の国際能
力開発プログラムの 1 つである。CLTP は、宇宙工学及び超小型衛星開発に関する座学と、
CanSat を使った超小型衛星の設計、製造、テスト、打ち上げ、データ解析など、衛星開発の全サイクルを学べるプログラムとなっている。参加者は帰国後、自国の学生に教えることを期待されている。

235

2017 年からは、CubeSat のトレーニングキットである「HEPTA-Sat」を使用してのハンズオントレーニングを同プログラムで提供している。HEPTA-Sat は、10 ㎝角の CubeSat
を模したトレーニングキットで、衛星のサブシステムを一つずつ理解し、システムの統合を行い、更に自分で考えたミッションを実現していくプロセスの間に、衛星システム開発の設計思想（要素から設計解に至るまでの哲学，過程）をハンズオンと連動して理解することができる。また、衛星キットの組立をしながら、システムズエンジニアリングやプロジェクト
マネジメントといった実践的な理論も体験しながら学習できる。HEPTA-Sat は、国連のワ
ークショップや国際宇宙大学でも採用され、すでに世界 10 か国で、約 50 か国から 400 名を超える参加者にトレーニングを提供している。CLTP においては、主に宇宙業界で働く多様なバックグランドを持つ方々を生徒役とした「教育実習」を最後に経験することができ、学びを深く定着させるとともに、日本の宇宙業界とのネットワークを作ることもできる。
このプログラムを通じて、参加者は、日本を含む世界各国からの参加者とのネットワークを形成するとともに、宇宙工学の実践的教育方法を学び、母国で宇宙技術開発や教育のリーダーとなる素養を修得することができる。

表 4.1.1.4.1-1 過去の CLTP 開催についての場所と参加国、参加人数
回

場所

期間

和歌山大学

2 ヶ月

12

日本大学

2 ヶ月

10

首都大学東京 2 ヶ月

10

慶應大学

2 ヶ月

9

北海道大学

2 週間

7

北海道大学

2 週間

8

北海道大学

2 週間

8

日本大学

2 週間

8

日本大学

2 週間

12

10 日本大学

2 週間

15

1

2

3
4
5
6
7
8
9

参加者数 国数

参加者出身国Algeria, Australia, Egypt, Guatemala,
10 Mexico, Nigeria, Peru, Sri Lanka, Turkey(3), Vietnam.
Indonesia, Malaysia, Nigeria, Vietnam,
10 Ghana, Peru, Singapore, Mongolia,
Thailand, Turkey.
Egypt (2), Nigeria, Namibia, Turkey,
9 Lithuania, Mongolia, Israel, Philippines,
Brazil.
Mexico(4),Angola,Mongolia,
The
6
Philippines, Bangladesh, Japan.
Korea (2), Peru, Mongolia, Mexico (2),5Egypt.
Angola, UN(Austria), New Zealand, Tunisia,
8
Turkey, Egypt, Bangladesh, Mexico
Egypt, Myanmar, Peru, Nepal (2), Mongolia,
7
Serbia, Dominican Republic.
Egypt, Turkey, Bolivia, El-Salvador,
7
Malaysia, Japan (3), Nepal.
Japan (6), India, Mongolia, Malaysia, UAE,
6
and Argentina
Australia, Bhutan(2), Bulgaria, Cambodia,
11 Colombia, Kenya, Morocco, Myanmar,
Peru(2), Rwanda(3), Zimbabwe236

今回の調査に際して、過去の CLTP の参加者に対して電子メイルにてアンケートを行な
い、約半数の 40 名から回答を得た。第 1 回が 10 年前であることを考えると、回収率は非常に高く、CLTP 参加者たちの繋がりが深いことが伺える。
回答者の 8 割以上が大学等で宇宙関係のプログラムに携わっており、40 名中 16 名がCanSat を自国で始めたと言っている。また、衛星プロジェクトに参加している回答者が 15名いる。CanSat は何もないところから宇宙プログラムを始める上での最初の一歩となるものであり、また高校生・大学生を宇宙分野に引き込むアウトリーチの手段としても優れている。CLTP は教師を対象としたプログラムで、自国・地域で CanSat を教える側を育て、
CanSat の活動を各国・地域で再生産することを狙っている。今回の回答を見る限り、一定の成功を収めている。
CanSat は日本ではすでに 20 年以上の歴史があり、多くの大学生が宇宙活動を始めるき
っかけとなってきた。今では高校生向けの CanSat 大会から大学院生が参加する国際大会まで多くの競技会が国内外で開催されている。CanSat の普及自体は望ましいことであるが、最近日本で見られる兆候として、CanSat をロボコンと同様のものとして捉え、競技会への出場が最終目標となってしまっている例が多々見られる。CanSat は、本来は衛星開発に進むためにシステム工学とプロジェクトマネジメントを学習するための登竜門であるが、それが忘れられ、電子・機械工作の優劣を競うコンペの手段と捉える学生が少なからずいる。
新興国においては、CanSat は衛星を作る基盤がまだないために最初の一歩として行なっているという気持ちが強く、逆に CanSat をやっていることで自分が宇宙プログラムに参加しているという錯覚を覚える学生までいる。CubeSat のキット化が進み、単一のベンダーから全てのバス機器を購入することが可能になっており、CanSat から CubeSat に移行す
る障壁は年々低くなっている。
CLTP は、日本のキャパビル活動への入り口として大きな貢献をしている。例えば、今回の回答者のうち 10 名が九工大の国際コースに応募し、うち 6 名が入学している。
CLTP は、新興国における潜在的なキャパビル需要を掘り起こし、CubeSat 並びにその先の更に大きな衛星にいたる協力関係を構築していく上で重要な貢献を果たしていると言える。
CanSat から CubeSat に移行する上で問題となる第１は資金であるが、それ以外の、部
品・コンポの選定・調達、ミッション機器の設計・製作、試験、地上局設置、打ち上げ等々といった課題のうちのいくつかは工夫次第では直接・間接的に支援することは可能である。
日本の超小型衛星黎明期には、UNISEC を通じて国内の大学が上記のような課題について情報を共有しあい、時には切磋琢磨しながら、課題を克服していった。UNISEC の活動を世界に広げ、実践的な宇宙プロジェクトに学生が参加できる状況を世界中の大学で作ることを目指し、UNISEC-Global が 2013 年に発足した。現在では 19 の支部（Bangladesh、237

Bulgaria、Egypt、Germany、India、Italy、Japan、Lithuania、Nigeria、Malaysia、Mongolia、
Mexico、Peru、Philippines、Samara、SAR（Southern Africa Region）、Taiwan、Tunisia、
Turkey）を持ち、それ以外にも 53 人の Point-of-Contact が世界中にいる。2017 年には国連の宇宙空間平和利用委員会（UNCOPUOS）のパーマネントオブザーバーのステータスを獲得した。UNISEC-Global の活動は、UNISEC で国内の大学が行なったような協調と競争には未だ至っていないが、毎年開催している UNISEC-Global Meeting において、各国・地域の状況を報告しあい、各国の学生が参加する Mission Idea Contest など、着実に成長を続けている。

4.1.1.4.2 国連宇宙部（UNOOSA）
UNOOSA では、加盟国からのキャパビル支援の要請に応える形で、主として宇宙利用（Space Application）課が担当する形で、キャパビル活動を行っている。UNOOSA 自体が大きな予算をもっているわけではないので、キャパビル実施を行う加盟国からの In-kindContribution が原資である。尚、宇宙利用課は、元 JAXA 宇宙飛行士の土井隆雄氏が 2009年から 6 年間に亘って課長を務め、日本からの貢献が大であった。キャパビル活動が行われている。主なキャパビル活動としては、国費留学生（PNST）、KiboCUBE、Regional Centre
である。
PNST は日本（九州工業大学）と UNOOSA の連携事業として、2011 年に開始された。
最初の 2 年間は Doctorate on Nano-Satellite Technology（DNST）という名称で、九州工業大学の博士課程に毎年 2 名の学生を受け入れるというものであった。学生の授業料と生活費は九工大が負担した。2013 年からは、文部科学省の国費留学生優先配置プログラムに採択されたのを受けて Post-graduate program on Nano-Satellite Technology に名称変更し、現在では、毎年修士課程 3 名、博士課程 3 名の学生を受け入れている。DNST と合わせて
すでに 10 期を経ており、表 4.1.1.4.2-1 に示すようにほとんどの年で 10 倍から、時には 20倍近い高い競争率を維持している。世界に広がる国連のネットワークを使って広報・募集を行なっているため、多くの国からの応募があり、書類提出の前段階の Web 登録では 50 から時には 100 カ国近い国からの応募がある。

238

表 4.1.1.4.2-1 PNST の応募者の推移
入学年度

受け入れ枠
修士 博士

Web 登録者数

Web 登録者国数

書類提出者数

2011

0

2

N/A

18

36

2012

0

2

N/A

25

39

2013

2

4

N/A

28

83

2014

2

4

509

55

69

2015

2

4

156

44

45

2016

2

4

386

52

71

2017

2

4

1439

98

128

2018

3

3

338

55

94

2019

3

3

509

67

109

2020

3

3

1164

87

86

KiboCUBE は、ISS の「きぼう」日本実験棟からの超小型衛星放出を無償で行う制度である。2015 年に JAXA と UNOOSA の連携協力として始まった。国連に加盟する新興国の教育・研究機関からの応募を受け付け、毎年１機の 1UCubeSat を選定している。これまでに
ケニア、グアテマラ、モーリシャス、モルドバからの衛星が選定され、ケニアの 1 号機の1KUNS-PF は、2018 年 4 月に ISS から放出された。KiboCUBE では、選定されたとしても、JAXA から受ける支援は基本的に衛星放出にかかる費用のみである。衛星設計・開発・試験・運用については、選定された機関が責任をもたなければならない。選定された各機関
は、それぞれ自前で先進国のパートナーを見つけている。例えば、1KUNS-PF を開発した
ケニヤのナイロビ大学は、イタリアのローマ・ラ・サピエンツァ大学が技術支援を行なった。
ローマ・ラ・サピエンツァ大学の技術支援にはイタリア宇宙機関が財政的支援を行なった。
Regional Centres for Space Science and Technology Education は、UNOOSA と連携する形でいくつかの加盟国に置かれており、各地域での教育を行っている。現在、Regional
Centre は、メキシコ、ブラジル、モロッコ、ナイジェリア、ヨルダン、インド、中国に置かれている。インドに 1995 年に設置されたセンターが第一号である。リモートセンシングとGIS、衛星通信、気象観測、宇宙大気科学といった応用的な科目でのカリキュラムが作られているが、活動レベルは各国で大きく異なっている。

239

4.1.1.4.3 各国宇宙機関の行う短期研修
各国の宇宙機関でも、キャパビルを想定した様々な短期研修プログラムが開かれている。
ISRO は 2019 年に UNispace Nanosatellite Assembly & Training by ISRO（UNNATI）というプログラムを立ち上げ、第 1 回は 17 カ国から 30 名が参加し、2 ヶ月間で衛星技術の基礎や超小型衛星についての講義、更に超小型衛星の組み立て・統合・試験に関するハンズオ
ン研修を受けた[4-4]。
KARI は、KARIST という 2 週間の短期研修プログラムを 2010 年から行っている。参加者は、宇宙新興国から各国から 2 名ずつで、毎年計 20 名ほどである。2019 年までの 10 年
間に 34 カ国から 245 名を受け入れた。毎年 8 月ごろに韓国大田にある KARI にて、セミナー形式の講義を受ける。ハンズオン研修はなく、宇宙関連企業への見学ツアーなどがある。
週末には文化体験イベントが催されている[4-5]。

4.1.2 宇宙新興国のキャパシティビルディングのニーズ
4.3 節で宇宙新興国の各国がもつキャパビルに対するニーズを個別に紹介しているが、本項では、総論を述べる。この総論の中には、これまで先進国でのキャパビル活動への参加者のインタビュー、九工大関係者がこれまでの宇宙工学国際コースの運営や新興国各国の訪問で得てきた所感等も含まれている。
宇宙新興国の宇宙プログラムの状況は、概ね 4 つの段階に分類することができる。

1. Preparatory （準備）2. Launch （立ち上げ）
3. Sustain （持続）4. Advanced （先端）

1 は、政府において宇宙開発利用への認識がない、または認識があっても投資がなされていない状態で、一部の大学や非政府機関で宇宙開発利用を立ち上げようと模索が始まっている段階である。地域的にはアフリカ、中米、太平洋諸国に多い。
2 は、政府の初期投資や大学等の自助努力により、最小の投資がなされ、CubeSat 等によって 1 号機を開発し、運用しようとしている段階である。地域的には、アフリカ、中米、一部の東南アジアに多い。

240

3 は、1 号機の打ち上げが終わり、国民の間でも国内で宇宙活動が始まっていることが認知され、政府機関でも宇宙開発利用の必要性と国・地域内でのポテンシャルが認識され、２号機以降の計画が策定、実施されている段階である。この段階は、宇宙プログラムが持続するかどうかの瀬戸際となる。地域的には、アフリカ、アジア、東南アジア、南アジア、中米、南米に多い。
4 は、政府機関・大学・企業（国営または私有）といったプレーヤーが国・地域内に生まれ、各者が連携しあって宇宙利用に対する国・地域内のニーズを吸い上げ、それらの課題を解決する実用的な小型・超小型衛星が定常的に打ち上げられつつある段階である。技術的には 100kg 程度の複雑な小型衛星でも、自前で設計・運用できる能力を国・地域内に有する段階にある。宇宙技術を更に進化させるため、深宇宙などの先端的なミッションを求めているが、それらを全て自前で成し遂げるだけの技術力・インフラはまだなく、宇宙先進国との対等な関係での国際協力を求めている。シンガポール、台湾、UAE、トルコ、南アフリカなどが、これらの国・地域に相当する。これらの国・地域は、1-3 の段階にある各国・地域に対してキャバビル提供国ともなりうる。
１の段階でのキャパビルのニーズとしては、STEM 教育、アウトリーチ活動、CanSat 活動などへの支援があげられる。これらは新興国内で中高生から大学生まで幅広い層を対象としたものである。またアウトリーチ活動には、若年層を対象にしたものだけでなく、政府方針策定に影響力をもつ各層（大人）に対して宇宙開発利用が、国民生活にもたらす恩恵を粘り強く説明する活動も含まれる。
それらのニーズに対しては、UNISEC の CLTP が行なっているような教師層の育成や、宇宙開発利用や CanSat に関する教材提供等が効果的と思われる。2、3、4 の段階に比べてキャパビルにかかるコストは低い。JICA の現地事務所等を活用することも考えられる。もちろん、UNOOSA や UNESCO 等の国際機関との連携も効果的である。
2 の段階でのキャパビルのニーズとしては、CubeSat の設計・開発・運用における技術的支援、衛星試験、UHF/VHF 地上局の設営への技術的支援、安価な（または無償の）打ち上げ手段である。それらのニーズに応えるものとしては、九工大の BIRDS プログラムや
JAXA の KiboCUBE がある。CubeSat 開発では、BIRDS のように宇宙先進国に技術者を派遣して行うのが 1 号機を実現するまでの時間を短縮する上で有効である。その際、2 号機以降を自国内で作れるように、衛星開発の最初（ミッション定義）から最後（運用・廃棄）までを経験させることが重要である。また、次の衛星開発・運用を速やかに行えるように、トレーニングに使う衛星バスや運用のためのハード・ソフトが標準化されていることも重要
である。

241

技術的支援は、なにも BIRDS プログラムのような学位と連携したプログラムである必要はなく、短期間(10 日間、1 ヶ月、3 ヶ月、6 ヶ月、1 年)研修の様々なメニューがあってもよい。重要なのは、宇宙先進国で研修が行われるとしたら、先進国のインフラを実際に触る
ハンズオントレーニングが含まれるべきである。研修プログラムでは、文化行事や施設見学がかなりの比重を占めているものが多々ある。特に 1 週間〜2 週間の短期間研修の場合は、多々ある。営業活動ではなく、技術支援が目的であるならば、ハンズオンの時間をより重視すべきである。
また、1 号機の開発が実際にスタートし始めた頃には、持続的な宇宙プログラムのための戦略立案が必要となってくる。衛星を作る技術者は宇宙開発のパイオニアとして、帰国後に自国の宇宙プログラムをどうするかというビジョンをもっておく必要がある。もちろん、彼らの多くはまだ若く、帰国後すぐに国の宇宙政策立案の中枢に入るわけではない。しかし、宇宙政策を立案する上で、上層部から提示されるアイデアが技術的な健全性をもっているかどうかの判断や、そのアイデアを実現するために必要な技術リソースの特定などをできる技術者・知識集団として期待は大きい。その際に、純粋な技術的検討だけでなく、国全体の政策と関連づけた提言ができるようにトレーニングを積んでおくことが重要である。九工大ではそのようなことを考慮して、自国の宇宙ビジョンを描かせるトレーニングを
BIRDS プログラムで衛星を作っている学生を対象として行なっている[4-6]。
2 の段階では、コスタリカのように自国で 1 号機を開発する道をとる国もあるが、その場
合でも、衛星プロジェクトの進め方、部品・コンポの調達方針、安全設計、周波数調整、地上局整備等々の様々な面での助言を必要とし、実際に九工大がそれらについてコスタリカに対して様々なアドバイスを与えた。また、衛星試験や打ち上げに関しての支援は、自国内開発であっても必要となる。
3 の段階でのキャパビルのニーズとしては、安価で確実な打ち上げ手段の提供、衛星試験の実施、試験施設の立ち上げ・コンポーネントの調達・大型地上局の整備等に関する技術支援がある。また、持続的な宇宙プログラムを作っていく上での、宇宙政策を立案・実施する人材の育成、大学における宇宙開発・利用に関するカリキュラムの作成と実施、宇宙法など
技術面以外での専門家育成、といった面での、ソフト面での支援も必要としている。前者のニーズは、額は小規模（大きくても 10〜20 億円/件程度）であるものの、宇宙システム輸出のビジネスとなる可能性がある。後者は、ビジネスというよりは外交に資する意味合いが強い。
新興国・地域の宇宙プログラムが持続的なものとなるかどうかは、宇宙政策を立案し、政策実施をマネージメントする人材がいるかどうかが鍵をにぎっている。想定される人材とは、政府上層部とのチャンネルを持ちながらも政権交代によって変わる可能性の少ない恒242

常的なポジションに就いている、即ち政府宇宙部門のプロパー職員のトップクラス、にいな
がら、政策立案に責任をもっている人達である（注：政策の承認者ではない）。国内関係機関（例えば環境、情報通信、災害、農業等を所管する省庁）と調整しながら国民生活の課題
を宇宙利用によって解決するための道筋をたてるための調整力が必要である。宇宙利用によってそれの課題を解決できるかどうかを論理的に判断できる工学的な基礎知識も必要である。宇宙利用でそれらの課題を解決するとして、そのリソースを国外に求めるのか国内で調達するのかどうか、などについての論理的な判断を下し、課題解決に向けた工学的な基礎知識と長期的なプロジェクトを運営していくだけのマネージメント力も必要である。このような政策立案・マネージメント人材がいなければ、せっかく宇宙プログラムが立ち上がっても、早々に暗礁に乗り上げてしまうことが予想される。このような人材の育成に対するニーズがあるが、それに応えるためには、先進国の宇宙機関の中枢に近いところでのインターンシップや、先進国側からの経験豊富なシニア人材の長期間派遣、新興国か先進国に短期招聘した上での Crush Course の開催などがある。いずれにせよ、講師やメンター側の英語力や経験などの力量が問われる。
4 の段階はすでにキャパビルの範疇を超えつつあるが、放射線試験など特殊な試験の実施
や、衛星打ち上げ等で、その国がもっていないリソースを、対等なパートナーとしてフェアな価格で提供してもらいたいというニーズはある。また、深宇宙ミッションなどの先端的ミッションの共同実施などのニーズもある。そこでは、打ち上げ手段や深宇宙用追跡・運用局など、新興国がもっていないものを先進国側が提供できる。それに対して、新興国側は、観測機器や一部バス機器を提供し、プロジェクトコストの一部を応分負担するなどして、パートナーとしての対価を支払う。探査で得られた知見などは、両者で共有し、さらなる高度な宇宙協力への土台にできる。深宇宙探査は国民的関心も高く、国際共同で行うことは、新興国に対する露出も増え、外交に大きく貢献できる。
最後に 2、3、4 の段階に共通するニーズとしては、大学院での学位取得を前提とした留学生の長期受け入れとネットワーキングがある。新興国が自前で宇宙プログラムを持続していくためには、先進国で得た実用的知識のコピーだけでなく、自らで応用・創造していく力が必要である。そのためには、実用的知識の理論的背景について理解する必要があり、それらは大学院の講義や研究などを通じて自ら勉強することで得られる。このニーズに応えるためには、英語で行われる教育カリキュラムを用意する必要があり、留学生を受け入れる
サポート体制もなければいけない。また、財政基盤の弱い新興国からの留学生を受け入れるには、留学生向け奨学金の準備も必要である。九工大が UNOOSA と連携して実施する
PNST/SEIC プログラムは、英語のみで学位（修士、博士）が取得可能なプログラムである。
PNST/SEIC は、2017 年の第 3 回宇宙開発利用大賞（外務大臣賞）や IAF の教育賞である243

Frank J. Malina Astronautics Medal を 2019 年に受賞するなど、国内外から高い評価を受けている。PNST/SEIC では、毎年 6 名を新興国から文部科学省の国費留学生として受け入れているが、競争率はコンスタントに 10 倍を超えている。国費留学生以外の留学生も、毎年同数以上が PNST/SEIC に入学しており、大学院での専門教育に対するニーズは非常に高い。
学位取得を前提とした留学生の長期受け入れにおいては、数を追求しすぎず、質の保証に留意することが大事である。そのためには、一大学で受け入れ可能な数字には自ずと限界があり、九工大が受け入れている現在の数字は、ほぼ上限に達している。中国の Beihang 大学では最大 50 名の留学生を受け入れているが、同じことを日本の大学が行っても、到底質的保証はできない。
また、留学生の受け入れにあたって、彼らが学びたいと思っていることを教えることが、当たり前ではあるが、大事である。それは、必ずしも技術的なものではない。九工大では、様々なゲストレクチャーを国外から招聘し、宇宙工学国際コースで教えてもらっているが、非常に人気が高かったのは、” Building a space industry in your country from Ground Zero - A look at the role of capacity building”というセミナーで、タイのスタートアップ企業である Asrtoberry 社の CEO に、タイでキャパビルに関連した宇宙ビジネスを立ち上げた経験を話してもらったものである。学生たちは、日本で衛星を作ってはみたものの、母国に帰って
宇宙プログラムを立ち上げようとした時に多くの試練に直面する。何もないところから宇宙プログラムを立ち上げようとした時に、そのロールモデルが存在せず、途方にくれる場合がある。広義の Entrepreneurship のような科目へのニーズがある。もちろん、各国・地域
で状況が異なり、特に先進国のやりかたが常に新興国でも通用するわけでもないので、注意
が 必 要 で あ る が 、 ”How to get things started” に つ い て の 指 南 が 求 め ら れ て い る 。
Entrepreneurship 以外にも、様々な非技術的なニーズがあるが、それらを習得する上でも、長期間の留学は有効である。
ネットワーキングは、新興国が単独で宇宙プログラムを続けられない以上、必ず必要となるものである。政府間、大学間の MoU 等に基づいたフォーマルなネットワークではなく、人と人のつながりによるネットワークである。九工大の BIRDS ネットワークは九工大関係者と BIRDS 参加国・地域の主として大学関係者、それも卒業生が中心となったネットワー
クである。各自の情報交換だけでなく、地上局をシェアしあうという実際の恩恵もある。
UNISEC-Global のネットワークはもっと広く、宇宙先進国・新興国を問わず、大学関係者が集うネットワークで、情報交換だけでなく、宇宙デブリ対策への提言など、超小型衛星コ
ミュニティ全体にとっての活動も可能にしている。新興国にとっては、そのようなネットワークに参加することで、刺激と情報を得ることができる。先進国・地域にとっても、キャパ
244ビル活動の成果の継続を人のつながりということで担保することができる。ネットワーキ
ングで大事なのは、実際に顔をつき合わせて話をすることである。SNS 等のネット利用は
まだそれほど効果を発揮していない。実際に顔を合わせる機会としては、BIRDS ネットワークや UNISEC-Global ミーティング以外にも、UNOOSA や IAF が開催するワークショッ
プなどがある。
尚、宇宙先進国・地域の側でも技術供与や国際協力に対するニーズはある。UNISECGLOBAL で、「貴国または地域は、他の国または地域からの能力開発への支援を必要としているか？ 支援を必要とする場合、どのようなニーズがあるか？ 」といった質問を宇宙先進国・地域の参加者にしてみたところ、以下のような「ニーズがある」という回答があった。

〇英国
打ち上げ機に関するキャパビルである。
（英国は、技術、ミッション、データ処理、運用、法律など、宇宙開発のすべての要素で世界中の国をサポートしているが、例外は、打ち上げ機である。）〇ノルウェー
ペイロード／宇宙機の AIT 運用、オペレーション・コントロールセンターの設営、マネージメントに対するキャパビルのニーズはある。

〇ブルガリア
以下の課題を解決するためのサポートがあれば有難い。
ブルガリアから ESA に入ったが学生が少なく Collaboration の機会が少ない。ESAのプロジェクトをとるためにはレベルアップが必要。その基礎を早急につくりたい。



通常の技術はクオリティ―を上げると小型化するのが当たり前だが、これができて
いない。

〇インド
費用対効果の高い宇宙システム、サブシステム、コンポーネント、トレーニング、テスト、打ち上げの機会などの提供支援は受けたい
尚、UNISEC の、小型の人工衛星のトレーニングキットである HEPTA Sat（Hands-on
Education Program for Technical Advancement）は、インドにとっては少し高価である。しかし、HEPTA Sat のインドでのニーズは高いと予想される。UNISEC-India と協力して再設計をしてほしい。
245

〇トルコ「宇宙へのアクセス」及び「地球観測と通信のための商用ペイロード」に関する支援が必要。但し、これはキャパビルというよりも、相互利益の観点からの国際協力の中で論議されるべきものと言える。

〇ブラジル


大学院生がブラジルで博士課程を開始し、 1 年間海外で研修。 そしてブラジルに戻り博士号取得といった留学プログラムの実施（ブラジルでは「サンドイッチプログラ
ム」とよぶ）における学生の受け入れを実施してほしい。特に、特定の分野（微小重力、姿勢制御、姿勢決定など）では多くの教育ニーズがある。ブラジルにとって資金援助よりも優れた海外パートナーを見つけることが重要である。



海外の民間企業がブラジルのエンジニアを招聘しプロジェクトに参加させる機会が欲しい。

〇南アフリカ
現在、政府からの支援は明確ではなく、持続可能ではない。学生が経済的支援を受けて留学する機会を提供して欲しい。実際の衛星プロジェクトは、“Do it yourself”の考え方でやりたいので、教育の機会提供が最重要である。

〇台湾
月や火星も含め、深宇宙探査技術を取得したい。ジョイント・プログラムの実施やパッケージの搭載機会提供でも構わない。

4.2 宇宙先進各国におけるキャパシティビルディング活動
キャパビル提供国について、国の関与や提供機関について、APRSAF や UNISEC-Global
等の機会を利用して調査票を使いながら関係者への聞き取りやメイルでの問い合わせを行って調査した。

246

4.2.1 宇宙先進国（米、欧、中、インド等）の調査
4.2.1.1 米国
米国のキャパビル活動は国内での実施が主体であるが、米国外から参加者に解放されているものも多い。以下、主要な活動について紹介する。

(1) 宇宙探査のための NASA エイムズアカデミー[4-7]
能力のある学生が航空宇宙プログラムのリーダーになるための育成機会として実施されている。主な目的は以下の通り。

1)

学部上級生、大学院一年生に、NASA の科学者、エンジニア、教育者と行う最先端の研究機会の提供

2)

リーダーシップの育成、チームワーク、関係構築の機会を提供

3)

特定のプロジェクトとアウトリーチの取り組みを通じて、代表的な学生集団の下で、様々な場所の教育関連のコミュニティとの連携

4)

アカデミーの卒業生に対し、NASA 内や宇宙プログラムでの将来の雇用機会創出(2) SERVIR （Connecting Space to Village）[4-8]NASA と米国国際開発庁（USAID）の共同開発イニシアチブである SERVIR は、世界中の主要な地域組織と協力して、気候変動リスクと土地利用を管理するために地球観測衛星と地理空間技術によって提供される情報を発展途上国（南アメリカ、西アフリカ、東アフリ
カ、及び南部アフリカ、ヒンドゥークシュヒマラヤ、及び低メコン地域等）が利用するのを支援している。災害、農業、水、生態系、土地利用などの問題にローカルで対処するためのツール、製品、サービスを提供している。SERVIR は 45 か国以上で活動しており、すでに70 以上のカスタムツールを開発し、250 以上の機関と協力し、3000 人以上の個人をトレーニングして、ローカルソリューションの開発能力を向上させている。
特に、トレーニングは SERVIR の重要な重点事項であり、ワークショップ、トレーニン
グイベント、及びその他の能力開発活動を通じて、地球観測、及び地理空間技術をその意思決定に組み込む政府及びその他の開発関係者の能力を強化している。地域との協力拠点であるハブ組織、NASA、及びその他の協力機関の SERVIR チームメンバーは、全国、及び地域のワークショップ、青少年教育イベントの開催や、オンライントレーニングを提供している。[4-9]247

(3) NASA 国際インターンシップ（NASAI²）プログラム[4-10]
国際留学生のためのインターンシップ（職業経験）やフェローシップ（特別研究員）の制度である NASA I-squared（NASAI²）は、すべての学生がグローバルな環境、及び多文化国
際ミッションで働くための能力を向上させることを目指している。将来的には、多国籍環境に精通し、そのような環境で経験を積んだ科学者、エンジニア、及びその他の専門家からの貢献を、NASA や各国は受けることができる。
インターンシップセッションは、各年度に 3 回（春期、夏期、秋期）のセッションで構成されている。
このプログラムの協定に参加している国は、現在以下の国/機関である。
・オーストラリア ：ビクトリア州宇宙科学教育センター（VSSEC）
・ブラジル：ブラジル宇宙機関（AEB）

・カナダ：カナダ宇宙機関（CSA）

・ヨーロッパ：欧州宇宙機関（ESA）— 保留中のプログラム

・イスラエル：イスラエル宇宙局（ISA）

・ヨルダン：皇太子基金・リトアニア：科学技術革新庁（MITA）

・メキシコ：メキシコ宇宙庁（AEM）

・ニュージーランド：経営、雇用、雇用省（MBIE）
・ノルウェー：ノルウェー宇宙センター（NSC）

・ポルトガル：科学技術財団（FCT）

・韓国：韓国航空宇宙研究所（KARI）

・スウェーデン：スウェーデン国立宇宙機関（SNSA）

・トリニダード・トバゴ：国立高等教育研究所、科学技術（NIHERST）
・UAE：UAE 宇宙庁（UAESA）(4) スペースキャンプ[4-11]
US Space＆Rocket Center がアラバマ州ハンツビルで実施する青少年の教育プログラムである。1 週間の間、生徒は、NASA の宇宙のハードウェア等についての学習や、モデルロ
ケットの打ち上げ等を通して、宇宙関係の世界を体験する。[4-12]248

スペースキャンプへの参加者は 150 ヶ国に及ぶ。モロッコでは、15〜18 歳の生徒を対象に参加者の国内選考予選が行われ、数百の応募の中からビデオプレゼン等に基づいて 5 人の参加者が選ばれている。

(5) ロスアラモス宇宙天気サマースクール[4-13]
このプログラムは、宇宙物理学、惑星科学、航空宇宙工学、または関連分野の米国及び海外の博士課程の学生を対象としたもので、宇宙科学分野の優秀な学生をロスアラモス国立研究所の国際的研究者の下で教育・協業するプログラムである。トップランクの学生には10,000$相当のフェローシップが支給される。
プログラムの期間中、学生はロスアラモス国立研究所のメンターと協力して、宇宙物理学の未解決の科学的問題に取り組む。学生は技術的なトレーニングと講義を受けるだけではなく、レポート執筆や口頭でのプレゼンテーション等を通しコミュニケーションスキルを伸ばす機会も与えられる。

(6) 衛星観測と気候モデルに関する NASA サマースクール[4-14]
JPL 気候科学センター（JPL Center for Climate Sciences）とケック宇宙科学研究所（KeckInstitute for Space Studies：カリフォルニア工科大学と JPL の合同機関）が主催するサマースクールである。このサマースクールでは、毎年、世界各国から約 24 人の大学院生とポス
ドクからなる次世代の気候科学者を集めて、最高の気候科学者の指導を受けられる機会を提供している。
「衛星観測を使用して気候モデルを改良する」というトピックに焦点を当てており、参加
学生は、衛星観測データを利用して気候モデルの評価、並びに改良方法を検討するとともに、気候モデルや衛星リモートセンシングについて様々な講演者から話を聞くことができる。
参加可能な学生数は 24 名と限定されているが、JPL 気候科学センターが全ての学生の旅費及び宿泊費を負担する。

(7) ヘリオフィジックス（Heliophysics：太陽圏の物理学（太陽物理学及び太陽の影響を受ける太陽系環境科学））サマースクール[4-15]
コロラド州ボールダーの UCAR が NASA と協力（NASA の科学ミッション総局の太陽物
理学部門の The Living With a Star プログラムが後援）して実施しているサマースクールである。
太陽物理、地球大気、電離層、磁気圏、及び太陽系全体の他の惑星への太陽の影響等、太陽系全体の宇宙天気イベントの物理学に焦点を当てている。世界的研究者が招聘され、学生249

の指導にあたる。参加学生は、選考過程を経て、約 35 人が選ばれる。サマースクールは 8日間実施される、参加者には航空券、宿泊費、日当の費用が支給される。

(8）NASA 宇宙放射線サマースクール（NSRSS）[4-16]
NASA の宇宙放射線研究の主な目標は、許容可能なリスクの範囲内で人間が宇宙を探査できるようにすることである。銀河宇宙線と太陽粒子イベントからの宇宙放射線は、非常に高エネルギーの陽子と重イオン、及び遮蔽物等で生成される二次放射線で構成されるため、一般的な地上の放射線とは異なっている。また、懸念される宇宙放射線リスクには、発癌、中枢神経系の急性及び晩発性リスク、心臓病や白内障などの変性リスク、及び急性放射線症
候群が含まれる。これらの学際的な研究に資するため、米国エネルギー省（DOE）ブルック
ヘブン国立研究所で毎年開催される NSRSS は、宇宙探査ミッションで旅行する人間への有害な放射線被曝の課題に取り組む研究者間の「パイプライン」を提供するように企画されている。
3 週間のコースは、国際的に開かれ、申請プロセスを通じて、2017 年は 16 名が選ばれている。2011 年と 2012 年の学生は、米国、ブルガリア、カナダ、エジプト、ドイツ、インド、イタリア、日本、パキスタン、ポーランド、ポルトガル、英国からの参加であるが、バ
ングラデシュ、ベラルーシ、ブラジル、中国、エクアドル、フランス、ハンガリー、アイル
ランド、マレーシア、モロッコ、ナイジェリア、フィリピン、ルーマニア、ロシア、スロベ
ニア、スペイン、スウェーデン、タイからも参加申請があったとのことである。
指導は、主に NASA 宇宙放射線研究に従事する、約 30 人の大学や国立研究所の生物学者と物理学者、及び重イオン実験と技術の専門家等によって行われる。

(9) NASA 惑星科学サマースクール[4-17]
JPL が主催する惑星科学サマースクール（Planetary Science Summer School）[4-18]は、次世代の惑星科学及び工学ミッションリーダーの育成ための 3 ヶ月間のキャリア開発プロ
グラムである。参加者は、ミッション設計、ライフサイクル、コスト、スケジュール、及びそれぞれに固有のトレードオフを詳細に学習し、「コンカレントエンジニアリング」環境で仮説を立ててそれを検証する仮説駆動型研究（hypothesis-driven）でのロボット宇宙ミッシ
ョンを開発するプロセスを学習する。
博士課程の学生、博士号を取得したばかりの学生、ポスドク、若手教員、修了後 6〜9 か
月以内で博士号取得を計画していない修士レベルの学生を参加対象としている。参加は米国市民、法定永住者が主体で、申請時とスクール実施期間中に米国内に居住する限られた数の外国人も応募できる（米国市民と法定永住者が優先）。参加者は、外国の機関に雇用され250

たり、外国の機関に参加したりすることはできない。また、米国国務省指定国の市民は応募資格がない。
サマースクールへの参加費用はかからない。要件を満たす参加者には旅行と宿泊費が一部サポートされる。

(10) NOAA-NASA 衛星気象サマースクール[4-19]
NOAA 環境衛星データ及び情報サービス（NESDIS）と NASA 地球科学部門（ESD）が共同で、衛星気象サマースクールを行っている。その目的は、次世代の衛星気象学者の教育を促進し、最新の衛星ミッションからの観測データの利用を促進することである。
衛星気象学、数値気象予報、放射伝達理論等の分野から国際的な専門家が招聘され学生の指導にあたる。
博士課程の大学院生、
ポスドク(2 年以下)等が対象で、参加人数は最大 25 名。
うち最大 15 名が旅費の支援を受けられる。[4-20](11) CanSat 競技会（CanSat Competition）[4-21]
米国宇宙航行学会（AAS）が行う CanSat の競技会である。学生に、概念設計から統合とテスト、システムの実際の操作、そしてポストエンドまでの一連のエンジニアリングプロジ
ェクトを経験させることを目的としている。
参加は大学（University 及び Collage）単位の学生チームで、2019 年には世界各国から 60
チーム以上が参加し、トルコ、ポーランド、ギリシャの大学が上位に入っている。
尚、旅費・宿泊費は支給されない。次回は 2020 年 6 月 11-14 日に開催される。打ち上げ場所はバージニア工科大学ブラックスバーグである。

4.2.1.2 欧州（ESA）
ESA のキャパビル活動であるが、これまでのところ、超小型衛星に関連した宇宙新興国への支援はみられない。ESA は、コペルニクス衛星やその他の衛星による地球観測データの利用に関するキャパビルに焦点を当てている。ESA によって近年実施された主要なキャパビルに関するプログラムとして、以下の 2 つが挙げられる。

・ 東アフリカの水資源管理を支援する TIGER イニシアチブにおけるキャパビル
・ 中国と共同で開発した DRAGON・トレーニングプログラム

251

(1) TIGER [4-22]
TIGER イニシアチブは、アフリカにおける統合水資源管理（IWRM）の改善のために、地球観測衛星データを利用することを促進するものである。2002 年に、南アフリカのヨハネ
スブルグで開催された「持続可能な開発に関する世界サミット」（WSSD）で重点化されたアフリカ諸国の水管理の緊急ニーズへの対応として設立された。
このイニシアチブの全体的な目的は、地球観測技術の特性を活用することによって、水関連の地理情報の収集、分析、及び水利用で直面する問題を克服できるよう、アフリカ諸国を支援することある。この支援により、全国規模から地域規模にわたり、効果的で持続可能な
水資源管理に関連する情報を取得し、アフリカの広範な水不足を緩和することが可能となる。
TIGER は、国際運営委員会の指揮の下、アフリカ 42 カ国、150 の水資源管理機関や研究
機関（水道局、大学、技術センター等）のキャパビルを支援している。予算は 11M€（12 億円）以上と言われている。
TIGER は関係する多くの戦略的パートナーとともに、地球観測衛星委員会（CEOS）との連携の中で設立されている。
TIGER でのキャパビルでは、アフリカのプロジェクトパートナー（水道当局、技術セン
ター、大学等）が、地球観測技術を活用する独立した能力をもち、水資源や気候変動に関する知識を改善していくための支援を行っている。
TIGER のキャパビルの実際的な活動は 2006 年に設立された TIGER キャパビルファシリ
ティ（TCBF）によって組織されている。TCBF は 19 のトレーニングセッションを開催し、20 の研究プロジェクトをサポートし、26 のアフリカ諸国から 200 人以上が参加した。

(2) DRAGON [4-23]
DRAGON は、ESA と中華人民共和国科学技術省（Ministry of Science and Technology）との協力を促進し、両機関による衛星コミュニケーションからの地球観測データのより良い利用を行うことを目的としたプログラムある。
プログラムは 2004 年に開始され、少なくとも 2020 年末まで継続される。DRAGON1（2004-2008）、DRAGON 2（2008-2012）、DRAGON 3（2012-2016）、DRAGON 4（20172020）の 4 つのフェーズに分かれている。DRAGON の全てのフェーズで、特に中国では、
地球観測データを活用するための若い科学者や人材を訓練することも目的に含めており、キャパビルとしての利用が行われていると推定される。4 つの DRAGON のフェーズのすべてで、高度なトレーニングコースが毎年中国で開催され、中国の要員が衛星データの利用と分析についてトレーニングされている。
252

(3)その他の活動
ESA は、6 歳から 28 歳までの若いヨーロッパ人が科学技術に興味をもたせることを目的とした多数の教育プログラムを実施している。これは、知識に基づいた社会の構築に貢献し、宇宙活動における欧州の継続的なリーダーシップを確保するための有能な人材を確保するという長期的な目標に立って実施されている。[4-24]実施された活動の中には、「Fly Your Satellite!」のような、超小型衛星（CubeSat）の開発、打ち上げ、運用を行うプログラムもある。このプログラムは 2012 年に開始され、現在
第 3 回目を実施している[4-25]。このプログラムでは、超小型衛星の開発のために欧州の大学の衛星チームをサポートし、打ち上げの機会を提供する。また、 衛星関連の開発分野のトレーニングや学習機会は数多く用意されている。例えば、コンカレントエンジニアリング
コースや CubeSats ハンズオントレーニングアクティビティ、COSPAR や IAC 等の国際会
議への学生派遣等である。

4.2.1.3 英国
英国政府は産業戦略を主体に国際協力を主体としたキャパビルに取り組んでいる。
しかし、実際の活動は組織毎に分断されており、UKRI、UKSA、DSTL などの「チャンピオン」に依存しており、通常は産業界がスポンサーになることが期待されている。
宇宙のための国際パートナーシッププログラム（IPP）は、より広い国際開発予算の一部として実行されている[4-26]。IPP の主目的は、開発途上国と協力して宇宙ソリューション
を使用して特定の開発課題を解決し、その能力を向上させることにより、開発途上国の人々の生活に対する実際的な影響を最大化することである。副次的な目的は、英国の宇宙部門の継続的な強化に貢献することである。IPP 内のプロジェクトは、幅広いテーマに及ぶ。これには、CubeSat ミッションや技術移転に関連する多くのプロジェクト及び宇宙技術の派生利用が含まれ、森林破壊の削減、災害対応、土地利用の監視、海事問題の削減、再生可能エ
ネルギーの導入なども含まれる。
UKSA は、発展途上国のエンドユーザーに実用的で測定可能な効果を提供する 5 年間のプログラムを通じてプロジェクトを実行する組織に 50〜100％の助成金（設立の規模と種類に応じて）を提供している。この 5 年間で 152M￡（約 217 億円）が投資されている。
尚、英国の機関（政府、非政府に関わらず）提供するキャパビルのサービスプログラムの例として以下のようのものがある。

253

•SE (Scottish enterprise) investments•SatApps IOD program•UKcube 1 and AlSatNano•UKSA funded GSTP and NSTP activities•CEOI funded activities

民間企業では、SSTL、Clyde Space 社、及びその他多くの組織がキャパビルのための製品、及びサービスを有する。 SSTL はキャパビルのパイオニアである、中国、ナイジェリ
アなどをサポートするサービスや技術移転を行ってきている。例えば、災害監視の衛星コン
ステレーションが挙げられる。
Clyde Space 社は、CubeSat 開発を国際的にサポートするために NANOBED（超小型衛星開発キット）を開発した。また、同社は上記の UKSA の IPP でアフリカのチーム（南アフリカ、ケニア、ナミビア）に「FireSat」（火災検知を目的とした超小型衛星）を納入した。
これは、衛星の開発だけでなく、Missions Lab というサブシステムを組み、テストやシミュ
レーションができるセットも提供して、Satellite Applications Catapult 社がトレーニングコ
ンテンツを作って現地で教育セッションを行った。また、Clyde Space 社は国連の（「きぼう」からの衛星放出）プログラムに選ばれたモーリシャスの衛星を製造しているが、プロジ
ェクト内容には人員トレーニングといった、キャパビルの要素も含まれている。

4.2.1.4 イタリア
イタリアはアルゼンチン、ブラジル、メキシコ等の宇宙新興国との協力を結んでいるが、キャパビルとして注力しているのはケニアに対してである。
イタリア政府は 1964 年にケニアとの協力関係を構築し、ケニアへキャパビルを行っている。
ケニアのマリンディの「L.Broglio」宇宙センター（BSC）は 2004 年から ASI が管理・運営しており、ASI のイタリア領土外の唯一の ASI 基地となる。BSC は赤道に位置するため、戦略的に極めて重要と ASI は考えている。2016 年 10 月 24 日にイタリアとケニアで政府間に新たな協力協定が締結され、ASI による地球観測、遠隔医療、リモートセンシングデータの活用、科学機器の開発、人員育成などに関するケニア宇宙機関への支援が行われている。
（尚、BSC は 1967 年～1988 年射場として用いられたが、現在は衛星用の地上局のみであ
る。）

254

また、ローマ・ラ・サピエンツァ大学（University of Rome）はケニアに特化した能力開発イニシアチブをコーディネートしている。 大学院に「宇宙工学のキャパシティビルディ
ング」課程を設置し、宇宙関連活動の発展に関しケニア大学（Kenya university）を支援している。ローマ・ラ・サピエンツァ大学はケニアの MALINDI でスペースデブリの観測協力を行っている。加えて、ケニアの最初の衛星 1KUNS-PF（1st Kenyan University Nano
Satellite-Precursor Flight。ナイロビ大学が中心）を支援してきている。
尚、1KUNS-PF は第 1 回 KiboCUBE として選定され、2018 年 5 月 11 日、「きぼう」日
本実験棟より放出された。

4.2.1.5 スペイン
スペインは宇宙機関がなく、国としてまとまったキャパビルは行っていない。
大学レベルでは、システムエンジニアリングに関し、各国大学への教育のサポートは行っており、トルコ、レバノン（ベイルート）、ブラジル、メキシコ、モロッコ、チュニジアに対して行っている。レバノンからは資金がサポートされている。
更に、いくつかの大学（ビーゴ大学、マドリード工科大学、カタルーニャ工科大学）は、学士号に加えて、宇宙活動と宇宙システム工学に焦点を当てた修士号と博士号プログラムを提供している。
また、ビーゴ大学のスピンオフ企業である AlénSpace は、システムエンジニアリング、
オンボード並びに地上セグメントのソフトウェア、及びその人工衛星ソリューションの運用に焦点を当てた、宇宙ミッションに関連するトレーニングプログラムを提供している。
企業では、エアバス（スペイン政府が一部資本参加（4.17％））のように、商業契約に関連して、キャパビルに関するサービスを提供している。

4.2.1.6 ドイツ
ドイツ国外へのキャパビルはドイツ政府によって行われているが、衛星技術関連に関するキャパビルは殆ど含んでいない。
ドイツで 国外に対して キャパビ ルを行う機関とし て Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit（GIZ）がある（JICA と同様の機関）。この機関による活動は、教育機関同士の協力促進や官民パートナーシップによる市場へのアクセス支援といった活動よりも、ドイツ政府によるキャパビル活動を行うことが主体である。但し、上記のように、衛星技術のようなハイテク技術に関するキャパビルは殆ど行われていない。

255

尚、政府は、国内向けキャパビルの一環として、教育用超小型衛星プロジェクトをサポートしている。 標準化された試験施設、太陽電池等について、大学が割引価格で製品を受け取ることができるように支援策が行われている。

4.2.1.7 ノルウェー
キャパビルは、主として国内（及び他国からの留学生）への教育活動である。
宇宙関連教育機関として、Norwegian center for space-related education（NAROM）がある。
NAROM は非営利法人で、Andøya Space Center（ASC）の子会社である。 尚、ASC は
Kongsberg Defence＆Aerospace が 10％を所有し、90％を貿易水産省（NFD）が所有する企業である。
MOAORM は、学生と宇宙のための能力開発の教師の両方のためのコースを開催している。宇宙技術（CanSat 、ロケット、ドローンを含む）、宇宙物理学、大気、天体物理学、
気候、環境に関連するさまざまな活動、セミナー、会議を実施して、能力開発を行っている。
現時点では超小型衛星に特化した教育・訓練は行っていないが、学生の衛星運用の知識を高めるために、個別の学生衛星プログラムを通じて、大学と協力している。他国からはフィン
ランド、エクアドルの研修生がいる。
NAROM に加えて、ノルウェーのいくつかの大学にはキャパビルプログラムがある。 オ
スロ大学には、4DSpace と呼ばれるグループがあり、宇宙での基礎研究と応用研究を行っている。また、産業界との協力により mNLP ペイロードを開発した。これは、いくつかの小型衛星と ISS で使用されている。また、ベルゲン大学は放射線モニタリングに焦点を合わせており、このためのセンサを開発した。
ノルウェー科学技術大学は、ASC からのロケット打ち上げを含む 10 年以上にわたって
宇宙技術のコースを提供している。 また、CubeSat のサブシステムも開発したが、現在まで成功していない。現在、2 つの CubeSat が制作されておる。また、Spaceport America に参加している学生組織もある

4.2.1.8 ブルガリア
キャパビルは、国内向けで小規模である。
超小型衛星の分野では、衛星通信の実践的な訓練のための学生用地上局の建設に関連したキャパビルに対する政府の支援がある。現在のところ、超小型衛星の開発に関するキャパビルに対する政府の支援に関する情報はない。
256

現在、ブルガリアの大学には、超小型衛星の分野での本格的なキャパビルのための十分な
資金がない。しかし、ブルガリアの一部の企業は衛星追跡用に 2 つの地上局を建設し、1 社が最初の超小型衛星「Endurosat 1」（2018）を打ち上げており、超小型衛星関連技術について、国内に一定の能力は有していると考えられる。

4.2.1.9 オランダ
オランダ政府内には、宇宙関係のキャパビルに関するプログラムは存在しない。
政府はキャパビルのための二国間協定を仲介するが、仕事自体は研究機関や企業によって行われる。
トゥエンテ大学（University of Twente）には、リモートセンシング能力構築プログラムがある。また、デルフト大学（University of Delft）には学生向けの超小型衛星プログラムがある。他の大学も同様のプログラムの実施を検討している。
民間企業では、ISIS 社（Innovative Solutions In Space）が超小型衛星に関するキャパビ
ルプログラムを提供してきている。

4.2.1.10 中国
中国は自国が主導する APSCO の枠組みを活用したキャパビルを積極的に行っている。

(1) APSCO を中心としたキャパビル
超小型衛星の国際教育プログラムとして衛星開発トレーニングプログラム「APSCO 学生
小型衛星（SSS）プロジェクト」を実施している[4-27] [4-28]。中国からは、ハルビン工業
大学、北京航空航天大学、上海科技大学、上海交通大学などが参加している。2016 年 12 月にキックオフが行われ、2017 年～2018 年に衛星開発スタート。3 機の超小型衛星、CubeSatを開発している。打ち上げサービスは中国国家航天局（CNSA)より提供される。
3 機中 2 機は北京航空航天大学、上海交通大学が APSCO より開発を受託していることから、実質的に中国から APSCO 参加国への衛星開発人材育成プログラムといえる。中国以外の参加国はバングラデシュ、モンゴル、イラン、パキスタン、ペルー、タイ、トルコ（3 機
目の衛星はトルコが開発）である。Leading University として北京航空航天大学が指定されている。
3 機の超小型衛星の開発経緯は次の通り。2017 年、超小型衛星 SSS-1（図 4.2.1.10-1）
を APSCO 委託により北京航空航天大学が開発、イラン、パキスタンの学生が参加[4-29]。
2017 年、3UCubeSatSSS-2A（図 4.2.1.10-2）を APSCO 委託により上海交通大学が開発、
257

パキスタンの学生が参加。2018 年、3UCubeSatSSS-2B（図 4.2.1.10-3）を APSCO 委託によりトルコ宇宙技術研究機関が開発、タイの学生が参加。そのほか APSCO 国際宇宙教育センターにて学生向け教育プログラムを開催。これまでの海外学生受け入れは 100 名以上、
衛星開発、試験、運用やリモートセンシング、衛星通信、航法衛星などのコースを受講可能である。

図 4.2.1.10-1 SSS-1 の概念図 [4-30]

図 4.2.1.10-2 SSS-2A の概念図[4-30]258

図 4.2.1.10-3 SSS-2B の概念図[4-30](2) 国内機関・大学によるキャパシティビルディング(2)-1 中科院微小衛星創新研究院/上海微小衛星工程中心（IAMCAS/SECM）[4-31]

・博士課程
修士号を持つ海外の学生受け入れの記載がある。教育省の Chinese Service Center for
Scholarly Exchange (CSCSE) による学位証明が必要とのこと。
・修士課程
留学生向けの受け入れ情報なし。中国国内の学部生 3 年生向けに 50 名規模のサマーキ
ャンプを実施。望ましい専攻は通信、エレクトロニクス、コンピューター、構造システム、
熱制御、リモートセンシング、航行宇宙など。
・指導者
Supervisor：通信衛星部門 13 名、ソフトウェア部門 1 名、航空宇宙部門 2 名(2)-2 西北工業大学[4-32]
学内に SELM[4-33]を有する。2017 年、2UCubeSatAoxiang-1 を ISS から放出。2018 年
11 月、第 1 回中国小型衛星シンポジウムを開催。交換留学生プログラムに航空宇宙エンジ
ニアリングコースが存在することから、宇宙分野の留学生受け入れ可能であると考えられる。

259

4.2.1.11 インド
インド政府は、社会的責任（CSR）及び ISRO の「将来の顧客」に対する国際的な親善とPR を目的として、積極的にキャパビルに取り組んでいる。
ISRO は、UNOOSA と協力して、ISRO による国連超小型衛星組み立て及び訓練プログラム（UNNATI）を実施している[4-34]。このプログラムは 2018 年 6 月に発表され、2019 年
1 月 17 日に正式に発足した。独自の宇宙プログラムを持たない国からの参加を含む 3 か月間のプログラムで、初回は、2019 年 1 月 15 日から 3 月 15 日に実施され、17 ヶ国から 30
人は参加した（アフリカの多くの小国やスリランカ等から参加）。第 2 回は 2019 年 10 月から実施され、第 3 回は 2020 年 10 月に実施予定である。
政府と民間の両方の個々の学術機関と多くのスタートアップ企業がキャパビルアクティ
ビティに参加している。 UNISEC インドも専門機関や学術機関と連携して、キャパビルに向けて独自の分野で活動を行っている。
2022 年のインド独立 75 周年を記念して、大学が構築した 75 個の超小型衛星を打ち上げる予定である。大部分の衛星は打ち上げ費を含め自己資金であるが、無料や割引の打ち上げ枠も用意されている。また、イスラエルは、このプログラムに対して 1％の金利でローンを提供している。インドの多くの大学はこのプログラムに参加する計画を立てている。

4.2.1.12 カナダ
CSA には大学 CubeSat プログラムがあり、その目的の 1 つは国内対象のキャパビルである。
CSA は 、 政 府 が 設 立 し た 非 営 利 組 織 で あ る Canadian Satellite Design Challenge
Management Society Inc.が主催するサテライトデザインチャレンジ（CSDC）も支援している。これは、大学の CubeSat コンペティションを通じてキャパビルを行うものである。

4.2.2 今後日本の競争相手として注目されるべき新興国及び地域
4.2.2.1 韓国
4.1.4.3 の項で記したように、KARI が KARIST という 2 週間の短期研修プログラムを2010 年から行っている。2019 年までの 10 年間に 34 カ国から 245 名を受け入れた。

260

4.2.2.2 トルコ
トルコはチュニジア、レバノン、スリランカ、パキスタンに対し、人材育成指導を行っている。主として大学院生やエンジニアの指導である。学校、学界、企業へのさまざまな支援を通じたキャパビルを行っている。
例えば、ITU はトルコ内外のあらゆるレベルの学校、社会組織、企業に対し、教育や実践
トレーニング、セミナー等、継続的に宇宙分野のキャパビルの支援を提供している。他にも、殆ど全ての宇宙関連のトピックスに関し、キャパビルを提供する政府機関または非政府機関が数多く存在する。

4.2.2.3 ブラジル
キャパビルは国内の教育が主体である。
衛星工学におけるキャパビルの中核は INPE であり、宇宙工学部による宇宙工学の修士号と博士号のプログラムがある。
毎年およそ 60 名の宇宙関連の修士レベルの学生に奨学金が提供される。奨学生は ITA、
INPE、サンカルロス大学で教育される。
キャパビルを実施しているのは次の機関である。

•ITA：航空学部門--工学の学部、修士、及び博士（航空、及び宇宙工学）•INPE ：工学の修士と博士（航空工学、及び宇宙工学）•サンカルロス大学：航空学科–学部、修士、博士•UFMG ベロオリゾンテ連邦大学：航空宇宙の学部•Uberlandia 連邦大学

：航空宇宙の学部•イタジュバ連邦大学：航空宇宙の学部•ヨエンビル連邦大学：航空宇宙の学部プログラムレベルでは、工学教育目的のための超小型衛星利用に関するプログラムが実施された。このプログラムは SERPENS と呼ばれ、学生の実地訓練を通したキャパビルを行っている。このプラグラムで 2 機の超小型衛星が製作された。1 機はブラジリア大学（JAXA が支援）がコーディネートし、もう 1 機はサンタカタリーナ大学がコーディネート
した。

261

他の取り組み例は、ITA SAT プログラムで、ITA の修士、及び博士課程の学生のために実施された。宇宙機関の支援で行われた他のプロジェクトには、サンタマリア大学の学部生によって行われた NanoSatBR1 がある。

4.2.2.4 南アフリカ2009 年 3 月に施行された南アフリカ国家宇宙政策（South Africa’s Space Policy）では、主として国内のキャパビルに重点が置かれており、大学の研究コミュ二ティと研究機関との協力による、ターゲットを絞った研究開発プログラムの提供、ならびに、国の宇宙能力の確立と維持に不可欠な多くの宇宙科学、工学、運用分野の宇宙専門家の育成を政策目標としている。その一方、南アフリカの国内、及び外交政策の目標をサポートするために、適切かつ適切な宇宙能力の提供を促進する、として外務省は関連するライン部門と連携して、国際的な宇宙関連の活動を支援、及び促進することも定めており、外交目標としてキャパビル活
用の可能性も示唆している。
キャパビルは国内及び南アフリカに留学するアフリカの大学生に対して行われている。
修士、及び博士課程の学生のための奨学金が提供される。
主な大学は、CPUT、ケープタウン大学、ステレンボッシュ大学である。

4.3 宇宙新興各国の宇宙プログラムの状況、課題、キャパビルのニーズ
超小型衛星におけるキャパビル（能力開発）のニーズという観点から、宇宙新興国をより良く理解するために、新興国を対象とした調査を実施した。今回の調査を実施するにあたり、調査地域を以下の 3 地域に分類した。



アジア



中東アフリカ

米国

本件調査の実施手法を説明する前に、九州工業大学の SEIC について若干説明したい。
SEIC の学生は以下の 3 つの参加形態からなる。

① 国費留学生 (PNST)② JICA 奨学生 (ボリビア宇宙庁 (ABE)、SDG 等)③ 自己負担：参加費（授業料、生活費等）は自己負担又は出身国から調達。
262

これら 3 つの形態から参加する SEIC 学生は、通常 40 名～60 名の留学生が在籍している。SEIC に在籍している留学生が、本件調査に協力した。



アジア地域は 11 名の SEIC 学生が協力した。協力学生の出身国は、次のとおり：
バングラデシュ、ブータン、ラオス、マレイシア、モロッコ、ミャンマー、ナイジ
ェリア、ネパール、フィリピン、スリランカ、タイ

中東アフリカ地域は次の 11 名の SEIC 学生が協力した：
アルジェリア、エジプト、エチオピア、ケニヤ、モロッコ、ナミビア、ナイジェリ
ア、ルワンダ、スーダン、ウガンダ、ジンバブエ



アメリカ地域は次の 4 名の SEIC 学生が協力した：
コロンビア、コスタリカ、メキシコ、パラグアイ

これらの学生は、自身の経験、インターネット、大学図書館、仲間達、友人、本国の教授
等教育関係者等を使って、情報を収集した。
本項で述べる各国についての基本情報を表 4.3.1〜表 4.3.3 に示す。

表 4.3-1 アジアの宇宙新興諸国の概要
国名

1
2
3
4
5
6
7
8

ネパール
マレーシア
ブータン

人口
(百万)
28
('18)
32.4
('18)
0.74
('18)

バングラデシ
ュ

161
('18)

パキスタン

197
('17)
7.3
('20)
109
('20)
66.6
('19)

ラオス
フィリピン
タイ

一人あたり
GDP(US$)

宇宙機関名

1,000 ('18)

No

マレーシア宇宙庁(MYSA)
情報通信省情報技術通信
3,440 ('17)
局 (DITT)通信宇宙課
バングラデシュ宇宙研究9,690 ('19) リモートセンシング機関(SPARRSO)
パキスタン宇宙上層大気
1,550 ('17)
研究委員会 (SUPARCO)

11,400('18)

郵政省が兼務

2,670 ('19)

フィリピン宇宙庁(PhilSA)
タイ地理情報・宇宙技術
7,908 ('18)
開発機関 (GISTDA)
2,951 ('18)

263

年間宇宙
UN
予算
衛星数 COPUOS(MUS$)
Member
N/A

１*1

No

N/A

11*2

Yes

0.2

1*3

Yes

40.2
(推定値)

2*4

No

39 ('19)

2*5

Yes

N/A

１*6

No

N/A

3*7

Yes

65 ('19)

3

Yes

9
10

ベトナム

96
('19)

シンガポール

5.8
('20)
270
('19)
53.4
('17)
16
('17)

11 インドネシア
12
13

ミャンマー
カンボジア

宇宙技術研究所 (VAST)/
2,567 ('19) ベトナム国立宇宙センター (VNSC)
シンガポール宇宙技術協
64,830('20)
会 (SSTA)
インドネシア国立航空宇3,894 ('19)
宙研究所 (LAPAN)
ミャンマー宇宙庁（予1,326 ('19)
定）1,384 ('17)

7 ('17)

6

No

N/A

20

Yes

61 ('19)

18

Yes

N/A

0

No

N/A

0

No

No

*1 BIRDS-3、*2 内 1 機は BIRDS-2、*3 BIRDS-2、*4 内 1 機は BIRDS-1、*5 内 1 機は CubeSat、*6 費用は 255 MUS$、*7 内 1 機は BIRDS-2

表 4.3-2 中東アフリカの宇宙新興諸国の概要

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

国名

人口
(百万)

一人あたり
GDP(US$)スーダン

40.5('17)

2,900 ('17)

モロッコ

37 ('20)レバノン

6.8 ('20)

10,043('20)

チュニジア

11.8('20)

クウェート

宇宙機関名

スーダン国立宇宙委員会(SNCS)
王立宇宙通信センター(CRTS)
3,464 ('20)
王立宇宙研究センター(CRERS)

年間宇UN
宙予算 衛星数 COPUOS(MUS$)
Member
N/A

1

Yes

N/A

5

Yes

No

N/A

0

Yes

3,328 ('20)

国立マッピング・リモートセンシング・センター(CNCT)

N/A

1

Yes

4.2 ('20)

30,437('18)

No

N/A

0

No

アラブ首長国連
9.8 ('20)
邦(UAE)

44,516('18)

UAE 宇宙庁(UAESA)

46.55

9

Yes

１*1

ヨルダン

10 ('20)

4,102 ('18)

No

N/A

エジプト

101 ('20)

2,493 ('17)

エジプト宇宙庁

N/A

9

Yes

ナイジェリア193 ('16)

2,028 ('18)

59
('20)

6

Yes

アルジェリア43 ('19)

N/A

6

Yes

エチオピア

114 ('18)

N/A

1

Yes

ケニヤ

48 ('19)

1,710 ('18)

ケニア宇宙庁（KSA)

N/A

1*2

Yes

アンゴラ

33 ('20)

2,900 ('20) 宇宙計画管理局(GGPEN)

N/A

2

No

マラウイ

19 ('20)385 ('20)

N/A

0

No

ナイジェリア国立宇宙研究
開発庁 (NASRDA)
アルジェリア宇宙庁
4,815 ('18)(ASAL)
エチオピア宇宙科学技術機
570 ('18)
関(ESSTI)

No

264

Yes

15 モーリシャス
16
17

1.3 ('20)

11,720('20)

No

N/A

0

Yes

40 ('19)878 ('19)

No

N/A

0

No

コートジボワー
26 ('20)ル

1,693 ('18)

No

N/A

0

No

ウガンダ

ガーナ

30 ('19)

1,807 ('18)

ガーナ宇宙科学技術センター(GSSTC)

N/A

ルワンダ

12.8('19)

826 ('18)

No

N/A

1

No

タンザニア

57.3('17)957 ('18)

No

N/A

0

No

ナミビア

2.7 ('17)

5,931 ('18)

No

N/A

0

No

ジンバブエ

14.6('19)

1,079 ('17)

ジンバブエ国立地理空間宇宙庁(ZINGSA)

N/A

0

No

18
19
20
21
22

1*3

Yes

*1 大学衛星、*2 KiboCUBE、*3 BIRDS-1
表 4.3-3 中南米の宇宙新興諸国の概要

国名

人口
(百万)

年 間 宇
UN
宙 予 算 衛星数 COPUOS(MUS$)
Member
国 立 宇 宙 活 動 委 員 会 48
11,683('18)
13
Yes(CONAE)
('19)

一人あたり
宇宙機関名
GDP(US$)

1 アルゼンチン

44.3('17)

ボリビア

11 ('18)

3,549 ('18) ボリビア宇宙庁(ABE)チリ

19 ('18)

15,923('18)

48 ('18)

6,668 ('19)

5 ドミニカ共和国 11 ('18)

8,051 ('18)

6 エクアドル17 ('18)

7 グアテマラ

10

1

Yes

N/A

4

Yes

No

N/A

2

Yes

No

N/A

0

No

6,345 ('18) エクアドル宇宙庁(EXA)

N/A

4

Yes

17 ('18)

4,549 ('18)

No

N/A

0

No

8 パナマ

4.2 ('18)

15,575('18)

No

N/A

0

No

9 ペルー

32 ('18)

6,941.2('18)

N/A

4

Yes

10 ウルグアイ

3.5 ('18)

17,278 ('18)

N/A

1

Yes

11 ベネズエラ

29 ('18)

16,000 ('14)

N/A

3

Yes

12 メキシコ

126.2
('17)

9,673 ('18) メキシコ宇宙庁(AEM)

3.5
('19)

16

Yes

13 コスタリカ

5 ('20)16,900 ('17)

N/A

1

Yes

6.9 ('18)

5,822 ('18) パラグアイ宇宙庁(AEP)

0.716
('19)

0

Yes

2
3

4 コロンビア

14

パラグアイ

デジタル・宇宙開発閣僚評議会（CMDSD)

ペ ル ー 航 空 宇 宙 庁(CONIDA)No
ボリバル宇宙活動庁(ABAE)

265

No

4.3.1 アジア地域
4.3.1.1 ネパール王国(1) 宇宙プログラムの状況

情報通信省（MoICT）は、2022 年までに自国の宇宙へのアクセスを確保する目的で、”National Space Policy-2076”の素案を策定した。



最初の衛星”NepaliSat-1”が、2019 年 4 月 17 日に打ち上げられた。これは、九工大の BIRDS-3 プロジェクトの下で、開発された衛星で、政府のネパール科学技術アカ
デミー (NAST)が資金供与を行った。



例年、教育科学省及び NAST は、民間機関と協力して、宇宙関連セミナーや科学展
示会、及び CanSat プログラムを実施している。

2018 年以降、毎年、”National Space Meet of Nepal”を開催して、全国から集まった
宇宙ファン達に最新の宇宙情報を提供して、宇宙に関する知識の涵養に努めた。



Orion Space Nepal 社は、”NEPAL-PQ1”という最初のピコ衛星を開発し、そのサブシ
ステムを訓練用にネパールで提供している。

(2) 課 題

超小型衛星の開発にあたっては、NAST が 2011 年 5 月に” Report on Initiatives taken
for Preliminary Setup of Space Technology Research Center at NAST”を作成して、同国における宇宙計画の策定を目指したものの、NAST 自身の専門知識、予算、管理能力等の欠如により断念している。

(3) キャパビルのニーズ

ネパールにおいては、訓練プログラムは衛星データを活用し得る人材を確保する上
で不可欠。



指導者養成計画は、ネパールの宇宙関係指導者による一般大衆に対する、より良いア
ウトリーチ（普及啓発）活動を実施するために宇宙先進国からの更なる支援が必要である。



海外の航空宇宙関係大学との連携協定は、ネパールの学生が自国の宇宙産業の育成に寄与するための技術の習得を支援する観点から、更なる推進を図るべき。

266



ネパールの宇宙分野の専門家が、海外において、有意義な勤務経験を習得するようなプログラムを開発すべきで、そうすれば、当該専門家は自国に帰国した暁には、習得した技術を活用して、自国の発展につなげられる。

4.3.1.2 マレーシア(1) 宇宙プログラムの状況

政府は、2017 年 2 月に”National Space Policy 2030”を導入した。その趣旨は、国家の安全保障や経済発展に資するために宇宙分野の能力向上を図ること、及びマレー
シア宇宙法の策定根拠や国際条約締結の準拠となること、更に他の法律を補足する意味合いがある。



主な宇宙活動としては、1996 年通信衛星”MEASAT-1 & -2”の打ち上げ、2002 年国立宇宙機関の設立、2007 年マレーシア最初の宇宙飛行士誕生、2009 年地球観測衛星”Razaksat”及び”MEASAT-3a”の打ち上げ、2017 年 ”National Space Policy”の制定、2018 年”UiTMSAT-1”及び”INNOSAT-2 “（CubeSat）の打ち上げ、2019 年国立宇宙機
関とマレーシア・リモートセンシング機関が統合し、マレーシア宇宙庁（MYSA）が誕生した。

(2) 課 題

超小型衛星の開発については、特段明記されてはいないものの、リモートセンシング
衛星の開発関係で議論されている。



数 100kg までの衛星に対応できる衛星試験センターがあるが、有効活用されていない。

(3) キャパビルのニーズ

更なる高能力衛星の開発を行う上で、人材プールを構築する。



独自の宇宙アクセスを確保するためのロケット開発。



リモセンデータをマレーシア経済の改革に資するために必要となる技術の訓練を幅広く実施する。

267

4.3.1.3 ブータン王国(1) 宇宙プログラムの状況


宇宙開発や利用、及び超小型衛星の役割について、それらを明記した政策は特段存在しない。



最初の衛星は、2018 年 8 月 10 日、BIRDS-2 CubeSat コンステレーションプロジェ
クトの一環として、”Bhutan-1”が打ち上げられた。



今後の衛星計画として、リモートセンシング技術の利用を推進する計画である。

(2) 課 題

九工大でトレーニングを受けた 3 名が情報通信省情報技術通信局通信宇宙課に所属しているが、情報通信省やその他の政府機関において、その 3 名以外は、衛星に関するミッションの定義、及び概念について理解しておらず、更にペイロードに関する知識もなく、かつ調達先についての情報も持っていない。



担当課には、衛星開発に関する実験機材や計測機器が備わっていない。

(3) キャパビルのニーズ

担当課の技術者に対し、より大型の衛星に関するミッションや概念に関するワークショップの開催、ハンズオン・トレーニングの実施。政策決定者に向けてのガイダンスの提示が必要。特に、リモセン分野では、人材育成の重要度が増している。また、関連する職員全員を対象とした人材育成が望まれる。



実験機材や計測機器についての選定や調達先等に関する技術支援が必要。

4.3.1.4 バングラデシュ人民共和国(1) 宇宙プログラムの状況


宇宙開発や利用、及び超小型衛星の役割について、それらを明記した政策は特段存在しない。



最初の衛星としては、2017 年の九工大に留学しているバングラデシュの学生による
Cube-Sat の打ち上げである。

2017 年、APSCO 主催の 21 日間のサマーキャンプにダッカ大学から 5 名の学生が
参加した。

268



最初の静止軌道衛星として、2018 年 5 月 11 日に通信放送衛星”Bangabandhu
Satellite-1”が、米スペース X 社の Falcon 9 ロケットで打ち上げられた。同衛星の運用はバングラデシュ電気通信規制委員会（BTRC）によって行われている。



政府は、”Bangabandhu Satellite-1”の予備機として、”Bangabandhu Satellite-２”の開発を計画しており、フランスとロシアがその開発に興味を示している。

(2) 課 題

超小型衛星については、特段の方策は有していない。



航空宇宙工学課程を有している大学はあるものの、系統だてたカリキュラムは存在しない。

(3) キャパビルのニーズ

バングラデシュ政府は、通信衛星 Bangabandhu-2 の開発を積極的に進めており、その関連での支援は求めているものの、超小型衛星では特段の予定はない。

4.3.1.5 パキスタン・イスラム共和国(1) 宇宙プログラムの状況

宇宙開発・利用に係る政策はない。



2 機の衛星を有し、1 機は CubeSat である。



国際関係では、COPUOS には 1973 年に加盟、また、APSCO 及び APRSAF のメン
バー国でもある。

(2) 課

題

該当なし。

(3) キャパビルのニーズ


軍事部門に力点を置いているので、キャパビルは必要ない。

4.3.1.6 ラオス人民民主共和国(1) 宇宙プログラムの状況

宇宙開発・利用に係る政策はない。

2016 年 2 月に中国から軌道上で引き渡されたラオス最初の通信衛星 LaoSat-1 を運用している。
269



現在は、同衛星の通信サービス以外に、ブロードバンドのインターネットや衛星放送
DTH テレビのサービスに焦点を当てている。

(2) 課

題



超小型衛星に関する政策・方針等は存在していない。



ラオスの衛星技術者のレベルアップの必要性はあるものの、資金的制約のためなか
なか実現できていない。

(3) キャパビルのニーズ

技術者を宇宙先進国に送り、衛星利用分野において修士、博士課程を習得させ、人材のレベルアップを図る。

4.3.1.7 フィリピン共和国(1) 宇宙プログラムの状況2019 年の宇宙法施行によりフィリピン宇宙庁 (PhilSA)が設立された。



また同時にフィリピン宇宙政策が作成された。その中核は以下の 6 つ。

・ 国家の安全保障と開発 ・危機管理と気候調査 ・宇宙の研究開発
・ 宇宙産業の能力強化 ・宇宙の教育と認知 ・国際協力

超小型衛星については特に規定はないが、DOST 関連のプログラムの中で、2015 年〜2020 年の期間において、1U の CubeSat である Maya-1 から Maya-5 までの開発・打ち上げ計画を作成している。



東北大学と北海道大学の協力を得て、2016 年に地球観測衛星 Diwata-1、2018 年
Diwata-2 をそれぞれ打ち上げた。



1UCubeSat である Maya-1 は、九工大のイニシャティブの下で、同大学に留学中のフィリピン留学生によって設計、製作されたもので、2018 年に打ち上げられた。



UPD は、この九工大の「BIRDS」プロジェクトのようなプロジェクトを同国国内で、九工大の協力を得て実施することになった。このプロジェクトを「BIRDS-2S」プロ
ジェクトと呼び、DOST と UPD は、参加者を UPD 以外にも募り、8 名が参加することになった。2 機の 1U CubeSat の製作に取り組んでいる。

270



「BIRDS-2S」は、フィリピン留学生が九工大の「BIRDS-2」で学んだ衛星の knowhow を自国に持ち帰り、自国でその技術を伝播するものである。

フィリピンは九工大の”BIRDS-4”プロジェクトに参加して、次期 1UCubeSat、Maya2 の製作に取り組んでおり、2020 年 ISS からの放出を目指している。

(2) 課


題
フィリピンの宇宙計画において、産学官の連携の下での自国宇宙産業の活力と成長性の維持を図ることは、経験不足もあり、大きなチャレンジとなっている。



環境監視や災害緩和の観点及び離島間の通信需要、リモートセンシングデータに対するニーズから、超小型衛星の一層の開発が求められている。



宇宙庁についても、その設立時期が浅いために、同機関に対する行動規範の作成や宇宙計画の具体的目標・戦略の設定を検討中である。

(3) キャパビルのニーズ
自国の宇宙活動を支え、強化する上で、国際協力の重要性は認識されており、特に人材育成について次のようなニーズがある。


宇宙科学・宇宙工学についての客員教授による講義



宇宙科学・宇宙工学に関する短期・長期の研修



学位レベルのプログラムや教材の策定支援、可能ならば既存の訓練用教材の利用



外国の大学にある衛星の開発装置や試験設備へのアクセス

衛星開発における実践の最適化や深い知識の習得を目指す協同開発。この共同開発には、関係者間ですべての情報やソースコード等の共有を含む。

4.3.1.8 タイ王国
(1) 宇宙プログラムの状況

タイの宇宙活動の中核を担うのがタイ地理情報宇宙技術機関 (GISTDA)で、2000 年
11 月 3 日に設立された。



GISTDA は宇宙政策マスタープランを策定した。これは、宇宙技術の開発に係る役割の明確化や宇宙技術を利用した宇宙産業の育成を目指したもので、2017 年‐2036 年を対象期間としている。



最初の通信衛星、Thaicom-1 が 1993 年に打ち上げられて以来、8 機目の同種の衛星が 2016 年、スペース X 社から打ち上げられた。

271



1997 年に英国サリー大学に留学しているタイ人留学生によって開発されたマイクロ・サテライト、THAIPAT が打ち上げられた。

2008 年には、初めての地球観測衛星 THEOS がロシアのヤスニから打ち上げられた。



タイ・キングモンクット工科大学北バンコック校（KMUTNB）で 1U CubeSat が開発され、2018 年に打ち上げられた。



高校生による最初の CubeSat 衛星、BCCSAT-1 が製作されており、2020 年第 3 四
半期の打ち上げを予定している。

Thai-IOT 3U 衛星の開発が軍を中心として進められており、ストアアンドフォワードのミッションを計画し、2021 年に打ち上げ予定。

(2)課 題

タイはいまだ宇宙環境の試験設備、例えば、真空環境試験、放射線試験、電磁両立性試験等の設備が不足している。

(3) キャパビルのニーズ


衛星開発を支える上で、無償の打ち上げや打ち上げ費用の割引は非常に有意義 (同じような事例として KiboCUBE プログラムがある)。



日本の大学との衛星共同研究が挙げられる。これは、タイ政府に対して、衛星プロジ
ェクトへの資金供与を促す一助となる。



宇宙インフラ開発への資金的支援。JICA は、財政的支援をタイ政府に供与して、多くの公共交通網の整備に尽力している。



ASEAN 諸国に対し、宇宙工学分野における MEXT スカラーシップの一層の充実。

4.3.1.9 ベトナム社会主義共和国(1) 宇宙プログラムの状況2006 年に「2020 年までのベトナムにおける宇宙技術開発のマスタープラン」を採択。同計画では、宇宙技術の習得と小型地球観測衛星の設計、生産、及び運用に係るインフラの整備を規定し、また、人材の育成、ロケット技術の研究、生活の質的向上に資する宇宙技術の利用を明示している。



上述の計画によると、小型衛星については、2006 年〜2010 年の期間で技術移転プロ
ジェクトに参加し、2011 年〜2020 年でその技術開発に務めると記している。



1980 年、ベトナム人宇宙飛行士が軌道上実験や自国の撮影を実施した。

272



仏との協力で、2013 年 VNREDSAT-1 を打ち上げた。

2017 年、VNSC は、日本と衛星開発に関する長期協力に関する協定を締結。

2019 年、地球観測用の 50kg の Micro Dragon 衛星を内之浦から打ち上げた。



更に、もう 2 機の 500kg 級の地球観測衛星ロータスサット-1、-2 が現在開発中。

(2) 課


題
ベトナムでは、二酸化酸素の観測や農業観察を支える目的で衛星データ・ツールを集積する”Vietnam Data Cube Project”を実施しており、最近では、日本と同プロジェク
トへの貢献に係る協定を締結した。同プロジェクトの最大の懸案は、人材育成を通じた同プロジェクトの維持発展である。



災害監視や気候変動対策としての SAR 技術を活用する必要がある。



VNSC は、リモセン技術の開発について日本との協力拡大に加え、米国との関係強化を模索している。



2022 年までにメイドイン・ベトナム衛星を開発するとの目標を実現するために、衛星の製作・組立・試験に係る技術インフラの取得に向けた資金注入を模索している。

(3) キャパビルのニーズ

人材の質・量の確保は、ベトナムの研究・宇宙応用の分野における膨大なニーズを満たす上で、大きな懸案となっている。特に、宇宙技術の応用、技術移転、宇宙科学・
天体物理、宇宙情報の流通という分野が研究対象として関心がある。

4.3.1.10 シンガポール共和国(1) 宇宙プログラムの状況


宇宙開発や利用、及び超小型衛星の役割について、それらを明記した政策は特段存在しない。しかしながら、小型衛星については、教育機関等で既に、多くの開発実績を有している。



以下は、衛星の打ち上げ実績である。
(i)“X-Star” ：2011 年 4 月（インド）打ち上げのリモセンの超小型衛星、ナンヤン
工科大学 (NTU)と DSO 国立研究所（軍地研究機関）との共同事業(ii) “POPSAT-HIP 1”：2014 年 6 月(ロシア)打ち上げの 3U CubeSat、光学・推進系の試験を目的、Microspace Rapid Pte 社の開発

273

(iii) “VELOX 1”：2014 年 6 月（インド）打ち上げの地球観測のピコサテライト、
NTU で開発(iv) “Kent Ridge 1”：2015 年 12 月(インド)打ち上げのハイパースペクトラルの超小型衛星、NUS とベルリン宇宙技術（BST）との共同事業(v) “VELOX-C1”：上記(iv)と同時打ち上げの重量 123kg の無線の掩蔽（えんぺい）現象を観察する超小型衛星、NTU の開発事業(vi) “TeLEOS 1”：上記(iv)、(v)と同時打ち上げの 400kg の商業用赤道近傍軌道の衛星、災害監視、海洋監視等を目的、ST エレクロニクス社で開発。また、同時に”VELOX 2”という教育用の 6U CubeSat も打ち上げられた(vii) “Kent Ridge 1” ：2015 年 12 月（インド）打ち上げのハイパースペクトラルの超小型衛星、NUS と BST との共同事業(viii) “AOBA-VELOX 3”：2017 年 1 月 ISS から放出、プラズマパルスのミニ推進力の試験と無線通信システムの試験を目的とした 2U CubeSat、NTU と九工大の共同事業(ix) “SPATIUM1”：2018 年 9 月 ISS から放出、科学教育用の 2U CubeSat、NTU と九工大の共同事業(x) “AOBA-VELOX 4”：2019 年 1 月内之浦から打ち上げ、月からの発光体の観察等を目的とした 2U CubeSat、NTU と九工大の共同事業(xi) “SpooQy”：米国経由 2019 年 7 月 ISS から放出、極性関係の試験を目的とした
3U CubeSat、NUS が開発


シンガポールの宇宙機関としては、シンガポール宇宙技術協会（SSTA）が産学官の連携拠点となっている。また、同協会は、JAXA、APRSAF、Global Apace andTechnology Conference（GATC）等でシンガポールの対外的機能を担っている。



EDB の元に Office for Space Technology and Industry（OSTIN）が 2013 年に設置され、商業化につながる宇宙技術の開発支援や海外宇宙企業の誘致などを行なっている。しかしながら、人員は数名しかおらず、且つシンガポールの場合公務員は同じ部署に長らくとどまらないために、連続性に難がある。

シ ン ガ ポ ー ル 国 防 省 (Ministry of Interior and Defense) の 傘 下 に DSO National
Laboratory という防衛関係の研究所があり、防衛の観点から小型衛星技術等の開発支援を行なっている。

274

(2) 課題
ST エレクトロニクスという Private Sector、NTU や NUS といった大学、DSO やOSTIN といった Funding Agency が揃い、宇宙プログラムのエコシステムができつつあるが、未だ国としての宇宙プログラムの戦略をたてられていない。宇宙戦略の立案を行う部署が明確でなく、国内ステークホルダを調整する機関もない。それぞれのプレーヤーが国の財政支援を得て独自に研究開発を行なっているのが現状である。
宇宙分野は後発であるために、大型衛星等の技術で競争するよりも、小型衛星・超小型衛星分野で国際競争力をつけようという認識を関係者は共有している。また国土が小さいために、東南アジア全域、またはグローバルな規模での衛星データ利用が必要であるといった認識も共有されている。しかしながら、それらの認識を戦略並びにそれに基づいた施策に具現化するところに至っていない。



大学関係のプロジェクトについては、大部分、既に完全に開発できているところである。しかし、大型衛星の打ち上げは仏ギアナ宇宙センター、インドでは PSLV ロケットによる打ち上げ、米国しかり、またロシアでは 2 つの衛星の打ち上げ、更に日本についていえば、九工大との CubeSat プロジェクトがあった、というように打ち上げについては現在でもこのような国々に依存している。しかし、今後射場さえ確保されれば、シンガポールにとって、このような問題は解消されるであろう。



数百 kg までの衛星開発能力は既に達成しているところであるも、シンガポールはい
まだ、放射線の試験設備が欠如している。このことが、高信頼性を求める宇宙産業への進出の制約要因となっている。

(3) キャパビルのニーズ

宇宙のインフラや技術がたとえ確立していても、宇宙へのアクセス・ニーズがある限
り、キャパビルのニーズは存在する。

4.3.1.11 インドネシア共和国(1) 宇宙プログラムの状況2013 年にインドネシア国立宇宙法が制定された。同法の中核は、宇宙活動の自律性と競争力の確保にある。



Nano-Satellite（超小型衛星）については、Satellite に含まれるものと解される。尚、
超小型衛星には 100 kg までを含むとしている。

275



これまでの打ち上げは、18 機に及ぶ。具体的には、2007 年 LAPAN-TUBSAT/A1 (57kg)、2013 年 LAPAN-ORARI（75 kg）、2014 年 LAPAN-IPB（80 kg）、2017 年 LAPANA4（100 kg）、また今後は LAPAN-CHIBA/A5（100 kg）を予定している。



LAPAN はリモセンデータの構築に努めており、また、政府機関に限らず、すべての団体にリモセンデータを開放している。



今後の計画としては、自国内の宇宙部品の開発を推進するとともに、国内外との協力関係を一層強化することである。

(2) 課


題
マレーシアと同様に 300kg までの衛星に対応できる試験センターがあるが、有効活用されているか疑問である。

(3) キャパビルのニーズ

能力開発のニーズは、技術開発、人材育成、及びインフラ開発の 3 部門が中核となっている。



LAPAN では、衛星の製作・組立・試験（AIT）及び小型衛星のオペレーションにおける実地体験を通じて、技術移転を図ることにしている。



人材の開発については、APRSAF や UN の後援の下での訓練プログラムや国内のプログラムを通じて、積極的に推進している。



LAPAN は、また、国際協力を通じた知識・技術の移転、人材開発、技術の利用を図
っている。



リモセンデータの利用能力向上、ASEAN 諸国との技術プロジェクト協力の推進、衛星コンステレーションの協同開発、データ共有プラットフォームの開発が想定される。

4.3.1.12 ミャンマー連邦(1) 宇宙プログラムの状況

特に、宇宙政策や超小型衛星に関する方針はない。

ミャンマー政府は、現在、地球観測衛星の開発を進めている。これは、ミャンマー航空宇宙工科大学（MAEU）と東北/北海道大学との協力プロジェクトで、2020 年 11 月の打ち上げを予定している。

276

(2) 課題ミャンマーは第 2 次大戦後、長らく鎖国政策をとっていたため、STEM 教育の遅れは深刻である。そのため、人材不足がいたるところで生じている。

(3) キャパビルのニーズ

宇宙先進国は、講師、エンジニア、研究員をミャンマーに派遣して、若い世代との交流を推進すべき。



また、ミャンマーの若い世代に対して、セミナーへの出席、スカラーシップの授与、訓練プログラムへの参加、国際会議の参加等の支援を行うことである。

4.3.1.13 カンボジア王国(1) 宇宙プログラムの状況

特に、宇宙政策や超小型衛星に関する方針はない。



現在、中国の支援を受けて、最初の通信衛星の開発、打ち上げを計画。

(2) 課

題

該当なし。

(3) キャパビルのニーズ

カンボジアの若者に対する宇宙技術の利用を紹介するためには、宇宙教育セミナー
や学校、コンテスト、イベントは極めて重要。



宇宙分野の発展のためには、若い時から、いろいろなツールを使って、教育し、夢を与えることが必要となる。

4.3.1.14 スリランカ民主社会主義共和国(1) 宇宙プログラムの状況

特に、宇宙政策や超小型衛星に関する方針はない。

2016 年に ACCIMT はロシア・サマラ大学と宇宙技術開発プログラムを開始し、超小型衛星の開発を進めていたが、スリランカ側の事情で無期限中止となった。



他方で、ACCIMT は、九工大の BIRDS-3 プロジェクトに参加して、スリランカ初のCubeSat 衛星 Raavana-1 を、2019 年 4 月にネパールや日本の衛星とともに打ち上げた。
277

(2) 課

題
宇宙プログラムが政権交代の影響を受けやすい。

(3) キャパビルのニーズ

国外においての学位取得のためのスカラーシップ



宇宙工学に関連する短期の訓練コース



衛星試験設備へのアクセス



海外機関との共同プロジェクトへの参画



低価格の打ち上げ費用の利用

4.3.1.15 モンゴル国(1) 宇宙プログラムの状況

宇宙開発・利用、及び超小型衛星については、それらを特段明記したものはない。各
政府機関は、それぞれのニーズに基づき、政策を立案・遂行している。



通信情報技術機関（The Communications and Information Authority）は、通信衛星の開発を計画しているも、これは超小型衛星ではない。



モンゴリア気象庁の傘下にある国立リモートセンシング・センター（NRSC）は、
MODIS、NOAA 及び FY の各衛星データの保管システムを運用している。



今までの実績としては以下のとおり。
(i)1965 年から近代的な宇宙技術研究が開始。

(ii) 1970 年、衛星放送の受信、世界気象衛星データの受信。
(iii) 1981 年、モンゴル人宇宙飛行士の誕生。
(iv) 2017 年、九工大の BIRDS-1 の下で、モンゴル国立大学 (NUM)はモンゴル初の衛星を打ち上げた。これは、同校に留学しているモンゴル人留学生によって開発
された。


(2) 課


上記機関は、中国の APSCO と協力して、通信衛星の開発を進めている。

題
宇宙プログラムが政権交代の影響を受けやすい。

278

(3) キャパビルのニーズ

宇宙分野のおけるキャパビルへの支援は必要である。特に、上述の NUM の最初の衛星打ち上げ以来、環境問題や資源管理に関する衛星データについて、その重要性の認識が高まっている。



超小型衛星がモンゴルの国益に資するものとして、認知度が上がってきている。

4.3.2 アフリカ・中東地域
4.3.2.1 スーダン共和国(1) 宇宙プログラムの状況


宇宙開発や利用、及び超小型衛星の役割について、それらを明記した政策は特段存在しない。

宇宙機関としては、スーダン国立宇宙委員会（SUNACS）がある。



VHF/UHF/S band/X band 受信用の地上局を有している。

2019 年 11 月に最初の衛星が打ち上げられた。

(2) 課


題
スーダンは組織作り、インフラ整備を始めたばかりで、宇宙に特化した研究所や宇宙機器・機材、宇宙関連企業が欠如している。

(3) キャパビルのニーズ

次世代のエンジニアを育てるような指導者や監督者の養成が必要となる。



国家的な宇宙プロジェクトやプログラムを指導するような管理能力者の育成も必要。

4.3.2.2 モロッコ王国(1) 宇宙プログラムの状況

現在、モロッコ宇宙法を策定中。国連の宇宙条約は批准済み。



モロッコで最初の超小型衛星プロジェクトは英国 KSF 宇宙基金とモロッコの大学間との共同事業として行われた。

2001 年 12 月、モロッコ初の衛星として、47kg の超小型衛星”Zarkae Al Yamama”がロシアから打ち上げられた。これは、ドイツとの共同事業で、地球観測ミッションを
行った。

279



2018 年 8 月、オゾン層調査や熱排出の研究を目的とした小型衛星がメキシコから打ち上げられた。



現在、2 つの超小型衛星が製作中で、1 つは Private University of Fez （UPF）の学生グループ、もう 1 つは Rabat の National School of Computer Science and Systems
Analysis の学生が担当している。



(2) 課


2020 年 1 月、モロッコの学生と ISS の宇宙飛行士間で、テレビ会議が行われた。

題
打ち上げに対するニーズは常に存在する。

(3) キャパビルのニーズ

地理情報データの主要産出国になるような支援。



地球観測分野における研究開発・人材育成支援。



リモセン・ツールの利用促進を図るような支援。

4.3.2.3 レバノン共和国(1) 宇宙プログラムの状況


宇宙法は無いが、国連の宇宙条約は批准済み。宇宙機関は無い。

2019 年 4 月 に ”CubeSat Technology :Towards Developing the First Lebanese
Nanosatellite”が作成された。同プロジェクトは、主として EU からの支援を得て、外部国際専門家を招聘して、管理・技術的な訓練の実施を通じて、人材の育成を図るも
のである。



レバノンの宇宙プログラムは、1960 年のレバノン・ロケット協会（LRS）の”Cedar
Rocket”の開発から始まる。資金的な支援を大統領や軍関係から受け、1963 年に発射された”Cedar-4”は上空 145km（LEO 近く）までに達した。1966 年を最後の打ち上
げとし、その後は事故や政治的な要因により、全ての活動を停止した。



現在、レバノン初の 1U CubeSat（10cm x 10cm x 10cm）が学生主導で進められて
いる。

(2) 課


題
CubeSat プロジェクトは、EU からの宇宙専門家による指導により進められてきているが、部品等の資金繰りの関係で（30 万 US$が必要）、ニーズが低下している。

280

(3) キャパビルのニーズ

金銭的な問題を除けば、人材育成は EU からの支援でカバーされている。

4.3.2.4 チュニジア共和国(1) 宇宙プログラムの状況


宇宙開発や利用、及び超小型衛星の役割について、それらを明記した政策は特段存在しない。国連の宇宙条約については批准済み。



宇宙機関としては、National Mapping and Remote Sensing Center がある。



政府の宇宙関連成果としては、2018 年 4 月に中国の北斗衛星測位システムセンター
を首都のチュニスに開設したことである。



チュニジアを拠点とするアラブ情報通信技術機構と中国測位機関との協力により、アラブ諸国に人的訓練や技術研究の支援を期待できるとともに、衛星測位研究者の養成やデジタル経済の発展に寄与することが想定される。

2017 年、最初の民間による宇宙投資として、Sfax Technopole 社、Telenet 社、
Aerospace Valley Toulouse/Airbus Safran Launchers 社の共同事業として、Sfax
Technopole 社を超小型衛星の設計、製造、組立及び試験設備を備えた宇宙の拠点とするために設立した。

(2) 課

題

該当なし

(3) キャパビルのニーズ

より高度な技術力の構築



地上局インフラに係る機器の取得



CanSat や CubeSat のワークショップのようにスペース・エンジニアリングに対するアクセスや実現可能性を示すような経験をベースとした会議の開催。



宇宙技術やその利用に関する新たな教育的テーマの開発



産業界と協力して、経済的社会的な利用の開拓

281

4.3.2.5 クウェート国(1) 宇宙プログラムの状況


宇宙開発やその利用に係る宇宙政策や超小型衛星の役割について、それらを明記した政策は特段存在しない。

1963 年の ITU による衛星通信の国際会議がクウェートで開催されたのを契機として、5 年後に Um Alaish 地上局を建設した。

2016 年に政府は、衛星の経済的ニーズを検討する衛星プロジェクト委員会を立ち上げた。



数年前まで、クウェート政府は、宇宙協力についてインド、中国と話し合いを進めてきたものの、現在では頓挫している模様。

クウェート大学は、NASA の Soil Moisture Active Passive（SMAP）イニシャティブに参加し、これからより正確な気象予報や旱魃・洪水のモニタリング改善に関するデータの提供を受けている。その他、例えばクウェート科学研究所（Kuwait Institute of
Scientific Research）は、NASA/JPL と協力関係にある。

2018 年、中東で最初の民間企業である Orbital Space 社が設立され、衛星の設計、製造を目指し、また若者に Hands-on を通じた実践教育を提供することを計画している。2022 年に”Kuwait Orbital Space CubeSat”の打ち上げを予定。

(2) 課


題
リモセンデータは国外の事業者経由で入手しており、衛星から直接自国で入手するには至っていない。

(3) キャパビルのニーズ

セミナー、ワークショップ、レクチャー、サマースクールその他の教育事業プログラ
ムは、若い世代に夢と希望を与えるもので、極めて重要。

4.3.2.6 アラブ首長国連邦 (UAE)(1) 宇宙プログラムの状況

超小型衛星については特段明記していないものの、宇宙政策については、2016 年に策定された。その骨子は次のとおり。
(i)

国民の生活水準の向上(ii) 国益の支持

282

(iii) 自国の経済と多用性への支援(iv) 国際協力の推進と自国ステータスへの支援(v) 国際法や国際的取決めの遵守

2006 年、MBRSC の設立

2014 年、UAE 宇宙庁の設立。



現在までのところ、6 機以上の衛星の所有と運用を行っている。近々10 機になる見込み。例として、2017 年 2 月にインドから 1U の超小型衛星”Nayif-1”を打ち上げた。
これは、MBRSC と American University of Sharjah との共同事業。また、2018 年には Khalifa University of Science and Technology が開発した教育用及び植生観測のミッションを有した超小型衛星“MYSAT-1/MYSAT-2”を打ち上げた。



今後は、大気中の二酸化炭素やメタンガスを測定する”MeznSat”やガンマ線関係のTGF flash を調査する衛星”RAADSat”を開発中である。



大型の衛星を MBRSC、小型の衛星を UAE 宇宙庁、CubeSat を大学が開発するという棲み分けができているようである。UAE 宇宙庁は、国内の小型衛星の開発支援を行うために、200kg 程度までの衛星の組み立て・統合・試験に対応できる National
Space Science and Technology Center（NSSTC）を UAE 大学内に設置すべく、準備を行なっている。

(2) 課

題

該当なし

(3) キャパビルのニーズ


相互利益を確保する観点から、パートナーシップや協力関係を結ぶ相手先を模索中である。

4.3.2.7 ヨルダン・ハシミテ王国(1) 宇宙プログラムの状況


宇宙開発やその利用に係る宇宙政策や超小型衛星の役割について、それらを明記した政策は特段存在しない。



当面は、Crown Prince Foundation（CPF）が宇宙技術の開発を推進している。

2018 年 12 月、ヨルダン初の衛星、JY1Sat がスペース X 社によって打ち上げられた。同衛星は 1U CubeSat で、同国の様々な大学から集められた学生たちによって製283

作されたもので、CPF が資金支援した。また、ピコ衛星”SunewnewSat”も学生らによって開発が進められている。


米国 NASA との協力により、工学系の学生が 10 週間のインターン・シップ・プログ
ラムに参画している。



天文宇宙科学研究所（IASS）では、各種宇宙関係の研究活動を行うとともに、宇宙教育も実施している。

(2) 課

題

該当なし

(3) キャパビルのニーズ

より良い STEM 教育を必要としている。特に、宇宙エンジニアリングの困難な部分を処理できるような学生の育成が必要。その他、宇宙に興味を抱かせるようなアウト
リーチ活動を増やすことである。

4.3.2.8 エジプト・アラブ共和国(1) 宇宙プログラムの状況2018 年 1 月、エジプト宇宙庁の設立に関する法律が成立・施行された。

1998 年、アラブ諸国として初めての通信衛星”NileSat 101”が打ち上げられ、2000 年に同”NileSat 102”が続いた。

2007 年、エジプト初のリモートセンシング衛星”EgyptSat-1”が打ち上げられた。これは、NARSS とウクライナの“Yuzhnoye State Design Office”との共同事業である。

2019 年に NARSSCube-1、
NARSSCube-2 の 2 つの 1UCubeSat が ISS、及び Cygnus
宇宙船から放出された。試験は九工大が支援をした。現在、3UCubeSat である
NARSSCube-3 の開発を行なっている。

2019 年にアフリカ宇宙機関の本部をエジプトに設置することが決まった。



アフリカ各国で技術を持ち寄り、超小型衛星を開発しようというイニシアチブを取っており、2019 年から準備を始めている。2019 年 8 月に横浜で開催された TICAD
で構想が発表され、日本への支援が要請されている。



中国の支援を受けた衛星試験センターを建設中である。

284

(2) 課

題2007 年の EgyptSat-1 から 2019 年の NARSSCube-1 まで 12 年の空白期間があった。リモートセンシングを所管する NARSS が宇宙機関としての役割を果たしていたために、総合的な宇宙戦略を立てられていなかった。エジプト宇宙庁が設立されたことから、その点は今後改善されると思われる。

(3) キャパビルのニーズ


人的資源の向上を図るために、更なる支援を必要としている。若いエジプト人を宇宙先進国で勉強させる機会（スカラーシップの有無に関係なく）は大変貴重である。

4.3.2.9 ナイジェリア連邦共和国(1) 宇宙プログラムの状況1999 年、ナイジェリアの宇宙機関、国立宇宙研究開発庁（NASRDA）が設立され、2001 年に宇宙政策が承認された。尚、超小型衛星は政策に明示されていない。



今後の 25 年間の予定は、次のとおり。
・ 2015 年までにナイジェリア人宇宙飛行士を養成
・ 2018 年－2030 年間にナイジェリア製の人工衛星を製作
・ 2026 年に宇宙関連産業を創出
・ 2030 年に打ち上げ場を整備
・ 2030 年までに宇宙飛行士を月面に着陸

主な打ち上げ実績は、以下のとおり。
(i)2003 年 ”NigeriaSat-1”(ii) 2007 年 ”NigComSat-1”（軌道上不具合）(iii) 2011 年 “NigComSat1-R” （”NigComSat-1”の代替機）(iv) 2011 年 “NigerianSat-2”、同年 “NigerianSat-X”(v) 2017 年 “Nigerian EduSat-1” （1U-CubeSat released from ISS)

科学技術省傘下の NASRDA は、宇宙政策、宇宙計画を遂行する他、600 人程の大学院生に宇宙教育支援を実施している。また、宇宙分野の技術格差を是正するために、
宇宙科学技術研究所（ISSE）を最近スタートさせた。

285

(2) 課題
海外の大学等にて多くの技術者が訓練を受けているが、未だに自国内で衛星開発をできる段階に達していない。

(3) キャパビルのニーズ

ナイジェリア宇宙政策の基本事項の 1 つに、宇宙科学技術分野における必要最小限の人員の確保がある。これは、国内の各センターでの教育訓練を通じて、また国際的には協力プロジェクトの技術移転を通じて達成する。



衛星組立てや試験能力の向上



災害の予知、監視、緩和に向けた宇宙技術の利用

4.3.2.10 アルジェリア民主人民共和国(1) 宇宙プログラムの状況2002 年 1 月アルジェリアの宇宙機関、アルジェリア宇宙庁（ASAL）が設立された。



ASAL は、2020 年〜2040 年をターゲットとした新たな宇宙計画（PNS）を策定している。以下の 4 項目を優先事項としている。
(i)

地球観測及び通信システムプロジェクトの遂行と国際的な衛星コンステレーション・プロジェクトへ参画する。

(ii) 自国の宇宙活動の持続性を確保するために関連する地上インフラを整備する。
(iii) 経済社会の開発と主権の強化を図る観点から、宇宙システムの利用とサービスを習得する。
(iv) 自国宇宙活動の持続性を保証するような人材の育成、材料の開発、インフラの整備を図る、及びこれらを統合して情報社会の実現を目指す。


アルジェリアは COPUOS の加盟国であり、国連の宇宙 3 条約を批准している。



現在、自国の宇宙法を策定中。



現在までの所、6 機の衛星を打ち上げている。その内、4 機が地球観測衛星である。
(i)

Alsat-1、2002 年打ち上げの地球観測衛星(ii) Alsat-2A、2010 年打ち上げの地球観測衛星(iii) Alsat-2B、2016 年打ち上げの地球観測衛星で(ii)の衛星とペアリング(iv) Alsat-1B、2016 年打ち上げの地球観測衛星で(i)の後継機(v) Alsat-1N、2016 年打ち上げの科学研究技術開発用の超小型衛星(vi) Alcomsat-1、2017 年打ち上げの通信衛星

286

(2) 課題

該当なし(3) キャパビルのニーズ

アルジェリアは、宇宙先進国と非宇宙先進国の双方との国際協力を今後とも推進する必要がある。

4.3.2.11 エチオピア連邦民主共和国(1) 宇宙プログラムの状況2016 年に設立されたエチオピア宇宙科学技術研究所（ESSTI）は、2018 年に宇宙計画を策定し承認された。

2019 年 12 月、エチオピア初の地球観測衛星 ETRSS-1 を中国から打ち上げた。費用は約 600 万 US$かかった。

(2) 課


題
上記地球観測衛星の開発には、多数のエチオピア人エンジニアが参加したところであるが、キャパビルへの貢献に疑問を呈する意見が ESSTI にある。



採択された宇宙計画では、宇宙の各分野において広く技術・経験不足が指摘されている。

(3) キャパビルのニーズ

衛星の設計から始まるあらゆる段階での技術不足、人材不足が大きなチャレンジとなっている。

4.3.2.12 ケニヤ共和国(1) 宇宙プログラムの状況2017 年 12 月に、ケニヤ宇宙庁（Kenya Space Agency）が防衛省の下に設立された。



同時にケニヤ宇宙政策、及び宇宙戦略が採択された。政策面に関しては、宇宙関連業
務の調整と規制を行う他、宇宙政策の遂行や人材の育成、更に宇宙政策、宇宙計画等の推進が挙げられている。



1960 年前半に Broglio Space Center がケニヤ Malindi に建設されたが、現在は政府間取り決めにより、イタリアの宇宙機関が運用している。
287



ナイロビ大学は、UNOOSA と JAXA との連携協力（KiboCUBE）による最初の受益者で、2018 年 5 月最初のケニヤ大学衛星”1KUNS”が ISS から放出された。

(2) 課


題
ケニヤ宇宙庁は、設立から間もないこともあり、総合的な宇宙開発計画を展開しきれていない。

(3) キャパビルのニーズ

既述の連携協力により習得した技能を、更に強固にする必要がある。



超小型衛星技術の開発についてのキャパビルのニーズは存在する。

4.3.2.13 アンゴラ共和国(1) 宇宙プログラムの状況

アンゴラは主として、アフリカ・ユニオンの宇宙政策を踏襲している。



その骨子は次のとおり。
(i)

ユーザーニーズに応えること：アフリカの経済社会的な機会と課題に対応する
ような宇宙科学技術の潜在力を利用する。

(ii) 宇宙サービスへアクセスすること：宇宙のデータ、情報サービス、及び生産物
へのアクセスを最適化するために、宇宙技術の活用を強化する。
(iii) 地域的・国際的マーケットを開拓すること：アフリカ大陸のニーズに応えるよ
うな骨太の宇宙産業を育成する。
(iv) 適切な運営と管理を採用すること：アフリカ大陸の国家間の調整を図るために最善の方途と企業運営を実施する。


当面の最大の宇宙プロジェクトは、AngoSat プロジェクトである。



AngoSat-1 は最初のロシア製通信衛星で、2017 年 12 月ロシアから打ち上げられたが、軌道上で不具合が発生。後継機として、AngoSat-2 が開発中。



(2) 課


近々、国連 COPUOS への加盟申請を行う予定。

題
今まではアンゴラは宇宙技術の利用者、即ちお客であった。3 つの通信衛星のチャンネルは所有しているが、衛星自体は外国政府が運用している。

288

(3) キャパビルのニーズ

アンゴラは外国からの投資を必要としている。

4.3.2.14 マラウイ共和国(1) 宇宙プログラムの状況

特に、宇宙政策や超小型衛星に関する方針は無い。

2018 年に九工大の BIRDS プロジェクトへの参加を検討したが、結局参加しないことになった。

(2) 課
2000 年前半に「国際災害チャータ」の登録国になった。

題
最貧国のため、これといった宇宙活動は行っていない。

(3) キャパビルのニーズ

科学技術的な思考マインドを養成するために STEM 教育が重要。

4.3.2.15 モーリシャス共和国(1) 宇宙プログラムの状況

特に、宇宙政策や超小型衛星に関する方針はない。

2019 年に UNOOSA と JAXA との連携協力（KiboCUBE）による 3 番目の受益国となった。同国の研究評議会（MRC）が中核となって”MirSat-1”を開発する。長波赤外線カメラを搭載して、熱赤外線画像としての自国や自国周辺の画像の取得を計画。その他、衛星通信機能の試験も行う予定。

(2) 課


題
インド宇宙機関の ISRO と包括的な宇宙協力を締結し、宇宙知識の共有を図っている。しかし、打ち上げ技術の共有は別問題との指摘もある。

(3) キャパビルのニーズ

ある講演会（African Space Generation Workshop）において、同国で著名な生物学者 Hansley Noruthun は、若い世代に対し産学官の幅広い層との交流機会、学習機会を提供することや科学技術に限らず、法律やビジネス、芸術等にも焦点を合わせた取289

組みをすること、このようなことを通じて人材育成を行うことが必要であると強調している。

4.3.2.16 ウガンダ共和国(1) 宇宙プログラムの状況

特に、宇宙政策や超小型衛星に関する方針は無い。



宇宙活動については、特記すべき事項はないが、2020 年 4 月から開始予定の九工大の”BIRDS-5”プロジェクトに参加を希望。



自国の宇宙プログラムは、現在検討中。

(2) 課


題
教育分野、特に初等、中等、高等教育分野における更なる投資が必要。

(3) キャパビルのニーズ

宇宙先進国から専門家にもっと来てもらいたい。

4.3.2.17 コートジボワール共和国(1) 宇宙プログラムの状況

特に、宇宙政策や超小型衛星に関する方針は無い。



宇宙活動については、貧困国なので政府レベルでは無い。

2015 年に通信大臣は、ギニア湾における海賊の取締りやテロ対策として、衛星の打ち上げを検討している旨、発言。



大統領は、2020 年に衛星を調達する旨の Airbus Defense and Space 社との契約を承
認した。

(2) 課

題

該当なし

(3) キャパビルのニーズ

宇宙先進国からの教育、特に STEM 教育が必要。

290

4.3.2.18 ガーナ共和国(1) 宇宙プログラムの状況

国家宇宙政策は、2011 年‐2015 年を目標年次とした国家科学技術イノベーション
政策開発計画（NSTIP）の中に組み込まれている。



ガーナの宇宙政策の根幹は、社会経済の発展に結びつく強い科学技術イノベーショ
ン基盤の創出である。



超小型衛星に関する特別な施策はないが、私立大学である ANUC は超小型衛星の製造、組立、試験について積極的な施策等を講じている。ANUC の学生達によって、2013 年 9 月にガーナ初のアマチュアの VHF/UHF 無線地上局が設置された。2017 年
7 月、九工大の BIRDS-1 プロジェクトの下で製作された GhanaSat-1 が ISS から放
出された。

(2) 課


題
ガーナの宇宙開発は、隣国との協力、特に南アフリカやナイジェリアの宇宙機関との協力が大きな意味を持つ。



違法採掘や油田管理などの天然資源・環境管理などの分野で衛星データ利用へのニーズがあるが、それらのニーズを宇宙プログラムに流し込むことのできる人材が不足している。

(3) キャパビルのニーズ

国際協力、特にアフリカ諸国との緊密な協力が今後とも重要。

4.3.2.19 ルワンダ共和国(1) 宇宙プログラムの状況

特に、宇宙政策や超小型衛星に関する方針は無い。



宇宙活動については、2019 年東京大学と協力して、通信機器（ストアアンドフォワード機能）搭載の 3UCubeSat “RWASat-1”を打ち上げた。



衛星通信会社 OneWeb と連携して、6 機の衛星をコンステレーションとして打ち上げ、ブロードバンドのインターネットサービスを提供する予定。その 1 機目”Icyerekezo”が 2019 年打ち上げられた。残りは、すべて 2021 年半ばまでに打ち上げられる予定。

291

2020 年 4 月に開始する九工大の BIRDS-5 プロジェクトに参画する予定で現在協議が進められている。



国連 COPUOS への加盟を申請中。

(2) 課

題

該当なし

(3) キャパビルのニーズ

政府としては、宇宙先進国からの支援は歓迎するものの、基本的には宇宙分野の開発については自己資金を充当するとの立場である。例えば、自国人の海外研修には政府資金を充てるとのこと。

4.3.2.20 タンザニア連合共和国(1) 宇宙プログラムの状況

特に、宇宙政策や Nano-Sat に関する方針は無い。



宇宙活動についても、特記すべき事項は無い。



宇宙５条約のうち、「宇宙損害責任条約」のみ批准。



タンザニアは”Vision 2025”を作成した。その中で経済開発は市場指向経済と合致し、技術的成果を享受するものでなければならない、と明記。

(2) 課 題

タンザニアは、宇宙分野について地域間、国際間での協力関係を有していないため、
今後改善していく必要がある。

(3) キャパビルのニーズ“Africa regional Data Cube”に参画し、最新の地球観測データを入手して自国の食糧安全保障に資している。国民の福祉向上に向けて、更なるデータの入手を追求する。

292

4.3.2.21 ナミビア共和国(1) 宇宙プログラムの状況


宇宙開発に係る国としての宇宙政策は無い。但し、ナミビア科学技術大学内に設置された The Namibian Institute of Space Technology（NIST）が宇宙技術促進の任務を負っている。



ナミビア国立研究科学技術委員会（NCRST）は、国立宇宙科学評議会（NSSC）を設置して、宇宙科学をあらゆる分野で促進させることになった。



宇宙 5 条約のうち、「宇宙損害責任条約」のみ批准。

(2) 課

題

該当なし

(3) キャパビルのニーズ

超小型衛星の設計、製作、試験等、あらゆるフェーズにおいて、キャパビルを必要としている。これには、宇宙政策や宇宙法も含まれる。

4.3.2.22 ジンバブエ共和国(1) 宇宙プログラムの状況

特に、宇宙政策超小型衛星に関する方針は無い。



宇宙活動についても、特記すべき事項は無い。

2018 年にジンバブエの宇宙庁（ZINGSA）が設置され、現在その長官を探し求めている。

2020 年 4 月にスタートする九工大の「BIRDS-5」プロジェクトに参画する。3 人の留学生を派遣し、修士課程の習得と衛星作りを期待されている。



その他、2019 年 8 月に UNISEC と日本大学共催の CLTP に派遣して、ハンズオンの手作り衛星、HEPTA-Sat の研修を受講させた。この研修生は、上記「BIRDS-5」プ
ロジェクトへ派遣される一員となっている。

(2) 課

題

該当なし

293

(3) キャパビルのニーズ

人材の育成が最重要事項で、そのために「BIRDS-5」プロジェクトに参加させることになった。

4.3.3 中南米地域
4.3.3.1 アルゼンチン共和国(1) 宇宙プログラムの状況「国家宇宙計画 2016-2027 年」が提案されたが、未採択となった。



超小型衛星については、上記計画に特段明記されてはいない。



政府は、250kg 級の大型衛星に関心を示している。超小型衛星については、むしろ民間企業主導で行われている。



特に、2010 年設立された”Satellogic”社は、2013 年 2 つの CubeSat を打ち上げ、2014
年に地球観測用のペイロードを搭載した”BugSat-1”（重さ 22kg）を打ち上げた。同社は、2016 年、最初の地球観測衛星”NuSat-1”を打ち上げて以来、2018 年までに 5機の同種衛星を打ち上げてきた。2020 年には、16 機の打ち上げを予定しているとの発表がなされた。



政府レベルでは、190 kg～3,000 kg 級の次のような衛星を打ち上げてきた。
(i)

SAC-B （1996)）(ii) SAC-A （1998）(iii) SAC-C （2000）(iv) SAC-D/Aquarius （2011）(v) SAOCOM-1A （2018）

(2) 課

題

該当なし

(3) キャパビルのニーズ

アルゼンチンは、外国からのキャパビル支援はそれほど必要としていない。寧ろ、他の中南米諸国に対して、主として、アルゼンチンの宇宙機関である国立宇宙活動委員
会（CONAE）の大学院プログラム等を通じて、衛星技術の習得支援を行っている。

294

4.3.3.2 ボリビア共和国(1) 宇宙プログラムの状況


宇宙開発利用に関する政策、及び超小型衛星の役割を明記した政策は特段存在しない。

ABE は 2010 年に設立。設立と同時に、中国の開発銀行と 3 億 200 万 US$のボリビ
ア通信衛星の開発契約を締結した。



この衛星、”Tupac Katari”は、2013 年に打ち上げられ、インターネット、電話、TV 放送のサービスをボリビア国民に提供している。特に辺境の地域にもこのようなサービスを提供している。

(2) 課

題



中国への返済に当てるために、同衛星によるサービスの商業化を検討している。



政府は、地球観測衛星の導入にも関心を持っているが、現在の経済状況では、難しい。

(3) キャパビルのニーズ

宇宙分野におけるキャパビルのニーズは大きい。いくつかの大学は CubeSat の開発に興味をもっているので、人材育成は重要である。また、打ち上げ機会も必要になる。

4.3.3.3 チリ共和国(1) 宇宙プログラムの状況「国家宇宙計画 2014－2020」が存在する。



超小型衛星については、明記した政策は特段存在しない。



チリにおける衛星開発は、主として空軍や防衛省を中心に推進されてきている。



チリは、1990 年に英国のサリー・テクノロジー社と契約を締結して、リモセン衛星の開発を進めた。1995 年に最初のチリ衛星”FASAT-ALFA”が打ち上げられたが、展開機構の不具合により失敗した。



2 機目の衛星”FASAT-BRAVO”が、1998 年に打ち上げられ、成功裏に運用した。



3 機目の衛星”FASAT-CHARLIE”が 2008 年に EADS 社と契約し、2011 年に成功裏に打ち上げられた。



最初の CubeSat は 2017 年に打ち上げられた。これは、チリ大学の 1U の衛星で、”SUCHAI-1”と命名された。



国立研究機関（CONICYT）は、”SUCHAI-1”に続く CubeSat として、2 機の開発資金を承認した。このプロジェクトはチリ大学宇宙惑星探査研究所（SPEL）が推進機関
295

として、ブラジルの INPE、及びペルーの地球物理研究所（IGP）との連携しながら進めていく。

(2) 課
題
チリの宇宙機関、チリ宇宙庁は、予算不足により、2011 年解散させられた。

(3) キャパビルのニーズ

チリで特にキャパビルが必要なのは、地球観測衛星やコンステレーションの開発に係る技術の移転を司る人材の育成である。

4.3.3.4 コロンビア共和国(1) 宇宙プログラムの状況


宇宙開発や利用に係る政策は 2017 年に作成されるも、いまだ公表されていない。また、超小型衛星の役割を明記した政策は特段存在しない。



しかしながら、超小型衛星では、チリ空軍（FAC）は、デンマークの GOMSpace 社との契約の下、2018 年 11 月、3U の地球観測 CubeSat “FACSAT-1”を打ち上げた。
更に解像度を改良した“FACSAT-2”も、2020 年の打ち上げを予定している。

(2) 課


題
基本的に、衛星開発は FAC 主導のもとに進められている。大学による CubeSat 開発
は、時間がかかりすぎるとの指摘がある。



一般的に政府の宇宙開発に対する姿勢は弱く、他方で、空軍は宇宙プログラムに関心を示しているも、キャパビルについては熱意が無い。ターンキーソリューション(出来合いの製品)で満足している。

(3) キャパビルのニーズ

大学の衛星開発には時間がかかりすぎるところ、大学と連携する宇宙先進国の協力の相手方がこの問題の解決のキーとなる。



その他必要な支援としては、打ち上げ支援である。超小型衛星の開発は打ち上げ期限が設定されないままスタートしてきたため、開発計画の終了が明記されてこなかった事情がある。

296

4.3.3.5 ドミニカ共和国(1) 宇宙プログラムの状況


宇宙開発利用に関する政策、及び超小型衛星の役割を明記した政策は特段存在しない。



特に活動実績も無いものの、2018 年 11 月にサント・ドミンゴ工科大学の副学長による米国科学アカデミーとの衛星分野での協力について発表があった。

(2) 課

題

該当なし
(3) キャパビルのニーズ


STEM 教育に対する更なる支援が必要。

4.3.3.6 エクアドル共和国(1) 宇宙プログラムの状況

宇宙開発・利用に係る政策については、エクアドル宇宙庁で作成されているものの、
いまだドラフト段階にある。



超小型衛星については、特段明記されていない。



しかし、超小型衛星の開発はエクアドルの宇宙庁（EXA）の下で進められた。2013
年 4 月に、エクアドル最初の衛星である CubeSat の”NEE-01 Pegaso”が中国から打ち上げられた。続いて、2013 年 11 月には、2 機目の CubeSat ”NEE-02 Krysaor” がロシアから打ち上げられた。
2017 年、エクアドルの大学”Universidad Tecnológica Equinoccial”よって製作された



1U の CubeSat “Ecuador-UTE-YuZGU”が、ロシアから打ち上げられた。同じように、同大学の 2 機目の 3U CubeSat、“Ecuador-UTE-２” が 2019 年ロシアから打ち上げられた。


EXA はこれら一連の打ち上げ後、超小型衛星部品の他国への販売に力を入れている。

(2) 課

題

該当なし

(3) キャパビルのニーズ
該当なし
297

4.3.3.7 グアテマラ共和国(1) 宇宙プログラムの状況

宇宙開発・利用に係る政策は無い。また、超小型衛星に係る施策も無い。

グアテマラ最初の衛星である “Quetzal-1”は、同国大学、“Universidad del Valle
Guatemala (UVG)によって 4 年の年月かけて開発された 1U CubeSat である。同衛星は、2017 年、UNOOSA/JAXA の連携協力 (KiboCUBE)プロジェクトに選定された。
2020 年 3 月頃、ISS から放出される予定。

(2) 課


題
国際協力による衛星関連プロジェクトへの資金提供。

(3) キャパビルのニーズ
該当なし

4.3.3.8 パナマ共和国(1) 宇宙プログラムの状況

宇宙開発・利用に係る政策は無い。また、超小型衛星に係る施策も無い。



特記すべき宇宙活動の実績は無い。



最近ようやく人材育成計画がスタートし、13 名の学生をアルゼンチンの宇宙機関である CONAE の大学院プログラムに留学させている。

(2)課 題パナマは、宇宙にあまり興味を持っていない。

(3) キャパビルのニーズ
該当なし

4.3.3.9 ペルー共和国(1) 宇宙プログラムの状況

宇宙開発・利用に係る政策は無い。また、超小型衛星に係る施策も無い。



しかしながら、ペルーは今まで大学衛星である 3 つの CubeSat と１つの超極小衛星（Femto Satellite）を打ち上げてきた。
298



具体的には、Pontifica Universidad Católica del Perú（PUCP）によって開発された最初の CubeSat 衛星 ”PUCPSat-1” 及び超極小衛星“Pocket PUCP” が 2013 年に打ち上げられた。

2014 年には、ペルー国立工科大学が開発した“Chasqui-1”が ISS から放出された。更に、同じ年に“Universidad Alas Peruanas”の CubeSat 衛星が米国オービタル・サイ
エンシズ社のアンタレスロケットで打ち上げられた。



宇宙機関であるペルー航空宇宙庁 （CONIDA）は、2017 年に設立。同庁は、Airbus
社から購入した地球観測衛星 “Peru-Sat 1”を 2016 年、仏ギアナから打ち上げた。同購入契約には、地上局（CNOIS）のリマ市での建設も含まれていた。



同国はまた、ロケット開発も進めており、2013 年に初のサウンディング・ロケット（観測用ロケット）“Paulet-1B”を打ち上げた。



キャパビルの一環として、学生を中国の APSCO を通じて、北京航空航天大学の修士コースに派遣している。

(2) 課


題
更なる打ち上げ機会が必要となっている。

(3) キャパビルのニーズ

ペルーでは既に大学を通じた CubeSat の開発を行ってきているところではあるが、今後は国際協力を通じた超小型衛星のミッションの開発を行い、ペルーが直面する
特定の課題の解決向けたミッションの活用を図りたい。

4.3.3.10 ウルグアイ東方共和国(1) 宇宙プログラムの状況

宇宙開発・利用に係る政策は無い。また、超小型衛星に係る施策も無い。

ウルグアイの大学 “Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República” は、
2U CubeSat、“ANTELSAT” を開発し、2014 年にドニエプルロケットで打ち上げら
れた。

(2) 課


題
“ANTELSAT”以降、特段の衛星開発は行われていない。

299

(3) キャパビルのニーズ

ウルグアイは外部からの更なる支援を必要としている。

4.3.3.11 ベネズエラ・ボリバル共和国(1) 宇宙プログラムの状況2007 年に科学技術省の下にベネズエラの宇宙機関であるボリバル宇宙活動庁(ABAE) が設置された。その主な活動分野は次の 3 つ。
(i)

テレコミュニケーション(ii) 地球観測(iii) 研究開発


超小型衛星については、上記研究開発の分野において、国の科学技術、イノベーショ
ン基盤強化や学会・産業界の支援に向けて、活用されるべきと指摘している。

ベネズエラ最初の衛星は、中国によって開発された通信衛星“Venesat-1”で、2008 年に打ち上げられた。70 名ほどのベネズエラ人が研修として中国に派遣された。引き続き中国の支援を受けて、2 機目の衛星としてリモートセンシング衛星 “VRSS-1”又は“Miranda”が 2012 年に打ち上げられた。2017 年に後継機 “VRSS-2”が打ち上げられた。



今後は、宇宙インフラに向けた開発を促進している。

(2) 課


題
ベネズエラは現在極めて政治的に厳しい状況に直面している。

(3) キャパビルのニーズ
該当なし

4.3.3.12 メキシコ合衆国(1) 宇宙プログラムの状況2010 年に AEM が設立されと同時に宇宙政策も公表された。同政策の骨子は、(i)

他の政府機関と連携して、メキシコ国民の生命と財産を守ること(ii)

国際協力や国際約束を強化、促進すること(iii) メキシコの競争力強化に向けた学会・産業界との調整機能を強化すること。


超小型衛星については、宇宙政策には明記されていない。

300



最近、2 つの CubeSat が開発、打ち上げられた。1 機は軍事目的で、他の 1 機は技術実証を目的としている。両衛星とも、メキシコ人技術者によって開発されたもの
である。

(2) 課


題

最近の趨勢として、政府機関の配布予算が削減されていることであり、特に宇宙庁の予算削減は厳しく、世界一貧しい宇宙機関ともいわれている。

(3) キャパビルのニーズ

メキシコの宇宙技術者は、厳しい状況の中でも、宇宙利用の技術開発にここ数十年精進してきている。宇宙先進国からのモラルサポートを必要としている。

4.3.3.13 コスタリカ共和国(1) 宇宙プログラムの状況2010 年、科学技術通信省（MICITT）の諮問機関として、航空宇宙研究開発評議会が設置された。航空宇宙研究開発評議会は、産学官の代表からなり、2014 年に「宇宙の開発と利用」政策を発表した。



この政策の骨子としては、国家にとって有益となるような航空宇宙における R&D 分
野、経済の発展に資する航空宇宙産業のメリット、及び政府による航空宇宙活動の活性化対策、をそれぞれ列記している。



超小型衛星関係については、災害関係や大気汚染の予知・監視用としての活用が明記されている。



航空宇宙研究開発評議会の活動が縮小されるにつれ、宇宙機関の創設に向けた動きが活発化してきている。



以下に、主要な宇宙活動実績を記す。
(i)

2005 年、Ad Astra Rocket 社の設立（NASA からのスピンオフ）(ii) 2009 年、中央米国航空宇宙協会（ACAE)の設立(iii) 2012 年、国連 COPUOS に加盟(iv) 2016 年、コスタリカの航空宇宙の企業連合、CRAC を立上げ
(v) 2018 年、最初の CubeSat（1U）衛星 “Irazu” (日本でいう富士山のような山の名前)の打ち上げ。このプロジェクトは、ACAE とコスタリカ技術研究所（TEC）の共同事業。九工大が試験と打ち上げ仲介を行なった。

301

(vi) 2019 年、議会に宇宙庁設置法案が提出。


現在、2 つの超小型衛星プロジェクトが計画中である。
 1 つは、TEC と米国ジョージ・ワシントン大学との共同事業で、3U CubeSat の開発で、推進系の試験とコスタリカの湿地のモニターである。
 2 つ目は、超小型衛星の開発を目指す “Morazan”プロジェクトで、グアテマラ、
ホンジュラス、及びコスタリカの共同プロジェクト。この衛星は防災システムの研究を図る。

(2) 課
題2018 年の最初の Irazu 衛星の打ち上げ以降、更なる衛星開発の予算措置が取られていない。この点でも、早急な宇宙庁の設置が望ましい。

Irazu プロジェクトは、技術者の養成に貢献したものの、いまだに宇宙、衛星に関する知識と実際の宇宙関連機器の開発とにギャップが存在する。

(3) キャパビルのニーズ

大気中の二酸化炭素を測定するセンサの開発というようなセンサ技術の開発に対するニーズがある。



衛星から漁業の不法操業の取り締まりを図るような赤外線感知器の開発に係る人材の育成も必要になっている。

4.3.3.14 パラグアイ共和国(1) 宇宙プログラムの状況パラグアイの宇宙政策（PEP）は、「Training and use of space technology」の項の中で次のとおり述べている：

「航空宇宙分野において、専門的、科学技術的知識の利用や活用は、起業家、一般国
民、及び民間企業によって、奨励されるべきである。その際は、国際的な取決めに沿った知的所有権に留意すべきである」



超小型衛星については、特に言及されていない。

パラグアイ初の衛星は、パラグアイ宇宙庁（AEP）の 2 名の技術者によって、BIRDS4 の一つとして開発された。同衛星は 2020 年後半に ISS から放出される予定。



その他、Asuncion 国立大学では、CanSat や Sugar Rocket のプログラムを実施して
いる。

302

(2) 課題

該当なし(3) キャパビルのニーズ

AEP は、国際協力の重要性から、宇宙探査・利用を推進するために必要な努力を払っている。また、相手国との知識や技術の交流を推進する。

参考文献
[4-1]

“Lessons Learned from three Decades of Collaborative Space Mission Capacity
Building Projects”, Alex DaSilva Curiel, Susan Jason, Kasia Wisniewska, Faisa Price,
Guigleilmo Aglietti, Martin Sweeting, IAC-17-B4.1.4, IAC, Adelaide, Australia, 2017.

[4-2]“The Successful Experience of International Master Program on Space Technology
and Application”, YI XIAOSU，WENG JINNONG, GUO YUANYUAN, SU LI, IAC19-E1.4.2x48906, IAC, Washington DC, USA, 201.

[4-3]

“THE 3 LEVELS OF SMALL SATELLITE CAPACITY BUILDING. EXPLAINED WITHREAL WORLD EXAMPLES”, Tom Segert, Narayan Prasad Nagendra, IAC16,B4,1,2,x34771, IAC, Guadalajara, Mexico, 2016.

[4-4]

https://www.isro.gov.in/unispace-nanosatellite-assembly-training-isro-unnati[4-5]

https://www.kari.re.kr/eng/sub06_04.do#link[4-6]

Pauline Faure, Mengu Cho, George Maeda, “Establishing Space Activities in Nonspace Faring Nations: An Example of University-based Strategic Planning”, Acta
Astronautica, Volume 148, July 2018, Pages 220-224[4-7]

https://academy.arc.nasa.gov/[4-8]

http://servirglobal.net/[4-9]

https://www.nasa.gov/mission_pages/servir/overview.html[4-10] https://www.nasa.gov/stem/international-internships-for-students.html[4-11] https://www.spacecamp.com/space/camp[4-12] https://www.gistnetwork.org/content/five-moroccan-students-take-part-space-campprogram-usa-0[4-13] https://www.lanl.gov/projects/national-security-education-center/space-earthcenter/space-weather-school/about.php

303

[4-14] https://climatesciences.jpl.nasa.gov/events/summer-school/about/[4-15] https://cpaess.ucar.edu/heliophysics/summer-school[4-16] Goodhead, et al., NASA SPACE RADIATION SUMMER SCHOOL FOR RESEARCH.
In: 63rd International Astronautical Congress 2012 (IAC 2012). (International
Astronautical Federation, Paris), Vol 1, pp 237-242 (2012). ISBN: 978-1-62276-9797. https://www.nasa.gov/analogs/nsrl/nasa-space-radiation-school[4-17] https://pscischool.jpl.nasa.gov/[4-18] https://www.lpi.usra.edu/planetary_news/2020/03/02/2020-nasa-planetary-sciencesummer-school-applications-open/[4-19] https://www.unidata.ucar.edu/blogs/news/entry/noaa-nasa-satellite-meteorologysummer[4-20] https://www.cira.colostate.edu/conferences/satellite-meteorology-summerworkshop/[4-21] http://www.CanSatcompetition.com/index.html[4-22] http://www.tiger.esa.int[4-23] http://dragon4.esa.int/[4-24] https://www.esa.int/Education/ESA_at_the_forefront_of_space_education[4-25] https://www.esa.int/Education/CubeSats__Fly_Your_Satellite/Fly_Your_Satellite!_programme）[4-26] https://www.gov.uk/government/collections/international-partnership-programme[4-27] http://www.apsco.int/html/comp1/content/HandsTraining/2018-07-05/65-179-1.shtml[4-28] https://www.spacerl.com/wp-content/uploads/2018/07/3rd-meeting.pdf[4-29] http://www.unoosa.org/documents/pdf/psa/activities/2018/Symposium_Brazil_BSTI/
presentations/oral/S12_01_Wang_Xinsheng_APSCO_SSS_Project_and_Space_E
ducation_for_BR_Cooperationssubmit.pdf[4-30] M. E. Seyedabadi, Education and Training Activities APSCO Student Small Satellite
Project, Fifty-sixth session of Scientific and Technical Subcommittee, Committee on
the Peaceful Uses of Outer Space, United Nations, (2019).
[4-31] http://www.microsate.com/index.html[4-32] http://en.nwpu.edu.cn/[4-33] http://www.selmsat.cn/en/[4-34] https://www.isro.gov.in/unispace-nanosatellite-assembly-training-isro-unnati

304

5

国内におけるキャパシティビルディング活動の現状

5.1 国内の現状
国内の大学、企業における、超小型衛星の開発状況と打ち上げ済みの場合はその運用結果、
キャパビルの状況について、関係者へのメイルによる問い合わせや聞き取り調査を行った。
国内大学に関しては、UNISEC 加盟の 53 大学及び和歌山大学へのメイルによる問い合わ
せや聞き取り調査を行い、主要な成果を抽出した。企業については、海外キャパビルを行っている企業を対象に調査を行った。現時点で超小型衛星やキャパビルについて顕著な活動
実績を有すると推定できる以下の機関について、詳細調査結果を示す。

【大学】（アイウエオ順）
1)大阪府立大学
2)九州工業大学
3)静岡大学4)東京大学5)東京工業大学
6)東北大学7)千葉工業大学
8)日本大学
9)和歌山大学【企業】
1) 株式会社スペースエッジラボ

5.1.1 大阪府立大学(1) 超小型衛星の開発状況
超小型衛星「OPUSAT（こすもず）」を開発・打ち上げ、更に 1 機を開発中である（表5.1.1-2）。OPUSAT は,大阪府立大学の学生が主体となって開発した 1U サイズの CubeSat
であり、リチウムイオンキャパシタを用いた電源システムの宇宙実証と太陽電池パドル展
開、太陽指向制御実験が主なミッションである。

305

(2) 超小型衛星の運用結果
超小型衛星 1 機（OPUSAT）を 2014 年 2 月に打ち上げ，同年 7 月に大気圏突入し，運用を終えた（表 5.1.1-1）。ミッション達成度は下記の通りであり、太陽電池パドル展開以外のミッションは成功した。

表 5.1.1-1 ミッション達成度[5-1]〇衛星運用の成否
上記の通り、超小型衛星「OPUSAT」は、太陽電池パドル展開以外のミッションは成功した。

(3) キャパビルの状況
現在、実施していない。

表 5.1.1-1 大阪府立大学の超小型衛星実績（大阪府立大学提供）
衛星詳細

主なミッション・特徴

名称 こすもず(OPUSAT)
団体 大阪府立大学
質量 1.52kg・リチウムイオンキャパシタ(LIC)の耐宇宙環境性能の実証
・太陽電池パドルの展開実証
・磁気トルカによる姿勢制御技術の実証(太陽指向制御)

状態 運用終了
名称 ひろがり(OPUSAT-Ⅱ)

打ち上げ
日付

2014年2月28日

打ち上げ機

H-IIA-23

国

日本

射場

種子島

日付

未定（2020年）

メインミッション1：アマチュア無線帯での高速データ通信

小型宇宙機システム研
団体
究センター(SSSRC)

誤り訂正能力を持つリードソロモン符号化・畳み込み処理を用いたプロトコルを実証します．

打ち上げ機

メインミッション2：軌道上計測システムの実証

質量 2.3kg

国
折り紙工学におけるミウラ折りを発展させた厚板二次元展開構造を展開し，二次元格子を利用した光学的な表面形状計測手法を用いて計測を行います．

状態 開発中射場

306

(4) 提言など〇教訓、課題
技術的な教訓として、展開機構の宇宙環境での状態変化の評価が挙げられる。太陽電池パドルの展開は打ち上げ 3 か月後に実施予定であったが、展開機構の宇宙環境での状態変化を予測していなかった。太陽電池パドル展開の失敗に関して、開発時における評価・確認に関する知見が得られた。
研究・開発体制の不備のために、開発が予定通りに進まなかった。システムズエンジニア
リング手法の重要性を認識する教訓となり、開発への導入と学生への教育のきっかけとなった。

〇継続的な仕組みの構築
以下の経緯でプロジェクトを進めてきており、衛星バスの標準化、及びシステムズエンジ
ニアリングを中心とした教育体制の確立や産学連携によって、プロジェクト運営と人材育成を継続的に行うことが可能な仕組みとなっている。
OPUSAT の成功は、大阪府立大学で学生が継続的な超小型衛星開発のきっかけとなった。
OPUSAT での成功を受け、バス部を OPUSAT-KIT として標準バスシステムのキット化を行った。[5-2]
現在は、2 号機となる「ひろがり（OPUSAT-2）」を室蘭工業大学航空宇宙機システム研究センターと共同開発を進めており、2020 年度に J-SSOD からの放出を予定している。[53]大阪府立大学で超小型衛星プロジェクトを率いてきた南部陽介助教が中心となって、遠隔でシステムモデル構築を進めることができる WEB ソフト「Balus」を開発した。現在は、超小型衛星にこの WEB ソフトを利用することで、システムズエンジニアリングに基づいた衛星開発を進めている。
現在、南部は、鳥取大学の三浦政司助教らと共に、この WEB ソフト「Balus」を開発販売する株式会社レヴィを立ち上げ CEO として活躍している。[5-4]「ひろがり（OPUSAT-2）」は、システムズエンジニアリングに基づいた衛星開発を遂行するにあたり、株式会社レヴィ及び鳥取大学とも共同開発を行っている。
更に、システムズエンジニアリングに基づく超小型衛星開発を通した学生への教育体制を確立するため、文部科学省宇宙航空人材育成プログラムに応募した。「超小型衛星開発とアントレプレナーシップ教育を通じた宇宙システム活用人材の育成」（平成 30 年度-令和 2年度）として採択され、宇宙ビジネスを念頭に置いた宇宙システムを活用できる人材育成と超小型衛星開発を継続するための教育体制の確立をめざしている。[5-5]307

〇キャパビルに貢献できるシーズ
上記のシステムズエンジニアリングに基づく教育、大阪府立大学と共同研究開発を行っている株式会社レヴィ及び鳥取大学が貢献できるシーズとして考えられる。また、その実践ツールとしては、株式会社レヴィが開発したツール BALUS が有用である。
更に、株式会社レヴィはシステムズエンジニアリング教材を英語化し、三浦(鳥取大学)が2020 年にケニアにてキャパビルを行うことを予定している。将来は，超小型衛星におけるシステムズエンジニアリング教育をキャパビルとして貢献することができる。

5.1.2 九州工業大学(1) 超小型衛星の開発状況
これまで、19 機の超小型衛星の開発実績・打ち上げ・運用実績を有する（表 5.1.2-1）。
(2) 超小型衛星の運用結果軌道投入した超小型衛星 19 機のうち、
BIRDS-2 以降の衛星を運用中である（表 5.1.2-1）。

(3)キャパシティビルディングの状況
主に以下の 4 項目のキャパビルに取り組んでいる。
(3)-1 宇宙工学国際コース
2013 年から英語で提供される大学院のアカデミックプログラムである宇宙工学国際コース（SEIC）を設置し、31 ヶ国から 96 人の留学生を受け入れている（図 5.1.2-1）。また、2011 年以降、国連と連携したフェローシッププログラム（PNST）を実施している。宇宙分
野の開発途上国から毎年 3 人の修士課程の大学院生と 3 人の博士課程の大学院生が選択さ
れ、SEIC に参加するための奨学金が得られるプログラムである。[5-6](3)-2 CubeSat プログラム（BIRDS プロジェクト）
キャパビルを目的として、アジア・アフリカ諸国と、2 年間で CubeSat を開発し運用す
る BIRDS プロジェクトを進めている。海外参加国・地域は初回の Birds-1（2015 年～2017年）にガーナ、モンゴル、バングラデシュ、ナイジェリア、タイ、台湾が参加し、以降 Birds2（2016 年～2018 年）にブータン、マレーシア、フィリピンが参加、Birds-3（2017 年～
2019 年）にスリランカ、ネパールが参加、BIRDS-4（2018 年～2020 年）にフィリピン、
パラグアイが参加している。これまで、日本を含め合計 13 ヶ国・地域となっている。また、Birds-5 を 2020 年 4 月に開始予定である。

308

(3)-3 衛星試験と短期トレーニング
これまで、シンガポール、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイ、フィンランド、エジプト、アラブ首長国連邦、韓国、スーダンからの衛星の試験や短期研修を行なっている。

(3)-4 衛星コンサルタントと打ち上げのコーディネイト
これまで、コスタリカ、エジプト、フィリピンに対し実施している。

(4) 提言など（他大学の提言と併せて、「8 支援策の提案」にまとめて記述する。）

図 5.1.2-1 SEIC プログラムでのこれまでの留学生受け入れ国309

表 5.1.2-1 九州工業大学の衛星実績(1/2)（九州工業大学提供）
衛星詳細
名称 HORYU-Ⅱ
団体 九州工業大学
質量 7㎏
状態 運用停止
名称 しんえん2
団体

打ち上げ

主なミッション・特徴など
1. 九州工業大学の正規課程の大学院教育プログラムとしての実施
システム工学に沿った１からのシステムの開発や、学生によるプロジェクト管理を行う事で、将来のプロジェクト
リーダーを育成するプログラム
2. 鳳龍一号で開発してきたバス機器の実証
3. 世界初の300V発電
中・大型衛星では他のミッション機器に多大な影響を与える可能性があるが、小型衛星ではそのリスクが小さく大型衛星ではなかなか出来ない実験を行う事ができる
4. 地域貢献、衛星データ利用のために人材育成プロクラム
宇宙クラブ（小中学生向けの宇宙利用講座）
画像処理講座入門（高～社会人向け）
宇宙ベンチャー創生塾（高～社会人向け）

深宇宙通信技術の確立、超軽量衛星構造の開発技術確立を目的とした50cm級の小型探査機（奥山研究室が開発）

九州工業大学/鹿児島
ミッション
大学
月軌道周辺にある超小型宇宙機と地上との通信技術確立

日付

打ち上げ機 H-2A
宇宙太陽光発電の世界最高電圧(350V)を達成
査読付き学術雑誌論文１１編を発表
国

日本

射場

種子島

日付

2014年12月3日

打ち上げ機 H-2A
230万kmからの信号受信に成功
宇宙放射線に関するデータを取得

質量 17.8kg

超軽量衛星構造の開発技術確立
地球周辺からバン・アレン帯を経て月軌道に至るまでの宇宙放射線の空間分布の計測

国日本

状態 運用停止

直径約500mm の準球形状であり，周囲は太陽電池で覆われている．実験機は，構造部，熱制御部，衛星制御部，通信部，電源部のバス系，およびミッション部から構成される．

射場

種子島

日付

2016年2月17日

名称 HORYU-Ⅳ
団体 九州工業大学
質量 10kg

結果（成果）

2012年5月18日

1.放電取得実験 (Discharge) - DIS （メインミッション）
2.放電抑制実験 (High voltage solar array) - HVSA
3.放電劣化実験 (Solar cells performance degradation due to arcing)-DEG
4. プラズマ密度計測 (Double Langmuir probe) – DLP
5.真空アークスラスター (Vacuum arc thruster) - VAT
6.あぶり出し (Secret ink) - INK
7.光電子電流計測 (Photo-electrons current measurement) - PEC
8.地球撮影 (Camera for Earth photography) - CAM
9.デジシンガー (Digi-singer) - SNG

打ち上げ機 H-2A
国日本

状態 運用中射場

種子島

名称 AOBA VELOX-Ⅲ

日付

2017年1月26日

軌道上の高電圧太陽電池における放電発光像と電流波形の取得に世界で初めて成功
査読付き学術雑誌論文16編を発表

1. PPT(Pulsed Plasma Thruster)の軌道上実証
2. MCU(Micro Computer Unit)放射線耐久試験

九州工業大学/シンガ
団体
打ち上げ機 HTV6
ポール（NTU）
メインミッションであるPPTの軌道上実証はシンガポールの南洋理工大学からの提供であり、軌道上で実証を行う
質量 2㎏
状態

大気圏突入により運用
停止

ことにより今後の衛星の軌道寿命延長を目指す。 MCU放射線耐久試験では、H8等のMCUの放射線耐性及び対策を検討。
国
衛星の開発を学部1年から4年で実施。また、シンガポールの南洋理工大学との共同開発を行っている。

名称 MicroDragon

射場

種子島

日付

2019年1月18日

東京大学、慶応大学、北海

団体 道大学、東北大学、九州工業大学、VNSC

打ち上げ機 イプシロン
ベトナム（VNSC)研究員の衛星開発教育、ベトナム海岸線の撮像（九工大からは趙研究室・奥山研究室が参加）

質量 50㎏国

日本

状態 運用中

射場

内之浦

日付

2017年7月7日

名称 TOKI
団体 九州工業大学
質量 1kg状態

5機の1U のCubeSat (1kg, 10cm 立方).
発展途上国のための衛星開発.
九州工業大学の大学院生によって行われるプロジェクト
参加国:
日本, ガーナ, モンゴル, ナイジェリア, バングラデシュ, タイ, 台湾.
バスシステムは宇宙で実証済みの鳳龍2号のものを使用.
世界中の7箇所の地上局で運用
ガーナ、モンゴル、バングラデシュは国で初めての衛星

衛星からのビーコン信号を受信

大気圏突入により運用
停止

5機の1U のCubeSat (1kg, 10cm 立方).
発展途上国のための衛星開発.
九州工業大学/ガーナ 九州工業大学の大学院生によって行われるプロジェクト
団体
参加国:
（ANU）
日本, ガーナ, モンゴル, ナイジェリア, バングラデシュ, タイ, 台湾.
バスシステムは宇宙で実証済みの鳳龍2号のものを使用.
質量 1kg
世界中の7箇所の地上局で運用
ガーナ、モンゴル、バングラデシュは国で初めての衛星

団体

状態

5機の1U のCubeSat (1kg, 10cm 立方).
発展途上国のための衛星開発.

九州工業大学/モンゴ 九州工業大学の大学院生によって行われるプロジェクト
ル（モンゴル国立大学） 参加国:

質量 1kg日本, ガーナ, モンゴル, ナイジェリア, バングラデシュ, タイ, 台湾.
バスシステムは宇宙で実証済みの鳳龍2号のものを使用.
世界中の7箇所の地上局で運用
ガーナ、モンゴル、バングラデシュは国で初めての衛星

5機の1U のCubeSat (1kg, 10cm 立方).
発展途上国のための衛星開発.

九州工業大学/バング 九州工業大学の大学院生によって行われるプロジェクト
団体
ラデシュ（BRAC大学) 参加国:
質量 1kg状態

5機の1U のCubeSat (1kg, 10cm 立方).
発展途上国のための衛星開発.

九州工業大学/ナイジェ
九州工業大学の大学院生によって行われるプロジェクト
団体 リア（連邦工科大学ア 参加国:
クレ校）
日本, ガーナ, モンゴル, ナイジェリア, バングラデシュ, タイ, 台湾.
質量 1kg状態

射場

ケネディ宇宙センター

日付

2017年7月7日

国

アメリカ

射場

ケネディ宇宙センター

日付

2017年7月7日

国

アメリカ

射場

ケネディ宇宙センター

日付

2017年7月7日

打ち上げ機 SpX-11

日本, ガーナ, モンゴル, ナイジェリア, バングラデシュ, タイ, 台湾.
バスシステムは宇宙で実証済みの鳳龍2号のものを使用.
世界中の7箇所の地上局で運用
ガーナ、モンゴル、バングラデシュは国で初めての衛星

大気圏突入により運用
停止

名称 Nigeria Edusat1

アメリカ

打ち上げ機 SpX-11

大気圏突入により運用停止

名称 BRC Onnesha

国

打ち上げ機 SpX-11

大気圏突入により運用
停止

名称 Mazaalai

VNSCの研究者36名が５大学に分かれて修士課程を修了し、衛星も完成。
打ち上げ後、正常動作確認、姿勢制御も行って、３日後に画像取得

打ち上げ機 SpX-11

名称 GhanaSat1

状態

衛星との通信を確立

日本

国

アメリカ

射場

ケネディ宇宙センター

日付

2017年7月7日

ガーナ初の衛星として軌道上での生存を確認
衛星からのビーコン信号を受信

モンゴル初の衛星として軌道上での生存を確認
衛星からのビーコン信号を受信

バングラデシュ初の衛星として軌道上での生存を確認
衛星からのビーコン信号を受信

打ち上げ機 SpX-11
衛星からのビーコン信号を受信

バスシステムは宇宙で実証済みの鳳龍2号のものを使用.
世界中の7箇所の地上局で運用
ガーナ、モンゴル、バングラデシュは国で初めての衛星

大気圏突入により運用
停止

310

国

アメリカ

射場

ケネディ宇宙センター

表 5.1.2-1 九州工業大学の衛星実績(2/2)（九州工業大学提供）
衛星詳細
名称 BHUTAN-1
団体

九州工業大学/ブータン

質量 1kg打ち上げ

主なミッション・特徴など
3機の1U のCubeSat (1kg, 10cm 立方).
発展途上国のための衛星開発.
九州工業大学の大学院生によって行われるプロジェクト
メインミッション：ストア＆フォワード（Store & Forward）
参加国:
日本, フィリピン、ブータン、マレーシア.
バスシステムは宇宙で実証済みのBIRDS-1のものを使用.
世界中の10箇所の地上局で運用
ブータンは国で初めての衛星

日付

結果（成果）

2018年8月10日

打ち上げ機 SpX-15
衛星からのUHF, VHFビーコン信号を受信
ブータン初の衛星として軌道上での生存を確認

状態 運用中名称 MAYA-1

国

アメリカ

射場

ケネディ宇宙センター

日付

2018年8月10日

3機の1U のCubeSat (1kg, 10cm 立方).
発展途上国のための衛星開発.

団体

九州工業大学/フィリピ
九州工業大学の大学院生によって行われるプロジェクトン
メインミッション：ストア＆フォワード（Store & Forward）

質量 1kg

打ち上げ機 SpX-15
衛星からのUHF, VHFビーコン信号を受信

参加国:
日本, フィリピン、ブータン、マレーシア.
バスシステムは宇宙で実証済みのBIRDS-1のものを使用.
世界中の10箇所の地上局で運用

国

アメリカ

状態 運用中射場

ケネディ宇宙センター

名称 UiTMSAT-1

日付

2018年8月10日

3機の1U のCubeSat (1kg, 10cm 立方).
発展途上国のための衛星開発.

九州工業大学/マレー
九州工業大学の大学院生によって行われるプロジェクト
団体
シア
メインミッション：ストア＆フォワード（Store & Forward）
質量 1kg

打ち上げ機 SpX-15

参加国:
日本, フィリピン、ブータン、マレーシア.
バスシステムは宇宙で実証済みのBIRDS-1のものを使用.
世界中の10箇所の地上局で運用

国

アメリカ

状態 運用中射場

ケネディ宇宙センター

名称 Spatium

日付

2018年10月6日

団体

1.ＣＳＡＣ（チップスケール原子時計）の軌道上での実証。
2.クロックソースとしてCSACを使用したSS変調467MHz Txの軌道上でのデモ。

九州工業大学/シンガ 3.第２のＵＨＦ帯域に対する４００ＭＨｚのＴｘおよびＲｘの軌道上での実証。
4.地上でのスペクトラム拡散信号の復調。
ポール（NTU）

質量 2kg5.複数の地上局の時間同期。
6.単一衛星の搬送波位相（４００ＭＨｚおよび４６７ＭＨｚ）を読み取る。

打ち上げ機 HTV7
国日本

状態 運用中射場

種子島

名称 てんこう日付

2018年10月29日

衛星からのUHF, VHFビーコン信号を受信
衛星との通信を確立

衛星との通信を確立
超小型原子時計の動作を確認
UHF基準電波信号を受信

シンガポール・南洋理工大学（NTU）との共同プロジェクトとして開発

団体 九州工業大学
質量 22.3kg

低軌道上の様々な環境観測を行い，次世代の衛星開発や現在運用中の衛星にも有益なデータを提供することを主な目的とした超小型人工衛星（奥山研究室が開発）
打ち上げ機

H-2A
衛星との通信を確立
各種実験データを取得

ミッション
通信技術を用いた社会・世界貢献
低軌道上の放射線，磁束密度，電子密度の空間分布測定
先進材料の宇宙環境劣化具合の観測

国日本

状態 運用中射場

種子島

名称 AOBA VELOX-IV

日付

2019年1月18日

1. PPTによる姿勢制御と軌道維持の確認

団体

九州工業大学/シンガ 2. 高感度カメラによる地平線上空大気並びに夜間の撮影
ポール（NTU）

打ち上げ機 イプシロン4号機

ルーナーホライゾングロー（LHG）撮影を目指した、パルスプラズマスラスタ（PPT）によるCubeSatの姿勢・軌道制
御と超高層大気撮像高感度カメラの実証を目的とした人工衛星
シンガポール・南洋理工大学（NTU）との共同プロジェクトとして開発

質量状態 運用中名称 Uguisu
団体 九州工業大学
質量 1kg

3機の1U のCubeSat (1kg, 10cm 立方).
発展途上国のための衛星開発.
九州工業大学の大学院生によって行われるプロジェクト
メインミッション：ADCSミッション, CPLDを用いたソフトウェア定義のバス基板, LoRa基板実証
参加国:
日本, スリランカ、ネパール.
世界中の12箇所の地上局で運用

国

日本

射場

内之浦

日付

2019年4月18日

打ち上げ機 シグナス-11(NG-11)

衛星との通信を確立
高感度カメラの撮影画像を取得
軌道上制御データを取得

衛星との通信を確立
CPLD基板の動作確認
地球撮影画像を取得
LoRa基板の動作確認
姿勢制御データを取得

国

アメリカ

状態 運用中射場

バージニア州 NASAワロップス飛行施設

名称 Raavana-1

日付

2019年4月18日

3機の1U のCubeSat (1kg, 10cm 立方).
発展途上国のための衛星開発.

九州工業大学/スリラン 九州工業大学の大学院生によって行われるプロジェクト
団体
メインミッション：ADCSミッション、LoRa基板実証カ
質量 1㎏

打ち上げ機 シグナス-11(NG-11)

参加国:
日本, スリランカ、ネパール.
世界中の12箇所の地上局で運用
スリランカは国で初めての衛星

スリランカ初の衛星として軌道上での生存を確認
衛星との通信を確立
地球撮影画像を取得
LoRa基板の動作確認
姿勢制御データを取得

国

アメリカ

状態 運用中射場

バージニア州 NASAワロップス飛行施設

名称 NepalSat-1

日付

2019年4月18日

団体

3機の1U のCubeSat (1kg, 10cm 立方).
発展途上国のための衛星開発.

九州工業大学/ネパー 九州工業大学の大学院生によって行われるプロジェクト
メインミッション：ADCSミッション、LoRa基板実証
ル

質量 1㎏

打ち上げ機 シグナス-11(NG-11)

参加国:
日本, スリランカ、ネパール.
世界中の12箇所の地上局で運用
ネパールは国で初めての衛星状態 運用中311

ネパール初の衛星として軌道上での生存を確認
衛星との通信を確立
地球撮影画像を取得
LoRa基板の動作確認
姿勢制御データを取得

国

アメリカ

射場

バージニア州 NASAワロップス飛行施設

5.1.3 静岡大(1)超小型衛星の開発状況
これまで 3 機の超小型衛星（「はごろも（STARS-C）」、「STARS-Me」、「Stars-AO」）
を打ち上げ、現在、運用中である。また、2020 年下期打ち上げ（ISS からの放出）を目指し「STARS-Me2」を開発中である（表 5.1.3-1）。

(2)超小型衛星の運用結果(1)項の 3 機の超小型衛星を運用中である（表 5.1.3-1）。

〇衛星運用の成否表 5.1.3-1 に示した 3 機のうち、STARS-C は部分的成功。Stars-AO、及び STARS-Me は運用中、但しミッションは未実施。

(3)キャパシティビルディングの状況
インド人 2 名の修士課程の大学院生を教育し卒業させた。また、バングラデシュの修士課程の 1 年生を 1 名受入れ、教育中である。

(4)提言など
深宇宙探査とキャパビルとのリンクは、積極的に取り組みたい。現状では、静岡大学での単独のミッションが難しいため、JAXA との共同研究等が必要である。東京大学の活動などを参考に今後の戦略を考えていきたい。

〇課題
衛星を担当した学生・院生間の業務の引継が課題。学生・院生が卒業してしまうと、資料に記載がないことを聞くのが難しくなる。

〇継続的な仕組みの構築
静岡大学には留学生が毎年入学してくる制度があり、優秀な学生の確保が可能となって
いる。

312

表 5.1.3-1 静岡大学の超小型衛星実績（静岡大学提供）
衛星詳細

主なミッション・特徴

名称 はごろも（STARS-C）日付（放出日）2016年12月19日

静岡大学 工学研究科
・.親子衛星の分離および100[m]のテザー伸展
団体
航空宇宙講座・.テザー伸展挙動に関するデータ取得
質量 2.48kg

打ち上げ・重力傾斜安定によるテザー伸展維持
・リール機構による張力制御

打ち上げ機 H-IIBロケット6号機
国

日本

状態 運用中射場

種子島

名称 STARS-Me

日付

2018年9月23日

団体 静岡大学
質量 約2.3kg

・軌道エレベーターの小規模デモ・2機体衛星＋クライマーの構成の実証評価
・コンベックステザー伸展・クライマー移動打ち上げ機 H-IIB
国

日本

状態 運用中射場

種子島

名称 Sters-AO

日付

2018年10月29日

団体 静岡大学

打ち上げ機 H-IIA
・軌道上宇宙撮影／天体観測
・大容量撮影画像データの高速ダウンリンク通信

質量 約1.5kg

国

日本

状態 運用中射場

種子島

名称 STARS-Me2

日付

2020年下期

団体 静岡大学
質量 約1.3kg

打ち上げ機 未定（ISS放出）

・軌道エレベーターの小規模デモ
・1U CubeSatにクライマー収納・コンベックステザー伸展・クライマー移動

状態 運用前

国

日本

射場

きぼう

5.1.4 東京大学
(1) 超小型衛星の開発状況
これまで、14 機の超小型衛星の開発実績を有し、2 機を開発中である（表 5.1.4-1）。

(2) 超小型衛星の運用結果
すでに 11 機の打ち上げ運用に成功し、大気突入などで運用終了した衛星を除き、現在 9機の超小型衛星を運用中である。それに加えて 1 機は打ち上げ機の失敗により、軌道に到達していない。（表 5.1.4-1）尚、初号機（世界初の CubeSat の 1 つ）は 16 年半運用を行っている。
〇 衛星運用の成否
軌道上に上がって衛星はすべて運用に成功し、ミッション・サクセスしている。軌道に届かなかった TRICOM-1 は、軌道上運用できなかったが、ロケットからの分離後、海面に落ちるまでの 300 秒間、運用に成功している。

313

(3) キャパシティビルディングの状況「教育事業」と「海外プロジェクト支援」のキャパビルの実績を有する。
(3)-1 教育事業
i） 研究室で短期に受け入れし、衛星開発などの教育した学生数
カザフスタン：10 名、チリ：6 名、ルワンダ：7 名、フランス：5 名、ベトナム：4 名、 トルコ：1 名、フィンランド：1 名、オーストラリア：1 名ii） 国費留学生などで長期（修士、博士など）受け入れ衛星教育をした学生
フランス：1 名、スーダン：1 名、英国：1 名、ブラジル：1 名、タイ：1 名、フィリピン：1 名、カナダ：1 名(3)-2 海外衛星プロジェクト支援

カザフスタン（2011 年～2015 年)

東京大学は、アルマトゥイ（Almaty）で大学生に衛星の開発方法の基礎を教え、2 機の衛星打ち上げを支援した。



ベトナム(2013 年～2016 年)

東京大学を含む国内 5 大学が VNSC の若手宇宙技術者を修士課程の学生として受け入れ、「Micro Dragon」衛星を開発（図 5.1.4-1）し、打ち上げと運用を成功させた。

図 5.1.4-1 開発中の超小型衛星「Micro Dragon」（写真：東京大学提供）

314



ルワンダ（2017 年～2019 年）

ルワンダからの研修生（上記(3)-1 の i）参照）を受け入れ、超小型衛星「RWASAT-1」開発を指導した（図 5.5.1.4-2）。同衛星は、ISS から軌道に投入された。[5-7]

図 5.1.4-2 開発中の超小型衛星「RWASAT－1」（写真：東京大学提供）(4)提言など
キャパビルは宇宙新興国からの日本への期待が非常に大きく、将来日本が宇宙で国際連携する際に「日本を師として仰ぐ」国を増やす意味で極めコストパフォーマンスのいい投資であり、より多くの国に良質の教育支援ができる枠組みを、UNISEC などを中心に整備すべ
く、予算の支援をぜひお願いしたい。

〇教訓、課題衛星開発は長期になるので、その期間、学生が継続して高いモチベーションと健康を維持しながら衛星開発を進めることが大事で、そのためには「ずっとは無理をしない（ところどころで、なら良いが）」ことが大切である、といった教訓を得ている。
課題としては、国からの超小型衛星への継続的な研究開発投資がないことである。現在、米国では年間 300 億円、ヨーロッパでも近年年間 20 億円相当が CubeSat サイズの基礎研
究開発とミッション費用に政府投資されている。そのため、このままだと短期で彼我の差が拡大する。また、衛星バスなども各大学やベンチャーがばらばらに開発し、そこで苦労しているという、非常に勿体ない状況である。日本で超小型衛星のバスを開発する機関（大学や企業）を 2 機関くらいにして、そこを「拠点」としてバスを提供するような環境にするべき315である。これも民間だけで進めるのは困難であり、政府投資を一つの「インセンティブ」にして、しっかりした TOP DOWN の戦略を作る必要がある。

〇継続的な仕組みの構築
上記で述べた通り、政府からの超小型衛星への継続した投資がなく、大学が取れるのは科研費などの競争的資金しかないので、継続して研究開発を進める人を抱えられないという問題が大きい。
また、上記の様な「拠点」に継続して研究開発を進める人を集中させ、そこで衛星の作り方、アーキテクチャ、コンポ、などの研究開発への集中的投資を行い、今後使う超小型衛星を各省庁からとりまとめ、そこで開発した成果を皆で（大学、ベンチャーなど）で使うというエコシステムを回す必要がある。
〇キャパビルに貢献できるシーズ
衛星開発・利用につながる、基礎的な学術の教育（テキストや e-learning などを使って）から始まり、CanSat でハンズオンのトレーニングを実施し、更に CubeSat で衛星を打ち上げ、そこで終わらないで、そのあとどうやれば衛星が社会問題解決につながるかのコンサル
テーション、宇宙開発の進め方の指導、更にはそのための少しレベルの高い衛星の開発の指導まで、全ての流れを東京大学中須賀・船瀬研究室や関連する教員は経験しており、それを日本として、組織的にノウハウを維持する必要がある。
つまり、このようなキャパビルができる継続的な組織を日本に作り、そこに政府資金を投資して継続的に人を維持できるようにし、キャパビル経験者が持つノウハウを、その組織に残しておく、それをその組織の人が実践して身につけていく、という「継続性」の担保が重要となる。これはそんなに大きな投資でなくても可能なので、文部科学省並びに政府には、
このような組織の実現ぜひ考えて頂きたい。

316

表 5.1.4-1(1/2) 東京大学の超小型衛星実績（東京大学提供）
衛星詳細

主なミッション・特徴

名称 XI-IV

打ち上げ
日付

団体 東京大学

2003年6月30日

打ち上げ機 ロコット+Breeze-KM
・衛星バス技術の実証と地球画像の取得

質量 1.00kg

国ロシア

状態 後期運用中

射場

プレセツク

名称 XI-V
団体 東京大学
質量 1.00kg
状態 後期運用中

ミッション1::CIGS太陽電池セルなど，新規太陽電池の軌道上実証実験
日付
・新型のCIGS（Cu(In,Ga)Se2)太陽電池セルを搭載し，軌道上での発電量をモニター．
・CIGSセルは放射線による劣化が少ないと考えられており，XI-Vで長期的にデータを取得することによって劣化の傾向を評価．
打ち上げ機
その他XI-Vでは，次期衛星PRISMに搭載予定のGaAs太陽電池セルも搭載し，その性能を評価．
ミッション2::地球の撮影
・より美しい地球画像を取得すべく，XI-IVで搭載したカメラ制御用ソフトウェアを変更し，XI-IVの倍のサイズの画
国像の取得や，最短0.2秒周期の連続撮影モード（衛星の姿勢運動推定用）などが可能．
ミッション3::メッセージ送信・XI-VではXI-IVの機能を拡張し，保存するメッセージを地上からのコマンドによって書き換える機能と，FMパケット
射場とCW信号の両方でメッセージを送信する機能を実現．

名称 PRISIM （ひとみ）団体 東京大学
質量 8.5㎏

日付

・柔らかい「伸展ブーム」を鏡筒に用いた望遠鏡による画像取得技術試験と実証・民生品を利用した超小型衛星用要素の技術試験・実証
・アマチュア無線サービスの実施

状態 後期運用中
名称 ARTSAT1: INVADER
団体

多摩美術大学×東京大学

質量 1.8 kg

状態 運用中・衛星データ(テレメトリ)の芸術利用
・衛星データ活用のためのオープン・プラットフォーム「ARTSAT API」(http://api.artsat.jp)の設計と多摩美地上局
上での実装
・衛星をメディアとしたインタラクティブ作品の制作
・Arduino互換MissionOBC「Morikawa」搭載
・地上からのコマンドによる音声や音楽の生成
・ElizaベースのChatterbotによる衛星との会話
・INVADER VMの搭載による軌道上リプロの実現
・芸術作品を通じたアウトリーチの展開 ・衛星芸術に関連した展覧会やイベントの開催
Web (Basic Information): http://artsat.jp Facebook (Latest Information): http://www.facebook.com/artsat
Twitter (Reception Report List): http://twitter.com/INVADER_ARTSAT GitHub (Morikawa and TamabiGS
software): https://github.com/ARTSAT/

名称 UNIFORM-1
団体

UNIFORMプロジェクト（代表：和歌山大学）

質量 50kg

・可視カメラおよび熱赤外カメラによる地球観測・ほどよし衛星で培われた技術のスピンオフ
・海外諸国に50kg級の衛星の製造・運用を教えるためのベース機

状態 運用中名称

Hodoyoshi-3
ほどよし３号

団体 東京大学
質量 60ｋｇ

ほどよしプロジェクトの各種成果実証
・高精度姿勢制御
・ほどよしバスおよびその機器の実証
・４０ｍ、２４０ｍ分解能カメラの実証
・レンタルスペース・Store & Forward

Hodoyoshi-4
ほどよし４号

団体 東京大学
質量 66ｋｇCOSMOS-3M（ヨーロッパの学生
衛星SSETI-EXPRESSがロケットから放出された後、その衛星内PODから放出）

ロシア
プレセツク
2009年1月23日

打ち上げ機 H-IIA-15
国

日本

射場

種子島

日付

2014年2月28日

打ち上げ機 H-IIA-23
国

日本

射場

種子島

日付

2014年5月24日

打ち上げ機 H-IIA 24号機
国

日本

射場

種子島

日付

2014年6月19日（日本時間20日）

打ち上げ機 DNEPR（ドニエプル）

状態 後期運用中
名称

2005年10月27日

ほどよしプロジェクトの各種成果実証
・高精度姿勢制御
・ほどよしバスおよびその機器の実証
・６ｍ分解能カメラの実証
・レンタルスペース・イオン推進実験
・高速Xバンドダウンリンク実験

国

ロシア

射場

ヤスネ（YASNY)

日付

2014年6月19日（日本時間20日）

打ち上げ機 DNEPR（ドニエプル）
国

ロシア

状態 後期運用中

射場

ヤスネ（YASNY)

名称 ほどよし１号

日付

2014年11月6日

団体 東京大学
質量 60㎏

リアクションホイール、スターセンサ、MEMSジャイロ、GPS受信機などが搭載されており高度な3軸姿勢制御を行う 打ち上げ機
ほか、新規開発された過酸化水素水を推進剤とする推進装置による軌道制御の実証も行う。ミッション機器として、地上分解能6.7m、観測幅約28kmの画像を取得できる光学センサが搭載され、高度500kmの太陽同期軌道から地球を観測する。RGBとNIRの合計４波長でのプッシュブルーム撮像を行う。
国

状態 運用中

射場

317

ドニエプル
ロシア
ヤスネ

表 5.1.4-1(2/2) 東京大学の超小型衛星実績（東京大学提供）
衛星詳細

主なミッション・特徴

打ち上げ

深宇宙彫刻
名称 「ARTSAT2:DESPATCH
・深宇宙彫刻の実現 (3Dプリンタ造形物の宇宙機搭載実証)」

日付

多摩美術大学×東京大学
団体 ARTSAT:衛星芸術プロジェ
クト

打ち上げ機 H-IIA 26号機

・宇宙生成詩の創作 (各種センサーデータから搭載プログラムが生成したテレメトリ送信)

2014年12月3日

・ソーシャルネットワークを用いたテレメトリ共同受信 (協調ダイバシティ通信実験)

質量 33ｋｇ国

日本

状態 運用終了

射場

種子島

名称 PROCYON

日付

2014年12月3日

http://despatch.artsat.jp
http://artsat.jp

団体 東京大学

打ち上げ機 H-IIA 26号機
・深宇宙における航法誘導制御・通信技術実証、サイエンスミッション

質量 65㎏

国

日本

状態 交信終了

射場

種子島宇宙センター

名称 TRICOM-1

日付

2017年1月15日

団体 東京大学

打ち上げ機 SS-520-4
・３Uサイズのバスの実証とStore and Forward機能、民生デバイスによるカメラの実証

質量 3.2㎏
状態

ロケットの失敗で軌道投入できず

名称 TRICOM-1R
団体 東京大学

国

日本

射場

内之浦

日付

2018年2月3日

打ち上げ機 SS-520-5
・３Uサイズのバスの実証とStore and Forward機能、民生デバイスによるカメラの実証、自律機能による即時観測の実験

質量 3.2㎏

国日本

状態 6か月半後大気突入

射場

内之浦

名称 MicroDragon

日付2019年1月18日

東京大学、慶応大学、北海
団体 道大学、東北大学、九州工業大学、VNSC

打ち上げ機 エプシロン
・ベトナム（VNSC)研究員の衛星開発教育、ベトナム海岸線の撮像

質量 50㎏国

日本

状態 運用中射場

内之浦

名称 RWASAT-1

日付

打ち上げ 2019/9/24
放出 2019/11/20

東京大学、株式会社ス
団体 ペースエッジラボ、ルワン
ダ

打ち上げ機 H-IIB、ISS放出
・ルワンダへの教育支援とStore and Forward機能の実証、カメラ機能の実証

質量 3.2㎏

国

日本

状態 運用中射場

種子島

名称 G-Satellite

日付

2020年4～5月予定

団体 東京大学
質量 3㎏

2020年3月にISSに輸送し、4から５月ごろ放出予定。
ガンダムとザクのフィギュアを載せ、電光掲示場のメッセージとともに宇宙空間でその撮像を行ってダウンリンク
し、オリンピックを応援することを目的とした衛星。

打ち上げ機
国

状態

射場

名称 EQUULEUS

日付

団体 東京大学
質量 11㎏ ６Uサイズ

NASAの新型有人ロケットの初号機に13機の６U衛星が相乗りするうちの1機として2020年～2021年に打ち上げ予定。スイングバイを繰り返して地球―月のラグランジュ点に向かう工学実証がメインミッションで、複数の宇宙科学
ミッションも搭載

状態

打ち上げ機
国
射場

318

2020年～2021年予定

5.1.5 東京工業大学(1) 超小型衛星の開発状況
これまで 4 機の超小型衛星の開発・打ち上げ・運用を行い、1 機を開発中である（表 5.1.51）。また、M-V ロケット 6 号機に搭載した「分離機構」（2005 年 7 月）、イプシロン 4 号
機で打ち上げた「深層学習姿勢センサ（DLAS）」(2019 年 1 月)の開発・打ち上げも行った。

(2) 超小型衛星の運用結果打ち上げた 4 機の超小型衛星のうち、2 機が稼働中である（表 5.1.5-1）。尚、初号機（世界初の CubeSat の 1 つ）の CUTE-I は 17 年間稼働している。また、2 号機の Cute-1.7 +APD は高性能計算機を衛星に乗せてバス部を多機能化してミッション部を増設するという発想の CubeSat 実証例であり、1 か月間の運用後、通信が途絶した。その失敗原因を素早く究明して開発した改良版である 3 号機の Cute-1.7 + APD II は、全球の低エネルギー粒子観測を行い、CubeSat 級でも科学観測ミッションが可能であることを実証して、現在でも稼働中である。
4 号機の 50kg 級衛星 TSUBAME は、
コントロールモーメントジャイロ（CMG）
による高速姿勢変更制御、硬 X 線偏光天体観測、地球の可視光観測を主ミッションとする
このクラスでは世界最高性能レベルを目指した高度に挑戦的な衛星であったが、3 か月間の運用後に通信が完全に途絶した。徹底的な原因究明と地上検証試験を行い、通信系と CDH系間のインターフェイス部での放射線障害による不具合であることを確定して、そこで得られた知見を公開している。
姿勢センサ DLAS は、スタートラッカ、及び光学地球センサとしての機能を持つ衛星搭
載機器であり、機械学習による画像認識を用いた姿勢決定と軌道上コンパイルを含むソフ
トウエア定義機能を軌道上で実証した。
また、上記で得られた技術と知見を援用して、現在は、可変形状機能を本格的に衛星に応用して、太陽電池パネルを手足（羽）のように動かすことによる姿勢制御の新しい方法を軌
道上実証するための 40kg 級衛星ひばりを開発中であり、JAXA の革新的衛星技術実証プロ
グラム 小型実証衛星 2 号機の中の小型衛星として採用されて、2021 年度のイプシロンロ
ケットによる打ち上げを予定している。
以上のように、東京工業大学の松永研究室では、20 年間近くに渡り、世界を先導するような挑戦的な超小型衛星、及び関連機器の設計、開発、運用を継続的に行っている。

319

表 5.1.5-1 東京工業大学の超小型衛星実績（東京工業大学提供）
衛星詳細

名称 CUTE-I

主なミッション・特徴[通信ミッション]・CW送信機によりCWテレメトリ(モールス信号)を送信，地上局で受信する．

打ち上げ

日付

2003年6月30日

打ち上げ機

ロコット+Breeze-KM

国

ロシア

射場

プレセツク

日付

2006年2月22日

打ち上げ機

M-Vロケット

国

日本

射場

内之浦

日付

2008年4月28日

打ち上げ機

PSLVロケット国

インド

・FM送信機によりFMテレメトリを２つの異なるプロトコル （Ax.25, SRLL(Simple Radio Link Layer protocol)）によ団体 東京工業大学

り地上局へ送信する．
・地上局からのコマンドにより，通信プロトコルを変更する．
・CWテレメトリ および FMテレメトリデータの公開

質量 1.00kg[センシングミッション]
・各種センサにより，衛星の加速度，角速度，温度，姿勢を測定し，各データをメモリに保存，および地上へ送信する．

状態 後期定常運用フェイズ [展開機構実証ミッション]
・軌道投入後，３本の通信アンテナおよび一枚の太陽電池パドルを展開する．

名称 Cute1.7+APD

・PDAなどの民生品を用いて宇宙環境下での動作を保障した衛星バス機器の軌道上実証
・APD (Avalanche Photo Diode)を放射線検出器として初めて軌道上で実証（理学ミッション）．なおAPDは次世代X
線天文衛星NeXTに搭載が予定されている．
・３軸姿勢決定と磁気トルカを用いた超小型衛星の姿勢制御実験の遂行．ジャイロセンサ，磁気センサ，太陽センサを団体 東京工業大学

用いて衛星の姿勢推定を行い，搭載磁気トルカを用いた姿勢制御実験
・将来の非デブリ化を目的とした衛星軌道離脱のための超小型テザー伸展機構の基礎的技術の軌道上実証を行う．今回はテザーを伸展させる機構部分のみの軌道上実証実験

質量 3.60kg

・世界中のアマチュア地上局を複数用いた広範囲データ取得実験の遂行
・.世界中のアマチュア無線家へのアマチュア無線サービスの提供．衛星を中継器として用いたデジタル・リピータ・サービスを予定している．

状態 運用終了

名称 Cute1.7+APDII・超小型衛星用分離機構システムの軌道上実証

・.PDAなどの民生品を用いて宇宙環境下での動作を保障した衛星バス機器の軌道上実証
・APD (Avalanche Photo Diode)を放射線検出器として初めて軌道上で実証（理学ミッション）．なおAPDは次世代X
線天文衛星NeXTに搭載が予定されている．

団体 東京工業大学

・３軸姿勢決定と磁気トルカを用いた超小型衛星の姿勢制御実験の遂行．ジャイロセンサ，磁気センサ，太陽センサを用いて衛星の姿勢推定を行い，搭載磁気トルカを用いた姿勢制御実験
・将来の非デブリ化を目的とした衛星軌道離脱のための超小型テザー伸展機構の基礎的技術の軌道上実証を行う．今回はテザーを伸展させる機構部分のみの軌道上実証実験

質量 3.00kg

・世界中のアマチュア地上局を複数用いた広範囲データ取得実験の遂行
・世界中のアマチュア無線家へのアマチュア無線サービスの提供．衛星を中継器として用いたデジタル・リピータ・サービスを予定している．

状態 運用中・.超小型衛星用分離機構システムの軌道上実証

射場

サティシュダワン

名称 TSUBAME

1. 挑戦的な先端ミッションの早期実証

日付

2014年11月6日

打ち上げ機

Dnepr

国

ロシア

射場

ヤスネ

日付

2021年度を予定

打ち上げ機

イプシロンロケット

国

日本

射場

内之浦

・超小型CMGによる高速姿勢変更技術の実証
・超小型光学カメラによる高分解能撮像の実証

団体 JAXA/ISAS 松永研究室
2. 超小型衛星による宇宙科学分野での成果獲得
・X線偏光観測装置を用いたガンマ線バーストの観測

質量 48.5 kg
3. 高機能小型衛星バスの開発技術の獲得・参画機関との技術協力関係の構築

状態 運用中・ポイントを押さえた信頼性確認方法の確立（高速姿勢変更＋高精度観測）用衛星バスシステムの提供
・可変形状機能の軌道上実証

名称 ひばり・可変形状機能を用いた迅速姿勢制御の実証
・パドルモニタカメラによる地球画像を用いた姿勢決定実験

団体 東京工業大学

・紫外線カメラの実証・民生品カメラの実証
・地上とのリアルタイム通信の実証

質量 40kg程度

状態 開発中・超小型衛星バスの開発・実証などを目指す。
現在、EM開発フェーズにある。

(3) キャパシティビルディングの状況
国外から衛星に係る研究を行っている留学生を受け入れ、教育している。現在、姿勢力学
分野に関し中国から修士課程 2 年生の大学院生を一名、衛星利用分野に関し英国から修士
課程 2 年生の大学院生を一名、受け入れて指導している。
東京工業大学の松永研究室では、単なる普通の超小型衛星の開発ではなく、その時点において、世界を先導する高度で挑戦的な超小型衛星・宇宙機を実現することを目指しており、そのような人材の育成に努めている。そこでは、諦めずに最後まで成し遂げんとする意志を持続できる人材であることが基本である。

320

(4) 提言など
経済産業省（及び内閣府）の安全保障貿易管理の厳格化に伴い、高度技術を要する衛星開発に係る研究を行う場合、優秀な留学生の受け入れが煩雑かつ困難になっている。また、衛星・宇宙機の高度な技術研究・開発、及び教育を実施するだけでも大変な労力と時間を要す
るが、それに加えて、宇宙ビジネス創出・支援、その拠点形成、更には、実施予算がなくても維持する仕組みを提示して実施せよ、という外部からの要請がまかり通っているように見受けられる。これは、衛星設計に例えれば、体制、日程、予算等がまったく足りていないのにも関わらず、それらを無視して高度な要求仕様のみが強制される状態であって、ほぼ間違いなく失敗に終わる典型例に似ていると考えられる。いわば、性能、信頼性、コストという 3 つのバランスが成功の肝であり、このバランスを保つような企画作りが重要である。
文部科学省殿には、これらの交通整理を強力に行ってほしい。

5.1.6 東北大学
(1) 超小型衛星の開発状況
これまで 12 機の超小型衛星を開発してきており、このうち、7 機は国内大学や他国との共同プロジェクトとして、また 4 機は企業との共同プロジェクトとして開発してきている（表 5.1.6-1)。

(2)超小型衛星の運用結果
12 機の超小型衛星のうち、11 機が打ち上げられ、8 機が運用中、3 機が運用を終了している（表 5.1.6-1)。

〇衛星運用の成否
以下、DIWATA プロジェクト[5-8]について特記する。
DIWATA-1(2016/4～)、DIWATA-2(2018/10～)の両衛星とも、2020/2 現在において、定常観測運用を継続している。運用計画の立案、及び衛星データ通信の双方は、フィリピン国内
にて実施され、自律的に衛星運用する技術を習得している。
当初の目標に掲げた、フィリピン国の定常的な資源観測を達成し、一部はホームページにて成果を公開している。得られた観測結果は、農作物の病気検出、積乱雲の立体観測、海洋汚染の定期観測、火山噴火や河川氾濫後の迅速な観測、などである。単なる可視撮像ではな

321

く多波長観測を特徴としており、目視以上の様々な情報が得られる。本成果をもとに、フィ
リピン、日本の双方において、ビジネス活動も開始している。
国民が参加できるサービスとして、DIWATA-2 ではアマチュア無線リピータを搭載し、通信サービスを継続して提供している。[5-9]フィリピン政府は 2020 年の国連宇宙平和利用委員会・科学技術小委員会で、同国のステートメントで DIWATA プロジェクトについて言及するとともに、テクニカルプレゼンテイ
ションにおいて、DIWATA プロジェクトの成果を紹介した。

(3) キャパシティビルディングの状況
東北大学と北海道大学は、9 ヶ国 16 機関が参加するアジア超小型衛星コンソーシアム（AMC）に対し、新しい超小型衛星のプロジェクトと教育の機会を提供している。現在まで、フィリピンから 13 名、ベトナムから 12 名、ミャンマーから 4 名、モンゴルから 2 名、インドネシアから 2 名の学生を受け入れ、教育している。2019 年にミャンマー及びマレー
シアと新しいプロジェクトを開始した。
フィリピンと 2 機の超小型衛星及び 1 基の地上局を共同開発し運用している。超小型衛星は DIWATA-1（重量 52kg、2016 年に「きぼう」より放出）と DIWATA-2（図 5.1.6-1。
重量 57kg、2018 年に H-ⅡA ロケットにより SSO に投入）である。プロジェクトを通して教育した学生は、フィリピン大学または国所属の研究機関において、フィリピン国の企業と連携して、自国産の衛星開発の達成を目指し研究開発を継続している。
このプロジェクトを通して教育した学生は、次の世代の学生に、自らの知見を教える立場として活躍している。また、DIWATA プロジェクトリーダーの Joel Joseph Marciano, Jr.氏
は、Philippine Space Agency の初代長官になることが内定している（2020 年 2 月 5 日現在の肩書は「暫定長官（Director General ad interim）」）。そのため、後続の衛星開発も、期待がもてる。[5-10] [5-11]

図 5.1.6-1：DIWATA-2 衛星（東北大学・北海道大学提供）
322

(4)提言など〇教訓、課題DIWATA-1 及び DIWATA-2 は、予想された以上に成功したプロジェクトである。これは、日本に来訪した留学生の育成だけにとどまらず、フィリピン国における活発なローカル活動が貢献している。DIWATA プロジェクトはフィリピン国の 100%出資であり、同国民の理解を得るために大きな責任をもって、プロジェクト参加メンバーが活動した結果である。また、国民への広報や子供たちへの普及教育活動も活発である。この活動を通して得られた成果は、チームの大きな自信につながったと考える。
成功した要因は多岐にわたる。十分な予算額と予算執行の自由度、優秀な学生、英語のコ
ミュニケーション力、政府の理解と支援、フィリピン国政府と北大・東北大との信頼関係など。衛星の成功、宇宙開発の成功のために、限られたスケジュールの中、一丸となって取り組んだ結果が成功につながっている。

〇継続的な仕組みの構築
フィリピン国と北大・東北大は、JST/JICA による SATREPS 事業において、地上と宇宙を含むリモセンデータ収集と応用利用を目的とした、共同研究事業を引き続き継続している。また、フィリピンと北海道大学との間で、次号機衛星に向けたペイロード機器の開発も継続している。
衛星だけでなく、地上設備にも技術協力をしている。日本からは、衛星追跡アンテナシス
テム、運用ソフトウェアを輸出している。DIWATA 衛星をきっかけとして、フィリピン国内に 3 基の地上局が誕生している。安定した衛星運用体制が確立し、今後、フィリピン国は、
日本を含め、他国への運用協力を提供できる。
また、大学で試験的に使用する、評価用衛星も日本から輸出している。地上系の輸出合わ
せて、衛星関連機器、及びシステムの輸出実績に貢献している。
フィリピン事業で得られた成果をモデルとして、北大・東北大ではミャンマー国の衛星を共同開発中である。3 国間における衛星、及び地上局の相互利用も念頭にし、より大きな相乗効果が期待できる。

〇キャパビルに貢献できるシーズ
早期に初衛星・初地上局・初運用までを実現するパッケージ(技術とスケジュール管理力)が確立している。衛星運用の成功に導くための環境試験・電気試験のノウハウ、姿勢制御シミュレータ環境、運用シミュレータ環境が確立している。複数の衛星開発ラインを持ち、1323

つの衛星が完成する前に、別の衛星の運用成果を反映できる、技術アップデートの加速がめざましい。
DIWATA-1 では、全てを学ぶには十分な時間ではなかったが、1 年半未満での衛星完成と運用開始により、参加メンバーが衛星システムの全体像を理解することができた。これが、DIWATA-2 におけるフィリピン主導のミッション提案、新規機器の開発力につながっている。1 号機の運用を実施しながら、2 号機の開発に時間をかけて携わることが、彼らの総合技術力を高めることにつながっている。
〇東北大の活動の特徴、及び文部科学省殿への提言
東北大が北大と協力して行っている海外向けキャパビルの場合、ODA に頼らない、相手
国の 100%出資を実現している。フィリピン、及び 2019 年 9 月からのミャンマーでのキャ
パビルはその実例である。
相手国が本気で取り組む、相手国にとって大切な精鋭たちをチームに投入してもらう、そのことで、教育した若手が、次の世代のリーダーとして活躍することが期待できる、という好循環が実現できている。

【特記事項】文部科学省殿に対する今後の提言
文部科学省殿に対する今後の提言として以下の 2 項目があります。

1)「打ち上げ機会の確保」について
これまで、東北大学、及び北海道大学が開発した多くの衛星は、JAXA が提供する無料または有償打ち上げ機会を利用してきました。DIWATA-1, DIWATA-2 はそれぞれ、ISS 放出、
H-IIA 相乗り機会をいずれも有償で活用しました。現状は打ち上げ需要が供給を上回る状況であり、要するコストも上昇を継続しています。今後も打ち上げ機会の獲得とコストは大きな課題となります。
本報告書で示したように、海外キャパビルは単なる大学衛星の域にとどまらず、国家的かつ継続的な宇宙開発技術の発展に貢献できることが示されました。現状、無償で打ち上げられる機会はイプシロンに限られますが、日本国の技術を向上させる衛星を限定的に採用されています。有償でも構いませんので、ぜひ、海外キャパビル優先枠といったものも提供いただけるように望みます。
現状では、有償枠であっても、海外の商用打ち上げ機会を独自に調達することに比べると、安価かつ交渉の負担が大変小さいと考えております。自由競争のみで打ち上げ機会を提供
すると、どうしても海外の商用衛星サービスの資金力には負けてしまうことになります。工324

学研究、理学研究、キャパビルなど、用途を絞って優先枠を用意することは重要であると考
えております。

2)「海外調査費用、海外候補者の Invite など」について
今後も海外調査費用や海外候補者の招聘、及びセミナ開催などに使用できる補助金を継続的に供給いただけることを望みます。我々は 2014 年秋に、JST のさくらサイエンスプランを活用し、日本国内での短期セミナ・ツアーに 20 名規模のフィリピン関係者を招待しました。
その直後にフィリピンが衛星開発を決断し、2014 年冬から 1 年 2 か月程度で DIWATA1 の完成に至りました。
また、何度も現地へ渡航し、単なるミーティングにとどまらず、農地や河川などのフィールド調査を共同実施して技術力をデモンストレーションすることも、相手国の信頼を得るために必要な作業です。特に衛星データは地上計測データとの相関をとることが重要となり、衛星が打ちあがった後でも、フィールド調査は継続して実施されます。我々は JST/JICAの SATREPS 事業にて、フィリピン国との共同研究を継続しております。
交渉した国がすべて、衛星開発プロジェクトまで決断するとは限りません。すぐには予算のめどが立たず、実現は 5 年後、10 年後になることもあります。衛星開発は多大な予算と覚悟を必要とするものですから、実現までは、粘り強い、継続的な交渉が必要となります。
衛星運用の実現だけが成果ではなく、相手国の若手研究者との交流を継続的に深めること
だけでも、大きな成果と言えます。
また、文科省の「平成 21 年度地球観測衛星開発費補助金」にて開発し、JAXA の H-IIA 相
乗り無償枠にて 2014 年に無事打ち上げられた「RISING-2」の成果が、フィリピン国からの信頼を勝ち取る大きな要因でありました。文科省のご担当者様とは、開発の進行や予算の使用法について、何度も電話でご相談いたしました。親身に協力いただいたことに、深く感謝
申し上げます。また、補助金事業において、申請者と、省庁ご担当者様が、直接相談できる
機会は非常に重要であり、予算の使用においても、事前に決められたルールにとらわれずに、
より良い成果を出すために、柔軟にルールを改善していく過程も重要であると考えております。おそらく、中間に代行者を挟んでしまうと、迅速な議論や方針修正は大変困難なことになります。今後も研究開発や教育において、より良い成果を達成するために、一丸となって取り組める補助金事業を企画いただけることを期待申し上げます。

325

表 5.1.6-1(1/2)東北大学の超小型衛星実績（東北大学提供）
衛星詳細

主なミッション・特徴

名称 雷神(SPRITE-SAT)
団体 東北大学
質量 50.00kg

打ち上げ
日付

スプライト等の超高層大気発光現象を宇宙空間から真下に見下ろすように観測し、その水平構造および全球分布を明らかにする。
雷／スプライト等と地上起因ガンマ線放射との関係を明らかにする。

2009年1月23日

打ち上げ機 H-IIA-15
国日本

状態 運用中射場

種子島

名称 RAIKO

日付
打上：2012年7月21日(打上/放出) 放出：2012年10月5日

団体 和歌山大学/東北大学 膜展開による軌道降下実験・魚眼カメラによる地球撮像等

打上/放出機

サクセスレベル等、衛星詳細その他：2Uサイズの衛星。今後の超小型衛星開発に必要な技術やノウハウの実証
等を行う。
国

質量

HTV3号機(H2B打上)
放出：ISS「きぼう」
日本

運用終了（2013年8月6日
状態 に高度150kmに達し、その後

射場

種子島

日付

2014年5月24日

大気圏に突入し消失）

名称 雷神2 (RISING-2)
・多波長望遠鏡による高解像度地球観測
口径10cm、焦点距離1m、解像度5mの超小型衛星搭載用望遠鏡を新規開発。
団体 東北大学・北海道大学 カラー画像に加え、液晶波長可変フィルタによる波長切替で、650-1050nmの任意の波長を観測。
・近赤外ボロメータアレイセンサによる積乱雲の雲頂高度観測・高精度三軸姿勢制御による定地点連続撮像
・積乱雲の高解像度ステレオ撮像
質量 43kg・スプライトなどの高高度放電発光現象観測

打ち上げ機 H-IIA-24号機
国

日本

状態 運用中射場

種子島

名称 S-CUBE

日付
打上：2015年8月19日(打上/放出) 放出：2015年10月17日

千葉工業大学／東北大学

打上/放出機打上：H-IIB 5号機
放出：HTV5「こうのとり」

質量 4kg国

日本

2016年11月23日 軌道状態
離脱（大気圏突入）

射場

種子島宇宙センター

名称 MicroDragon

日付2019年1月18日

団体

可視カメラと紫外線センサによる流星観測

東京大学、慶応大学、北海
団体 道大学、東北大学、九州工業大学、VNSC

打ち上げ機 エプシロン
ベトナム（VNSC)研究員の衛星開発教育、ベトナム海岸線の撮像

質量 50㎏国

日本

状態 運用中射場

内之浦

名称 DIWATA-1

日付

2016年4月27日

東北大学/北海道大学 [開発体制]/
・ フィリピン共和国 初の国産衛星
フィリピン科学技術省
・ JAXA初の50kg級衛星のISS放出
・ フィリピン大学ディリマン校からの留学生(修士課程)を中心とした衛星開発団体 先端科学研究所
・ 開発期間約1年間(DOST-ASTI)/
フィリピン大学ディリマ[ミッション]
ン校

打ち上げ機 ISS放出

質量 52.4 kg

国

N/A

射場

N/A

・ 高解像度4バンド望遠鏡(GSD約3ｍ)による自然災害調査
・ 590バンドマルチスペクトルカメラ(GSD約10m)による植生･海洋観測・ モノクロ魚眼カメラ(GSD約7km)による気象観測状態 定常運用中326

表 5.1.6-1(2/2)東北大学の超小型衛星実績（東北大学提供）
衛星詳細

主なミッション・特徴

名称 FREEDOM
団体。

(株)中島田鉄工所/東
北大学

打ち上げ
日付

2017年1月16日

打ち上げ機 ISS放出[ミッション]・ 膜展開式軌道離脱機構(DOM)の実証実験

質量 1.3 kg

国

N/A

射場

N/A

名称 DIWATA-2

日付

2018年10月29日

東北大学/北海道大学[開発体制]/・ DIWATA-1の後継機
フィリピン科学技術省
・ フィリピン大学ディリマン校からの留学生(修士課程)を中心とした衛星開発団体 先端科学研究所(DOST-ASTI)/[ミッション]フィリピン大学ディリマ ・ 高解像度4バンド望遠鏡(GSD約5ｍ)による自然災害調査
ン校・ 590バンドマルチスペクトルカメラ(GSD約10m)による植生･海洋観測打ち上げ機 H-IIA F40

状態

運用終了 (大気圏再突入済)

質量 57.4 kg

・ モノクロ魚眼カメラ(GSD約7km)による気象観測・ アマチュア無線中継

国

日本

状態 定常運用中

射場

種子島宇宙センター

名称 RISESAT

日付

2019年1月19日[ミッション]・ 高解像度630バンドマルチスペクトル望遠鏡(GSD約4ｍ)による地球観測･天文観測
東北大学/北海道大学
・ 4バンド海洋観測カメラ(GSD約70m)による海洋観測団体
等
・ 上層大気における雷放電観測
・ 軌道上の放射線環境測定
・ 広角カラーカメラによる衛星全周撮影
質量 59 kg・ 衛星-地上間レーザ通信技術の実証
・ 膜展開式軌道離脱機構(DOM)の実証

打ち上げ機 イプシロンロケット F4
国日本

状態 定常運用中

射場

内之浦宇宙空間観測所

名称 ALE-1

日付

2019年1月19日

団体 (株)ALE/東北大学
質量 68 kg

[ミッション]・ 世界初の人工流れ星の生成
・ 分離型膜展開式軌道離脱機構(SDOM)を用いた軌道制御実験

打ち上げ機 イプシロンロケット F4
国日本

状態 軌道制御運用中

射場

内之浦宇宙空間観測所

名称 ALE-2

日付

2019年12月6日

団体 (株)ALE/東北大学
質量 75 kg

[ミッション]・ 世界初の人工流れ星の生成
・ コールドガスジェットスラスタを用いた軌道制御実験

打ち上げ機 Electron F10
国ニュージーランド状態 初期運用中

射場

LC-1

名称 IHI-SAT

日付

TBD

団体 (株)IHI/東北大学

打ち上げ機 TBD
[ミッション]・ (株)IHI開発の高性能自動船舶識別装置(AIS)の軌道上実証

質量 3.9 kg

国

TBD

状態 開発中

射場

TBD

327

5.1.7 千葉工業大学(1) 超小型衛星の開発状況
現在、2 号機となる 3UCubeSat を開発している。目的は、独自開発の粒子検出器（ダストセンサ）の技術実証とこのセンサ用いた宇宙塵と微小スペースデブリの観測である。イプ
シロンロケットによって 2020 年度内に地球周回軌道に打ち上げられる予定である。並行して深宇宙を含めた将来機の検討を進めている。

(2) 超小型衛星の運用結果
千葉工業大学の 1 号機（S-Cube）についての運用結果は以下の通り。
2015 年 8 月 19 日 種子島宇宙センターにおいて S-CUBE を搭載した H-ⅡB ロケット 5号機が打ち上げに成功
2015 年 9 月 17 日
ISS の日本の実験棟「きぼう」から、地球周回軌道に放出
2015 年 9 月 19 日 千葉工大地上局において S-CUBE からの電波の受信に初めて成功。
その後の地上局の調整により、安定したコマンド・テレメトリ通信を確立。
2016 年 11 月 23 日 軌道離脱により運用終了。打ち上げから軌道離脱に至るまで１年以上に亘って運用し、衛星システムの基本的な機能である電源系・通信系が正常に動作したことを確認。

(3) キャパシティビルディングの状況
千葉工業大学の超小型衛星関連では、宇宙新興国に向けた支援を実施した実績はない（これまで開発してきた衛星は国内の大学とメーカーで開発）。

(4) 提言など
現状のところ提言はない。

5.1.8 日本大学
(1) 超小型衛星の開発状況
これまで 4 機の超小型衛星を開発し、打ち上げ機の失敗により軌道不達の 1 機を除き、3機の打ち上げ・運用に成功している（表 5.1.8-1）。

328

(2) 超小型衛星の運用結果
2 機の超小型衛星を運用中である（表 5.1.8-1）。

(3) キャパシティビルディングの状況(3)-1 HEPTA-Sat
HEPTA-Sat プログラムを 2012 年より開始している。HEPTA-Sat は日本大学の山崎助教によって開発された、CubeSat トレーニングキットで、6 つのサブシステムからなる
HEPTA-Sat を組み立てて、プログラミングをし、動作試験を行っていくことによって、人工衛星の各サブシステムの役割を学び、更にそれらがどのように一つの人工衛星として統合されているのかということを体系的に学ぶことができるものである。2017 年～2019 年の 2 年間で、37 ヶ国でキャパビルに活用されている。

(3)-2CLTP
UNISEC が主催する CLIP を、2017 年～2019 年に日大が行った。2017 年は 11 ヶ国（15名）、2018 年と 2019 年は 7 ヶ国（8 名）が参加した。CLTP は主として海外の大学教員を対象とした研修プログラムで、CanSat の製作・打ち上げ実証実験を修得し、自分の国でCanSat の指導ができることようにすること、また、大学教員間の国際的ネットワークを形成することを目的としている。

(3)-3 国際機関と協力してのキャパシティビルディング
国際宇宙大学（ISU）と協力しての南半球スペース・スタディ・プログラム（SHSSP）等
で教育活動、UAE University、Sofia University 等での教育活動、UNOOSA との共同での南アフリカでの国際ワークショップ（2017 年）開催など、多くのキャパビル活動を行っている。

(4) 提言など
今後は、宇宙分野の発展途上国のレベル向上やそれによる日本のプレゼンス拡大、日本の宇宙ビジネスの対象国拡大などの視点だけでなく、深宇宙探査や宇宙科学等に関する日本のレベル向上も視野に入れてキャパビルを進められるとよいのではないか。
例えば、赤道付近に地上局が複数あれば、極域の商用地上局を頼らずとも大容量のデータをダウンリンクできるようになり、データ利用はもとより、例えば超小型衛星を用いた宇宙科学ミッションの拡大にもつながる。その意味で、例えば、赤道付近の国々のキャパビルの一環として、地上局を（相手国の予算で）設置し、日本もそれらの地上局を遣えるようにす329

るようなことも考えられるのではないか。或いは、そういった地上局を設置しようとする民間企業があった場合、相手国や日本の研究者もそれらの地上局を使えるようにするという条件で民間企業を国が支援することも考えられるのではないか？
深宇宙探査に関しても、現状、日本国内の大学としては、東京大学が進めているくらいであるが、海外で深宇宙探査に興味を持っている国があれば、その国と日本国内の大学とをマッチングしてプロジェクトを立ち上げ、その国と日本の両者がそのプロジェクトを支援することで、相手国にとってプラスになるだけでなく、日本国内の大学における深宇宙探査も拡大する可能性がある。実際、こういったことをきっかけに、日本国内の大学における深宇
宙探査研究を拡大し、国内全体のレベルアップにつなげることも考えられるのではないか。
もちろん、日本国内で拡大するよりも、例えば、東京大学や東北大学、九州工業大学など、実績のある大学を集中的に支援した方がキャパビルによるアウトカムが大きいということも考えられるので、このあたりのドライブを国にお願いしたい。
いずれにしても、まだ深宇宙探査や宇宙科学ミッションに関してキャパビルを本格的にやっている国は少ないのではないかと思われ、また、宇宙分野の発展途上国の中には、他国に対する優位性という意味で興味を持つ国もあると思われ、日本の国際的プレゼンスを上げるためのターゲットにあり得るのではないかと考えられる。
表 5.1.8-1 日本大学の超小型衛星実績(日本大学提供)
衛星詳細

主なミッション・特徴

打ち上げ

名
SEEDS (FM1)
称
団
日本大学
体
質
1.00kg量

日付

民生品を用いた衛星のバス技術実証
デジトーカによるアマチュア無線サービス

2006 年 7 月 27日

打ち上げ機 ドニエプル国

ロシア

状 ロケット失敗に態 より軌道不到達

射場

バイコヌール

名
SEEDS（FM2）称日付2008 年 4 月 28
日

団
日本大学
体

民生品を用いた衛星のバス技術実証打ち上げ機 PSLV-C9

デジトーカ・SSTV によるアマチュア無線サービス
質1.00kg量

マイクロフィルム搭載によるアウトリーチ

状
運用中
態
名
SPROUT称団
日本大学
体

複合膜面構造物展開の宇宙実証と設計手法の検証
数 kg 級衛星用姿勢決定・制御技術の実証

330

国

インド

射場

サティシュダワン

日付2014 年 5 月 24
日

打ち上げ機 H-IIA-24

質
7.1kg
量

複合膜面構造物による軌道降下率変化の予測

国

日本

状
運用終了
態

射場

種子島

名
NEXUS
称

日付

2019 年 1 月 18
日

打ち上げ機

イプシロン 4 号
機

国

日本

射場

内之浦

アマチュア無線家によるカメラ撮影等の衛星利用

団
日本大学
体
質
1.24kg量状
運用中
態

超小型送信機の技術実証
CubeSat 用トランスポンダの技術実証
超小型カメラシステムの技術実証
定常運用終了後はアマチュア無線家による衛星運用を予定（衛星の民間利用）5.1.9 和歌山大学(1) 超小型衛星の開発状況
現在、超小型衛星の開発は行っていない。過去においては、文部科学省助成事業である
UNIFORM プロジェクト（2010 年度～2014 年度の 5 年間予算総額： 約 14 億円（各年度
約 3 億円 × 5 年間）の代表機関をつとめた（表 5.5.1.9-1）。参加は和歌山大学の他、北海道大学、東北大学、次世代宇宙システム技術研究組合（NESTRA）、東京大学、東京理科大、
首都大学東京である。
UNIFORM プロジェクトは『確実に動作し、今後多くの大学が汎用的に利用できる超小型衛星バス・運用システムを確立する』『 衛星開発プロセスを標準化し、キャパビル手法に発展させる』『キャパビルを海外の大学・企業に適用し、人脈形成を通じた海外市場の獲得を目指す』ことを目的とした。
UNIFORM プロジェクトでは、「RAIKO」（大きさ：100mm × 100mm × 200mm の超小型衛星(2U CubeSat)及び「ほどよし」衛星をベースとして、UNIFOR 衛星 1 号機～3 号機を開発した。
「RAIKO」の開発は東北大学が、UNIFORM 衛星は東大と NESTRA が行った。
「RAIKO」は 2012 年 10 月 4 日に「きぼう」から放出され、UNIFORM 衛星 1 号機は2014 年 5 月 24 日、H-IIA ロケット 24 号機によって打ち上げられた。
尚、UNIFORM プロジェクトでは、これらの衛星の運用のため、和歌山大学に地上局を開発・建設した。これは、キャパビルでの地上局建設に応用できるよう、低廉での建設やメンテナンスを可能にすることを目的とし、和歌山大学地元の非宇宙系の中小企業を活用して
建設した。

331

(2) 超小型衛星の運用結果「RAIKO」は一部太陽電池パドルの展開に不具合はあったものの、機能損失等なく運用を続け、運用期間中の 10 か月間に 63 枚の写真を撮影した後に 2013 年 8 月 6 日に高度 150㎞の大気圏に突入し運用を終了した。UNIFOR 衛星１号機の定常運用期間は終了したが、現在も問題無く運用中である。
「RAIKO」は東北大学をメインに和歌山大学がサブで運用を行った。UNIFOR 衛星 1 号
機は和歌山大学をメインで、産業総合研究所をサブで運用を行っている。

(3) キャパシティビルディングの状況
現在は実施していない。
UNIFORM プロジェクトにおいては、
UNIFOR 衛星 2 号機、
3 号機、地上局の開発、
UNIFOR
衛星 1 号機の運用を通して、カザフスタン、フィリピン、ベトナム等からの留学生に対し実線的教育を行った。

(4) 提言など
UNIFOR 衛星 1 号機のようにノミナル運用終了時においても問題なく運用している衛星については、これを用いて衛星運用の教育プログラムを行うことが考えられる。例えば、このような文部科学省予算で研究開発した衛星については、ノミナル運用完了後、資産を文部科学省予算に移管して、運用と教育を大学に再度委託することによってキャパビル用衛星として活用することも一案である。
これまで文部科学省予算で得られたインフラ（地上局・衛星）を使って衛星運用やデータ
取得・解析に関する教育を留学生に行える仕組み創りを文部科学省には主導し頂きたい。各
国の留学生が一緒に学ぶことにより、同じ「日本の」ツール・知見・方法等を使って共通・共同で衛星運用を行えるような教育スタイルが望ましい。また国際的な人的ネットワーク
は電波利用申請調整時にもメリットがあると考える。

332

表 5.1.9-1 和歌山大学和歌山大学の超小型衛星実績（和歌山大学提供）
衛星詳細

主なミッション・特徴

打ち上げ

名称 RAIKO

日付
打上：2012年7月21日(打上/放出) 放出：2012年10月5日

団体 和歌山大学/東北大学 膜展開による軌道降下実験・魚眼カメラによる地球撮像等

打上/放出機

サクセスレベル等、衛星詳細その他：2Uサイズの衛星。今後の超小型衛星開発に必要な技術やノウハウの実証等を行います。
国

質量
状態

初期運用中
(2012/10/11現在)

名称 UNIFORM-1
UNIFORMプロジェクト団体（代表：和歌山大学）
質量 50kg

可視カメラおよび熱赤外カメラによる地球観測ほどよし衛星で培われた技術のスピンオフ衛星
海外諸国に50kg級の衛星の製造・運用を教えるためのベース機として製造・運用を行っている

状態 運用中HTV3号機(H2B打上)
放出：ISS「きぼう」
日本

射場

種子島

日付

2014年5月24日

打ち上げ機 H-IIA 24号機
国

日本

射場

種子島

5.1.10 株式会社スペースエッジラボ(1) 超小型衛星の開発状況
東京大学、ルワンダ共和国と共同で RWASAT-1 を開発した（表 5.5.1.10-1）。また、現在、3U の超小型衛星 2 機を開発中で、うち 1 機は経済産業省からの補助金を受けている。

(2) 超小型衛星の運用結果
RWASAT-1 は 2019 年 11 月 20 日に ISS より放出・軌道投入された。現在、運用中であり、同社は運用支援を行っている。

(3) キャパシティビルディングの状況
低軌道超小型キューブ衛星と地上送信機を活用した、低コスト・低容量による農業や災害、海洋管理等の実現を目指し、アフリカを中心とした開発途上地域やアジア海洋地域において、人材育成プログラム、ソリューションの開発等を進めている。
2018 年 5 月 9 日 スマートアフリカ事務局やルワンダ公共規制局 (RURA)と東京大学との間で覚書を締結し、共同開発衛星 RWASA-1 の開発を進めた。
ルワンダ政府との間では人材育成プログラムも実施している。2017 年から延べ約 20 名の研修生を受け入れ、宇宙開発に関する座学からハンズオン研修に至るまで多岐に渡る研
修を東京大学とともに実施している。

333

ルワンダ現地においては、日本大学や UNISEC と共同で、HEPTA-Sat プログラムによる研修、リモートセンシング実習、宇宙 IOT に関する研修等を行っている。この研修は国連開発計画（UNDP）のイノベーションソリューション事業の一環として行っている。
また、2019 年にベトナムによる超小型衛星「Micro Dragon」の初期運用支援を行った。
これまで、同衛星用の地上局の整備、運用研修支援等を実施してきている。

(4) 提言など
各大学、研究機関等で個別に行っている留学生受け入れ・人材育成については、all Japan
で受け入れる体制を整備することが、より効果的なキャパビルを行う上で必要であると考える。これによって、相手国の要望やレベルに応じたメニューを揃えることが可能となる。
例えば、研修生の能力に応じた適切な教育機関の選定や、分野やレベルに応じて連続した教育を行うことができる。
日本で教育を受けた留学生の国際的な人的ネットワークを、国主導で構築して頂きたい。
それにより、日本の宇宙開発の国際的な影響力を高めることができると想定される。また、
欧州はアフリカ、アジア、南米諸国へアドバイザーとして自国の専門家を現地宇宙機関に送り込んでおり、日本が同様な支援を行うことも国際的な影響力を高める上で重要である。

表 5.1.10-1 株式会社スペースエッジラボの超小型衛星実績(写真は東京大学提供)

衛星詳細

主なミッション・特徴

名称 RWASAT-1
東京大学、株式会社ス
団体 ペースエッジラボ、ルワン
ダ

打ち上げ
日付

打ち上げ 2019/9/24
放出 2019/11/20

打ち上げ機 H-IIB、ISS放出
・ルワンダへの教育支援とStore and Forward機能の実証、カメラ機能の実証

質量 3.2㎏

国

日本

状態 運用中

射場

種子島

334

5.2 日本の大学衛星の打ち上げ数の推移
日本の大学衛星の打ち上げ数の推移を図 5.2-1 に示す。総体としては、着実に増えてきているものの、東北大、日大、東工大、東大、九工大という多くの衛星を打ち上げている五大学以外の衛星の数がそれほど伸びていないのがわかる。図 5.2-2 に超小型衛星を初めて打ち上げた日本の大学の数の累計の変化を示す。JAXA が 2010 年の H-IIA 相乗りを開放して以来、超小型衛星打ち上げや ISS からの放出は無償であったが、それらの有償化が 2014 年に始まった。当時は、まだ 1U の CubeSat の ISS 放出が 300 万円と普通の大学にも手の出せる金額であったが、2018 年には、ISS 放出が民間事業者に委託され、ほとんどの大学にとっては、ISS 放出にかかる価格が大きく上がった。ロケットへの相乗りについては、JAXAの H-IIA 無償相乗りが、2018 年の 10 月のいぶき２号の相乗りを最後に途絶え、その後は革新衛星技術実証プログラムによりイプシロンロケットでの無償相乗りがメインとなった。
しかし、１号機に選定された大学の超小型衛星は、東工大、日大、九工大であった（注：東北大学、慶應大学も選定されたが、質量が 50kg をわずかに上回っている）。現在のところ、大学等が無償または安価な打ち上げ機会を探そうとすると、2 年（または 3 年近い）に 1 回程度の革新衛星技術実証プログラムしかない。そのため、2010 年代前半にあった、国内大学の超小型衛星参入の動きが大きく鈍り、大学における超小型衛星研究の底上げが難しい状況になっている。この間、中国は急速に超小型衛星の打ち上げを伸ばし、2014 年以前に打ち上げられた中国の超小型衛星の基数は 6 基のみであったのが、2015 年以降に急速に数を伸ばし、2015 年〜2019 年の間に 89 基の超小型衛星が打ち上げられた。これはすでに日本が 2003 年から 18 年かけて培ってきた総数 71 基（大学、企業を全て合わせた数字）という数を 5 年で抜きさったことになる。
実は、東北大、東大、九工大の衛星もかなりの部分が、JAXA と結んだ「ISS『きぼう』
日本実験棟からの超小型衛星放出における包括的な連携協力の推進に関する協定」によって、キャパビル推進ということで、海外の衛星（フィリピン、ルワンダ、モンゴル、ガーナ、
ナイジェリア、マレーシア、ブータン、スリランカ、ネパール）をキャパビルの一環として打ち上げた衛星が主である。この協定は、確かに日本がキャパビル分野、とりわけ CubeSatを用いたキャパビル、において世界をリードするのに多大な役割を果たしてきた。そのため、この協定を継続し、またキャパビルに興味を示す他大学にもこの協定の枠を拡大していくべきである。しかし、キャパビルとは関係なしに衛星を開発しようとする大学（そのような大学がほとんどである）に対してなんの措置も講じないでいいわけではない。これまで、日本の超小型衛星研究は、まがりなりにも諸外国と拮抗した競争力を有してきたが、無償または安価な打ち上げ機会の減少が、競争力を徐々に脅かしている。キャパビル枠で海外の大学

335

の衛星は安価な打ち上げ機会をもっているのに、国内の大学がそのような機会が減っているという事態がおきている。国内と海外のどちらを優先せよというわけではないが、日本の超小型衛星研究の競争力の源泉であった大学での超小型衛星研究の拡がりの芽を摘むのは得策ではない。

日本の大学の超小型衛星の打ち上げ累計数の変化
35

東北大＋日大+東工大+東大+九工大

5大学以外

30

衛星数

25
20
15
10
5
0

20

03 004 005 006 0 07 0 08 0 09 0 10 0 11 01 2 01 3 01 4 01 5 01 6 01 7 018 019
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
年

図 5.2-1 日本の大学衛星の打ち上げ数の累計数の推移

図 5.2-2 超小型衛星を打ち上げた日本の大学の累計数の推移
336

参考文献
[5-1] http://www.sssrc.aero.osakafu-u.ac.jp/activity/opusat/[5-2] http://www.sssrc.aero.osakafu-u.ac.jp/activity/opusat-kit-project/[5-3] http://www.sssrc.aero.osakafu-u.ac.jp/activity/opusat-ii-project/[5-4] https://levii.co.jp/[5-5] http://www.perseus.21c.osakafu-u.ac.jp/[5-6] http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/psa/bsti/fellowships.html[5-7] 在 ル ワ ン ダ 日 本 大 使 館 記 者 会 見 2019 年 10 月 8 日 ,https://www.rw.embjapan.go.jp/itprtop_ja/00_000496.html[5-8] DIWATA 衛星観測成果のポータルサイト https://blog.phl-microsat.upd.edu.ph/[5-9] https://www.youtube.com/watch?v=huqUw9EErqk[5-10] https://cnnphilippines.com/news/2020/1/7/duterte-presidential-adviser-space-mattersphilippine-space-agency.html[5-11] https://news.abs-cbn.com/news/01/07/20/duterte-names-head-of-ph-space-agency337

6 超小型衛星向け試験施設の現状
本章では、超小型衛星試験の現状について記す。2 章に示すように、超小型衛星の運用成
功率は未だ低い。成功率をあげるには様々な方策があるが、地上試験の徹底化もその 1 つである。しかしながら、やみくもに試験時間や試験項目を増やしていたのでは、低コスト・
短納期という超小型衛星の利点を活かせない。効率的な試験の実施が望まれる。2017 年に発行された ISO-19683 “Space systems — Design qualification and acceptance tests of small
spacecraft and units”は、超小型衛星の試験方法を記述した国際標準規格である。打ち上げ前に行っておくべき、最低限の試験とその条件を記述している。
超小型衛星の開発者は、大学やスタートアップ企業など、人工衛星の試験に必要な試験イ
ンフラをもたない機関が多い。また、元々が航空宇宙企業であっても、自社の試験設備が大きすぎて使いづらい、または運転コストがかかりすぎる場合もある。超小型衛星コンステレーションのために衛星を毎月のように出荷しないといけないような企業の場合は、外部利用に伴うロジスティクスにかかる時間を短縮するため、製造ラインの最後に試験設備を自社で備えることがある。しかし、それ以外の大学・研究機関・企業では、試験インフラを自前でもつことは財政的に正当化できず、外部の試験施設を借用しての試験となる。本項では、
外部利用者が試験設備を利用できる国内外の施設について述べた上で、国内外の比較や施設を宇宙新興国への支援策に用いる際の課題について述べる。

6.1 国内の超小型衛星試験施設
国内の超小型衛星の試験が可能な施設、設備等について述べる。衛星試験に対する知見を有し、且つ料金表を公開した上で外部機関による試験設備利用を推進している施設としては、現状では九州工業大学の超小型衛星試験センターと福井県工業技術センターの２つにとどまる。
九州工業大学超小型衛星試験センターは 2010 年発足以来、300 件を超える外部利用試験を実施し、試験に携わった衛星は国内の超小型衛星の 2/3 を超え、シンガポール、フィリピ
ン、エジプト等々の海外の衛星の試験の実績もある。ISO-17025（振動試験）を取得済みである。福井県工業技術研究センターは 2019 年以来、外部からの試験依頼を受けている。福
井県民衛星などの試験を実施している。その他にも、明星電気株式会社が自社のもつ試験設
備を外部利用に供する旨を Web ページ等で公開しているが、利用料金表も公開されておらず、利用についてのユーザからわかりにくい。
JAXA の環境試験設備は、これまでも外部利用に供されてきたが、設備が比較的大きく、
超小型衛星向けの試験設備は数が限られてきた。それら超小型衛星用も含め、環境試験設備
338

の効率的な維持と利用拡大のために、PPP（官民連携）的手法による維持・運営を行う民間事業者の募集を 2019 年 12 月に開始した[6-1]。
上記４者以外にも、各地の工業試験所や大学などで超小型衛星向けの試験は実施可能であるが、利用に関する情報が限られている。そこで、海外試験設備で述べる TriasRnD[6-2]のような環境試験設備のポータルサイトを作るアイデア[6-3]がでてきてはいるものの、実現には至っていない。ポータルサイトを実現するためには、サイトを利用するユーザにイン
タビューするなど、ユーザのニーズ解析を十分に行うことが重要である。
九州工業大学超小型衛星試験センターと福井県工業技術研究センターの利用料金表を付録として掲載する。
超小型衛星の放射線試験については、非常に需要が高い。特にシングルイベント試験は超小型衛星の信頼性向上のために重要であるが、施設が限られており、各設備のマシンタイム
も限られている。また、新興国が加速器を保有することはなく、シングルイベント試験に関しては、国外機関に頼るしかない。しかしながら、セキュリティ並びに放射線関連の法規上の問題から、海外ユーザーに対して国内の放射線試験施設のハードルは非常に高い。シンガ
ポールなどは、放射線試験を実施するのに、米国の Brook Heaven 研究所を使用したりしている。同研究所は、海外からの試験依頼に慣れており、日本企業も国内設備を使わずにわざわざ米国に出向いて試験を行なったりしている。表 6.1-1 に国内で放射線試験が可能な施設・設備の一覧を示す。表の作成にあたっては、日本加速器学会の Web ページ[6-4]を参照
した。

表 6.1-1 国内放射線試験施設・設備一覧
機関・所属

加速器の名称(種類)
加速粒子:エネルギー所在地
炭素線治療装置
C:140-400 MeV/u
群馬県
群馬大学（線形加速器, シンクロトロン, 最終収束系
重 粒 子 線 医 学 セ ン の複合システム）
ター[6-5]
AVF サイクロトロン
H から Os まで
群馬県
量 子 科 学 技 術 研 究 （サイクロトロン）
H:5-90 MeV
開発機構
重 イ オ ン :2.5M-110*Q*Q/M
高崎量子応用研究MeV所[6-6](M は質量数)
イ オ ン 照 射 研 究 施 3MV タンデム加速器
H から Au まで
設(TIARA)[6-7]（タンデム）
H:0.8-6.0 MeV
O:0.8-15.0 MeV
Au:0.8-18.0 MeV
3MV シングルエンド加速器（コッククロフ H, D, He, e-:0.4-3.0 MeV
ト）
400kV イオン注入装置（コッククロフト）H から Bi:20-380 keV
J-PARC 3GeV Rapid Cycling Synchrotron p:0.4-3 GeV
茨城県
J-PARC(RCS)

339

(日本原子力研究開発機構／高エネル
ギー加速器研究機
構)[6-8](日本原子力研究開発機構／高エネル
ギー加速器研究機
構)（シンクロトロン）
J-PARC Main Ring Synchrotron (MR)（シンクロトロン）
J-PARC Linac（RF 線形加速器）

原子力機構-東海タンデム（タンデム）
日本原子力研究開
発機構(東海)原子力科学研究所[6-9]
タンデム加速器施設[6-10]筑波大学陽子線医学利用研究センター[6-11]

超伝導ブースター（超伝導線形加速器）
probeat-tsukuba
シンクロトロン）

PASTA&SPICE
量 子 科 学 技 術 研 究 (タンデム）開発機構
NASBEE
放 射 線 医 学 総 合 研 (タンデム）究所[6-12]HIMAC

p:30 GeV
H-

H から Bi:5-500 MeV(1-10 MeV/u)[加速電圧:3-18 MV]
原子クラスター:3-18 MeV
C から Bi:100-1200 MeV(3-20 MeV/u)[加速電圧:0～30 MV]
p:最大 250 MeV

茨城県

p:3.4 MeV
He:5.1 MeV
D:4 MeV

千葉県

茨城県

重イオン:800 MeV/u（線形加速器, シンクロトロン, 最終収束系の複合システム）
AVF930
H, He, C, O
(サイクロトロン）
H:8-90 MeV
He:25-100 MeV
C:50-140 MeV
HM-18
H-:18 MeV
（サイクロトロン）
D-:9 MeV
炭素線治療装置
C:140-430 MeV/u
神奈川県
神 奈 川 県 立 が ん セ （線形加速器, シンクロトロン, 最終収束系
ンター[6-13]の複合システム）200 kV マイクロ波イオン源イオン注入装置 N+, O+, Ar+, Kr+ など:200 keV 福井県
若 狭 湾 エ ネ ル ギ ー （コッククロフト）
研 究 セ ン タ ー ／ 福 5 MV タンデム加速器
H:10 MeV
井 県 若 狭 湾 エ ネ ル （タンデム）
He:15 MeV
ギー研究センター
C:25 MeV[6-14]
200 MeV 陽子シンクロトロン
H:200 MeV
（シンクロトロン）
He, C:55 MeV/u
L バンド電子線型加速器
e-:7 MeV-46 MeV
大阪府
京 都 大 学 複 合 原 子 （RF 線形加速器）
力科学研究所[6-15] KUCA 付設パルス状中性子発生装置（コッククロフト）
FFAG 陽子加速器
p:11-150 MeV（FFAG シンクロトロン）
FFAG ブースター
p:2.5-20 MeV（FFAG シンクロトロン）
イオンベータp:0.1-2.5 MeV（FFAG 誘導型加速器）
負水素イオン（陽子）リニアック
H+, H-:11 MeV

340

（RF 線形加速器）
ERIT(エミッタンス回復型内部標的)リング（FFAG シンクロトロン）
AVF サイクロトロン
大 阪 大 学 核 物 理 研 （サイクロトロン）
究センター[6-16]
リングサイクロトロン（サイクロトロン）
150 MeV FFAG
九州大学加速器・ビ （FFAG シンクロトロン）
ー ム 応 用 科 学 セ ン ベビーサイクロ
ター[6-17]（サイクロトロン）
コバルト 60 ガンマ線照射装置

コバルト 60 ガンマ線照射施設
大阪府立大学
地域連携研究機構
放射線研究センター[6-18]

p:11 MeV
p:10-80 MeV
重イオン:1-35 MeV/u
p:100-400 MeV
重イオン:4-100 MeV/u
H:125 MeV

大阪府

福岡県

H:10 MeV
Co-60
最大線量率 2,447Gy/h
線源強度：34TBｑ
Co-60
最大線量率：50,000Gy/h
線源強度：1,623TBｑ

大阪府

コバルト 60 照射施設

Co-60
最大線量率：15,000Gy/h
線源強度：10,453TBｑ

コバルト６０ガンマ線照射装置

Co-60
大阪府
最大線量率：55Gy/h(距離 1mでの値)
線源強度：179TBｑ
Co-60
神奈川県
最大線量率：6,704Gy/h
線源強度：94TBｑ

独立行政法人日本
原子力研究開発機
構高崎量子応用研究所[6-19]
大阪大学産業科学
研究所附属放射線実験所[6-20]
コバルト照射施設
東京工業大学放射線総合センター[621]コバルト 60 ガンマ線照射装置

群馬県

Co-60
最大線量率：12,271Gy/h
線源強度：140TBｑ
Co-60
最大線量率：公開情報無し
線源強度：121TBｑ

大阪府

愛知県

ガンマ線照射装置

Co-60
最大線量率：1,937Gy/h
線源強度：情報無し
Cs-137

ガンマ線照射装置

Cs-137，36 Gy/h(線量は固定) 福岡県

京都大学原子炉実験所[6-22]
γ 線照射施設
国立研究開発法人
産業技術総合研究所放射線標準研究グループ[6-23]
コバルト 60 照射室
名古屋大学[6-24]

茨城県

長崎県

長崎大学先導生命
科学研究支援センター[6-25]
産業医科大
アイソトープ実験施設[6-26]341

6.2 海外の超小型衛星試験施設
海外の超小型衛星の試験が可能な施設、設備等について述べる。TriasRnD という Web
Site に外部向けに衛星試験サービスを提供する施設・設備の一覧がある。その Web サイト
から各試験設備を抽出したものを表 6.2-1 に示す。また、TrisRnD 以外から収集した情報を
表 6.2-2 に示す。国別の試験設備の数を図 6.2-1 に示す。ドイツが多いが、米国は全てを調査できていないので、実数は米国の方が多いと思われる。
超小型衛星の試験については、上記にあげたほとんどの設備がオーバースペックである。
TriasRnD で最大 200kg の供試体で振動試験装置を検索すると、７箇所しかでてこない。最大 500mm の供試体で熱真空試験装置を検索すると、９箇所しかでてこない。欧州のCubeSat については、ESA/ESTEC や INTESPACE のような試験センターで試験を行うことが多い。ClydeSpace や ISIS のような CubeSat ベンダーも小規模ではあるが、振動試験
装置程度はもっており、最低限の試験が実施できるようになっている。米国では、自前で簡単な装置をもつか、近隣の航空宇宙企業の設備の空きを使って、試験を実施している。九工大のように超小型衛星専用に試験サービスを展開しているところはない。フランスのモンペリエ大学などが、同種のサービス提供に興味を示していたが、未だ立ち上がっていない。
キャパビルの観点で言うと、新興国の衛星開発支援を請け負った機関が試験も含めて対応している。ケニアの 1KUNS-PF の試験はローマ・ラ・サピエンツァ大学で実施された。
試験研修は、INTESPACE などがマレーシア宇宙機関（ANGKASA）向けに実施した例などがある。新興国の側からの使い勝手を調べるために、Triasrnd に掲載されている施設にラン
ダムに問い合わせをなげかけてみた。LATECOERE という熱真空試験サービスを提供している会社に問い合わせたところ、3UCubeSat の熱真空試験 4 日間で 120 万円程度であった。返事は 3 日くらいで帰ってきており、レスポンスはそれほど悪いわけではない。価格
は、日本で九工大や福井県工業技術センターが提供している価格に比べると高い。

表 6.2-1 試験サービス提供施設（TrisRnD 掲載）
施設名
Frentech Aerospace s.r.o.
University of Tartu

Experior Labs
TechnoLab GmbH国
Czech
Republic
EstoniaUSA
Germany

試験内容
Thermal testing
TVAC testing
Thermal vacuum testing
Shock testing
Vibration testing
Thermal vacuum testing
Shock testing
Vibration testing
Priceless Icing test
Vibration testing

342

リンク
Website[6-28]
Website[6-29]

Website[6-30]
Website[6-31]

DLR Mobile Rocket Base

Bertrandt
BerlinSpace
Technologies GmbH
Exotrail

NLR

CIRA Italian Aerospace
Res.Ce.
Centre Spatial de Liege

TS-Space Systems

V2i

ZARM Test Center

DLR Institute of Space
Systems

Lapan-Indonesia
GhalamRUAG Space Switzerland

Germany

Germany

Thermal Vacuum Chamber MOROBA
Sounding Rocket Flight Experiments
Mobile Telemetry Station
Tracking Radar
Vibration
Enviromental Simulation thermal test

Website[6-32]

Website[6-33]

Germany

Thermal Vacuum Chamber

Website[6-34]

FranceThermal Vacuum Chamber

Website[6-35]

Netherlands

Italy

Belgium

UK

Belgium

Germany

Germany

Indonesia
Kazakhstan

Switzerland

Hydrogen test facility
Thermal Chamber
EMC Facility
Thermal Vacuum /Altitude Chamber
Vibration & Shock Testing
Vibration Testing
Thermal Vacuum Chamber
Environmental Chamber
Thermal Shock Chamber
Vibration Testing
TVAC Chamber
Vacuum UV (VUV) Test Facility
Thermal Vacuum Bakeout
Outgassing Testing (ECSS-Q-ST-70-02)
TVAC Cycling
Vibration Testing
Climate chamber
Medium-Sized Thermal Vacuum Chamber
Large-Scale Centrifuge
Thermal Cycling Chamber
Large-Sized Thermal Vacuum Chamber
Vibration Testing
EMC Test Facility
Space Simulation Chamber (TVAC)
FT-IR Spectrometer (ECSS-Q-ST-70-09C)
Complex Irradiation Testing
Ultra High Vacuum Test Facility
Micro VCM Test Facility (ECSS-Q-ST-7002)
Climate Chamber WEISSClimate Chamber
WEISSStandard Service
Sun Simulation Chamber (TVAC)
Pyroshock Test Facility
Vibration Testing
Vibration Testing
Thermal Vacuum Chamber (TVC)
Climatic Test
Thermal vacuum testing
Vibration testingElectrical Conductivity (SIGMATEST)
X-ray Fluorescence
Ultrasonic and Acoustic Test
Thermal Cycling Testing343

Website[6-36]

Website[6-37]

Website[6-38]

Website[6-39]

Website[6-40]

Website[6-41]

Website[6-42]

Website[6-43]
Website[6-44]

Website[6-45]

Shock Testing
Climatic chamber
Pyroshock Test
Centrifuge Testing
Vibration Testing
Climatic chamberFranceCallisto
KRP Mechatec GmbHGermany

Germany

SpaceTech GmbH

AstroFeinwerktechnikundGermany

ActiveTechnologies

Space

Portugal

Azimut Space GmbHMTA EKESA ESTEC MSL

FOTEC GmbHMPBC Space
Alter Technology
Mecano I.D.

PT Sonaca Belgium

ArianeGroup

Germany

Hungary

Netherlands

Austria

Cryogenic Thermal Vacuum Cycling
Thermal vacuum chamber
Wide Range Shock Table
Clima Chamber
Shock System
Viblation Testing
Thermal Cycling Chamber - TCC
Medium Thermal Vacuum Chamber - MTV
Large Thermal Vacuum Chamber - LTV
Vibration Testing
Pyroshock Testing
Thermal Vacuum Chamber
Thermal Chamber
Vibration Testing Services
Thermal Vacuum Chamber
Cleanroom
Medium Thermal Vacuum Chamber
T-VAC Chamber
Vibration Facility
Nuclear Research Reactor
Cleanroom
Climate Chamber
Fast Thermal Vacuum
Vibration Testing
Large Vacuum Facility
Medium Vacuum Facility
Little Vacuum Facility
Vacuum chamber
Vibration System

Website[6-46]
Website[6-47]

Website[6-48]

Website[6-49]

Website[6-50]
Website[6-51]

Website[6-52]

Website[6-53]

Website[6-54]

CanadaDusty Thermo-Vacuum Facility (DTVAC)

Website[6-55]

Spain

Destructive Physical Analysis (DPA)TID Test,Vibration and Mechanical Tests
CSAM - Inspection

Website[6-56]

FranceISO5 Vibration testing

Website[6-57]

Belgium

FranceControlled erosion tribometer
Rain Erosion Test Bench
Drop-Weight Impact
Tensile Testing Shop
Mechanical Testing Services
Chemical Thruster Firing Testing
Cleanliness for space components
Propellant loading services
Electrical Propulsion Testing
Space Fuel Compatibility Testing344

Website[6-58]

Website[6-59]

HCM SYSTREL

G. Vekinis, NCSR

Tesat Spacecom GmbHSpace Structures GmbHLMI Aerospace
Malaysia Space Centre
ISQ
DTU Nunetech

Fraunhofer INT

Madrid SpaceLATECOEREFranceGreeceSimulation Fluid Loading and Drying
Propellant Provision
PIND TESTMicroelectronics assembly services
Thick films production
Wafer sawing
Dice visual inspection
Column attachment services
Burst testing of thin laminar materials
Drop weight instrumented 20J
Cavitation erosion
Salt corrosion to ASTM B117
Erosion wear testing
Flame spray coatings
Flammability tests
Aging of polymers and composites
Creep Testing
Mechanical testing
Breadboard manufacturing
Mechanical tests to 100kN
Mechanical tests at high temperature
Cryogenic mechanical tests

Website[6-60]

Website[6-61]

Germany

Vibration testing

Website[6-62]

Germany

Thermal analysis and design
Structure analysis and design
Static tension/compression tests

Website[6-63]

USA－

Website[6-64]

Malaysia

Vibration testing

Website[6-65]

Portugal

Vibration testing

Website[6-66]

Denmark

Germany

Spain
FranceCobalt-60 gamma free fieldE-beam Irradiation facility
Gamma Irradiation facilities
Cobalt-60
Total
Ionizing
Dose
Tests(TID),Displacement Damage
Irradiation of Optical Materials, Fibers, and
FBGs
Structural analysis, design and optimization
Thermal design and analysis
Thermal vacuum testing345

Website[6-67]

Website[6-68]

Website[6-69]
Website[6-70]

表 6.2-2 試験サービス提供施設（TrisRnD 非掲載）
施設名

National Satellite
Test Facility

KARI
Space
Test CenterNTS

AIT CENTER

U
R
Rao
Satellite Centre

AITC

ISS-Reshetnev
Boeing’s Space
Environmental
Test Facility

Airbus AIT

IABG

国

UK

South
Korea

試験内容
Large satellite preparation and solar array
deployment
Vibration and pyro-shock
Acoustic testing
Large satellite test chamber
Electromagnetic
compatibility
andantenna test
Assembly & Precision alignment Test Lab
Launch Environment Test Lab
Orbit Environment Test Lab
Electromagnetic Wave Environment Test
Lab
Electric Device Verification Lab

USA

TurkeyIndia

Australia

Compact Antenna Test System
Electromagnetic
Compatibility
Test
System
6M Thermal Vacuum Test System
Acoustic Test System
Vibration Test System
Mass Properties Measurement System
Solar Array Deployment Test System
Airlock
Clean Room and Integration High-Bay
Clean room facilities
66.5 Metre thermo vacuum chamber
29 Ton vibration facility
Compact Antenna Test Facility
Acoustic test facility
Cleanroom Facilities
Thermal & Vacuum Test Facilities
Vibration and Shock Test Facilities
EMC Chamber
Mass Properties Measurement

リンク

備考

Website[6-71]

大型衛星用

Website[6-72]

大型衛星用

Website[6-73]

大型衛星用

Website[6-74]

大型衛星用

Website[6-75]

大型衛星用

Website[6-76]

大型衛星用

Russia-Website[6-77]

USA-

Website[6-78]

大型衛星用

Website[6-79]

大型衛星用

Website[6-80]

大型衛星用FranceGermany

Mechanical Tests (vibration, acoustic,
shock
and
physicalproperties
measurement),
Thermal Tests (thermal vacuum, climatic,
sun simulation, etc.)
EMC/RF Tests
Acoustic tests
Vibration and shock tests
Mass characteristic measurement
Thermal vacuum
Thermal vacuum346EuropeanServices

Test

Intespace

NetherlandsFranceDavid
FloridaLaboratory

CanadaJohnson Space
CenterUSA

Goddard Space
Flight Center

USA

ISIS

Netherlands

CubeSat
Support Facility

Belgium

Space Science
Center at MSU

USA

Nara
Space
Technology

Maxar SSL

MOOG

SPUTNIX

Higgs Centre forInnovation

EMC tests
Cleanroom
Thermal & Vacuum Test
Vibration and Shock Test
EMC Facility
Mechanical Tests
Thermal Tests
EMC-RF Tests
Radio Frequency Qualification Facilities
Thermal Qualification Facilities
Structural Qualification Facilities(Vibrationand shock)Website[6-81]

Website[6-82]

Website[6-83]

大型衛星用

-

Website[6-84]

大型衛星用

-

Website[6-85]

Thermal cycling, Thermal vacuum testing
Mechanical shock testing, Vibration
testing
Thermal Vacuum Chamber
20 kN Electrodynamic Shaker system, toperform vibration tests on CubeSats.
Vibration Analysis System
Helmholtz Coil , Sun Simulator
T-Vac System, Residual Gas Analysis

South
Korea

Website[6-86]

Website[6-87]

Website[6-88]

Website[6-89]

USA

Thermal Vacuum Cycling
Thermal Cycling
Sine/Random Vibration
Antenna Test Facility
Outgassing (ASTM E595)

Website[6-90]

USA

Vibration Testing

Website[6-91]

RussiaUK

Acceleration
Resonance survey
Sine vibrations
Random vibrations
Shock
Thermal Vacuum qualification tests
EMC
Vibration
Thermal vacuum

347

Website[6-92]

Website[6-93]

図 6.2-1 国別試験施設数

6.3 超小型衛星試験施設の課題と宇宙新興国向け支援策
超小型衛星に特化した形で、広く外部ユーザに対して試験サービスを提供し、実績を有しているのは、世界を見渡しても、今のところ九工大以外に見受けられない。超小型衛星向け試験サービスの特徴としては、ユーザ側に衛星環境試験に対する基礎的知識、なぜ試験をしないといけないのか、どのような試験をしないといけないのか、といったものが乏しいことがある。特に相手が大学、またはスタートアップ企業の場合にその傾向が顕著である。そのようなユーザに対して、試験センター側は、基本的事項からコンサルティングを行う必要があり、そのためには、衛星試験に対するノウハウの蓄積が欠かせない。また、九工大は自らも超小型衛星を開発していることもあり、開発者側の視点にたったコンサルティング、特に試験項目の優先順位づけやスケジュール等、を行うことができる。更には、Launcher 側からの安全要求を満たすための試験項目についても、アドバイスを与えることができる。このようなことは、例えば日本の各自治体にあるような工業試験所（振動試験装置などを外部利用に供している）では不可能であり、衛星開発者側にある程度の知見がなければ、試験の準備や結果の解析に大きく手間取ると共に、設計・製造の不具合を効果的に見つけられなくなる。
H-IIA の相乗りサービスが始まった頃（2010 年頃）に JAXA が相乗りに選定された機関に対して個別にアドバイスを与えていたように、欧州でも、大学の CubeSat の試験を行な

348

っている ESA/ESTEC 等では、そのようなアドバイスを与えていると思われる。しかしながら、超小型衛星の開発者が多くなった今、以前のように細かな指導をすることは不可能になっている。
ここで述べたような試験センターのノウハウは、宇宙新興国への支援策に利用できる。一つには、衛星試験に関する研修等の実施である。九工大ではこれまでに、韓国、フィリピン、UAE、マレーシア、スーダン並びに国内企業の技術者に対して、超小型衛星試験に関する研修を実施している。研修では、振動、衝撃、熱、放射線といった各試験がなぜ必要なのかといった座学と、超小型衛星試験センターの設備を使った衛星試験のハンズオンで構成されている。衛星試験の研修は、INTESPACE（フランス）がマレーシアの技術者に行なったり、
イスタンブール工科大学が２日間の研修を行ったりするなど、欧州でも実施されている。九
工大の研修の特徴は、座学とハンズオンの組み合わせで行われていることと、ユーザが実際に開発している衛星（通常はエンジニアリングモデル）を持ち込んで、衛星プロジェクトの中の試験の一環として行える点にある。
もう 1 つは、宇宙新興国での試験センターの立ち上げの支援である。新興国で宇宙プロ
グラムが立ちあがると、各国ではまず試験センターを作ろうという声があがる。宇宙プログ
ラムの進展と歩調を合わせて、試験インフラ構築のコストに見合うだけの需要が高まってから施設を整備するべきなのであるが（シンガポールは実際にその戦略をとっている）、政治的な理由から、ハコモノを欲する国が多いのも事実である。その際に、宇宙プログラムの戦略（今後 10 年間程度の衛星開発計画）に合わせた試験設備の選定、調達、据付、立ち上げ、運転、維持の支援に対する需要は高い。特に運転、維持を担当する要員のトレーニングが重要であるが、実際の衛星試験を通じた OJT がもっとも効率的である。試験センター要
員に求められるのは、単なる機器の運転やメンテナンスなどの技術スキルだけでなく、国内の衛星開発者が試験センターを利用しようとしたときに、試験に関するコンサルティングを行えるだけの知見も必要である。その知見は、１週間や 10 日の短期研修で身につくものではない。衛星試験を頻繁に行なっている国外の試験センターで半年から 1 年程度の長期的なインターンシップや、九工大等の衛星試験を専門に学べる大学への長期留学などを経て、ようやく身につくものである。それらの機会提供も宇宙新興国への支援策の一つとして考えられる。

参考文献[6-1] http://stage.tksc.jaxa.jp/compe/jouhou/FY30-0120.pdf[6-2] https://triasrnd.com/349

[6-3] https://aerospacebiz.jaxa.jp/topics/news/s-booster2019/[6-4] https://www.pasj.jp/facilities.html[6-5] https://heavy-ion.showa.gunma-u.ac.jp/[6-6] https://www.qst.go.jp/site/research/[6-7] https://www.qst.go.jp/site/taka/[6-8] http://j-parc.jp/c/index.html[6-9] https://www.jaea.go.jp/04/ntokai/results/journal_03.html[6-10] https://ttandem.jaea.go.jp/koumoku-02/kasokuki.html[6-11] http://www.pmrc.tsukuba.ac.jp/research/index.html[6-12] https://www.nirs.qst.go.jp/rd/ace/index.html[6-13] http://kcch.kanagawa-pho.jp/[6-14] http://www.werc.or.jp/outline/shisetsu/kasokuki/[6-15] https://www.rri.kyoto-u.ac.jp/[6-16] http://www.rcnp.osaka-u.ac.jp/[6-17] http://www.cabas.kyushu-u.ac.jp/home/ja[6-18] http://www.riast.osakafu-u.ac.jp/[6-19] https://www.qst.go.jp/site/taka/[6-20] https://www.sanken.osaka-u.ac.jp/labs/rl/[6-21] http://www.ric.titech.ac.jp/[6-22] http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/gamma/index.html[6-23] https://unit.aist.go.jp/rima/ioniz-rad/study/apparatus/gamma.htm[6-24] http://co60.nucl.nagoya-u.ac.jp/about.html[6-25] https://www-sdc.med.nagasaki-u.ac.jp/nuric/yoyaku/equipment/index.html[6-26] https://www-sdc.med.nagasaki-u.ac.jp/nuric/yoyaku/equipment/index.html[6-27] https://triasrnd.com/en/infos/how_to_use[6-28] https://triasrnd.com/en/pavels[6-29] https://triasrnd.com/en/maria[6-30] https://triasrnd.com/en/experiordebbie[6-31] https://triasrnd.com/en/technolab_berlin[6-32] https://triasrnd.com/en/moraba[6-33] https://triasrnd.com/en/christine_bchir[6-34] https://triasrnd.com/en/bst[6-35] https://triasrnd.com/en/jlm
350

[6-36] https://triasrnd.com/en/nlr[6-37] https://triasrnd.com/en/ferrigno_cira[6-38] https://triasrnd.com/en/csl[6-39] https://triasrnd.com/en/billw[6-40] https://triasrnd.com/en/chloffet[6-41] https://triasrnd.com/en/zarm[6-42] https://triasrnd.com/en/dlr_space_systems[6-43] https://triasrnd.com/en/whasbi[6-44] https://triasrnd.com/en/taskozha[6-45] https://triasrnd.com/en/ruag_space_ch[6-46] http://www.callisto-space.com/en/[6-47] https://triasrnd.com/en/reindl[6-48] https://triasrnd.com/en/spacetechtest[6-49] https://triasrnd.com/en/gluecypher[6-50] https://triasrnd.com/en/ast[6-51] https://triasrnd.com/en/rnadalinisonaca[6-52] https://triasrnd.com/en/zabori[6-53] https://triasrnd.com/en/estec_tec_mtv[6-54] https://triasrnd.com/en/fotec[6-55] https://triasrnd.com/en/mpbc_space_photonics[6-56] https://triasrnd.com/en/gonza[6-57] https://triasrnd.com/en/vgm[6-58] https://triasrnd.com/en/testcentersona[6-59] https://triasrnd.com/en/andreasknapp[6-60] https://triasrnd.com/en/mleveque[6-61] https://triasrnd.com/en/gvekinis[6-62] https://triasrnd.com/en/kir7bk[6-63] https://triasrnd.com/en/spacestructures[6-64] https://triasrnd.com/en/l/277-integrated-technologies-inc[6-65] https://triasrnd.com/en/norasnilawatis[6-66] https://triasrnd.com/en/pedroa[6-67] https://triasrnd.com/en/risoehdrl

351

[6-68] https://www.int.fraunhofer.de/de/geschaeftsfelder/nukleare_effekteinelektronikundopti
k.html[6-69] https://triasrnd.com/en/davidorgaz[6-70] https://triasrnd.com/en/guilhemp[6-71] https://www.ukri.org/innovation/industrial-strategy-challenge-fund/national-satellitetest-facility/[6-72] https://www.kari.re.kr/eng/sub03_02_05.do[6-73] https://www.nts.com/industries/aerospace/space-satellites/[6-74] https://www.tusas.com/en/product/ait-center[6-75] https://www.isro.gov.in/about-isro/u-r-rao-satellite-centre-ursc[6-76] https://rsaa.anu.edu.au/aitc/capabilities/pre-launch-satellite-testing[6-77] www.iss-reshetnev.com/capabilities/experimental-base[6-78] https://www.boeing.com/company/key-orgs/boeing-technologyservices/environmental.page[6-79] https://www.airbus.com/space/Services/test-services.html[6-80] https://www.iabg.de/en/business-fields/space/[6-81] https://www.european-test-services.net[6-82] www.intespace.net/en/tests/intespace-tests.html[6-83] https://www.asc-csa.gc.ca/eng/laboratories-and-warehouse/david-florida/default.asp[6-84] https://www.nasa.gov/centers/johnson/pdf/639595main_EA_Test_Facilities_Guide.pdf[6-85] https://www.nasa.gov/image-feature/testing-satellite-servicing-technologies[6-86] https://www.isispace.nl/rd-services/rd-environmental-testing/[6-87] https://www.esa.int/Education/CubeSats__Fly_Your_Satellite/CubeSat_Support_Facility[6-88] https://www.moreheadstate.edu/College-of-Science/Physics-Earth-Science-andSpace-Systems-Engineer/Space-Science-Center/Spacecraft-Environmental-TestingServices[6-89] https://www.naraspacetechnology.com/services/[6-90] www.sslmda.com/html/subsystems_services.php#environmental[6-91] https://www.csaengineering.com/capabilities/shock-vibration-other-products.html[6-92] https://sputnix.ru/en/[6-93] https://www.roe.ac.uk/higgscentre/laboratory-facilities/352

7 超小型衛星の打ち上げ
7.1 打ち上げ方式
2003 年以降、2019 年 12 月迄に打ち上げられた 50kg 以下の衛星 1348 機の国別の打ち上げ数については、表 7.1-1 の通り。各打ち上げの詳細を表 7.1-2〜7.1-10、各打ち上げ機のスペックと相乗りに関するサイズ・機数を表 7.1-11 に示す。
最近の傾向として


PSLV、Falcon-9、Soyuz などが一度に 50 個を超える大量の超小型衛星を打ち上げ
や、Electron のような小型ロケットによる打ち上げが始まった。



中国は大量のペースで打ち上げている。しかし、一回の打ち上げでの相乗り機数は限られている。

ISS からの CubeSat 放出が大きな役割を占める（2013 年以降に 150 機以上）と言ったことがある。

表 7.1-1 超小型衛星の国別打ち上げ数
国 (launcher)USA
ESA
UKRAINENEW ZEALAND
JAPAN
CHINA
RUSSIA (USSR)
INDIA
IRAN

ロケット種別数

ロケット打ち上げ回数

超小型衛星打ち上げ数

27

55

522

3

3

10

1

9

91

2

9

44

5

19

88

14

37

99

16

26

199

5

22

292

3

3

3

表 7.1-2 米国ロケットの超小型衛星打ち上げ実績
USA
Launcher

Date

No. of nanosat

Antares-110

04/21/2013
09/01/2014
07/13/2014

4
33
40

Antares-120353

Antares-130

10/28/2014
10/17/2016
12/11/2017
05/21/2018
11/17/2018
04/17/2019
09/16/2019
09/13/2012
08/10/2015
06/12/2015
03/23/2016
11/11/2016
04/18/2017
05/05/2018
06/12/2013
05/20/2015

29
4
16
15
3
27
2
3
13
20
30
7
38
2
12
10

Atlas-5(551)

08/08/2019

1

Delta IV Heavy

12/21/2004

2

Delta-7320-10C

01/31/2015

4

Delta-7420-10C

09/15/2018

4

Delta-7920-10C

11/18/2017

5

Delta-7925

01/29/2003

1

Falcon Heavy (Block 5)

06/25/2019

12

Falcon-1

03/24/2006

1

Falcon-9 v1.0

08/12/2010

1

Falcon-9 v1.1

09/29/2013

5

04/18/2014

5

10/01/2015

3

04/14/2015

16

03/06/2017

5

08/14/2017

3

08/26/2017

1

02/04/2018

3

11/17/2018

2

Antares-230

Atlas-5(401)

Atlas-5(501)

Falcon-9 v1.2

Falcon-9 v1.2 (Block 5)354

11/30/2018

1

03/12/2018

56

05/12/2018

5

04/17/2019

3

07/25/2019

2

Falcon-9 v1.2(ex)06/29/2018

6

Minotaur-1

12/16/2006

1

05/19/2009

4

11/19/2013

27

Minotaur-4 HAPS

11/20/2010

2

Minotaur-4 Orion-38

08/26/2017

3

Minotaur-C-3210

10/31/2017

4

Pegasus XL 38

03/22/2006

3

Pegasus-XL
Shuttle12/15/2016
12/10/2006
11/15/2008
08/07/2011

8
2
1
1

Super Strypi (SPARK)

04/11/2015

11

表 7.1-3 ESA ロケットの超小型衛星打ち上げ実績
ESA
Launcher

Date

No. of nanosat

Ariane 5G+ V-165

08/12/2004

1

Vega (VV-02)

07/05/2013

1

Vega 1

2013/20128

表 7.1-4 ウクライナロケットの超小型衛星打ち上げ実績
UKRAINE
Launcher

Date

No. of nanosat

Dnepr 1

04/17/2007

1355

Dnepr 4

06/29/2004

7

Dnepr 804/17/2007

11

Dnepr 13

07/29/2009

3

Dnepr 15

06/15/2010

1

Dnepr 17

08/17/2011

3

Dnepr 19

11/21/2013

28

Dnepr 20

06/19/2014

33

Dnepr 2106/11/2014

4

表 7.1-5 ニュージーランドロケットの超小型衛星打ち上げ実績
NEW ZEALAND
Launcher

Date

No. of nanosat

Electron

05/25/2017
01/21/2018
11/11/2018
12/16/2018
05/05/2019
06/29/2019
08/19/2019
10/17/2019
06/12/2019

1
4
7
14
2
6
3
1
6

Electron KS

表 7.1-6 日本ロケットの超小型衛星打ち上げ実績
JAPAN
Launcher

Date

No. of nanosat

Epsilon2CLPS

01/18/2019
01/23/2009
05/21/2010
05/17/2012
02/27/2014
05/24/2014
03/12/2014
02/17/2016
10/29/2018
07/21/2012

3
6
4
2
7
4
2
3
4
5

H-IIA-202

356

H-IIB-304

11/19/2013
08/19/2015
09/12/2016
09/22/2018
09/24/2019

4
18
15
4
3

M-5 (2)

09/22/2006

1

M-V-#802/21/2006
01/14/2017
03/02/2018

1
1
1

SS-520 (3 stg)

表 7.1-7 中国ロケットの超小型衛星打ち上げ実績
CHINA
Launcher

Date

No. of nanosat

Hyperbola-1

07/25/2019
09/01/2017
08/30/2019

1
2
2

10/05/2012
09/25/2015
09/11/2016
01/19/2018
01/21/2019

1
3
5
4
2

12/14/2009
04/18/2004
01/25/2018
10/29/2018
09/22/2010
04/26/2013
08/15/2016
12/21/2016
12/28/2016
02/02/2018
02/06/2018
11/19/2018
07/12/2018

1
1
1
6
2
3
1
3
1
6
1
5
9

09/15/2016
09/11/2011
09/01/2012

1
1
1

10/24/2014
08/19/2014

1
1

Kuaizhou-1ALong March 1
Long March 11

Long March 118
Long March 2C

Long March 2D

Long March 2F
Long March 3
Long March 3C

357

Long March 4B

Long March 4C

Long March 6
Long March 7

05/30/2016
06/15/2017
10/24/2018
12/09/2019
03/11/2019
11/14/2017
10/04/2018
05/20/2018

2
3
1
2
1
1
1
2

09/19/2015
06/25/2016
04/20/2017

19
1
1

表 7.1-8 ロシアロケットの超小型衛星打ち上げ実績
RUSSIA
Launcher

Date

No. of nanosat

Kosmos-3M 431

09/27/2003

2

Kosmos-3M 434

01/20/2005

1

Kosmos-3M 435

10/27/2005

3

Kosmos-3M 442

Rockot-KM

06/19/2008
12/25/2013
12/28/2013
05/23/2014
03/31/2015

5
1
2
1
1

Rockot 9

06/30/2003

5

Rockot 14

05/23/2008

1

Soyuz-2.1b/Fregat

09/17/2009
04/19/2013
03/31/2016
06/14/2017
02/13/2018
09/07/2018
07/14/2017
01/02/2018
12/27/2018

2
6
1
4
2
2
71
9
25

Soyuz-2-1a Volga

04/28/2016

1

Soyuz-2-1b

08/07/2014
11/28/2017

3
16

Soyuz-2-1aSoyuz-2-1a Fregat-M

358

Soyuz-2-1b Fregat-M

05/07/2019

30

Soyuz-2-1v Volga

05/12/2015

1

Soyuz-STA Fregat-M

04/25/2016

3

Soyuz-U

05/02/2014

1

表 7.1-9 インドロケットの超小型衛星打ち上げ実績
INDIA
No.
nanosat

Launcher

Date

PSLV-CA C12

04/20/2009

1

PSLV-CA C14

09/23/2009

4

PSLV-CA C15

12/07/2010

3

PSLV-CA C18

12/10/2011

3

PSLV-CA C20

02/25/2013

4

PSLV-CA C21

09/09/2012

1

PSLV-CA C23

06/30/2014

5

PSLV-CA C29

12/16/2015

3

PSLV-CA C43

11/29/2018
05/05/2005
10/01/2007

29
1
1

PSLV-CA C9

04/28/2008

8

PSLV-DL C44

01/24/2019

1

PSLV-G(3) C35

09/26/2016

5

PSLV-QL C45

01/04/2019

28

PSLV-XL C28

10/07/2015

1

PSLV-XL C30

09/28/2015

5

PSLV-XL C34

06/22/2016

16

PSLV-XL C37

02/15/2017

103

PSLV-XL C38

06/23/2017

30

PSLV-XL C40

12/01/2018

27

PSLV-CA C6

359

of

PSLV-XL C47

11/27/201913

表 7.1-10 イランロケットの超小型衛星打ち上げ実績
IRAN
No.
nanosat

Launcher

Date

Safir-1

02/02/2009

1

Safir-1A

06/15/2011

1

Safir-1B

03/02/2012

1

of

表 7.1-11 打ち上げ機スペック
打ち上げ機
Antares230
Atlas V
Falcon9

Minotaur
Dnepr
Electron
Epsilon
H-IIA
H-IIB
Hyperbola

スペック・制約
LEO へ最大積載量 7t。SSO へ最大積載量 5.6t。
Cygnus 輸送用。Cygnus の最大積み込み量 3.35t の内、必要物資を除いた重量分の、1U-6Uの CubeSat、50kg 級。
LEO へ最大積載量 18.8t。GTO へ最大積載量 8.9t。
100kg 級 x4 機。100kg 級を PPOD（3UPODx8 式の 24U）に変換可能。
LEO へ最大積載量 22.8t。GTO へ最大積載量 8.3t。
Dragon 輸送用。Dragon の最大積み込み量 6.0t の内、必要物資を除いた重量分の、1U-6U のCubeSat、50kg 級。
もしくは ESPA 使用時、150kg 級 x12 機、300kg 級 x8 機。
LEO へ最大積載量 0.58t。SSO へ最大積載量 0.33t。
180kg 級 x1 と 1-3U の CubeSat 48U。
LEO へ最大積載量 4.5t。SSO へ最大積載量 2.3t。
300kg 級 x1 機、100kg 級 x1 機、50kg 級 x9 機、クアッドパック(3Ux4)x5 式。
LEO へ最大積載量 0.4t。SSO へ最大積載量 0.1t。
CubeSat 放出機構 3U サイズ x15 式
LEO へ最大積載量 1.5t。SSO へ最大積載量 0.59t。
50kg 級 x3 機、CubeSat 放出機構 3U サイズ x2 式。
LEO へ最大積載量 10t。SSO へ最大積載量 3.3t。
50kg 級 x4 機、50kg 級 1 機を 4 機の J-POD(1U)に交換可能。
LEO へ最大積載量 19t。GTO へ最大積載量 8t。
HTV 輸送用。HTV の最大積み込み量 5.2t の内、必要物資を除いた重量分の、1U-6U の CubeSat、50kg 級。
LEO へ最大積載量 0.28t。SSO へ最大積載量 0.3t。
50kg 級 x18 機、もしくは 1UCubeSatx30 機に交換可能。
LEO へ最大積載量 25t。GTO へ最大積載量 14t。

Long MarchLEO へ最大積載量 1.95t。GTO へ最大積載量 1t。
RockotSoyuz
PSLV

LEO へ最大積載量 7.8t
50kg 級 x3 機、合計 82U の CubeSat。
LEO へ最大積載量 3.25t。SSO へ最大積載量 1.6t。
100kg 級 x4 機、3UCubeSatx16 機、1UCubeSatx3 機。
LEO へ最大積載量 0.05t。

Safir

打ち上げ費用に関して、各ロケット打ち上げ費機関で相乗り衛星の詳細価格は掲示されていないが、相場として相乗り衛星では 1U 1000 万円、3U 3000〜4000 万円、6U 5000 万360

円、50kg 級は 1〜2 億と言われている。また、ISS からの衛星放出サービスを行う一部業者
は概算を示しており、Nanorack は 1U で$85,000、SpaceFlight では 3U で$295,000、50kg
は$1,750,000 となっており、ロケットによる標準的な打ち上げ費用は 330 万円/kg と言われている。
また、従来の主衛星搭載後の余剰空間を利用した PiggyBack 衛星ではなく、複数の小型衛星でロケットをシェアするライドシェア型のサービスが最近提供され始めた。これはSpaceX 社によるものであるが、SSO に 150kg 衛星を打ち上げる費用が概算で$2,250,000程度である。従来の PiggyBack 衛星と価格的には大きくは違わないが、主衛星に対するサブ衛星の立ち位置ではなく、ライドシェア衛星は全てが対等の関係になるため、衛星に対して過剰な要求がくる可能性は減るメリットがある。他にも、ライドシェア打ち上げとしては、アリアンスペース社がすでに発表している。
小型高性能な超小型衛星が作成可能になってきたことから、コンステレーションによる
超小型衛星の運用頻度が増える可能性があり、効率よく超小型衛星を打ち上げるサービス
が今後より展開されることが期待されている。主衛星に影響されず複数機の超小型衛星を放出するライドシェアサービスが打ち上げサービスとして今後拡大していく可能性がある。
小 型 衛 星 に 特 化 し た 小 型 ロ ケ ッ ト の 開 発 が 世 界 的 に 進 ん で い る が 、 Electron が33KUS$/kg、中国の Kuaizhou (快舟)1A が 57KUS$/kg、インドの SSLV が 12KUS$/kg と言われている。[7-1]

7.2 打ち上げサービス及び射場
7.2.1 国内射場
表 7.2.1-1 国内射場
Spaceport
大樹町射場
串本町射場
内之浦宇宙空間観測所
種子島宇宙センター

Location〒089-2115 北海道広尾郡大樹町美成 169 番地〒649-4112 和歌山県東牟婁郡
串本町田原地区〒893-1402 鹿児島県肝属郡肝付町南方 1791-13〒891-3793 鹿児島県熊毛郡南種子町大字茎永字麻津361

Access
飛行機、電車、船＋車
飛行機、電車＋車
飛行機もしくは電車＋車
飛行機もしくは船＋車

○大樹町射場
場所：
北海道大樹町は 816.4km2、人口 5742 名。
1984 年から「航空宇宙産業基地」の候補地とされ、官民一体となって「宇宙のまちづくり」を進めている。
2003 年と 2008 年に JAXA 大気航空宇宙実験場が整備されてからは、JAXA による大気球実験をはじめ各種実験が行われている。また、町内で起業した宇宙ベンチャーであるイン
ターステラテクノロジズ株式会社は、ロケット開発、打ち上げを繰り返し実施中であり、
HASTIC も CAMUI ロケットの打ち上げ実験を行なっており、宇宙利用の活動が活発化している[7-2]。
通常、静止軌道へ人工衛星の投入する場合は、赤道に近い射場から真東へのロケットを打ち上げが高効率であるが、地球観測衛星に用いられる SSO などへの打ち上げを考える場合、ロケット発射方向は南南西へ打ち上げることが望ましい。大樹町の発射可能方位角は 80〜
170°と見込まれており、真東にも打ち上げが可能な上、南方向にも既存の射場よりも広い範囲で打ち上げることが可能であるため、SSO については、他の射場よりも効率よく打ち上げが可能である。
HASTIC の試算では、大樹町の射場から SSO へ人工衛星を投入する場合、打ち上げ能力は種子島や内之浦の各々2 倍、１.４倍であるとされている。
大樹町沿岸は東と南側に海が広がり、平坦な地形が約 30km も続くため、ロケットエンジ
ンの切り離しや打ち上げに失敗した時、人的被害を出さないで済む可能性が高く、ロケット打ち上げや航空機・宇宙機のフライトセンターに適した世界有数の地勢を有している。また、
まだ広大な後背地を有しており、現在の射場面積は 0.7km2 であるが、種子島宇宙センターの約 7 倍以上となる 60km2 以上の敷地を確保可能とされており、将来的な発展性を秘めている[7-3]。人口密度は 7.06 人/km2 と種子島などに比べても低く、人口密集地である帯広市中心までの距離は 70km と保安距離確保の点でも良い。

気候：
また、大樹町は晴天が多く、冬季でも雪が比較的に少なく、風が弱い。一方、平均気温は5.4℃、最高気温は 23.4℃、最低気温は-16.9℃と寒暖差は激しい。

アクセス：
射場は、JR 帯広駅から約 65km、車で 70 分ほど、帯広空港から約 50km、車で 50 分ほど、十勝港から約 30km、車で 40 分ほどの距離にある。

362

展望場所：
大樹町多目的航空公園、大樹町晩成ロケット見学場 SKY HILL

図 7.2.1-1 大樹町射場位置(@google)[7-4]○串本町射場場所：
射場が建設予定の和歌山県串本町は 135.8km2 の広さで人口 16,240 人。
2019 年スペースワン株式会社が小型ロケットによる商業輸送サービスを提供することを目的として選定。約 150kg の小型衛星を搭載し、高度 500km の SSO まで、約 250kg の人
工衛星を高度 500km の LEO へ輸送することを予定している。目標は年間 20 機の打ち上げである。
串本町射場は、東にも南方向にも海が広がっており、打ち上げることが可能である。現在
建設している射場面積は 0.15km2 である。

気候：
温暖な気候であり、平均気温 17.9℃、最高気温 29.4℃、最低気温 5.7℃、高い晴天率を誇
る。

アクセス：
射場は、南紀白浜空港から約 70km、車で 80 分ほど、名古屋駅から約 240km、車で 210分ほどの距離になる予定。今後の開発による。

363

図 7.2.1-2 串本町射場位置(@google)[7-5]○内之浦宇宙空間観測所
場所：
射場がある鹿児島県肝付町は 308.1km2 の広さで人口 15,170 人。
射場の敷地面積は、0.71km2 であり、世界でも珍しい山地のロケット発射場である。1962
年より使用されており、種子島宇宙センターより起伏の大きい台地に建設された。内之浦は、山間地であるため、市街地から離れ、物資輸送は便利であり、東側、及び南側が開けており、国内のロケット射場施設としては種子島に並ぶ存在である。
国内で打ち上げを行う射場としては、比較的南(北緯 31 度)にあり、高効率に衛星を打ち上げることができる。
KS 台地、ミュー台地と 2 箇所の射場があり、計 400 機を超える固体燃料ロケットを打ち上げている。KS 台地は主に小型観測ロケットの打ち上げを行なっている。一方、ミュー台
地は、イプシロンロケットなどの中型ロケットの規模である。
内之浦宇宙センターは山間地であるため、安全距離を十分に取れる。また射場から東、南方向に対しては海が広がっており、ロケット打ち上げに適している地形である。

気候：
温暖な気候であり、平均気温 18.1℃、最高気温 31.7℃、最低気温 1.7℃、高い晴天率を誇
る。

アクセス：
射場は、鹿児島空港から約 110km、車で 110 分ほど、鹿児島中央駅から約 130km、車で130 分ほどの距離にある。
364

展望場所：
宮原ロケット見学所、内之浦漁港、岸良海岸

図 7.2.1-3 内之浦射場位置（@google）[7-6]○種子島宇宙センター
場所：
鹿児島県種子島は 445km2、人口 33,177 名（2016 年）。
静止軌道へ人工衛星を投入するためにロケットを打ち上げる際、効率的に打ち上げるには、より赤道側に打ち上げる必要があり、種子島は国内で打ち上げを行う射場としてはもっとも南(北緯 3０度)にあり、高効率に静止軌道へ衛星を打ち上げることができる。打ち上げに必要なエネルギーが少なくて済むため、より重いものを打ち上げることが可能になる。
種子島は３つの射場を有している。種子島に宇宙センターを作ることが決まったのは1966 年、竹崎射場で小型ロケットによる打ち上げが 1968 年から始まり、並行して大崎射場に中型ロケット射場を整備し、1974 年から打ち上げを行なっている。竹崎射場からの打ち上げは 1998 年までの 30 年で 94 機、大崎射場からは 27 機が打ち上げられている。その後、大型ロケット発射場として吉信射場が新たに増設され、2015 年までに H―IIA、H-IIB で
計 35 機が打ち上げられた。
種子島宇宙センターは射場面積 9.7km2 と広い敷地を有しており、安全距離を十分に取れる。また射場から東、南方向に対しては海が広がっており、ロケット打ち上げに適している地形である。
中型ロケットに対しては、固定発射台方式を使用する。移動整備塔によりロケットの組み立て・点検整備などを行い、打ち上げ時にレール走行により 100m ほど離て打ち上げを行う。大型ロケットの場合、組立棟で組み上げられたロケットを 500m 離れた射点に運搬台車により運ばれ打ち上げられる、移動発射台方式である。
365

気候：
気候は亜熱帯気候で、年平均気温は 19.6℃、最高気温 30.6℃、最低気温 8.5℃、高い晴天
率を誇る。

アクセス：
射場は、種子島空港から約 30km、車で 40 分ほどであり、西之表港から約 50km 車で 70分の距離にある。

展望場所：
公式の打ち上げ見学場は、恵美之江展望公園、長谷展望公園、宇宙ヶ丘公園、南種子町営
陸上競技場。

図 7.2.1-4 種子島射場位置（@google）[7-7]7.2.2 国内ロケットサービス
表 7.2.2-1 国内ロケットサービス一覧
Organization
インターステラテクノ
ロジズ株式会社
インターステラテクノ
ロジズ株式会社
三菱重工
三菱重工
三菱重工

Products andServices
Launcher

MOMO

Website[7-8]LauncherZERO

Website[7-9]Launcher

H-IIA

Website[7-10]

Launcher

H-IIB

Website[7-10]

Launcher

H-III

Website[7-10]

Vehicle366

WebsiteIHI エアロスペース・
JAXA
スペースワン
PD エアロスペース

Launcher

EpsilonWebsite[7-11]

Launcher開発中

Website[7-12]

Launcher開発中

Website[7-13]

Launcher開発中

Website[7-14]

PiggyBack

H-IIA

Website[7-15]

PiggyBack

H-III

Website[7-15]

SPACE WALKER
Space BD
Space BD
Space BD

三井物産エアロスペー
ス

CubeSat
Deployer (ISS)CubeSat
Deployer (ISS)HTV(H-IIB),(Antares230),
Dragon (Falcon9)
HTV(H-IIB),(Antares230),
Dragon (Falcon9)

CygnusWebsite[7-15]

CygnusWebsite[7-16]○インターステラテクノロジズ株式会社


MOMO
打ち上げ費用：5000 万程度
ペイロード重量：20kg
高度：120km

ZERO
打ち上げ費用：6 億以下ペイロード重量：100kg
ペイロードサイズ：1300mm x 1200mm x 1200mm or Customizable
高度：500km（LEO）

○三菱重工


H-IIA
打ち上げ費用：108 億

ペイロード重量：5,950kg

高度：36,226km(標準静止トランスファ軌道)


ペイロード重量：4,820kg

高度：36,226km(ロングコースト静止トランスファ軌道)


ペイロード重量：3,300kg

高度：800km（SSO）

367



ペイロード重量：10,000kg

高度：300km（LEO）


H-IIB


ペイロード重量：16,500kg

高度：350-460km（HTV 軌道）


H-III


ペイロード重量：4,000kg 以上

高度：500km（SSO）


ペイロード重量：6,500kg 以上

高度：2,700km（ロングコースト静止トランスファ軌道）○IHI エアロスペース・JAXA


イプシロンロケット
打ち上げ費用：45 億

ペイロード重量：590kg 以上、1,500kg

高度：500km（SSO）


ペイロード重量：365kg 以上

高度：500km（長楕円軌道）○スペースワン

ペイロード重量：150kg

高度：500km(SSO)

ペイロード重量：250kg

高度：500km（LEO）○PD エアロスペース
高度 100km へ到達可能な完全再使用型サブオービタル宇宙飛行機の開発と利用サービス。


無人飛行機（微小重力実験、高高度大気観測）

ペイロード重量：100kg

高度：110km


無人飛行機（空中発射母機、衛星軌道投入、ISS 物資輸送など）


ペイロード重量：6,000kg

高度：110km
368

有人飛行機（宇宙旅行）

ペイロード重量：6+2 名（パイロット）

高度：110km○SPACE WALK
日本初発の有人宇宙飛行を目指し、高度 100km に到達可能な LNG ロケットエンジンによる弾道飛行用のスペースプレーンを開発。また、高度 40km に到達可能な再利用可能なスペースプレーンに、使い捨て小型ロケットを搭載し、小型衛星打ち上げを予定している。
高度 100km へ到達可能な完全再使用型サブオービタル宇宙飛行機の開発と利用サービス。


無人飛行機＋小型ロケット


ペイロード重量：100kg

高度：700km SSO


有人飛行機（宇宙旅行）

ペイロード重量：6+2 名（パイロット）

高度：100km○Space BD
ミッション策定、打ち上げ機会確保、技術調整、安全審査、環境試験、官辺手続き、打ち上げ、運用までトータルサポート。

ISS からの衛星放出サービス


ペイロードサイズ：1U-6U サイズ 1U あたり 0.13kg 以上 1.33kg 以下、W6U サ
イズ 14kg 以下、50cm 級（550mm x 350mm x 550mm）50kg 以下

高度：400km（ISS 軌道）


H-IIA 相乗り

H-III 相乗り

○三井物産エアロスペース
米国のスペースフライト社に出資しており、スペースフライト社は民間ロケットの空いたスペースに小型衛星をのせるマッチングサービスを展開している。三井物産もこのマッ
チング先となる販路を開拓しており、ISS からの放出にサービスに関するサービスを行なっ
ている。

369



ISS からの衛星放出サービス


ペイロードサイズ：1U-6U サイズ 1U あたり 0.13kg 以上 1.33kg 以下、W6U サ
イズ 14kg 以下、50cm 級（550mm x 350mm x 550mm）50kg 以下

高度：400km（ISS 軌道）

7.2.3 海外射場
表 7.2.3-1 は、運用中もしくは建設中の超小型衛星打ち上げ射場を示す。情報の大部分は参考文献[7-17]から取得され、追加情報は参考文献[7-18] [7-19]、そして[7-20]から取得した。
表 7.2.3-1 世界の超小型衛星打ち上げ射場
射場

国・地域

場所

交通手段

Woomera Test Range[7-21]

Australia

Woomera Prohibited Area

PublicCentro de Lançamento de Alcântara[722]BrazilAlcântara, MaranhãoPublicCentro de Lançamento da Barreira do
Inferno[7-23]

BrazilParnamirim, Rio Grande do Norte

PublicJiuquan Satellite Launch Center[7-24]

China

Inner Mongolia Region

PublicTaiyuan Launch Center[7-25]

China

Shanxi Province

PublicWenchang Launch Center[7-26]

China

Hainan Island

PublicXichang Launch Center[7-27]

China

Sichuan Province

PublicHaikou Space Center

China

Hainan Island

Guiana Space Centre[7-28]

Europe (ESA)

Kourou, French Guiana

PublicSatish Dhawan Space Centre[7-29]

India

Sriharikota Range

PublicThumba Equatorial Rocket Launch
Station[7-30]

India

Thiruvananthapuram

PublicPameungpeuk Spaceport[7-31]

Indonesia

Biak island

PublicImam Khomeini Spaceport[7-32]

Iran

Semnan Province

PublicPalmachim Air Force Base[7-33]

IsraelRishon LeZion

PublicSpaceport Malaysia[7-34]

Malaysia

Malacca

PrivateMultinational

Equatorial Pacific, South of Hawaii

PublicNew Zealand

WairoaPublicSea Launch Odyssey
Launch Area[7-35]-

Kiritimati

Rocket Lab Launch Complex 1, New
Zealand[7-36]

370

Sohae Satellite Launching Station[737]North Korea

CholsanPublicTonghae
Satellite
Ground[7-38]

North Korea

Musudan-ri

PublicAndøya Space Center[7-39]

NorwayAndøyaPublicBaikonur Cosmodrome[7-40]

RussiaBaikonur, Kazakhstan

PublicDombarovsky Missile Base[7-41]

RussiaYasny

PublicKapustin Yar[7-42]

RussiaNear Volgograd

PublicPlesetsk Cosmodrome[7-43]

RussiaPlesetsk

PublicVostochny Cosmodrome[7-44]

RussiaSvobodny region

PublicNaro Space Center[7-45]

South Korea

Naro Island

PublicEsrange Space Center[7-46]

Sweden

Northern Sweden near Kiruna

PublicBlue Origin Launch Site[7-47]

United States

West Texas

PrivateCamden Spaceport[7-48]

United States

Camden County, Georgia

PublicCape Canaveral Air Force Station[749]

United States

Cape Canaveral, Florida

PublicCecil Spaceport[7-50]

United States

Jacksonville, Florida

PrivateEdwards Air Force Base[7-51]

United States

Edwards, California

PublicKennedy Space Center[7-52]

United States

Cape Canaveral, Florida

PublicHouston Spaceport[7-53]

United States

Houston, Texas

PublicMid-Atlantic Regional Spaceport[7-54]

United States

Midland, Texas

PublicMojave Air and Space Port[7-55]

United States

Mojave, California

PublicPacific Missile Range Facility, Barking
Sands[7-56]

United States

Barking Sands, Kauai, Hawaii

PublicPacific Spaceport Complex – Alaska[757]

United States

Kodiak Island, Alaska

PublicPoker Flat Research Range[7-58]

United States

Near Fairbanks, Alaska

PublicSpaceX Texas Launch Site[7-59]

United States

LaunchingUnited States

Spaceport America[7-60]
Ronald Reagan Ballistic
Defense Test Site[7-61]

Brownsville, Texas
Truth or Consequences,
MexicoPublicNew
PublicMissileUnited States

Marshall Islands

PublicVandenberg Air Force Base[7-62]

United States

Near Lompoc, California

PublicWallops Flight Facility[7-63]

United States

Wallops Island, Virginia

PublicWhite Sands Space Harbor[7-64]

United States

Southern New Mexico

Private371

47 箇所の射場の統計情報を図 7.2.3-1 と 7.2.3-2 に示す。ロケット射場の 40.1％は米国にあり、続いてロシアと中国が 11.4％ある。ブラジル、インド、そして北朝鮮は 4.5％、インドネシア、マレーシア、ノルウェー、韓国、ESA、スウェーデン、オーストラリア、イスラ
エル、イラン、ニュージーランドはそれぞれ 2.3％である。

USA
RussiaChina
India
North Korea
Indonesia
Malaysia
NorwaySouth Korea
ESA
Sweden

図 7.2.3-1 世界の超小型衛星打ち上げ射場の割合

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

図 7.2.3-2 各国・地域の超小型衛星打ち上げ射場の数

372

7.2.4 海外ロケットサービス
7.2.4.1 超小型衛星打ち上げ業者
表 7.2.4.1-1 に海外の超小型衛星の打ち上げ業者を示す。データの大部分は、参考文献[765]から供給されます。 2018 年以降に開発された打ち上げ業者は参考文献[7-66] [7-67]から得た。

表 7.2.4.1-1 海外の超小型衛星の打ち上げ業者
企業

サービス

ABL Space Systems[7-68]
Advanced
Corporation[7-70]

Rockets

Aerojet Rocketdyne[7-72]
Aevum[7-74]
Agnikul Cosmos[7-76]
Aphelion Orbitals[7-78]
ARCA Space[7-79]
Arianespace
Arianespace
Arianespace
Arianespace
ASRI
Astra Space (Stealth Space
Company) [7-86]
Avio[7-88]
B2Space[7-90]
Bagaveev Corporation[7-92]
Bellatrix Aerospace[7-94]
Beyond EarthBlack Arrow[7-97]
BlackSky
bluShift Aerospace[7-100]

打ち上げ機

国

WebsiteRS1

USWebsite[7-69]

Launcher (Dedicated)

US

Website[7-71]

Launcher (Dedicated)

US

Website[7-73]

US

Website[7-75]

Launcher (Dedicated)

India

Website[7-77]

Launcher (Dedicated)

US

Website[7-78]

Launcher (Dedicated)

Launcher (Dedicated),
Launch Provider

Ravn

Launcher (Dedicated)

Haas 2CUS,
Romenia

Website[7-80]

PiggybackAriane 5

ESA

Website[7-81]

Piggyback

Soyuz

ESA

Website[7-82]

PiggybackAriane 6

ESA

Website[7-83]

Piggyback

Vega CESA

Website[7-84]

Launcher (Dedicated)

AUSROC-Nano Australia

Website[7-85]

Launcher (Dedicated)

Astra

US

Website[7-87]

Launcher (Dedicated)

Vega

Italy

Website[7-89]

UK

Website[7-91]

Launcher (Dedicated)
Launcher (Dedicated)

Demo

US

Website[7-93]

Launcher (Dedicated)

ChetakIndia

Website[7-95]

US

Website[7-96]

UK

Website[7-98]

Australia

Website[7-99]

US

Website[7-101]

Launcher (Dedicated)
Launcher (Dedicated)

Black Arrow-2

Launcher (Dedicated)
Launcher (Dedicated)

373

Red Dwarf

Launcher (Dedicated)

Kuaizhou

China

Website[7-102

China Academy of Launch
Vehicle Technology

Piggyback

CZ-4B

China

Website[7-103]

China Academy of Launch
Vehicle Technology

Piggyback

CZ-2D

China

Website[7-104]

Launcher (Dedicated)

Sagitarius

Spain

Website[7-105]

US

Website[7-107]

CASIC / ExPace

Celestia Aerospace

Launcher (Dedicated)

CloudIX (Nine) [7-106]
Comisión
Nacional
Actividades EspacialesdeCubecab[7-109]
Dawn Aerospace[7-111]
Earth to Sky[7-113]
Eclipse Orbital[7-115]
EPIC Aerospace[7-117]
Equatorial
Industries[7-119]

Space

Exos Aerospace[7-121]
Eurockor Launch Services
Firefly[7-124]
Frontier Astronautics[7-126]
Galactic Energy
Generation Orbit[7-129]
Gilmour Space[7-131]
Heliaq[7-133]
HyImpulse[7-135]
Iran Space Agency
ISRO
i-space
Independence-X[7-140]
Interorbital Systems
ISC Kosmotras
Isar Aerospace[7-144]Israel Aerospace Industries
LandSpace[7-147]

Launcher (Dedicated)

TronadoArgentina

Website[7-108]

Launcher (Dedicated)

CubeCabUS

Website[7-110]

Launcher (Dedicated)

Netherlan
ds, New
Zealand

Website[7-112]

Launcher (Dedicated)

US

Website[7-114]

Launcher (Dedicated)

US

Website[7-116]

Launcher (Dedicated)

Argentina

Website[7-118]

Launcher (Dedicated)

SingaporeWebsite[7-120]

Launcher (Dedicated)

Sarge

US

Website[7-122]

Piggyback

Rokot

RussiaWebsite[7-123]

Launcher (Dedicated)

Firefly αUSWebsite[7-125]

US

Website[7-127]

Launcher (Dedicated)
Launcher (Dedicated)

Pallas-1

China

Website[7-128]

Launcher (Dedicated)

Go_Launcher

US

Website[7-130]

Launcher (Dedicated)

Eris NLV

Australia

Website[7-132]

Launcher (Dedicated)

ALV-2

Australia

Website[7-134]

Germany

Website[7-136]

Launcher (Dedicated)
PiggybackSafir 2

Iran

Website[7-137]

Piggyback

PSLV

India

Source[7-138]

Launcher (Dedicated)

Hyperbola-1

China

Website[7-139]

Launcher (Dedicated)

DNLV

Malaysia

Website[7-141]

Launcher (Dedicated)

NeptuneUS

Website[7-142]

Piggyback

Dnepr

RussiaWebsite[7-143]

Launcher (Dedicated)

Spectrum

Germany

Website[7-145]

Launcher (Dedicated)

ShavitIsraelWebsite[7-146]

Launcher (Dedicated)

Landspace ZQ-1

China

Website[7-148]374

LapanLaros
LAUNCHER Space[7-151]
Leaf Space[7-153]
Lin Industrial[7-155]
Link Space (Linkspace) [7157]
MishaalNammo Raufoss AS
NewSpace India Ltd
Northrop Grumman
Northrop Grumman
OHB
CosmosServices[7-164]

Orbex Space[7-168]
Orbital Sciences

Pangea Aerospace[7-173]
PLD Space
Relativity space
Rocket Lab[7-177]
Rocketcrafters[7-179]
RocketStar[7-181]
RoketsanSandia National Lab
LaunchSkyroot Aerospace[7-186]
Skyrora[7-188]
Space Ops[7-190]
SpaceDarts[7-192]
SpaceForest

Indonesia

Website[7-149]

Launcher (Dedicated)

LAROS - RN1

RussiaWebsite[7-150]

Launcher (Dedicated)

US

Website[7-152]

Launcher (Dedicated)

Italy

Website[7-154]

Launcher (Dedicated)

Taimyr NLV

RussiaWebsite[7-156]

Launcher (Dedicated)

NewLine-1
rocketChina

Website[7-158]

Launcher (Dedicated)

M-OV

US

Website[7-159]

Launcher (Dedicated)

NorthStar NLV

NorwayWebsite[7-160]

Launcher (Dedicated)

SSLV

India

Website[7-161]

Launcher (Dedicated)

PegasusUS

Website[7-162]

Launcher (Dedicated)

Minotaur

US

Website[7-163]

Germany

Website[7-165]

Launcher (Dedicated)

Onespace OS-X

China

Website[7-167]

Launcher (Dedicated)

Prime

UK

Website[7-169]

Launcher (Dedicated)

PegasusUS

Website[7-170]

UK

Website[7-172]

Launcher (Dedicated)

Orbital Access[7-171]

Space

RPS-01

Launcher (Dedicated),
Deployer/
Launch CubeSat
Dispenser

One Space[7-166]

Scorpius
Company

Launcher (Dedicated)

Launcher (Dedicated)

Meso

Spain

Website[7-174]

Launcher (Dedicated)

Arion-2

Spain

Website[7-175]

Launcher (Dedicated)

Terran 1

US

Website[7-176]

Launcher (Dedicated)

New
Electron Rocket ZealandWebsite[7-178]

Launcher (Dedicated)

Intrepid-1

US

Website[7-180]

Launcher (Dedicated)

Starlord

US

Website[7-182]

Launcher (Dedicated)

Burak NLV

TurkeyWebsite[7-183]

Launcher (Dedicated)

Super Strypi

US

Website[7-184]

Launcher (Dedicated)

Demi-Sprite

US

Website[7-185]

Launcher (Dedicated)

Vikram-1

India

Website[7-187]

Launcher (Dedicated)Skyrora-XL

UK,
UkraineWebsite[7-189]

Launcher (Dedicated)

Australia

Website[7-191]

Launcher (Dedicated)

US,
Spain,
RussiaWebsite[7-193]

Launcher (Dedicated)

375

PERUN

PolandWebsite[7-194]

Space Launch Services
SpaceRyde (Loonify) [7-196]
Space Transportation
Space X
SpinLaunch[7-200]
Stratolaunch
Swedish Space Corporation
Swiss Space Systems
TiSpaceULAULAULAVirgin Orbit / VOX Space[7209]
XCOR Aerospace
Zero 2 Infinity[7-212]

Launcher (Dedicated)

Prometheus-1

Launcher (Dedicated)

UK

Website[7-195]

US

Website[7-197]

Launcher (Dedicated)

Jiageng-1

China

Website[7-198]

Rideshare

Falcon 9

US

Website[7-199]

Launcher (Dedicated)

US

Website[7-201]

Launcher (Dedicated)

US

Website[7-202]

Launcher (Dedicated)

SmallSat
Express,

SwedenWebsite[7-203]

Launcher (Dedicated)

SOAR

SwitzerlandWebsite[7-204]

Launcher (Dedicated)

HapithTaiwanWebsite[7-205]

Rideshare

Atlas VUS

Website[7-206]

Rideshare

Delta II

US

Website[7-207]

Rideshare

Delta IV

US

Website[7-208]

Launcher (Dedicated)

LauncherOne

US

Website[7-210]

Launcher (Dedicated)

Lynx Mark III

US

Website[7-211]

Launcher (Dedicated)

Bloostar

Spain

Website[7-213]

US
China
UK
Australia

India
Spain
RussiaESA
Germany
Italy
Argentina

図 7.2.4.1-1 超小型衛星打ち上げ企業

376

US
China
UK
Australia
India
Spain
RussiaESA
Germany
Italy
Argentina
Indonesia
Singapore
NorwayNew Zealand
Netherlands
Switzerland
SwedenTaiwanIranIsraelMalaysia
TurkeyPoland

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

図 7.2.4.1-2 各国・地域の超小型衛星打ち上げ企業数

図 7.2.4.1-1 と図 7.2.4.1-2 は各国・地域の打ち上げ業者の割合、及び数を示す。打ち上げ業者の 41.2％は米国、9.3％は中国、6.2％は英国である。続いて、オーストラリアとインドが 5.2％、ESA、スペイン、ロシアは 4.1％、ドイツは 3.1%、イタリアとアルゼンチンは2.1％、残りはインドネシア、ニュージーランド、シンガポール、ノルウェー、オランダ、
スウェーデン、スイス、台湾、イラン、イスラエル、マレーシア、トルコ、ポーランドである。

7.2.4.2 打ち上げブローカー
表 7.2.4.2-1 は超小型衛星の打ち上げブローカーを示す。データの大部分は参考文献[7214]から得た。図 7.2.4.2-1 と図 7.2.4.2-2 から、ブローカーの 41.4％が米国で生まれていることが分かる。英国は 20.7％で 2 番目である。ドイツとイタリアは各々10.3％、6.9％であり、続いてドバイ、カナダ、インド、リトアニア、ロシア、オランダが各々3.4％を占めている。

表 7.2.4.2-1 打ち上げブローカー
企業
Adaptive
Solution

サービス
Mission integration, analysis, and testing on
Launch Atlas V and
Delta IV launch vehicles

377

国WebsiteUS

Website[7-215]

PocketQubes rideshare

Alba Orbital
Astrobotic[7-217]
Circle219]

Aerospace[7-Commercial
Space
Technologies (CST)
D-OrbitEarth2Orbit
ECM
Exolaunch[7-225]

Website[7-216]

Launch Provider / Brokerer, Visual Navigation
SystemUS

Website[7-218]

Launch Provider
Bus/Platform

Dubai

Website[7-220]

Launch Provider / Brokerer

UK,
MoscowWebsite[7-221]

Launch Service Provider

Italy

Website[7-222]

Launch Broker for Antrix

India

Website[7-223]

Launch Service Provider

Germany

Website[7-224]

Germany

Website[7-226]

Italy

Website[7-227]

Germany

Website[7-228]

RussiaWebsite[7-230]

UK

Website[7-232]/

CubeSat Deployer
Provider / Brokerer

Brokerer,/

Dispenser,

CubeSat

LaunchRideshare

GAUSS
German Orbital Systems
GK Launch Services(Glavkosmos) [7-229]
Goonhilly
Station[7-231]

Earth

KSF
Foundation

Launch service provider
Launch Provider / Brokerer, Shop / Marketplace
Ground Station Network, Launch Provider /Brokerer
Dedicated,
Rideshare,
Constellation roll-out

ISILAUNCH

LaMont
235]

UK

Space

Aerospace[7-Maxar Space Systems
Loral (SSL)

SpecialOrbits, Netherlandslaunch opportunities for Nanosatellites

UK

Website[7-234]

Launch Provider / Brokerer

US

Website[7-236]

Ride Shares to Launch

US

Website[7-237]

Lithuania

Website[7-238]

Launch Provider / Brokerer

US

Website[7-240]

Dedicated, Rideshare, IntegrationUK

Website[7-241]

Launch Provider / Brokerer, Insurance Service

US

Website[7-243]

Launch Provider / Brokerer

US

Website[7-244]

Launch Provider / Brokerer

US

Website[7-245]

Launch Provider / Brokerer

US

Website[7-247]

Nanoavionics
NanoRacks[7-239]
Open Cosmos
Precious Payload[7242]
Qinetiq SpaceSEOPS (Satellite &Extraterrestrial
Operations&
Procedures)
SkyCorp(RaptorSpace Services) [7-246]

Website[7-233]

CubeSat Bus/Platform, Launch Provider /Space
FlightCanadaBrokerer, CubeSat Deployer / Dispenser,
Laboratory (SFL) [7-248]

378

Website[7-249]

Spaceflight[7-250]

Launch Provider / Brokerer, Insurance Service,US

Website[7-251]

UK

Website[7-252]

Launch Provider / Brokerer

US

Website[7-254]

LaunchUS

Website[7-255]

SurreySatellite
Technology Ltd (SSTL)
TriSept[7-253]
Tyvak
Systems

Nanosatellite

USA
UK
Germany
Italy
Lithuania
India
The Netherlands
CanadaDubai
Russia

図 7.2.4.2-1 超小型衛星打ち上げブローカー

14
12
10
8
6
4
2
0

図 7.2.4.2-1 各国・地域の超小型衛星打ち上げブローカー数379

7.2.5 聞き取り調査
海外の射場・打ち上げサービスを利用・見学した国内関係者への聞き取り調査を行った結果を以下に示す。
表 7.2.5-1 聞き取り調査結果
PSLV

Soyuz

Electron

射場環境
射場・作業環境・暑い、日中は、日陰以外は歩け ・組織ごとに部屋が用意されておない。
り，プリンタやインターネットな・打ち上げ施設は空港・街から遠 どもあり、オフィスとしても使用い。
可能。
片道４〜６時間。
・作業エリアは、組織ごとにパー・検問が多い。（打ち上げ施設の ティションで仕切られており、個ある集落に入る際、打ち上げ施設 別に施錠も可能。
に入る際、建物に入る際、クリー ・事前に必要電力量、コンセント
ンルームに入る際）
数、作業机や椅子の数など調整し・打ち上げ施設に入る際に、PC た内容で準備しており、可能な範やカメラの持ち込みをチェック 囲で追加の物などの準備も対応される。（禁止というわけではな して貰える。
い、チェックも結構緩い）。
・クリーンルームは十分に広く、特に作業性に事欠くことはない。
・電源電圧やプラグ形状が異なる。
・電源は常時供給と夜間 OFF がある。
・施設の人はクリーンルームにマスク無し・裸足で入室したりする。
・各人が自分の仕事のスペシャ
リストである。逆に言えば自分の仕事以外には関心がないように感じた。

射場・作業環境・設備が新しく、綺麗
・個室で最終調整、インテグレー
ションができるようになっている。
・専用のコンソールを見ながら打ち上げの状況をモニタできる。
・射場が半島の先端にあり、半径5km 程度は道路が完全には舗装されておらず、衛星の輸送時は注意が必要。
・舗装されていない道中では携
帯電話がつながりにくい。

サービス
・現地での移動はすべて送迎してもらえる。
・専任で 1⼈担当してもらえ、業務的なことから日常生活まで基本的にこの方に案内してもらえる。
・基本英語で話してもらえる。
・専任の方以外の現地⼈も英語だが、訛りが強く、非常に聞き取りづらい。
・集落内にあるアパート的なところが拠点となり、一人一部屋鍵付きの部屋が支給される。

サービス
・射場の近くに宿泊設備があり、海辺にあって景色が綺麗
・射場近くには売店やレストラ
ンが十分にはない

サービス
・衛星のフェアリング搭載など、現地作業員と作業する際には、英語の通訳を行ってくれ、特に問題なく意思疎通は可能。
・衛星搭載に関しての様々な事に真摯に対応してくれ、可能な範囲で要望などに柔軟に対応して貰える。
・事前に射場の作業エリア見学などのサイトサーベイの実施してくれる。
・現地滞在中の週末に街の案内などを行ってくれる。

380

・部屋はベッドが２つあっても窮屈さを感じないほどに十分に広い。
・トイレ、TV、エアコン、冷蔵庫もある。
・ネットワークとしては Wifi が整備されている。
・停電が頻繁に起こる。
・風呂場もあるが、シャワーの出が悪く、温度調節もできない。
・洗濯機はない。
・部屋に洗濯用の籠があり、そこに洗濯したいものを入れておけ
ば多分対応してもらえる（使用しなかった）。
・たまに知らない⼈が訪ねてきたりするため、プライベート性は低い。
・外出時は鍵をフロントに預けるため、貴重品の管理はしっかりとしたほうが良い。
・集落には売店等があるが、買い物や観光ができるような場所ではない。
・唯一の観光施設としてロケッ
トミュージアムがある（開館時間
的に入れなかった）。
・集落内には病院もあり、怪我や病気にかかった時には夜間でも対応してもらえる。
・犬や牛がそこら辺を普通に歩いている。
・虫はそこまで多くない。
・食事は食堂的なところでふるまわれる。
・水はペットボトルのものが十分に支給される。
・食事は３食、朝は軽くだが、昼・
夜は前菜・メイン・デザートまでふるまわれる。
・油を使った料理が多い、またパ
クチー臭が強い。
・衛生面はちゃんとしている。
・サラダなどで生野菜が出てくるが、食べても当たることはない。
・拠点から打ち上げ施設までも距離があり、毎日送迎してもらえる。
・昼食は食堂で食べるため、その都度拠点まで戻ることとなる。

381

参考文献
[7-1]

https://www.spaceworks.aero/wp-content/uploads/Nano-Microsatellite-MarketForecast-9th-Edition-2019.pdf[7-2]「宇宙で変わる北海道の未来、日本の未来」,北海道経済連合会, 2019

[7-3]

JAXA Note 2008, (財)日本宇宙フォーラム, 宇宙航空研究開発機構, pp.418-419.

[7-4]

https://www.google.com/maps?sxsrf=ALeKk02WwnOefItp2mh5ymxUoVlPU2jXcA:1
585015550138&q=%E5%A4%A7%E6%A8%B9%E7%94%BA%E5%B0%84%E5%
A0%B4&uact=5&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjr42Hg7LoAhViG6YKHSapA9MQ_AUoAXoECGcQAw[7-5]

https://www.google.com/maps/place/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E
7%9C%8C%E6%9D%B1%E7%89%9F%E5%A9%81%E9%83%A1%E4%B8%B2%E6%9C%AC%E7%94%BA/@33.5106064,135.6908915,12z/data=!3m1!4b1!4m5!
3m4!1s0x60063a87c7b7906d:0x5c43c55ae70458ed!8m2!3d33.4725476!4d135.78
14691

[7-6]

https://www.google.com/maps/place/JAXA+%E5%86%85%E4%B9%8B%E6%B5%
A6%E5%AE%87%E5%AE%99%E7%A9%BA%E9%96%93%E8%A6%B3%E6%B8%AC%E6%89%80/@31.2533739,130.9703928,10.11z/data=!4m5!3m4!1s0x353eb
adf2bdffd6b:0x2f00b2429bd29380!8m2!3d31.2512358!4d131.0761107[7-7]

https://www.google.com/maps/place/%E7%A8%AE%E5%AD%90%E5%B3%B6%E
5%AE%87%E5%AE%99%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC+%E5%AE%87%E5%AE%99%E7%A7%91%E5%AD%A6%E6%8A%80%E8%A1%
93%E9%A4%A8/@30.5421136,130.6357692,9.53z/data=!4m8!1m2!2m1!1z56iu5a
2Q5bO25bCE5aC0!3m4!1s0x0:0xe41d40b31890ec74!8m2!3d30.3748005!4d130.9
577179[7-8]

http://www.istellartech.com/technology/momo[7-9]

http://www.istellartech.com/technology/zero[7-10] https://www.mhi.com/jp/products/space/launch_service.html[7-11] http://www.jaxa.jp/projects/rockets/epsilon/index_j.html[7-12] https://www.space-one.co.jp/[7-13] https://pdas.co.jp/[7-14] https://www.space-walker.co.jp[7-15] https://space-bd.com/[7-16] http://aerospace.mitsui.co.jp/382[7-17] Spaceports: The Space Report 2017, https://www.thespacereport.org/[7-18] https://space.skyrocket.de/directories/launchsites.htm[7-19] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_rocket_launch_sites[7-20] Bryce Report, Orbital and Suborbital Launch Sites of the World (2019)[7-21] https://www.defence.gov.au/woomera/about.htm[7-22] http://www2.fab.mil.br/cla/[7-23] http://www.fab.mil.br/organizacoes/mostra/74/CENTRO%20DE%20LAN%C3%87A
MENTO%20DA%20BARREIRA%20DO%20INFERNO[7-24] https://www.nti.org/learn/facilities/71/[7-25] http://www.cgwic.com/LaunchServices/LaunchSite/TSLC.html[7-26] https://en.wikipedia.org/wiki/Wenchang_Spacecraft_Launch_Site[7-27] http://www.cgwic.com/LaunchServices/LaunchSite/XSLC.html[7-28] https://www.arianespace.com/spaceport-facility/[7-29] https://www.isro.gov.in/about-isro/satish-dhawan-space-centre-sdsc-shar[7-30] https://en.wikipedia.org/wiki/Thumba_Equatorial_Rocket_Launching_Station[7-31] https://en.wikipedia.org/wiki/National_Institute_of_Aeronautics_and_Space#Biak_S
paceport[7-32] https://en.wikipedia.org/wiki/Imam_Khomeini_Spaceport[7-33] https://en.wikipedia.org/wiki/Palmachim_Airbase[7-34] http://spaceportmalaysia.com/V3/[7-35] http://s7space.ru/en/launch-sea/[7-36] https://en.wikipedia.org/wiki/Rocket_Lab_Launch_Complex_1[7-37] https://en.wikipedia.org/wiki/Sohae_Satellite_Launching_Station[7-38] https://en.wikipedia.org/wiki/Tonghae_Satellite_Launching_Ground[7-39] https://www.andoyaspace.no/[7-40] https://www.nasa.gov/mission_pages/station/structure/elements/baikonur.html[7-41] https://en.wikipedia.org/wiki/Dombarovsky_Air_Base[7-42] https://en.wikipedia.org/wiki/Kapustin_Yar[7-43] http://www.russianspaceweb.com/plesetsk.html[7-44] http://www.russianspaceweb.com/svobodny.html[7-45] https://www.kari.re.kr/eng/sub03_03_04.do[7-46] https://www.sscspace.com/ssc-worldwide/esrange-space-center/[7-47] https://www.blueorigin.com/383

[7-48] https://spaceportcamden.us/[7-49] http://afspacemuseum.org/ccafs/[7-50] https://www.bizjournals.com/jacksonville/news/2019/09/18/cecil-spaceport-movesone-step-closer-to-space.html[7-51] https://www.edwards.af.mil/[7-52] https://www.nasa.gov/centers/kennedy/home/index.html[7-53] https://www.fly2houston.com/spaceport/[7-54] https://www.vaspace.org/[7-55] https://www.mojaveairport.com/[7-56] https://www.cnic.navy.mil/regions/cnrh/installations/pacific_missile_range_facility_b
arking_sands.html[7-57] https://akaerospace.com/capabilities/pacific-spaceport-complex-alaska-psca[7-58] https://www.pfrr.alaska.edu/content/welcome-poker-flat[7-59] https://www.sopadre.com/spacex/[7-60] https://www.spaceportamerica.com/[7-61] https://en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan_Ballistic_Missile_Defense_Test_Site[7-62] https://www.vandenberg.af.mil/[7-63] https://www.nasa.gov/centers/wallops/home[7-64] https://www.nasa.gov/centers/wstf/about/history/WSSH.html[7-65] Carlos Niederstrasser. “Small Launch Vehicles – A 2018 State of the Industry
Survey”. Proceedings of the 32nd Annual AIAA/USU Conference on Small
Satellites. Logan, UT.
[7-66] http://www.parabolicarc.com/2015/10/04/updated-list-smallsat-launch-vehicles/[7-67] https://forum.nasaspaceflight.com/index.php?topic=38583.0[7-68] https://www.nanosats.eu/org/abl-space-systems.html[7-69] https://www.ablspacesystems.com/[7-70] https://www.nanosats.eu/org/advanced-rockets-corporation[7-71] https://airbreathing.space[7-72] https://www.nanosats.eu/org/aerojet-rocketdyne[7-73] https://www.rocket.com/[7-74] https://www.nanosats.eu/org/aevu[7-75] https://www.aevumspace.com/[7-76] https://www.nanosats.eu/org/agnikul384

[7-77] http://www.agnikul.in/#space[7-78] https://www.nanosats.eu/org/aphelion-orbitals[7-79] https://www.nanosats.eu/org/arca-space[7-80] www.arcaspace.com[7-81] https://www.arianespace.com/vehicle/ariane-5/[7-82] https://www.arianespace.com/vehicle/soyuz/[7-83] https://www.arianespace.com/ariane-6/[7-84] https://www.arianespace.com/vega-c/[7-85] http://www.b14643.de/Spacerockets_3/ASRI-RMITU/Description/Frame.htm[7-86] https://www.nanosats.eu/org/astra-space[7-87] https://www.linkedin.com/company/astraspace/about/[7-88] https://www.nanosats.eu/org/avio[7-89] https://www.avio.com/vega[7-90] https://www.nanosats.eu/org/b2space[7-91] http://www.b2-space.com/[7-92] https://www.nanosats.eu/org/bagaveev-corporation[7-93] http://bagaveev.com/[7-94] https://www.nanosats.eu/org/bellatrix-aerospace[7-95] http://www.bellatrixaerospace.com/[7-96] http://www.bellatrixaerospace.com/[7-97] https://www.nanosats.eu/org/black-arrow[7-98] https://blackarrow-space.uk[7-99] https://bsaero.space/[7-100] https://www.nanosats.eu/org/blushift-aerospace[7-101] https://blushiftaerospace.com[7-102] https://www.asianscientist.com/2016/09/columns/final-frontiers-expace-chinasversion-spacex-casic/[7-103] https://en.wikipedia.org/wiki/Long_March_(rocket_family)[7-104] https://en.wikipedia.org/wiki/Long_March_2D[7-105] https://celestiaaerospace.com[7-106] https://www.nanosats.eu/org/cloudix[7-107] www.cloudix.space[7-108] https://space.skyrocket.de/doc_lau/tronador-2.htm
385

[7-109] https://www.nanosats.eu/org/cubecab.html[7-110] http://cubecab.com/[7-111] https://www.nanosats.eu/org/dawn-aerospace[7-112] https://dawnaerospace.com[7-113] https://www.nanosats.eu/org/earth-to-sky[7-114] https://earthtosky.com[7-115] https://www.nanosats.eu/org/eclipse-orbital[7-116] https://www.f6s.com/eclipseorbital[7-117] https://www.nanosats.eu/org/epic-aerospace[7-118] http://epic-aerospace.com/[7-119] https://www.nanosats.eu/org/equatorial-space-industries[7-120] https://www.equatorialspace.com/[7-121] https://www.nanosats.eu/org/exos-aerospace[7-122] https://exosaero.com/[7-123] http://www.russianspaceweb.com/rockot.html[7-124] https://www.nanosats.eu/org/firefly[7-125] https://firefly.com/[7-126] https://www.nanosats.eu/org/frontier-astronautics[7-127] http://frontierastronautics.com/[7-128] https://gbtimes.com/chinese-rocket-company-galactic-energy-sets-sights-on-pallas1-medium-lift-launch-vehicle[7-129] https://www.nanosats.eu/org/generation-orbit.html[7-130] http://generationorbit.com/[7-131] https://www.nanosats.eu/org/gilmour-space-technologies[7-132] https://www.gspacetech.com[7-133] https://www.nanosats.eu/org/heliaq[7-134] https://www.heliaq.com/[7-135] https://www.nanosats.eu/org/hyimpulse[7-136] http://www.hyimpulse.de/en/[7-137] https://en.wikipedia.org/wiki/Safir_(rocket)[7-138] https://spaceflightnow.com/2019/08/19/launch-providers-announce-ridesharemissions-large-and-small/386

[7-139] https://spacenews.com/chinese-ispace-achieves-orbit-with-historic-private-sectorlaunch/[7-140] https://www.nanosats.eu/org/independence-x[7-141] http://www.independence-x.com/[7-142] https://www.interorbital.com/[7-143] http://www.russianspaceweb.com/dnepr.html[7-144] https://www.nanosats.eu/org/isar-aerospace[7-145] https://www.isaraerospace.com/spectrum.php[7-146] https://www.iai.co.il/p/shavit[7-147] https://www.nanosats.eu/org/landspace.html[7-148] http://www.landspace.com/[7-149] http://www.b14643.de/Spacerockets_3/LAPAN/Description/Frame.htm[7-150] https://laros.ru/news/453/uspeshnye-peregovory-kb-laros-i-npp-zvezda/[7-151] https://www.nanosats.eu/org/launcher-space[7-152] https://launcherspace.com/[7-153] https://www.nanosats.eu/org/leaf-space.html[7-154] https://leaf.space[7-155] https://www.nanosats.eu/org/lin-industrial[7-156] https://en.spacelin.ru/[7-157] https://en.spacelin.ru/[7-158] https://linkspace.com.cn/[7-159] https://www.mishaalaerospace.com/home[7-160] http://www.mynewsdesk.com/no/nammo/pressreleases/nammo-ready-to-launchnorways-first-space-rocket-2572034[7-161] https://en.wikipedia.org/wiki/Small_Satellite_Launch_Vehicle[7-162] https://www.northropgrumman.com/space/pegasus-rocket/[7-163] https://www.northropgrumman.com/space/minotaur-rocket/[7-164] https://www.nanosats.eu/org/ohb-cosmos[7-165] https://www.ohb-cosmos.de[7-166] https://www.nanosats.eu/org/one-space.html[7-167] http://www.onespacechina.com/en/[7-168] http://www.onespacechina.com/en/[7-169] https://orbex.space/#vehicle387

[7-170] https://sst-soa.arc.nasa.gov/10-integration-launch-and-deployment[7-171] https://www.nanosats.eu/org/orbital-access.html[7-172] https://www.orbital-access.com[7-173] https://www.nanosats.eu/org/pangea-aerospace[7-174] https://www.pangeaaerospace.com/meso-rocket[7-175] http://pldspace.com/new/[7-176] https://www.relativityspace.com/[7-177] https://www.nanosats.eu/org/rocket-lab[7-178] https://www.rocketlabusa.com[7-179] https://www.nanosats.eu/org/rocketcrafters.html[7-180] http://www.rocketcrafters.com/[7-181] https://www.nanosats.eu/org/rocketstar.html[7-182] https://rocketstar.nyc/[7-183] http://www.b14643.de/Spacerockets_3/Roketsan/Description/Frame.htm[7-184] http://www.b14643.de/Spacerockets_3/Sandia-Lab/Description/Frame.htm[7-185] https://sst-soa.arc.nasa.gov/10-integration-launch-and-deployment[7-186] https://www.nanosats.eu/org/skyroot[7-187] https://skyroot.in/[7-188] https://www.nanosats.eu/org/skyrora[7-189] https://www.skyrora.com[7-190] https://www.nanosats.eu/org/spaceops[7-191] https://spaceops.com.au/[7-192] https://www.nanosats.eu/org/spacedarts[7-193] https://spacedarts.space[7-194] https://spaceforest.pl[7-195] http://www.spacels.com/[7-196] https://www.nanosats.eu/org/spaceryde[7-197] https://www.spaceryde.com/[7-198] http://www.b14643.de/Spacerockets_3/SpaceTransportation/Description/Frame.htm[7-199] https://www.spacex.com/falcon9[7-200] https://www.nanosats.eu/org/spinlaunch[7-201] https://www.spinlaunch.com/388

[7-202] https://www.spinlaunch.com/[7-203] https://www.sscspace.com/services/science-and-launch-services/small-satellitelaunches/[7-204] https://forum.nasaspaceflight.com/index.php?topic=31278.0[7-205] http://www.b14643.de/Spacerockets_3/TiSpace/Description/Frame.htm[7-206] https://www.ulalaunch.com/rockets/atlas-v[7-207] https://www.ulalaunch.com/rockets/atlas-v[7-208] https://www.ulalaunch.com/rockets/atlas-v[7-209] https://www.nanosats.eu/org/virgin-orbit[7-210] https://virginorbit.com/[7-211] https://en.wikipedia.org/wiki/XCOR_Aerospace[7-212] https://www.nanosats.eu/org/zero2infinity[7-213] http://www.zero2infinity.space/[7-214] https://www.nanosats.eu/companies[7-215] https://adaptivelaunch.com[7-216] http://www.albaorbital.com/launch[7-217] https://www.nanosats.eu/org/astrobotic[7-218] https://www.astrobotic.com/[7-219] https://www.nanosats.eu/org/circle-aerospace[7-220] https://www.circle.space[7-221] https://commercialspace.co.uk/services/[7-222] https://www.cubesat.org/new-index[7-223] http://www.earth2orbit.com/about.php[7-224] https://www.ecm.space/[7-225] https://www.nanosats.eu/org/exolaunch[7-226] https://www.ecm-space.de[7-227] https://www.gaussteam.com/satellite-launches/[7-228] https://www.cubesat.org/new-index[7-229] https://www.nanosats.eu/org/gl-launch-services.html[7-230] http://gklaunch.ru/en/news/production-of-soyuz-2-1a-with-a-fairing-for-acommercial-mission-operated-by-gk-launch-services-is-completed/[7-231] https://www.nanosats.eu/org/goonhilly-earth-station[7-232] https://www.goonhilly.org/lunar389

[7-233] https://www.isilaunch.com[7-234] https://www.ksf.space[7-235] https://www.nanosats.eu/org/lamont-aerospace[7-236] https://www.lamontaerospace.org[7-237] http://www.sslmda.com/html/access_to_space.php[7-238] https://nanoavionics.com[7-239] https://www.nanosats.eu/org/nanoracks.html[7-240] https://nanoracks.com/[7-241] https://open-cosmos.com[7-242] https://www.nanosats.eu/org/precious-payload[7-243] https://www.preciouspayload.com[7-244] https://www.qinetiq.com/Solutions[7-245] https://seopsllc.com[7-246] https://www.nanosats.eu/org/skycorp[7-247] http://www.skycorpinc.com/[7-248] https://www.nanosats.eu/org/space-flight-laboratory[7-249] https://www.utias-sfl.net[7-250] https://www.nanosats.eu/org/spaceflight[7-251] https://spaceflight.com/[7-252] https://sst-soa.arc.nasa.gov/10-integration-launch-and-deployment[7-253] https://www.nanosats.eu/org/trisept-corp[7-254] https://www.trisept.com[7-255] https://www.tyvak.com390

8 超小型衛星を活用したアジア等の宇宙新興国向けの支援策に係る提案
本項では、本調査研究報告書のまとめとして、超小型衛星研究開発に係る宇宙新興国に向けた支援について提言する。宇宙新興国の支援は、宇宙基本計画（平成 28 年 4 月）において述べられている「4 宇宙外交の推進及び宇宙分野に関連する海外展開戦略の強化」という具体的取組の一環として捉えることができ、
1.

国際的な枠組みを通じた宇宙空間の平和利用によって世界的課題の解決にあたり、世界の平和と人類の発展に貢献する

2.

良好な二国間関係を維持・発展させ、日本の外交に資する

3.

宇宙システムの輸出等につなげ、国内宇宙産業に恩恵をもたらす

4.

日本の超小型衛星技術・利用の維持・向上につながるといった成果につながると考えられる。
この基本的考えに沿って、支援策を提言する前に、まず超小型衛星や宇宙新興国を取り巻く内外の状況について調査した結果を簡単に振り返る。

8.1 世界の状況
8.1.1 超小型衛星全体をとりまく状況
超小型衛星に対する政策としては、世界的に各国とも超小型衛星を対象とした特定の政策はない（少なくとも公開されていない）と推定される。しかし、各国ともに CubeSat を含む超小型衛星は、宇宙機器の軌道実証や宇宙探査のための廉価で有用なツールとしての有用性・重要性は認識しており、有用な「ツール」として学術・産業戦略に取り込まれているように見受けられる。打ち上げ手段を有する宇宙先進国では、研究機関や大学・企業等での自由な研究開発を促進し、無償の打ち上げ機会を提供して、超小型衛星技術や利用を進捗させる方向にある。自国で十分な打ち上げ機や大型衛星システムの開発技術を持たないよ
うな国に関しては超小型衛星を重要なツールとして位置付けられている。
ロケットの供給状況にもよるが、毎年 150 機〜300 機の超小型衛星が世界で打ち上げられており、宇宙先進国では、大学・企業での CubeSat 開発が非常に活発に行われている。
超小型衛星の従来の目的は、教育・技術実証・科学観測がメインであったが、超小型衛星を用いたデータビジネスに対する投資がなされ、欧米を中心に多くのスタートアップ企業が生まれている。また、大型衛星を製造してきた企業が参入する動きもある。Planet に代表される地球観測だけでなく、IoT/M2M などの情報収集分野でもビジネス化が期待されている。
今後、超小型衛星コンステレーションによる超小型衛星の利点・機能の最大化が進めば、超391

小型衛星市場が更に拡大する可能性がある。EuroConsult 等の調査によれば、今後 10 年間で超小型衛星関連の市場規模は 23 億米$程度にまで拡大し、これまでの 10 年間の 2.3 倍の規模になる可能性がある。
また、NASA 等でも認識されているように、多地点同時観測のように宇宙科学分野にて、Game-Changing となる全く新たな展開を見せる可能性がある。マイクロ波放射計のような受動センサによる高層大気・電離層観測や天文観測分野でも貢献が期待されており、そのための衛星バス並びに小型観測機器の技術が日進月歩の進歩を見せている。
商用・民生・科学を問わず高度なミッションを支えるための姿勢決定・制御系、推進系、通信系に関する研究開発が大学・研究機関・企業でなされている。各技術を速やかに軌道上実証するために、CubeSat を出来合いの実証プラットホームとする動きが出始めている。
GOMSpace や Clyde Space などのメーカーは、迅速な軌道上技術実証を求める顧客のために実証プラットホームとしての 3U や 6U の CubeSat を提供している。
超小型衛星コンステレーションが実現する中で、衛星の大量生産と試験、自動運用といった課題の解決が切実なものとなってきている。また、単発の超小型衛星プロジェクトのミッション成功率が未だ 60%程度しかない（大学衛星を除いても 70%程度）事実を考慮すると、低価格・短納期という超小型衛星の利点を保持したままミッション成功率を向上させるための試験・検証のあり方等、リーン衛星のコンセプトを追求する研究が必要となっている。
超小型衛星に特化した試験施設は、ごく限られたものしかなく、1 週間に数個のペースで作られるコンステレーションに対応できるものはない。コンステレーションに使う衛星の設計・製造を全て自社内で閉じて行う垂直統合型か、各企業の得意分野を活かす水平分業型か、
コンステレーション生産アーキテクチャの枠組みも問われている。
超小型衛星の先進的ミッションとして深宇宙探査が注目されており、 NASA/JPL のMarCO による火星探査ミッションの成功もあって、多くの深宇宙探査ミッションが提唱されている。また、深宇宙探査ミッションを支える推進系、通信系、航法などの要素技術についても、研究開発が活発になされている。NASA は、Aremis-1、及び Artemis-2 といった月探査ミッションに 6U/12U の CubeSat の相乗りを認め、超小型衛星による深宇宙探査を推進しようとしている。また、地球周回軌道を用いた深宇宙探査技術の軌道上実証も行っている。米国だけでなく、欧州、中国など深宇宙への打ち上げ手段を持つ宇宙先進国でも、超小型衛星による深宇宙探査が本格的に検討、またはすでに一部実施されている。
超小型衛星の打ち上げは、米国、ESA、ウクライナ、ニュージーランド、日本、中国、ロ
シア、インド、イランなどが行なっている。宇宙先進国の大学は各国宇宙機関が用意する無償打ち上げの機会を利用することができるが、それ以外は、概算で 1U 1000 万円、3U 3000
〜4000 万円、6U 5000 万円、50kg 級は 1〜2 億円の打ち上げ価格と言われている。Electron
392

などの小型ロケットが登場したが、価格的にはそれほど安くならない。超小型衛星の打ち上げ需要を満たすだけのロケットが供給されているとは言い難いのが現状である。

8.1.2 宇宙新興国を取り巻く状況
宇宙新興国の宇宙プログラムの状況は、概ね 4 つの段階に分類することができる。

1. Preparatory（準備）2. Launch（立ち上げ）
3. Sustain（持続）4. Advanced（先端）1 は、衛星プロジェクトが始まっていない段階である。2、3 の段階において、超小型衛星は各国の宇宙プログラムのメインドライバとなる。４の段階に移行すると、超小型衛星を超える、より高機能で複雑な衛星への取り組みが始まっている。1、2、3 においては、キャ
パビルの需要が高い。
CubeSat のキット化並びに ISS からの放出が拡大する中で、より多くの国々が CubeSat
によって宇宙参入を図ろうとしている（2. Launch ステージ）。中南米、中東、アジアにおいては、CubeSat による 1 号衛星をほぼ達成し、2 号機にむけて各国・地域で、宇宙プログ
ラムを持続可能なものとするための模索が続いている（3. Sustain ステージ）。アフリカでは、1 号衛星の波がちょうど現れつつある。衛星開発を伴うキャパビルは、SSTL や SatReci が手がけるような 100kg 超の小型衛星を主流としたものから、CubeSat を使ったものに移行しつつある。キャパビル衛星の Commodity 化とも言える。
シンガポール、台湾、UAE、トルコ、南アフリカなどは、キャパビルの受益者の立場を卒業している（4. Advanced ステージ）。しかし、自前の打ち上げ手段をもたないため、打ち上げ手段をもつ宇宙先進国との協力は欠かせない。しかし、その場合でも対等な関係での国際協力を求めている。その中で、宇宙技術を更に進化させるため、深宇宙探査などの先進的なミッションを共同で行うことも要望している。

393

8.2 日本の立ち位置8.1 で述べたような世界的な情勢の中で、超小型衛星に関して、日本の世界の中における立ち位置を、日本が高い競争力をもつ分野、日本が諸外国と拮抗している分野、日本が諸外国に対して遅れている分野に 3 つに分けて分析する。

8.2.1 日本が世界に対して高い競争力を持つ分野
超小型衛星分野、特に CubeSat、でのキャパビルにおいては、大学を中心として日本が世界をリードしている。
要因としては、

ISS 放出という打ち上げ手段を JAXA が低価格で提供できたこと



国内での超小型衛星開発の実績が 2000 年代から蓄積されていたこと

UNISEC などを通じて大学間の互恵精神が養われてきたこと

UNISEC による CLTP、九工大による PNST/SEIC など、キャパビルを視野に入れた
国際的な活動が 2010 年代当初から立ち上がっていたことなどがあげられる。それにより、



大学等でハンズオン・OJT による実践的な人材開発をできる仕組みがある

宇宙新興国が参加する国際ネットワークにおいて日本の存在感が高いといった状況が生まれている。キャパビル分野での競争力を維持するうえでの課題としては、5.4.1.1 であげたように以下のものがある

キャパビルを実施する教育・営業人材の確保・維持（課題 1-1）



日本のキャパビル活動への呼び込み（課題 1-2）



大学と海外宇宙システム輸出を企図する企業との間の情報交換（課題 1-3）



キャパビル後のアフターケアにおける大学と企業の連携（課題 1-4）



低価格での打ち上げ手段の提供の継続（課題 1-5）



日本で教育・訓練を受けた人材をつなぐネットワークの維持（課題 1-6）



人材育成以外の新興国が抱える様々な課題の解決への支援 (課題 1-7)394

大学等でのキャパビル活動の効率化（課題 1-8）

8.2.2 日本が諸外国と拮抗している分野
超小型衛星の技術と実績については、深宇宙探査（プロキオンなど）を含め、日本は諸外国と拮抗していると言える。要因としては、


日本が独自の打ち上げ手段を有し、JAXA が H-IIA、イプシロン、ISS などで無償または低価格の打ち上げ・放出機会を提供してきた



大学での超小型衛星開発が活発に行われ、UNISEC などを通じて大学間の競争と協調が行われてきたなどが挙げられる。それにより、先に挙げたキャパビルでの優位性確保のみならず、



超小型衛星関連の New Space 企業が立ち上がり、少なからぬ投資を獲得している



宇宙先進国・新興国の双方から、深宇宙を含む先進的な超小型衛星ミッションに関しての国際連携を打診される



超小型衛星試験や国際標準などで世界をリードするといった状況が生まれている。
競争力を維持・向上させていくための課題としては、



高頻度・低価格の打ち上げ機会の提供。5 章で述べたように、2019 年に ISS 放出が民間に移管されたことにより価格が上昇し、国内大学の超小型衛星の打ち上げ数は、低価格で打ち上げられるキャパビル枠での打ち上げは維持されているもの、それ以外の大学の打ち上げ数が頭打ちになってきている。イプシロンによる無償打ち上げの機会は残されているものの 2 年に 1 回程度である。一方で、中国は 2015 年以降急速に超小型衛星の打ち上げ数を伸ばし、あっという間に日本を追い抜いた。以前に比べると、日本では多様な大学・研究機関が低価格で打ち上げる機会が減っており、日本が超小型衛星分野で有する競争力の地盤が崩れつつある（課題 2-1）



理学と工学関係者のコラボによる深宇宙を含む先進的な宇宙科学ミッションの実施。
日本の超小型衛星開発、とりわけ大学衛星、においては、工学系の「ものづくり」の395

要素が強すぎ、教育と技術実証に重点がおかれてきた。科学観測をミッションとしてくわえていくことで、更なる技術の進化が期待できる（課題 2-2）


深宇宙探査という魅力的なテーマの提示。地球周回軌道への超小型衛星打ち上げが一般化してきた中、月・火星・小惑星のような魅力ある目的地を超小型衛星開発者に提示し、競争を喚起することで、超小型衛星技術の研究開発意欲を一層刺激することができる（課題 2-3）

軌道上実証された超小型衛星技術の事業化を支援する仕組み。3 章で触れたように、
光通信、LoRa 通信、再突入技術、電気推進系など世界に先駆けて宇宙実証した技術があるものの、製品化できずに、単なる「実験」に終わってしまっている（課題 2-4）



大学等での超小型衛星技術研究にかかる研究費の確保（課題 2-5）



日本が主導する形での国際プロジェクト提案を支援する仕組み（課題 2-6）

超小型衛星ビジネスを進化させるために、データサイエンス関係者との協力により、衛星が取得したデータの加工と情報抽出についての研究開発を行う（課題 2-7）といったことが求められている。

8.2.3 日本が諸外国に比べて遅れている分野
CubeSat のシステムインテグレーションを行える企業が日本に存在しない。要因として
は、



超小型衛星の打ち上げ実績は多いが、バスを各衛星プロジェクトで独自開発してきたために、CubeSat 用コンポーネントの国内ベンダーが育たなかった

超小型衛星用機器を作る会社の規模が小さいがために海外展開が難しく、ビジネスとしての成立性が低かった

それにより、



超小型衛星ビジネスの主流となりつつある CubeSat を用いた宇宙ビジネス（特にコンステレーション）が生まれない

396

といった状況に陥っている。CubeSat の各コンポーネントを作るのに必要な産業基盤は全て国内に存在しており、純国産の CubeSat を作るのには技術的問題はない。また、CubeSat
インテグレーションの経験をもつ人材も、大学衛星経験者などが国内にいる。この分野での競争力を回復していくための課題として、以下のような事項がある。



CubeSat の場合、個々の利幅が小さいがため、ビジネスとして成立するには海外展開を図る必要があるが、それに必要な国際性をもった人材が少ない（課題 3-1）

CubeSat 向けに統合された姿勢制御・決定系を提供するメーカーが国内にない。（課題 3-2）

8.3 宇宙新興国の支援のためのシーズ
宇宙新興国の超小型衛星研究開発について、支援策を検討する上で、日本が現在もつシーズは以下のように要約される。


宇宙先進国としてのシーズISS 放出・ロケットという打ち上げ手段並びに射場（内之浦、種子島）

JAXA や衛星プライムメーカー（主契約企業）がもつ従来型衛星向け技術・管理
手法と実績







宇宙戦略立案、宇宙関係諸法規の制定、宇宙機関立ち上げ・運営等の実績



ISS、UNCOPUOS、ISO などの国際的枠組みでの活動実績

超小型衛星の先進国としてのシーズ


CubeSat から 50kg 級衛星に至る超小型衛星の技術と実績



超小型衛星技術を支える国内産業基盤



超小型衛星に特化した試験設備と経験、放射線試験施設

キャパシティビルディングに関するシーズ
UNISEC とその参加大学が培ってきた CanSat やアウトリーチ活動のノウハウ

UNISEC や各大学がもつ新興国との草の根ネットワーク並びに国連宇宙部やISU といった国際的機関との連携関係

APRSAF 等を介して培われてきた宇宙機関・政府間の連携関係



海外からの留学生を大学院正規課程で受け入れ、学位取得に向けて教育できる
体制

397



文部科学省国費留学生や JICA などの留学生向け奨学金制度

宇宙新興国を支援する上で日本が抱える課題としては、4.1.1 項や 8.2 節であげたように、
以下のものがある。



キャパビルを実施する教育・営業人材の確保・維持

日本の大学教育の国際化

宇宙新興国支援に関しての大学と企業間の情報交換や連携

高頻度・低価格の超小型衛星の打ち上げ機会の減少



日本の超小型衛星技術をさらに磨いていく仕組み（先進的宇宙科学ミッション、深宇
宙探査、大学の研究費）が不十分



ビジネスを海外展開できる国際性をもった人材の不足



外国に販売できる CubeSat システムがない

超小型衛星関連ビジネスのさらなる発展

8.4 宇宙新興国側からの支援ニーズ
4.1.2 項で述べたように各国の宇宙プログラムの段階に応じて、表 8.4-1 に示すように、様々なニーズが存在する。
表 8.4-1 宇宙新興国からの支援ニーズ
宇宙プログラム

ニーズの段階
1. Preparatory

1.1 STEM 教育(準備)

1.2 アウトリーチ
1.3 CanSat 活動の支援

2. Launch

2.1 CubeSat の設計・開発・運用技術の支援(立ち上げ)

2.2 衛星試験の実施
2.3 UHF/VHF 地上局の設営
2.4 安価な（又は無償の）打ち上げ手段の提供

3. Sustain

3.1 安価で確実な打ち上げ手段の提供(持続)3.2 衛星試験の実施
3.3 試験施設の立ち上げ・コンポーネントの調達・大型地上局の整備

398

3.4 宇宙政策を立案・実施する人材の育成
3.5 大学における宇宙開発・利用に関するカリキュラムの作成と実施
3.6 宇宙法など技術面以外での専門家育成
4. Advanced

4.1 放射線試験など特殊な試験の実施(先端)

4.2 打ち上げ手段のフェアな価格での提供
4.3 深宇宙ミッションなどの先端的ミッションの共同実施

2、3、4 共通

5.

大学院での学位取得を前提とした留学生の長期受け入れ

6.

ネットワーキング

1、2、3 の段階においては、新興国側のニーズは主としていわゆるキャパビルに関するニーズである。4 の段階においては、キャパビルというよりは、宇宙プログラムを更に発展させるために、足りないところを補いあう対等なパートナーとして国際連携のニーズと捉えることができる。

8.5 支援策の提案
宇宙新興国での超小型衛星研究開発の支援をしていく上で、日本の超小型衛星とそれを取り巻く状況を、新興国側に魅力のあるもの、すなわち国際競争力のあるもの、にすることが、まず必要である。これまでの日本の宇宙基本計画では、超小型衛星は、産業基盤・科学
技術基盤の強化の枠組みの中で、宇宙への新規参入や技術実証の手段として位置付けられてきた。しかしながら、NASA 等では、将来的に宇宙科学やビジネスにおいて Game
Changing な利用を生み出すものとして捉えた戦略的な取り組みを始めており、日本でもそのような戦略的な取り組みを始めるべきところに来ている。
そのためには、日本の宇宙戦略における超小型衛星の現在の位置づけを、国が計画する宇宙ミッションにおいても役割を果たせるものへ格上げし、戦略的に超小型衛星の研究・開発・軌道上実証・ミッション遂行を行う枠組みを作ることが必要と考える。リスクをとることのできる超小型衛星の利点を活かし、深宇宙や宇宙科学等での先端的・挑戦的ミッションを国が提示し、それに向けて国全体の超小型衛星研究開発のレベルを発展させる戦略的取り組みが求められている。
国全体の超小型衛星研究開発のレベルを発展させ、宇宙新興国の超小型衛星開発への支援を更に効果的なものとするため以下が必要である。

399

・世界に対して高い競争力をもつ分野（8.2.1 項)の更なる強化
・諸外国と拮抗している分野（8.2.2 項）の競争力を向上
・諸外国に対して遅れている分野（8.2.3 項）のキャッチアップ

以下、具体的な施策を提案する。

8.5.1 国全体の超小型衛星研究開発のレベルを発展させる戦略的取り組みの提案
まず、8.2.2 項、8.2.3 項にある課題に対応するため、以下を提案する。そのために、以下の戦略が重要である。
A)先端化
先端的な超小型衛星ミッションを実施できる技術基盤を国内で保持し、日本と組めば魅力的なミッションを実施できる
この戦略に対応するものとして、以下がある。
1.

宇宙戦略における超小型衛星の現在の位置づけを宇宙への新規参入や技術実証の手段
から、国が計画する宇宙ミッションにおいても役割を果たせるものへ格上げし、戦略的に超小型衛星の研究・開発・軌道上実証・ミッション遂行を行う枠組みを作る。

2.

深宇宙や宇宙科学等での先端的・挑戦的ミッションを国が提示し、それに向けて国全体の超小型衛星研究開発のレベルを発展させる戦略的取り組みへの予算措置を行う。

3.

国内大学の超小型衛星研究のレベルを維持・発展させるための、深宇宙や宇宙科学などでの先端的ミッションを支える超小型衛星研究開発への継続的な財政的支援と軌道上実証のための無償または安価で頻繁な打ち上げ機会の提供。

4.

提案の 15 とも関連し、CubeSat システムを供給可能な企業を育成する。先端ミッショ
ンにも耐えうる高機能な実証プラットホームを提供できるメーカーを育て、新興国との共同ミッションで採用できるようにする。そのために、欧州等で行われているように、技術力と発想力に優れた大学発ベンチャーを支援する。また、姿勢制御・決定系のようなキーコンポーネントの開発を、深宇宙ミッション等とも絡めて支援する。そして、国内の大学・研究機関等が CubeSat を使ったミッションを行う際に、このバスを使うよ400

う推奨する。また、この企業が、地上局システムもセットで合わせて販売できるように成長すれば（あるいは提案 10 にあるような商社との連携でも構わない）、より幅広い支援が可能になる。

5.

Artemis-2 の CubeSat 相乗りにおける JAXA 国際枠の確保とコンペの実施。コンペで選定されたプロジェクトへの支援。

6.

イプシロンロケットによる月周回軌道への超小型衛星投入ミッションの実施。新興国にも、打ち上げスロットの一部を提供する、または新興国との共同ミッションに優先枠
を与える。

7.

新興国との共同プロジェクトの提案と実施。お互いを対等なパートナーとして、当該国または地球規模の課題解決につながるミッションを、各国のリソースを持ち寄って実施する。運用を各国で協力しあって行い、データを共有する。共同運用の経験を積みながら、当該ミッション以外でも地上局を共同使用できる枠組みを作っていく。

8.

日本の超小型衛星（や関連技術。例えば観測センサー）を活用した、観測データのサイエンス研究や実利用（リモートセンシングでの災害監視等）での新興国との協働を推進する。

9.

深宇宙への新興国の関心を喚起し、日本との協力を志向するよう、深宇宙を対象としたシンポジウムやミッションコンペを定期的に行う。これまでに UNISEC-Global が行なってきた Mission Idea Contest 等で培われてきたノウハウを利用できる。提案 6 とも絡めて、鹿児島県肝付町（内之浦射場）で毎年実施することも考慮に値する。ミッショ
ンアイデアコンテストでは、同時にジュニアの部（高校生）の部を作り、優勝者を提案
23 のサマースクールへ招待するなどの仕掛けもある。

8.5.2 宇宙新興国の市場開拓等を見据えた提案
キャパビルだけでなく、宇宙プログラムが 3（Sustain）または 4（Advanced）の段階にある国は、今後日本の宇宙システムにとっての市場開拓の対象ともなりうる。それらの国々との良好な関係を築いていくための方策として、以下の戦略がある。
401B) トータルパッケージ
人材育成だけでなく、新興国が抱える様々な課題を解決する
この戦略に対応するものとして、以下がある。
10. 宇宙商社の育成。宇宙新興国が宇宙プログラムを進化させていく上で発生する様々なニーズに応えるには、大学でのキャパビル活動だけでは不十分であり、痒いところに手がとどくような総合サービスが必要である。
例えば、提案 14 であげたような KiboCUBE
選定プロジェクトの支援を大学と企業が連携して取り組めるような仕組みがあってもよい。また下記の提案 11 のインフラ輸出の政府の支援も有用である。

11. 新興国における試験設備・地上局等の宇宙インフラ構築の支援。日本は超小型衛星試験については世界をリードしている。振動、熱真空、電波暗室などの基本的試験設備は国産で対応でき、地上局も同様である。施設の建設、設備調達、据付、訓練、維持など、大学や単一の企業だけで対応することは難しいが、日本の総合商社がやるようなコンソーシアム形式できめ細かい対応ができる。中国等に比べて、日本の場合は意思決定に時間がかかり、各企業がリスクに対して極めて慎重である。本提案は、まさに宇宙シス
テム輸出であり、政府の支援も受けた上で進めるのが望ましい。

12. 新興国からの放射線試験の受け入れ。宇宙新興国で放射線試験設備を持っているとこ
ろは殆どない。超小型衛星ミッションが進化していくにつれて、放射線試験のニーズが高まるが、新興国は国外で試験する以外にない。日本には放射線試験を実施できる施設が複数存在するが、超小型衛星で特に重要となる陽子線のシングルイベント試験を実施できるところは、マシンタイムも限られ、放射線関連施設ということもあり、外国ユーザに対して門戸を開いているかどうかも不明である。外国ユーザが放射線試験設備を使用できる仕組みを作れば、特に近隣の東南アジア諸国にとっては大きな助けとなる。

8.5.3 キャパビルに関する支援策の提案
CubeSat によるキャパビルが Commodity 化する中で、キャパビル活動において引き続き日本がリードしていくためには、8.2.1 項の課題を解決しつつ、他国との差別化を図る必要がある。そのためには、
402C) 打ち上げ手段
日本と組めば、安価に且つ待たされることなく衛星を軌道投入できる
D) 標準化
キャパビルに用いる CanSat や衛星を標準化し、日本と組めば効率よくキャパビルが行えるE) 即応性支援を必要とする国を、速やかに支援を行えるF) ネットワーク化
単なる契約による一時的な協力ではなく、損得抜きに協力し合える関係を築くことができ、日本との関係を通じてその他の国との関係も築くことができるの 4 つの戦略が重要と思われる。
そこで、宇宙新興国に向けたキャパビルを、現状の課題を克服しつつ、日本のシーズを利用して強みを更に活かすために以下の事項を提案する。
(C)「打ち上げ手段」の戦略に対応するものとして、以下が挙げられる。
13. キャパビル活動を推進するために、国内のいくつかの大学が JAXA と結んでいる「国際宇宙ステーション『きぼう』日本実験棟からの超小型衛星放出における包括的な連携協力の推進に関する協定」で行なっているような、新興国向けの低価格の打ち上げ手段を提供する枠組みを維持すると共に、そういった枠組みをキャパビルに意欲をもつ他大学にも拡大する。このような枠組みがなくなると、日本が諸外国に対してもつキャパビ
ルでの優位性を喪失する、極めて大きな問題である。
14. KiboCUBE で選定された衛星プロジェクトに対して、日本国内の大学または企業がパートナーとなって支援できるようなマッチングを国や JAXA が行う。
(D) 「標準化」の戦略に対応するものとして、以下が挙げられる。
15. CanSat、1~3U CubeSat、6~12U CubeSat、50kg 級といったそれぞれのクラスで、キャパビルを実施する拠点機関を選定し、それぞれの機関が開発済みのキャパビル向けのバスを標準バスとして製品維持・輸出するためのシステムを作る。その標準バスを国403

内大学でも自由に利用可能にする。
16. 国の超小型研究開発支援のレガシーを後々にキャパビルの道具として 2 次利用、3 次利用が可能となるように、衛星運用などを標準化する仕組みを作る。また、あるキャパビ
ルプロジェクトで作られた資産（例えば相手国に設置された地上局）を、後日に日本の衛星が使用できるような仕組みを作る。そのためには、標準的な作りがされていなければならない。
17. 日本発標準の活用。超小型衛星に活用可能な JAXA 宇宙機（衛星）設計標準、日本で開発した ISO 標準、関連する JIS 規格等を実践教育の「テキスト」として用いることにより、日本の手法を新興国の手法として定着させ、新興国が、日本の製品・技術を、他国の製品・技術に比べて、より積極的・優先的に活用する／活用しやすい風土・環境を形成する。
(E)「即応性」の戦略に対応するものとして、以下がある。
18. キャパビル拠点機関を選定し、その機関が継続して活動を実施できるように、主として人材維持に使うための財政支援を行い、国内のキャパビル基盤を維持し、外国から支援要請があった時に速やかに応えられる体制を維持する。
(F)「ネットワーク化」の戦略に対応するものとして、以下がある。
19. 衛星プロジェクトを通じた実践的宇宙工学教育プログラムを実施する大学に対して、文部科学省国費留学生奨学金や JICA 奨学金を優先的に配置する。
20. 日本で教育を受けた後に帰国して宇宙プログラムに従事する人材を束ねるネットワー
キング作業への国の支援。例えば、UNISEC-Global に元留学生達を招待するための旅
費を支援する。
21. 衛星開発・運用だけでなく、政策立案、宇宙機関マネージメント、国際法規といった宇宙プログラムを立ち上げるために必要な総合的な支援。特に、宇宙機関の経営層に対する人材育成。例えば、Space Executive Course のような 1 週間ほどの Crash Course を
日本で定期的に開催する。その際、日本のキャパビルインフラ（射場や試験施設等）に隣接する場所などで開催すれば、新興国の宇宙機関幹部に日本の支援能力を売り込む
良い機会となる。講師陣としては、英語に堪能で超小型衛星の活用と宇宙プログラムの運営に造詣の深い国内宇宙機関・企業 OB や有識者、
UNISEC の持つ国際宇宙大学（ISU）
や IAA などとのネットワークを利用した海外講師などを招聘すればよい。
404

22. 国内で宇宙関連の教育を受けている新興国の留学生を集め、1 週間程度の Space Vision
Workshop を開催する。母国での宇宙プログラムの立ち上げ・発展のための戦略や、如何にして個別プロジェクトを立ち上げるかという戦術について議論し合う。そのために、国内外から専門家を招聘する。

23. 夏休み等に、世界の優秀な高校生・大学生を集め、サマースクールを開催する。HEPTASat 等を使って、1 週間程度で衛星のサブシステムと統合を理解できるカリキュラムを作る。毎年、同じ場所で実施できる体制を、資金面・人材面を含めて作る。CLTP が日
本留学への糸口となったように、サマースクール経験者を国内大学や大学院に呼び込む。

8.5.4 支援策と広報活動についての提案
様々な宇宙新興国への支援策を述べたが、それらを新興国に知ってもらわなければ意味がない。よって、最後に提案 24 として以下を提案する。
24. 宇宙新興国に上記のような支援メニューを広報する活動。それには、APRSAF や
UNCOPUOS などの国際機関での活動や、IAC 等の国際会議を利用する。また、文科省・外務省・JAXA・大学等のあらゆる関係者が諸外国を訪問する時に、資料提供等で個別の広報活動ができるような支援を行う。そして、日本の支援策全体を日本ブランドとしての統一的なイメージを浸透させる。

8.5.5 支援策と課題の対応
8.5.1 から 8.5.4 に掲げられた各提案が 8.2 節で述べた各課題にどう対応するかを表 8.5.51 にまとめる。
各課題を簡潔に再掲しておく。
(1) 「日本が世界に対して高い競争力を持つ分野」における課題【8.2.1 項】
キャパビルを実施する教育・営業人材の確保・維持（課題 1-1）



日本のキャパビル活動への呼び込み（課題 1-2）



大学と海外宇宙システム輸出を企図する企業との間の情報交換（課題 1-3）

405



キャパビル後のアフターケアにおける大学と企業の連携（課題 1-4）



低価格での打ち上げ手段の提供の継続（課題 1-5）



日本で教育・訓練を受けた人材をつなぐネットワークの維持（課題 1-6）



人材育成以外の新興国が抱える様々な課題の解決への支援 （課題 1-7）



大学等でのキャパビル活動の効率化（課題 1-8）

(2)「日本が諸外国と拮抗している分野」における課題【8.2.2 項】


大学の低価格打ち上げ機会の減少による競争力の地盤が崩れつつある（課題 2-1）



深宇宙を含む先進的な宇宙科学ミッションの実施（課題 2-2）



深宇宙探査という魅力的なテーマの提示（課題 2-3）

軌道上実証された超小型衛星技術の事業化を支援する仕組み（課題 2-4）



大学等での超小型衛星技術研究にかかる研究費の確保（課題 2-5）



日本が主導する形での国際プロジェクト提案を支援する仕組み（課題 2-6）



衛星がデータの加工と情報抽出についての研究開発（課題 2-7）

(3)「日本が諸外国に比べて遅れている分野」における課題【8.2.3 項】


CubeSat ビジネスに必要な国際性を持った人材が少ない（課題 3-1）

CubeSat 向けに姿勢制御・決定系を提供するメーカーが国内に無い（課題 3-2）

表 8.5.5-1 各提案内容と対応する日本の超小型衛星の課題との対応
番号

提案内容

課題 11

2

3

4

5

課題 26

7

8

課題 3-

1

2

3

4

5

6

7

1

超小型衛星位置づけ格上げ

x

x

x

x

x

x

x

2

超小型衛星戦略的取り組み

x

x

x

x

x

x

x

3

国内大学衛星支援x

4

CubeSat システム企業

5

Artemis-2x6

イプシロン月周回ミッション

x

x

7

共同プロジェクト

xx

8

データサイエンス研究

9

x

x
x

ョンコンペ

10

宇宙商社の育成

x

x

x

11

宇宙インフラ構築支援

x

x

x

12

放射線試験

x

406

2

x

x

x
x

深宇宙シンポジウム・ミッシ

1x

「きぼう」放出連携協定の継

13

続と拡大

x

x

x

x

14

KiboCUBE のマッチング

15

キャパビル標準バス

x

16

レガシーの利用x17

日本発標準の活用

x18

国内拠点機関人材維持支援

19

奨学金

20

帰国者ネットワークx

21

Space Executive Coursex22Space Vision Workshop

23

サマースクール

x

24

広報戦略

x

x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

8.5.6 支援策と新興国宇宙プログラムの対応
8.5.1 から 8.5.3 に掲げられた各提案が、新興国側の宇宙プログラムのどの段階に適応す
るかを表 8.3 に示す。
表 8.5.6-1 各提案内容と対応する宇宙プログラムの段階
新興国の宇宙プログラムの段階
１２
３４(preparatory) (launch) (sustain) (advanced)
超小型衛星位置づけ格上げx
x
x
超小型衛星戦略的取り組み
xx
x
国内大学衛星支援x
x
x
CubeSat システム企業x
x
Artemis-2x
イプシロン月周回ミッションx
共同プロジェクト
xx
データサイエンス研究xx
深宇宙シンポジウム・ミッションコンペ
x
宇宙商社の育成xx
宇宙インフラ構築支援
x
x
放射線試験
x
「きぼう」放出連携協定の継続と拡大
x
x
KiboCUBE のマッチングx
キャパビル標準バスxx
x
レガシーの利用xx
日本発標準の活用
x
x
x
x
国内拠点機関人材維持支援
x
x

番
提案内容
号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

407

19
20
21
22
23
24

奨学金
帰国者ネットワーク
Space Executive Course
Space Vision Workshop
サマースクール
広報戦略

x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

8.6 支援策の実施主体・実施方法
8.5 で述べた支援策を実施する方法としては、以下の 5 つの形態が考えられる。


日本国政府による新興国への直接支援（ODA のようなイメージ）

国際機関を通じた支援（KiboCUBE のイメージ）

JAXA を通じた支援(APRSAF のイメージ)

日本の大学等(NPO 法人を含む)を通じた支援（BIRDS のイメージ）

日本の企業を通じた支援（英国の SSTL のイメージ）
表 8.4 に各提案内容とその支援策の実施主体の関係を示す。xx が付いているのが、主導すべきところである。

表 8.4 各提案内容とその支援策の実施主体の関係
番
号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

提案内容
超小型衛星位置づけ格上げ
超小型衛星戦略的取り組み
国内大学衛星支援
CubeSat システム企業
Artemis-2
イプシロン月周回ミッション
共同プロジェクト
データサイエンス研究
深宇宙シンポジウム・ミッションコンペ
宇宙商社の育成
宇宙インフラ構築支援
放射線試験「きぼう」放出連携協定の継続と拡大
KiboCUBE のマッチング
キャパビル標準バス
レガシーの利用
日本発標準の活用
国内拠点機関人材維持支援
奨学金

408

政府
xx
xx
x
x

実施主体
国際機関 JAXA 大学
x
x

x
xx
x

企業
x
xx

xx
xx
x
x
x
x

x

x
xx
x

xx
xx

x
x
x
x
xx

xx
xx
xx

x

x
xx
xx
xx
xx
x

x
x
xx
xx
x
x
x
x

20
21
22
23
24

帰国者ネットワーク
Space Executive Course
Space Vision Workshop
サマースクール
広報戦略

x
x
x
x
xx

x

x
x

x

x

xx
xx
xx
xx
x

x
x
x

8.7 期待される成果との整合性
本章の冒頭にあげた宇宙新興国の支援から期待される、以下の 4 つの成果

1.

国際的な枠組みを通じた宇宙空間の平和利用によって世界的課題の解決にあたり、世界の平和と人類の発展に貢献する

2.

良好な二国間関係の維持・発展させ、日本の外交に資する

3.

宇宙システムの輸出等につなげ、国内宇宙産業に恩恵をもたらす

4.

日本の超小型衛星技術・利用の維持・向上につながると、各提案内容の整合性をまとめたものを表 8.7-1 に記す。

表 8.7-1 支援策の提案と期待される成果の整合性
番
号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

提案内容

1

超小型衛星位置づけ格上げ
超小型衛星戦略的取り組み
国内大学衛星支援
CubeSat システム企業
Artemis-2
イプシロン月周回ミッション
共同プロジェクト
データサイエンス研究
深宇宙シンポジウム・ミッションコンペ
宇宙商社の育成
宇宙インフラ構築支援
放射線試験「きぼう」放出連携協定の継続と拡大
KiboCUBE のマッチング
キャパビル標準バス
レガシーの利用
日本発標準の活用
国内拠点機関人材維持支援

409

期待される成果
2
3

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

4
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

19
20
21
22
23
24

奨学金
帰国者ネットワーク
Space Executive Course
Space Vision Workshop
サマースクール
広報戦略

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

8.8 日本の超小型衛星に対するあるべき施策
欧米中露等の宇宙先進国の超小型衛星の動向を俯瞰すると、「超小型衛星」は従来の「教育ツール」「技術実証ツール」といった基礎的な利用から、最先端の「深宇宙探査」や市場開拓の「実利用」（例えば、リモートセンシング、船舶監視、気象予報利用）へ、その存在意義を拡張している。また、超小型衛星には、超小型化のための最先端の学術的知見が必要な一方で、大型衛星に対して極めて廉価に開発・打ち上げでき、システムも簡単であることから、自国の大学等を活用した宇宙新興国に対する「キャパビル」という外交ツールとしての重要性も一層増加している。
我が国においても、大学を中心として国全体の超小型衛星研究開発のレベルを発展させ、宇宙先進国の地位を盤石なものとし、かつ、市場開拓等を見据えた展開が必要である。また、そのようなトップレベルの科学技術、市場開拓能力を有することが、宇宙新興国の超小型衛星開発への効果的な支援を可能にすることになる。以下具体的な重点施策案についてまとめる。
8.8.1 我が国全体の超小型衛星研究開発のレベル発展
まず、日本の超小型衛星とそれを取り巻く状況を国際競争力のあるものにすることが、必要である。そこで、以下の 3 つの提案が特に重点的、且つ早急に取り組むべき項目であると考える。


宇宙戦略における超小型衛星の現在の位置付けを宇宙への新規参入や技術実証の手段
から、国が計画する宇宙ミッションにおいても役割を果たせるものへ格上げし、戦略的に超小型衛星の研究・開発・軌道上実証・ミッション遂行を行う枠組みを作る（提案 1）。



深宇宙や宇宙科学等での先端的・挑戦的ミッションを国が提示し、それに向けて国全体の超小型衛星研究開発のレベルを発展させる戦略的取り組みへの予算措置を行う（提
案 2）。

410



国内大学の超小型衛星研究のレベルを維持・発展させるための、深宇宙や宇宙科学などでの先端的ミッションを支える超小型衛星研究開発への継続的な財政的支援と、軌道上実証のための無償または安価で頻繁な打ち上げ機会の提供（提案 3）。

8.8.2 宇宙新興国の市場開拓等を見据えた展開
宇宙新興国が抱える様々な課題を解決するための人材育成以外をも含むトータルパッケージを提供することが、日本の宇宙システムにとっての市場開拓等につながる。その先駆けとして、以下の項目について、重点的かつ早急に取り組むべきである。


新興国における試験設備・地上局等の宇宙インフラ構築を支援する（提案 11）。

8.8.3 宇宙新興国の超小型衛星開発への効果的な支援
上記 8.8.1 と 8.8.2 の施策を実施しつつ、以下の取組を行うことにより、宇宙新興国の超小型衛星開発への効果的な支援が可能となる。特に、日本が世界に対して高い競争力を持つ
キャパビル分野を更に強化する必要がある。その上で日本がもつ打ち上げ能力を活かすことが、最大の武器となる。更には、キャパビルに取り組む機関が即応性を持って効率的に新興国の要望に応えらえるように、その活動を支援することが大事である。また、単に衛星の1 号機を支援するだけでなく、その後の持続的な宇宙プログラムの立ち上げに総合的な支援を行うことが大事であり、そのために更なる人材育成が必要ある。そこで、以下の項目が重点的かつ早急に取り組むべき項目として挙げられる。
 「国際宇宙ステーション『きぼう』日本実験棟からの超小型衛星放出における包括的な連携協力の推進に関する協定」で行なっているような、新興国向けの低価格の打ち上げ手段を提供する枠組みの維持と拡大 （提案 13）。
 国内各機関が培ってきたキャパビル向けのバスを標準バスとして製品維持・輸出するためのシステムを作る（提案 15）。
 キャパビル拠点機関を選定し、その機関が継続して活動を実施できるように、ノウハウをもった人材を維持するために財政支援を行う（提案 18）。
 衛星開発・運用だけでなく、政策立案、宇宙機関マネージメント、国際法規といった宇宙プログラムを立ち上げるために必要な総合的な支援をするために、Space Executive
Course のような幹部養成研修プログラムを立ち上げる（提案 21）。

411

付録 A 略語集
AAC

：American Astronautical Society

AAU：Aalborg University

ABAE：Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales

ABE：Agencia Boliviana Espacial

ACAE：Academia Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio

ACCIMT：Arthur C Clarke Institute for Modern Technologies

ADS-B：Automatic Dependent Surveillance-Broadcast

AEB：Agência Espacial Brasileira

AEM：Agencia Espacial Mexicana

AEP：Agencia Espacial del Paraguay

AIDA：Asteroid Impact and Detection Assessment

AIM：Asteroid Impact Mission

AIS：Automatic Identification System

AMC：Asian Micro-satellite Consortium

ANUC：All Nations University College

APRSAF：Asia-Pacific Regional Space Agency Forum

APSCO：Asia-Pacific Space Cooperation Organization

ARMD：Aeronautics Research Mission Directorate

ASAL：Algerian Space Agency

ASI：Agenzia Spaziale Italiana

AU：Aarhus University

AWSS：Autonomous Wireless Sun Sensor

BCT：Blue Canyon Technologies, Inc.

BEIS

：Department for Business, Energy & Industrial Strategy

BRITE：BRIght Target Explorer

BSC：Broglio Space Center

BST：Berlin Space Technologies

BTRC：Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission

CalPoly：California Polytechnic State University

CAMSAT：Chinese Amateur Satellite Organization

CanX：Canadian Advanced Nanospace eXperiment

CAPSTONE：Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations
412

and Navigation Experiment
CAS：Chinese Academy of Sciences

CASC：China Aerospace Science and Technology Corporation

CAST：China Academy of Space Technology

CCP：Canadian CubeSat Program

CDTI：Centre for the Development of Industrial Technology

CEOS：Committee of Earth Observation Satellites

CHEOPS：CHaracterising ExOPlanet Satellite

CLPS：Commercial Lunar Payload Services

CLTP：CanSat Leader Training Program

CNES：Centre National d'études Spatiales

CMG：Control Moment Gyroscope

CNOIS：Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales

CNSA：China National Space Administration

CONAE：National Commission for Space Activities

CONICYT：Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica

CONIDA：Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial

COTS：Commercial off-the-shelf

CPF：Crown Prince Foundation

CPUT：Cape Peninsula University of Technology

CSA：Canadian Space Agency

CSCSE：Chinese Service Center for Scholarly Exchange

CSDC：Canadian Satellite Design Challenge

CSLI：CubeSat Launch Initiative

CYGNSS：Cyclone Global Navigation Satellite System

DALO：Danish Defense Acquisition and Logistics Organization

DLR：Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

DLAS：Deep Learning Attitude Sensor

DNST：Doctorate on Nano-Satellite Technology

DOD：Department of Defence

DOE：Department of Energy

DOST：Department of Science and Technology

DSAC：Deep Space Atomic Clock
413

DSAD

：Diretoria deSatélites, Aplicaçõese Desenvolvimento

DSI：Deep Space Industries

DSN：Deep Space Network

DSOC：Deep Space Optical Communications

DST：Department of Science and Technology

DSTL：Defence Science and Technology Laboratory

DTI：Department of Trade and Industry

DTU：Technical University of Denmark

DVS：Documento di visione strategica

ECSS：European Cooperation for Space Standardization

EDB：Economic Development Board

EMSA：European Maritime Safety Agency

ESA：European Space Agency

ESD：Earth Science Division

ESEO：European Student Earth Orbiter

ESPA：EELV Secondary Payload Adaptor

ESSTI：Ethiopian Space Science and Technology Institute

ESTEC：European Space Research and Technology Centre

ESTMP：European Space Technology Master Plan

EU

：European Union

EXA：Ecuadorian Civilian Space Agency

F'SATI：French South African Institute of Technology

FAC：Fuerza Aérea de Chile

FFG/ALR：Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH/ Agentur
für Luft- und Raumfahrt

GATC：Global Apace and Technology ConferenceGDP：Gross Domestic Product

GEO： Geostationary Orbit

GIS：Geographic Information System

GISTDA：Geo-Informatics and Space Technology Development Agency

GIZ：Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

GLONASS：Global Navigation Satellite System

GNB：Generic Nanosatellite Bus
414

GNP

：Gross National Product

GOS：German Orbital System

GPIM：Green Propellant Infusion Mission

GSTP：General Support Technology Program

HEOMD：Human Exploration and Operations Mission Directorate

IAA：International Academy of Astronautics

IAMCAS：Innovation Academy for Microsatellites of CAS

IASS：Institute of Astronomy and Space Sciences

IGP：Instituto Geofísico del Perú

IMU

：Inertial Measuring Unit

INPE

：Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

INTA：Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial

IOD：In-Orbit Demonstration

IOD/IOV：In-Orbit Demonstration/In-Orbit Validation

IoT：Internet of Things

IPP：International Partnership Programme

IS3：Innovation Strategy for Smart Specialization

ISA：Israel Space Agency

ISL：Intersatellite Link

ISRO

：Indian Space Research Organisation

ISS：International Space Station

ISSE：Institute of Space Science and Engineering

ITA：Instituto Tecnológico de Aeronáutica

ITAR：International Traffic in Arms Regulations

ITU：Istanbul Technical University

IWRM：Integrated Water Resources Management

JPL：Jet Propulsion Laboratory

JST：Japan Science and Technology agency

KACST：King Abdulaziz City of Science and Technology

KAI：Korea Aerospace Industries, Ltd.

KAIST：Korea Advanced Institute of Science and Technology

KARI：Korea Aerospace Research Institute

KARIST：KARI International Space Training
415

KHTT

：Know How Transfer and Training

KMUTNB：King Mongkut's University of Technology North Bangkok

L2：Lagrange 2

LCRD：Laser Communications Relay Demonstration

LEO：Low Earth Orbit

LIFE：Large Interferometer For Exoplanets

LOFTID：Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator

LRS：Lebanese Rocket Society

LSP：Launch Services Program

LUCE：Lunar Cubesats for Exploration

M-Argo：Miniaturised Asteroid remote Geophysical Observer

M2M：Machine-to-Machine

MarCO：Mars Cube One

MASTA：Master Program on Space Technology and Application

MBRSC：The Mohammed bin Rashid Space Centre

MBSE：Model Based Systems Engineering

MEMS：Micro-Electro Mechanical Systems

MICITT：Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones

MITA：Agency for Science, Innovation and Technology

MoICT：Ministry of Information and Communications. Technology

MOST：Ministry of Science and Technology

MoU：Memorandum of Understanding

MPS：Multifunctional Particle Spectrometer

MRC：Mauritius Research Council

MSFC：Marshall Space Flight Center

MSIP：Ministry of Science, Ict & future Planing·

MSIT：Ministry of Science and ICT

NAROM：Norwegian center for space-related education

NARSS：The National Authority for Remote Sensing

NASA：National Aeronautics and Space Administration

NASRDA：National Space Research and Development Agency

NAST：Nepal Academy Of Science And Technology

NCKU：National Cheng Kung University
416

NCRST：National Commission on Research, Science and Technology

NCU：National Central University

NEA：Near Earth AsteroidNEO：Near Earth Object

NESDIS：NOAA National Environmental Satellite

NESTRA：Next generation Space system Technology Research Association

NFU：National Formosa University

NIHERST：National Institute of Higher Education, Research, Science andTechnology

NIST：The Namibian Institute of Space Technology

NOAA：National Oceanic and Atmospheric

NOSA：Norwegian Space Agency

NPO：Non-Profit Organization

NPU：Northwestern Polytechnical University

NRSC：Mongolia's National Remote Sensing Centre

NSC：Norwegian Space Centre

NSEP：National Space Engineering Programme

NSF：National Science Foundation

NSIL：New Space India Ltd.

NSO：Netherlands Space Office

NSPO：National Space Organization

NSRSS：NASA Space Radiation Summer School

NSSC：National Space Science

NSSTC：National Space Science and Technology Center

NSTIP： National Science, Technology and Innovation Policy andDevelopment Plan

NTNU

：Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

NUDT：National University of Defense Technology

OCSD：Optical Communications and Sensor Demonstration

OFCOM：Office of Communications

OJT：On-the-Job Training

OSTIN：Office for Space Technology and Industry

PEASSS：Piezo Electric Assisted Smart Satellite Structure
417

PNST

：Post-graduate study on Nano-Satellite Technologies

PSD：Planetary Sciences Division

PSDS3：Planetary Science Deep Space SmallSat Studies

PSLV：Polar Satellite Launch Vehicle

PTA：Three years Activities Plan

PTD

：Pathfinder Technology Demonstrator

RMD：Aeronautics Research Mission Directorate

ROSA：Romanian Space Agency

RURA：Rwanda Utility Regulatory Authority

RVD：RendezVous Docking

S3VI：Small Spacecraft System Virtual Institute

SAC：Satellite Applications Catapult

SADA：Solar Array Drive Assembly

SANSA：South African National Space Agency

SAR：Synthetic Aperture Radar

SaTReC：KAIST Satellite Technology Research Center

SDR：Software-defined radio

SECM：Shanghai Engineering Center for Microsatellites

SEIC：Space Engineering International Course

SELM：Shaanxi Engineering Laboratory for Microsatellites

SERPENS：Sistema Espacial para Realização de Pesquisa e Experimentos
com Nanossatélites

SF-1：Sun Flower satellite

SFL：Space Flight Laboratory at the University of Toronto

SHSSP： Southern Hemisphere Space Studies Program

SIMPLEx：Small Innovative Missions For Planetary Exploration

SLS：Space Launch System

SMAP：Soil Moisture Active Passive

SMD：Science Mission Directorate

SNSA：Swedish National Space Agency

SOSA：Slovak Organisation for Space Activities

SPEL：Space and Planetary Exploration Laboratory

SSA：Space Situational Awareness
418

SSC

：Swedish Space Corporation

SSDTL：Space Systems Design and Test laboratory

SSLC：Small Satellite Launch Complex

SSLV：Small Satellite Launch Vehicle

SSMS：Vega Small Satellite Mission Service

SSO：Sun-synchronous orbit

SSTA：Singapore Space and Technology Association

SSTL：Surrey Satellite Technology

SSTP：Small Spacecraft Technology Program

STEDiA：Science Technology Education Development in Academia

STEM：Science, Technology, Engineering, Mathematics

STM：Space Traffic Management

STMD：Space Technology Mission Directorate

STPSat-6：Space Test Program Satellite 6

SUNACS：Sudanese National Committee for SpaceTCBF：TIGER Capacity Building Facility

TDM：Technology Demonstration Missions

TFSC：Thin Film Solar Cell

TICAD

：Tokyo International Conference on African Development

TSIDA：Taiwan Space Industry Development Association

TUA：Turkish Space Agency

UAE：United Arab Emirates

UAESA：UAE Space Agency

UCAR：University Corporation for Atmospheric Research

UFSC：Universidade Federal de Santa Catarina

UFSM：Universidade Federal de Santa MariaUKRI：UK Research & Innovation

UKSA：UK Space Agency

UnB：Universidade de Brasília

UNCOPUOS：United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space

UNDP： United Nations Development Programme

UNISEC：University Space Engineering Consortium

UNNATI：UNispace Nanosatellite Assembly & Training by ISRO
419

UNOOSA：United Nations Office for Outer Space Affairs

UPD：University of the Philippines

USAID：United States Agency for International Development

UTIAS：University of Toronto Institute for Aerospace Studies

VNSC：Vietnam National Space Center

VSSEC：Victorian Space Science Education Centre

WP：Work Package

WSSD：World Summit on Sustainable Development

ZINGSA：Zimbabwe National Geospatial and Space Agency

アルジェリア：アルジェリア民主人民共和国

アルゼンチン：アルゼンチン共和国

アンゴラ：アンゴラ共和国

イスラエル：イスラエル国

イタリア：イタリア共和国

イラク：イラク共和国

ウガンダ：ウガンダ共和国

ウルグアイ：ウルグアイ東方共和国

エクアドル：エクアドル共和国

エクアドル：エクアドル共和国

エジプト：エジプト・アラブ共和国

エストニア：エストニア共和国

エチオピア：エチオピア連邦民主共和国

オランダ：オランダ王国

カザフスタン：カザフスタン共和国

ガーナ：ガーナ共和国

クウェート：クウェート国

キャパビル：キャパシティビルディング

ギリシャ：ギリシャ共和国

グアテマラ：グアテマラ共和国

ケニア：ケニア共和国

コスタリカ：コスタリカ共和国

コートジボワール：コートジボワール共和国

コロンビア：コロンビア共和国
420

シンガポール：シンガポール共和国

ジンバブエ：ジンバブエ共和国

スイス：スイス連邦スウェーデン：スウェーデン王国

スーダン：スーダン共和国

スペイン：スペイン王国

スロバキア：スロバキア共和国

スロベニア：スロベニア共和国

タイ

：タイ王国

タンザニア

：タンザニア連合共和国

チェコ：チェコ共和国

チュニジア：チュニジア共和国

チリ：チリ共和国デンマーク：デンマーク王国

ドイツ：ドイツ連邦共和国

ドミニカ：ドミニカ共和国

トリニダード・トバゴ ：トリニダード・トバゴ共和国
トルコ：トルコ共和国

ナイジェリア：ナイジェリア連邦共和国

ナミビア：ナミビア共和国

ニュージーランド：ニュー・ジーランド

ネパール：ネパール王国

ノルウェー：ノルウェー王国

パキスタン：パキスタン・イスラム共和国

パナマ：パナマ共和国

パラグアイ：パラグアイ共和国

ハンガリー：ハンガリー共和国

バングラデシュ：バングラデシュ人民共和国

フィンランド：フィンランド共和国

ブータン：ブータン王国

ブラジル：ブラジル連邦共和国

フランス：フランス共和国

ブルガリア：ブルガリア共和国
421

ベトナム

：ベトナム社会主義共和国

ベネズエラ：ベネズエラ・ボリバル共和国

ベラルーシ：ベラルーシ共和国

ペルー：ペルー共和国

ベルギー：ベルギー王国

ポーランド：ポーランド共和国

ボリビア：ボリビア共和国

マラウイ：マラウイ共和国

ミャンマー：ミャンマー連邦

メキシコ：メキシコ合衆国

モーリシャス：モーリシャス共和国

モロッコ：モロッコ王国

ヨルダン：ヨルダン・ハシミテ王国

ラオス：ラオス人民民主共和国

ラトビア：ラトビア共和国

リトアニア：リトアニア共和国

ルクセンブルク：ルクセンブルク大公国

レバノン：レバノン共和国

ロシア：ロシア連邦

英国：グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国

韓国

：大韓民国

国家宇宙計画：宇宙研究、技術及び応用国家科学プログラム

中国：中華人民共和国

南アフリカ：南アフリカ共和国

米国：アメリカ合衆国422

付録 B 表 0 衛星データベース

表 0 2003 年以降に打ち上げられた 50kg 以下の衛星 1349 機のデータベース

423

2008

33061/0803

Orbcomm Fm 41

40.00

19-Jun-2008

2008

33445/08059B

PSSC 1

7.00

15-Nov-2008

670

48

USA

Telecommunications

Kosmos-3M 442

USA

Technology

ShuttleAerospace Corp.

OSC

2009

33496/09002E

Sohla 150.00

23-Jan-2009

680

98

Japan

Technology

H-2A-202

Space Oriented Higashiosaka Leading
Association (SOHLA)

200933494/09002C

SpriteSat

50.00

23-Jan-2009

680

98

Japan

Technology

H-2A-202

Tohoku University

Tohoku University

Y

Micro

N (decay February 17, 2010)

Nano

Full Success

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/p/pssct

Y

Micro

Full Success (Nominal
operation)

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/s/sohla

Y

Micro

Failed after mast deployment3

http://www.astro.mech.tohoku.ac.jp/S https://directory.eoportal.org/web/eop
PRITE-SAT/20081210.pdf
ortal/satellite-missions/s/spritesat3

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/s/stars

Space Shuttle Picosatellite Launcher

2009

33498/09002G

Stars

7.00

23-Jan-2009

680

98

Japan

Technology

H-2A-202

Kagawa University

Y

Nano

Operational with many
anomalies

200933493/09002B

Prism

5.00

23-Jan-2009

680

98

Japan

Technology

H-2A-202

University of Tokyo

Y

Nano

Full Success (Nominal
operation)5

http://www.space.t.utokyo.ac.jp/prism/en/about.html

https://www.dlr.de/iaa.symp/Portaldat
https://earth.esa.int/web/eoportal/satel a/49/Resources/dokumente/archiv5/0
lite-missions/p/prism
605_Enockuchi.pdf

200933499/09002H

KKS 1

3.00

23-Jan-2009

680

98

Japan

Technology

H-2A-202

Tokyo Metropolitan College of Industrial Tokyo Metropolitan College ofTechnology
Industrial Technology

Y

Nano

Communications failure after 3
days

3

https://ja.wikipedia.org/wiki/KKS-1

http://www.spaceref.co.jp/news/2Tues/2009_08_t.html

200933495/09002D

Kagayaki

20.00

23-Jan-2009

680

98

Japan

Technology

H-2A-2022009

33506/09004A

Omid

26.00

2-Feb-2009

245/378

55.6

Iran

Technology

Safir-1

Sorun Corporation

No signal received2

https://arc.aiaa.org/doi/pdf/10.2514/6. http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ka
2008-3380
gayaki.htm

Micro

Full success5

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1 http://space.skyrocket.de/doc_sdat/o002/sys.21201/pdf
mid.htmN (decay April 18, 2012)

Micro

Full Success (Nominal
operation)

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/a/anusat

N (decay January 6, 2011)

1U

Full Success5

http://www.aerospace.org/crosslinkm
ag/summer-2009/building-miniaturespacecraft-at-the-aerospacecorporation/

N (decay September 4, 2011)

1U

No signal received2

http://www.hawkspace.org/history.php

5

https://www.nasa.gov/pdf/331108mai
n_pharmasat_Fact%20Sheet_FINAL. https://en.wikipedia.org/wiki/PharmaS
pdf
at

4

http://www.polysat.org/launched/YN (out of service March 19,
2009; decay April 24, 2009)

2009

34808/09019B

Anusat40.00

20-Apr-2009

550

41

India

Technology

PSLV-CA C12

200935005/09028E

Aerocube 3

1.00

19-May-2009

435/473

40.5

USATechnology

Minotaur-1

American Aerospace Corporation

2009

35003/09028C

Hawksat

1.00

19-May-2009

440/467

40.5

USATechnology

Minotaur-1

Hawk Institute for Space
Sciences/Pumpkin

Civil

2009

35002/09028B

Pharmasat

4.50

19-May-2009

436/473

40.5

USATechnology

Minotaur-1

NASA

N (decay August 14, 2012)200935004/09028D

Polysat CP6

1.00

19-May-2009

433/473

40.5

USATechnology

Minotaur-1

California Polytech

N (decay October 6, 2011)

200935685/09041E

Nanosat

22.00

29-Jul-2009

661

98.2

Spain

Technology

Dnepr 13

INTA

2009

35686/09041U

Aprizesat 3

13.00

29-Jul-2009

700

98.3

USA

Telecommunications

200935684/09041D

Aprizasat 4

13.00

29-Jul-2009

700

98.3

USA

2009

35869/09049E

Ugatusat

35.00

17-Sep-2009

823

98.8

2009

35871/09049G

Blits

7.50

17-Sep-2009

825/829

98.8

2009

35934/09051D

UWE 2

1.00

23-Sep-2009

718/729

98.2

Full successPoly-Picosatellite Orbital Deployer

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ha
wksat-1.htm

http://mstl.atl.calpoly.edu/~bklofas/Pre
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/cp
sentations/SummerWorkshop2009/S-3.htmun_1450_PolySat%20Presentation.p
df

Y

Micro

Full Success (Nominal
operation)

5

https://directory.eoportal.org/web/eop http://space.skyrocket.de/doc_sdat/na
ortal/satellite-missions/n/nanosatnosat-01.htm

Dnepr 13Y

MicroFull Success (Nominal
operation)

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ap
ortal/satellite-missions/a/aprizesat-3rizesat-1_latinsat-1.htm
4

Telecommunications

Dnepr 13Y

MicroFull Success (Nominal
operation)

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ap
ortal/satellite-missions/a/aprizesat-3rizesat-1_latinsat-1.htm
4

RussiaTechnology

Soyuz-2.1b/Fregat

Ugatu (Ufa State Aviation Technical
University)

Y

Micro

RussiaScientific (geodesy)

Soyuz-2.1b/Fregat

FSUE IPIEY

Nano

Spin parameters not stable

4

https://directory.eoportal.org/web/eop http://space.skyrocket.de/doc_sdat/blit
ortal/satellite-missions/b/blitss.htm

Germany

Technology

PSLV-CA C14

University of Wuerzburg

Y

1U

No signals received2

http://www.sciencedirect.com/science/ https://directory.eoportal.org/web/eop http://space.skyrocket.de/doc_sdat/uw
article/pii/S1474667016412413
ortal/satellite-missions/u/uwe-2
e-1.htmY

1U

more than 250 images in morethan 4 years

4

http://swisscube.epfl.ch/Y

1U

Full Success (Nominal
operation)5

http://www.tu-berlin.de/?15027

Modem failure after launch.
Only beacon for >7 years.

3

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_conte
https://directory.eoportal.org/web/eop
nt_files//spaceworkshop/presentation
ortal/satellite-missions/i/itupsat-1
s/Aslan.Rustem.pdf

2

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/s/swisscube

200935932/0905

SwissCube

1.00

23-Sep-2009

720/731

98.3

Switzerland

Technology

PSLV-CA C14

Ecole Polytechnique Federale deLausanne200935933/0905

Beesat1.00

23-Sep-2009

718/729

98.3

Germany

Technology

PSLV-CA C14

Technical University of Berlin

200935935/090515

Itu-psat 1

1.00

23-Sep-2009

719/732

98.2

TurkeyTechnology

PSLV-CA C14

Y

1U

2009

36122/09072B

XiWang 1

50.00

14-Dec-2009

1200

100.5

China

Technology

Long March 118

Y

Micro

Negai

1.00

21-May-2010

Japan

Education

H-2A-202

Soka University

N (decayed)

1U

KSAT

1.00

21-May-2010

Japan

Technology

H-2A-202

Kagoshima University

N (decayed)

1U

Communication not established2

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ks
at.htm2010

Waseda-SAT2

1.00

21-May-2010

Japan

Education

H-2A-202

Waseda University

N (decayed)

1U

No contact established2

http://www.miyashita.mmech.waseda. http://ameblo.jp/killereye/archive1ac.jp/Waseda-Sat2/sub3.html
200903.html

2010

UNITEC-1

15.00

21-May-2010

Japan

Education

H-2A-202

UNISECN (gone to Venus)

MicroContact lost shortly after launch2

http://www.unisec.jp/unitec1/en/about_unitec-1.html

2010
2010

36573

https://earth.esa.int/web/eoportal/satel Single Picosatellite Launcher
lite-missions/b/beesat-1

https://www.tbssatellite.com/tse/online/sat_xiwang_1.html
5

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/un
itec-1.htm

201036827/10028F

Prisma Tango

50.00

15-Jun-2010

730

98.3

SwedenTechnology

Dnepr 15

SSC (Swedish Space Corporation)

Y

Micro

Successful
operation/demonstration

5

2010

36796/10035B

Studsat

1.00

12-Jul-2010

633 (SSO)

98

India

Technology

PSLV-CA C15

Seven engineering colleges from
Karnataka and Andhra Pradesh

Y

1U

Beacon for 1 month. Failed to
decode data3

http://www.teamstudsat.in/

Civil

Y

1U

Successful operation

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/t/tisat-1

Norwegian Defence Research
Establishment (FFI)

Y

Nano

Successful demonstration

5

https://www.ffi.no/no/Publikasjoner/Do
cuments/AISSAThttps://directory.eoportal.org/web/eop
1_Norways%20first%20observation ortal/satellite-missions/a/aissat-1-2%20satellite.pdf

http://elib.dlr.de/46839/1/ESA4S_06_ https://directory.eoportal.org/web/eop
10a.pdf
ortal/satellite-missions/p/prismaprototype
https://earth.esa.int/web/eoportal/satel
lite-missions/s/studsat-1

2010

36799/10035E

Tisat 1

1.00

12-Jul-2010

633 (SSO)

98

Switzerland

Technology

PSLV-CA C15

University of Applied Sciences and Artsof Southern Switzerland

201036797/10035C

Aissat 1

6.00

12-Jul-2010

633 (SSO)

98

NorwayTechnology

PSLV-CA C15

Norwegian Space Centre/UTIAS/SFL

2010

37166/10047B

Zheda Pixing -1

3.50

22-Sep-2010

617/629

98.7

China

Remote sensing

Long March 2D

Zhejiang University

Y

Nano

Successful operation

5

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/zd
ps-1.htm

201037167/10047C

Zheda pixing -2

3.50

22-Sep-2010

617/629

98.7

China

Remote sensing

Long March 2D

Zhejiang University

Y

Nano

Successful operation

5

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/zd
ps-1.htm

201037224/10062C

O/Oreos

5.00

20-Nov-2010

650

USA

Technology

Minotaur-4 HAPS

Stanford University

Y

3U

Successful experiment5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/o/ooreos

Y

3U

Premature end due to Powersystem anomaly

4

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/r/rax

N (decay December 8, 2010)

3U

No signals received2

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/vi
ewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1124&context=smallsat

N (decay July 6, 2011)

Micro

Successful operation

5

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1 http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ra
002/sys.21201/pdf
sad-1.htm

N (decay December 8, 2011)

Nano

operation with minor anomalies

4

Y

Micro

Y

Micro

Nominal operation
Nominal operation

5
5

Y

Micro

4

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/e/edusat

Y

3U

Nominal operation

5

http://www.iitk.ac.in/meold/jugnu/inde https://directory.eoportal.org/web/eop
x.htm
ortal/satellite-missions/j/jugnu

Y

Micro

Successful operation beyond
design life

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/v-w-x-yz/vesselsat

Y

Micro

Alive for more than design life

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/s/srmsat

201037223/10062B

RAX

3.00

20-Nov-2010

2010

37252/10066J

Mayflower-Caerus

5.00

8-Dec-2010

2011

37675/11025A

Rasad 1

13.50

15-Jun-2011

201137752/1103

PSSC 2

4.00

8-Jul-2011

201137792/11044E

Aprizesat 5

14.00

17-Aug-2011

201137793/11044F

Aprizesat 6

14.00

2011

37788/11044A

Edusat

10.00

2011

37839/11058B

Jugnu

3.00

650

https://en.wikipedia.org/wiki/Omid

USA

Technology

Minotaur-4 HAPS

USATechnology

Falcon-9 v1.0

Iran

Technology

Safir-1A

Northrop Grumman + University ofSouthern California + Pumpkin Inc.
(Caerus)236/299

55.7

USATechnology

ShuttleAerospace Corp.

618/704

98.3

USA

Telecommunications

Dnepr 17

SpaceQuest

17-Aug-2011

635/704

98.3

USA

Telecommunications

Dnepr 17

SpaceQuest

17-Aug-2011

674 (SSO)

98.3

Italy

Remote sensing

Dnepr 17

Sapienza University in Rome

12-Oct-2011

867

20

India

Remote sensing

PSLV-CA C18

201137840/11058C

Vesselsat 1

29.00

12-Oct-2011

847/868

19.97

Luxemburg

Telecommunications

PSLV-CA C18

201137841/11058D

SRMsat10.90

12-Oct-2011

867

20

India

Remote sensing

PSLV-CA C18

LuxSpace

Sapienza University in Rome

Commercial

424

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/p/pssct-2
https://en.wikipedia.org/wiki/AprizeSat
https://en.wikipedia.org/wiki/AprizeSat

201137874/11066A

Dong Fang Hong 103

35.00

9-Nov-2011

479/489

97.4

China

Scientific and Technology(Shijian)Long March 3

Nanjing University of Aeronautics and A
Civil
stronautics

Y

Micro

2012

38047/1200

Vesselsat 2

28.00

9-Jan-2012

500

97.5

Luxemburg

Telecommunications

Long March 3

LuxSpace

Y

Micro

2012

38075/12005A

Navid

50.00

3-Feb-2012

276/363

56

IranTechnology

Safir-1B

N (decay April 2, 2012)

Micro

Elm-o San'at University (Iran Universityof Science & Technology)

201238079/12006C

e-Star

1.00

13-Feb-2012

314/1445

69.5

Italy

Technology

Vega 1

Politecnico di Torino

2012

38080/12006D

Goliat1.00

13-Feb-2012

316/1445

69.5

Romania

Technology

Vega 1

University of Bucharest

2012

38081/12006E

MaSat 1

1.00

13-Feb-2012

314/1445

69.5

Hungary

Technology

Vega 1

Budapest University of Technology andEconomics

2012

380XX/12006X

Pwsat 1

1.00

13-Feb-2012

314/1445

69.5

PolandTechnology

Vega 1

Warsaw University of Technology

https://www.tbssatellite.com/tse/online/sat_dfh_103.html
https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/v-w-x-yz/vesselsat

Successful operation beyond
design life

53

http://www.cubesatteampolito.com/missions/e-star-i/

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/na
vid-1.htm

Y

1U

CW receoption but failure indecoding. Low Powerhttps://earth.esa.int/web/eoportal/satel
lite-missions/e/e-star

University of Bucharest

Y

1U

Intermittent communications

3

http://www.goliat.ro/index.php/mission
https://directory.eoportal.org/web/eop/project-history
ortal/satellite-missions/g/goliat

Budapest University of Technology
and Economics

Y

1U

Nominal operation

5

http://cubesat.bme.hu/en/projektek/m https://directory.eoportal.org/web/eop
asat-1/
ortal/satellite-missions/m/masat-1

Warsaw University of Technology

n/a

1U

Issue with Deorbit system and
Power

3

http://pw-sat.pl/pwsat_radio_amateur/

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/p/pw-sat

2012

380XX/12006X

Robusta

1.00

13-Feb-2012

314/1445

69.5

FranceTechnology

Vega 1

University of Montpellier 2

n/a

1U

Faint signals after launch whichsoon stopped

3

https://robusta.cnes.fr/en/ROBUSTA/i https://earth.esa.int/web/eoportal/satel http://csu.edu.umontpellier.fr/en/compndex.htm
lite-missions/r/robusta
leted-and-ongoing-projects/

2012

380XX/12006X

Unicubesat

1.00

13-Feb-2012

316/1445

69.5

Italy

Technology

Vega 1

University of Rome

n/a

1U

Communication stop after 1-2
weeks

3

https://directory.eoportal.org/web/eop http://mstl.atl.calpoly.edu/~bklofas/Pre
https://www.gaussteam.com/satellites/
ortal/satellite-missions/u/unicubesat- sentations/DevelopersWorkshop2010
before_gauss_srl/
gg/34_Cappelletti_UniCubeSat.pdf

201238082/12006F

Xatcobeo

1.00

13-Feb-2012

314/1445

69.5

Spain

Technology

Vega 1

University of Viga + INTA

Y

1U

Proper functioning with slighttumbling

5

https://www.xatcobeo.com/cms/index.
https://directory.eoportal.org/web/eop
php?option=com_content&view=cateortal/satellite-missions/v-w-x-ygory&layout=blog&id=2&Itemid=12&li
z/xatcobeo
mitstart=10

2012

38078/12006B

Almasat 1

12.50

13-Feb-2012

322/1447

69.5

Italy

Technology

Vega 1

University of Bologna

Y

Micro

Power failure after few days

3

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/a/almasat-1

Y

Nano

Y

Micro

Successful operation

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/s/sds-4

National University of Defense
Technology

University of Montpellier 2

Government

https://www.tbssatellite.com/tse/online/sat_dfh_112.h
tml

2012

38258/1202

Dong Fang Hong 112

9.30

10-May-2012

475

97.2

China

Experimental

Long March 1

201238339/12025C

SDS4

50.00

17-May-2012

680

98

Japan

Technology

H-2A-202

JAXA

2012

38340/12025D

Horyu 2

7.00

17-May-2012

680

98

Japan

Technology

H-2A-202

Kyushu Institute of technology

Kyushu Institute of Technology

Y

Nano

Successful demonstration

5

http://digitalcommons.usu.edu/cgi/vie
https://directory.eoportal.org/web/eop
wcontent.cgi?article=2984&context=s
ortal/satellite-missions/h/horyu-2
mallsat

2012

FITSAT-1

1.00

21-Jul-2012

400(ISS)Japan

Education

H-2B-304

Fukuoka Instiute of Technology

Fukuoka Instiute of Technology

Y

1U

Slight issue with the Tx

5

http://www.fit.ac.jp/~tanaka/fitsat.shtml

2012

We wish1.00

21-Jul-2012

401(ISS)Japan

Education

H-2B-304

Meisei Denki

Meisei Denki

Y

1U

No signal after release2

http://www.meisei.co.jp/news/2011/06 http://space.skyrocket.de/doc_sdat/we
17_622.html-wish.htm

2012

TechEdSat

1.00

21-Jul-2012

403(ISS)

USA

Education

H-2B-304

San Jose State University

San Jose State University

Y

1U

Successful demonstration

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/t/techedsat

2012

F-1

1.00

21-Jul-2012

404(ISS)

Vietnam

Education

H-2B-304

FPT university

FPT university

Y

1U

No communications
established2

http://ftri.fpt.edu.vn/?page_id=179

Tohoku University / Wakayama
University

Y

2U

Successful operation for 10
months5

http://www.astro.mech.tohoku.ac.jp/R
AIKO/RAIKO-report-Japanese.pdf

Osaka Institute of technology

Y

Micro

Nominal operation

5

http://www.oit.ac.jp/japanese/proitere https://directory.eoportal.org/web/eops/ortal/satellite-missions/p/proiteres

https://directory.eoportal.org/web/eop http://www.fit.ac.jp/~tanaka/FITSAT/Ke
ortal/satellite-missions/f/fitsat-1
nta.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/F1_(satellite)

Japan

Education

H-2B-304

Tohoku University / Wakayama
University

Japan

Technology

PSLV-CA C21

Osaka Institute of technology

13-Sep-2012

USA

Technology

Atlas-5(401)Y

1U

Successful operation beyond
design life5

http://www.aerospace.org/news/highli
https://directory.eoportal.org/web/eop
ghts/sometimes-smaller-is-better/ortal/satellite-missions/a/aerocube-4

1.00

13-Sep-2012

USA

Technology

Atlas-5(401)Y

1U

Successful operation beyond
design life5

http://www.aerospace.org/news/highli
https://directory.eoportal.org/web/eop
ghts/sometimes-smaller-is-better/ortal/satellite-missions/a/aerocube-4

Aerocube 4.5B

1.00

13-Sep-2012

USA

Technology

Atlas-5(401)Y

1U

Successful operation beyond
design life5

http://www.aerospace.org/news/highli
https://directory.eoportal.org/web/eop
ghts/sometimes-smaller-is-better/ortal/satellite-missions/a/aerocube-4

39087/13009B

AAUSat 3

1.00

25-Feb-2013

775(SSO)

98.6

Denmark

Technology

PSLV-CA C20

Aalborg University,

Aalborg University

Y

1U

Operated nominally untill power
production started reducing

5

http://www.space.aau.dk/aausat3/ind
https://directory.eoportal.org/web/eop
ex.php?n=Tech.AAUSAT3InDetails
ortal/satellite-missions/a/aausat3

2013

39090/13009E

STRaND 1

4.30

25-Feb-2013

775(SSO)

98.6

UK

Technology

PSLV-CA C20

University of Surrey

Surrey Space Centre

Y

3U

Operational but
communications stop midway

4

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/s/strand-1

2013

39091/13009F

TUGSat-1

7.00

25-Feb-2013

775(SSO)

98.6

Austria

Scientific (study of stars)

PSLV-CA C20

University of Toronto

Graz University of Technology

Y

Nano

Successful operation

5

http://www.tugsat.tugraz.at/project2013

39092/13009G

CanX-3a6.50

25-Feb-2013

775(SSO)

98.6

CanadaScientific ( Starobservation)

PSLV-CA C20

University of Toronto

University of Montreal/ University of
Viena

Nominal operation

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/b/brite-austria

201339131/13015B

OSSI-1

1.00

19-Apr-2013

258/549

64.9

South Korea

Technology

Soyuz-2-1a

Hojun SongCivil

No signal transmission2

http://opensat.cc/diysatellite.html

2012

RAIKO

3.00

21-Jul-2012

402(ISS)

2012

38756/12047B

Proiteres

15.00

9-Sep-2012

646/6652012

38769/12048M

Aerocube 4

1.00

2012

38767/12048K

Aerocube 4.5A

2012

38768/12048L

2013

98.3

y
Failed to operate

1U

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/b/brite-austria

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/os
si-1.htm

201339134/13015E

BeeSat-3

1.00

19-Apr-2013

554/58164.9

Germany

Technology

Soyuz-2-1aTechnical University of Berlin

Technical University of Berlin

Y

1U

Heard after more than 4 years

2

https://www.raumfahrttechnik.tuhttps://www.raumfahrttechnik.tuberlin.de/menue/forschung/aktuelle_
berlin.de/zielgruppen/aktuelles/news/
projekte/beesat_3/

201339135/13015F

SOMP

1.00

19-Apr-2013

555/580

64.9

Germany

Scientific (Oxygen
Measurement)

Soyuz-2-1aTechnical University of DresdenTechnical University of Dresden

Y

1U

Operational but no info on
success

3

https://phpweb.tuhttps://directory.eoportal.org/web/eop
dresden.de/stard/SOMP/?page_id=1
ortal/satellite-missions/s/somp
92013

39136/13015G

BeeSat-2

1.00

19-Apr-2013

555/579

64.9

Germany

Technology

Soyuz-2-1aTechnical University of Berlin

Technical University of Berlin

Y

1U

operational

4

http://www.dglr.de/publikationen/2016/420270.pdf

201339132/13015C

Dove-2

5.80

19-Apr-2013

559/582

64.9

USATechnology

Soyuz-2-1aPlanet Labs

Planet Labs

Y

3U

Achieved the objectices

5

2013

39133/13015D

AIST 2

39.00

19-Apr-2013

558/582

64.9

RussiaScientific ( Earth magnetic
field study)

Soyuz-2-1aSamara State Aerospace University

Samara State Aerospace
University

Y

Micro

2013

39142/13016A

Phonesat 2.0a

1.20

21-Apr-2013

237/260

51.6

USATechnology

Antares-110

NASA Ames Reseach Centre

NASA

Burn up in the earth
atmosphere on 27th April 2013

1U

Successful mission

5

2013

39144/13016C

Phonesat 1.0a

1.20

21-Apr-2013

280

51.6

USA

Technology

Antares-110

NASA Ames Reseach Centre

NASA

Burn up in the earth
atmosphere on 27th April 2013

1U

Successful mission

5

2013

39146/13016E

Phonesat 1.0b

1.00

21-Apr-2013

280

51.6

USA

Technology

Antares-110

NASA Ames Reseach Centre

NASA

Burn up in the earth
atmosphere on 27th April 2013

1U

Successful mission

5

2013

39143/13016B

Dove 1

5.00

21-Apr-2013

280

51.6

USA

Technology

Antares-110

Planet Labs

Planet Labs

Burn up in the earth
atmosphere on 27th April 2013

3U

Achieved the objectices

5

2013

39152/13018C

NEE-01 Pegaso

1.26

26-Apr-2013

629/653(SSO)

98.1

EcuadorTechnology

Long March 2D

Ecuadorian Space Agency

Ecuadorian Space Agency

Y

1U

Met the objectives

5

https://en.wikipedia.org/wiki/NEE01_Pegaso

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/n/nee-01pegasus

2013

39153/13018D

Cubebug 1

2.00

26-Apr-2013

629/653

98.1

Argentina

Technology

Long March 2D

Argentinian Ministry of Science,
Technology and Productive Innovation(INVAP)

Argentinian Ministry of Science,
Technology and Productive
Innovation (INVAP)

Y

2U

Confirmed beacon

3

https://www.itu.int/en/ITUR/space/workshops/2017Bariloche/Presentations/30%20%20Adrian%20Sinclair%20Satellogic.pdf

http://cubebug-1.tumblr.com/

425

https://en.wikipedia.org/wiki/Planet_L https://directory.eoportal.org/web/eop
abs
ortal/satellite-missions/content//article/dove4

https://www.nasa.gov/centers/ames/e https://www.nasa.gov/directorates/spa
ngineering/projects/phonesat.html
cetech/small_spacecraft/phonesat.ht
mlhttps://www.nasa.gov/centers/ames/e https://www.nasa.gov/directorates/spa
ngineering/projects/phonesat.html
cetech/small_spacecraft/phonesat.ht
mlhttps://www.nasa.gov/centers/ames/e https://www.nasa.gov/directorates/spa
ngineering/projects/phonesat.html
cetech/small_spacecraft/phonesat.ht
mlhttps://en.wikipedia.org/wiki/Planet_L https://directory.eoportal.org/web/eop
abs
ortal/satellite-missions/content//article/dove

201339152/13018C

Turksat-3USAT

4.00

26-Apr-2013

629/654 (SSO)

98.1

TurkeyTechnology

Long March 2D

Instanbul Technical University

Instanbul Technical University

Y

3U

Went silent after a day

3https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/t/turksat-3usat

201339161/1302

EstCube 1

1.30

7-May-2013

705 (SSO)

98.7

Estonia

Scientific ( Astronomy)

Vega (VV-02)

University of Tartu

University of Tartu

Y

1U

missions achieved

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/e/estcube-1

201339267/13055C

DANDA

50.00

29-Sep-2013

325

81

USA

Scientific/ Technology

Falcon-9 v1.1

University of Colorado

University of Colorado

Y

Micro

Lost communications

3

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/d/dande

Y

Micro

Operation for 18 days. Contact
lost3

https://en.wikipedia.org/wiki/Cornell_
University_Satellite

2013

39266/13055B

CUSat 140.80

29-Sep-2013

325

81

USA

Technology

Falcon-9 v1.1

Cornell University/AFRL

2013

39270/13055F

POPACS 3

2.00

29-Sep-2013

325

81

USA

Scientific ( Atmosphericdensity)

Falcon-9 v1.1

Utah State University, Gil Moore, Drexel Utah State University, Gil Moore,
University, Space X, Analytical Graphics Drexel University, Space X,
Inc.
Analytical Graphics Inc.

Y

Nano

Experiments conductedsuccessfully5

http://mstl.atl.calpoly.edu/~bklofas/Pre
https://directory.eoportal.org/web/eop
sentations/SummerWorkshop2012/Wi
ortal/satellite-missions/p/popacs
lwert_POPACS.pdf

201339269/13055E

POPACS 2

1.50

29-Sep-2013

325

81

USA

Scientific ( Atmosphericdensity)

Falcon-9 v1.1

Utah State University, Gil Moore, Drexel Utah State University, Gil Moore,
University, Space X, Analytical Graphics Drexel University, Space X,
Inc.
Analytical Graphics Inc.

Y

Nano

Experiments conductedsuccessfully5

http://mstl.atl.calpoly.edu/~bklofas/Pre
https://directory.eoportal.org/web/eop
sentations/SummerWorkshop2012/Wi
ortal/satellite-missions/p/popacs
lwert_POPACS.pdf

201339268/13055D

POPACS 1

1.00

29-Sep-2013

325

81

USA

Scientific ( Atmosphericdensity)

Falcon-9 v1.1

Utah State University, Gil Moore, Drexel Utah State University, Gil Moore,
University, Space X, Analytical Graphics Drexel University, Space X,
Inc.
Analytical Graphics Inc.

Y

Nano

Experiments conductedsuccessfully5

http://mstl.atl.calpoly.edu/~bklofas/Pre
https://directory.eoportal.org/web/eop
sentations/SummerWorkshop2012/Wi
ortal/satellite-missions/p/popacs
lwert_POPACS.pdf

2013

Prometheus 2B

2.00

19-Nov-2013

500

40.5

USA

Technology

Minotaur-1

Los Alamos National Laboratory

Los Alamos National Laboratory

Y

1.5U

Successful

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/p/prometheus

2013

Prometheus

2.00

19-Nov-2013

500

40.5

USA

Technology

Minotaur-1

Los Alamos National Laboratory

Los Alamos National Laboratory

Y

1.5U

Successful

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/p/prometheus

2013

Prometheus

2.00

19-Nov-2013

500

40.5

USA

Technology

Minotaur-1

Los Alamos National Laboratory

Los Alamos National Laboratory

Y

1.5U

Successful

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/p/prometheus

2013

Prometheus 2A

2.00

19-Nov-2013

500

40.5

USA

Technology

Minotaur-1

Los Alamos National Laboratory

Los Alamos National Laboratory

Y

1.5U

Successful

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/p/prometheus

2013

Prometheus 3A

2.00

19-Nov-2013

500

40.5

USA

Technology

Minotaur-1

Los Alamos National Laboratory

Los Alamos National Laboratory

Y

1.5U

Successful

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/p/prometheus

2013

Prometheus 3B

2.00

19-Nov-2013

500

40.5

USA

Technology

Minotaur-1

Los Alamos National Laboratory

Los Alamos National Laboratory

Y

1.5U

Successful

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/p/prometheus

2013

Prometheus 4A

2.00

19-Nov-2013

500

40.5

USA

Technology

Minotaur-1

Los Alamos National Laboratory

Los Alamos National Laboratory

Y

1.5U

Successful

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/p/prometheus

2013

Prometheus 4B

2.00

19-Nov-2013

500

40.5

USA

Technology

Minotaur-1

Los Alamos National Laboratory

Los Alamos National Laboratory

Y

1.5U

Successful

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/p/prometheus

ORS Tech 2

5.00

19-Nov-2013

498

40.9

USA

Technology

Minotaur-1

John Hopkins University

John Hopkins University

Y

3U

Nominal operation

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/o/ors-tech-1-2

Firefly

3.00

19-Nov-2013

500

40.5

USA

Scientific (Magnetosphericresearch)

Minotaur-1

Goddard Space Flight Center

Goddard Space Flight Center

Y

3U

Nominal operation achieved

5

https://firefly.gsfc.nasa.gov/NewsEven
https://directory.eoportal.org/web/eop
ts/index.html
ortal/satellite-missions/f/firefly

2013

39396/13064S

2013

Cornell University

2013

39382/13064C

CAPE-2

1.30

19-Nov-2013

500

40.5

USA

Technology

Minotaur-1

University of Louisiana

University of Louisiana

Y

1U

Beacon heard actively

3

https://www.louisiana.edu/newsevents/news/20131119/cape-2satellite-hitch-ride-nasa-rocket

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/do http://www.dk3wn.info/sat/afu/sat_cap
cument/6979503/
e.shtml2013

39412/98067DA

Ardusat 1

1.00

19-Nov-2013

410

51.7

FranceTechnology

H-2B-304

ISU

PublicY

1U

No info of beacon reception

2

https://en.wikipedia.org/wiki/ArduSat

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ar
dusat-1.htm

201339413/98067DB

PicoDragon

1.00

19-Nov-2013

410

51.7

Vietnam

Technology

H-2B-304

Vietnam National Satellite Center

VNSC

Y

1U

Met the objectives

5

http://www.nanosat.jp/images/report/p https://vnsc.org.vn/en/projects/profiledf/NSS-05-0402.pdf
of-the-picodragon-satellite/

201339414/98067DC

Ardusat X

1.00

19-Nov-2013

410

51.7

FranceTechnology

H-2B-304

ISU

PublicY

1U

No info of beacon reception

2

https://en.wikipedia.org/wiki/ArduSat

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ar
dusat-1.htm

201339381/13064B

PhoneSat 2.4

1.00

19-Nov-2013

499/508

40.5

USA

Scientific/ Technology

Minotaur-1

NASA

NASA

Y

1U

Achieved primary objective

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
https://en.wikipedia.org/wiki/PhoneSa
ortal/satellite-missions/p/phonesat-2t
5

201339384/13064E

KySat-2

1.00

19-Nov-2013

500

40.5

USA

Technology

Minotaur-1

University of Kentucky

University of kentuckyY

1U

Did not meet all objectives

4

http://ssl.engineering.uky.edu/mission https://directory.eoportal.org/web/eop
s/orbital/kysat-2/about-kysat-2/
ortal/satellite-missions/k/kysat-2

2013

DragonSat-1

1.00

19-Nov-2013

410

40.5

USA

Scientific (Magnetosphericresearch)

Minotaur-1

Drexel University

Drexel University

Y

1U

No signal from orbit2

http://mstl.atl.calpoly.edu/~bklofas/Pre
sentations/DevelopersWorkshop2013 http://space.skyrocket.de/doc_sdat/dr/Kang_DragonSat-1.pdf
agonsat-1.htm

2013

Trailblazer 1

1.00

19-Nov-2013

410

40.5

USA

Scientific (Magnetosphericresearch)

Minotaur-1

University of New Mexico

University of New Mexico

Y

1U

2013

ChargerSat-1

1.00

19-Nov-2013

500

40.5

USA

Technology

Minotaur-1

University of Alabama

University of Alabama

Y

1U

No signals received2

http://space.uah.edu/chargersat1/inde http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ch
x.php
argersat-1.htm

2013

Lunar Orbiter

1.00

19-Nov-2013

500

40.5

USA

Technology

Minotaur-1

Vermont Technical College

Vermont Technical College

Y

1U

Successful operation

5

http://www.cubesatlab.org/BasicLEO.j
http://vtlunar.blogspot.com/
sp

2013

COPPER

1.00

19-Nov-2013

500

40.5

USA

Technology

Minotaur-1

St. Louis University

St. Louis University

Y

1U

No signal

2

http://astrolab.slu.edu/slu-01-copper

2013

SwampSat

1.00

19-Nov-2013

500

40.5

USA

Technology

Minotaur-1

University of Florida

University of Florida

Y

1U

No signals received2

https://directory.eoportal.org/web/eop http://space.skyrocket.de/doc_sdat/sw
ortal/satellite-missions/s/swampsat
ampsat.htm

2013

TJ 3Sat1.00

19-Nov-2013

500

40.5

USA

Technology/ Education

Minotaur-1

Thomas Jefferson High School

Thomas Jefferson High SchoolY

1U

No signals received2

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/vi
https://www.tjhsst.edu/students/activiti http://space.skyrocket.de/doc_sdat/tj3
ewcontent.cgi?article=1342&context=
es/tj3sat/
sat.htm
smallsat

2013Black Knight 1

1.00

19-Nov-2013

500

40.5

USA

Technology

Minotaur-1

US Millitary Academy

MilitaryY

1U

No signals received2

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/bl
ack-knight-1.htm

2013

NPS-SCAT

1.00

19-Nov-2013

500

40.5

USA

Technology

Minotaur-1

USAF

MilitaryY

1U

3

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/vi
ewcontent.cgi?article=1341&context=
smallsat

ORS Tech 1

5.00

19-Nov-2013

499

40.5

USA

Technology

Minotaur-1

John Hopkins University

John Hopkins University

Y

3U

Nominal operation

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/o/ors-tech-1-2

3U

Solar array deployment failure.
Low power.

3

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/s/sense3

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/s/sense

2013
2013
2013

39387/13064H
39388/13064J
39388/13064N

SENSE SV1
SENSE SV2

4.00
4.00

19-Nov-2013
19-Nov-2013

497
500

40.5
40.5

USA

Scientific (Space weather)

Minotaur-1

USAF

Military

Y

USA

Scientific (Space weather)

Minotaur-1

USAF

Military

Y

3U

Solar array deployment failure.
Low power.

Minotaur-1

Lawrence Livermore National Lab

Lawrence Livermore National Lab

Y

3U

In commissioning Phase4

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/s/stareY

3U

No signals received2

https://directory.eoportal.org/web/eop
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ho
ortal/satellite-missions/h/ho-oponopono.htm
oponopono

2013

STARE B

4.00

19-Nov-2013

500

40.5

USA

Technology (Space
Surveilance)

2013

Ho' oponopono 2

3.50

19-Nov-2013

410

40.5

USA

Scientific (Radarcalibration)

Minotaur-1

University of Hawai

University of Hawai

TechEdSat 3

3.00

19-Nov-2013

410

51.7

USA

Technology

H-2B-304

NASA/ San Jose State University/
University of Idaho

NASA

Re-entered the earth
atmosphere on 16th Jan. 2014

3U

Cape Pennisula University ofTechnology

Y

1U

Successful operation

5

https://www.brandsouthafrica.com/inv https://directory.eoportal.org/web/eop
estments-immigration/scienceortal/satellite-missions/v-w-x-ytechnology/nanosatellite-141113
z/zacube-1

201339415/98067DD

4

2013

39417/13066B

ZACUBE-1

1.20

21-Nov-2013

594/683

97.8

South Africa

Technology

Dnepr 19

Cape Pennisula University ofTechnology

201339432/13066S

Icube-1

1.00

21-Nov-2013

590/639

97.8

Pakistan

Technology

Dnepr 19

Institute of Space Technology

Institute of Space Technology

Y

1U

No signals received2

https://www.dawn.com/news/1057688/pakistans-first-cubesat-icube-1http://space.skyrocket.de/doc_sdat/icu
launched-from-russia
be-1.htm

201339433/13066T

HumSat-D

1.00

21-Nov-2013

590/640

97.8

Spain

Technology

Dnepr 19

University of Vigo

University of Vigo

Y

1U

Successful first contact

4

https://www.humsat.org/cubesat/

201339438/13066Y

Velox-PII

1.00

21-Nov-2013

594/699

97.8

Singapore

Technology

Dnepr 19

Nanyang Technical University

Nanyang Technical University

Y

1U

All experiments performed
except for one

4

http://www.eee.ntu.edu.sg/research/S
https://earth.esa.int/web/eoportal/satel
aRC/Programmes/Pages/Home.aspx
lite-missions/v-w-x-y-z/velox-pii

201339439/13066Z

First-MOVE

1.00

21-Nov-2013

594/699

97.8

Germany

Technology

Dnepr 19

TU Munchen

TU Munchen

Y

1U

Malfunction of OBDH after a
month

3

https://www.researchgate.net/publicat
ion/281621099_Results_and_lesson http://www.pe0sat.vgnet.nl/satellite/cu
s_learned_from_the_CubeSat_missi be-nano-picosats/first-move/on_First-MOVE

2013

39441/13066AB

NEE-02

1.00

21-Nov-2013

594/715

97.8

EcuadorTechnology

Dnepr 19

ExactEarthY

1U

Successful mission execution5

http://exa.ec/index-en.html

201339442/13066AC

PUCPSat-1

1.00

21-Nov-2013

589/640

97.8

Peru

Technology

Dnepr 19

Pontificia Universidad Catolica del Peru

201339444/13066AE

FUNcube-1

1.00

21-Nov-2013

594/683

97.8

UKTechnology

Dnepr 19AMSAT-UK

Pontificia Universidad Catolica del
Peru

426

Y

1U

Y

1U

Successfully launched
POCKET PUCP
Successful operation beyond
design life

3
5

http://inras.pucp.edu.pe/en/proyectos/
pucp-sat-1/
https://funcube.org.uk/

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/h/humsat

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ne
e-02-krysaor.htm

https://www.chronicle.com/blogs/wire
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ve dcampus/vermont-tech-nanosatellitermont-lunar-cubesat-1.htm
is-among-11-rocketed-intospace/48527

2013

39445/13066AF

HiNCube1.00

21-Nov-2013

593/684

97.8

NorwayTechnology

Dnepr 19

Narvik University College

Narvik University College

Y

1U

2013

39446/13066AG

UWE-3

1.00

21-Nov-2013

594/700

97.8

Germany

Technology

Dnepr 19

University of Wurzburg

University of Wurzburg

Y

1U

2013

39430/13066Q

GATOSS

2.00

21-Nov-2013

593/819

97.8

Denmark

Technology

Dnepr 19

GOMSpace

GOMSpace

Y

2U

2013

39440/13066AA

CubeBug-2

2.00

21-Nov-2013

594/715

97.8

Argentina

Technology

Dnepr 19

Ministry of Science, Technology andProductive Innovation

Government

Y

2013

39429/13066P

Dove 3

5.20

21-Nov-2013

594/815

97.8

USATechnology

Dnepr 19

Planet Labs

2013

39424/13066J

KHUSAT-01

4.00

21-Nov-2013

594/73197.8

South Korea

Scientific(Magnetosphere)

Dnepr 19

Kyung Hee University

2013

39426/13066L

KHUSAT-2

4.00

21-Nov-2013

594/747

97.8

South Korea

Scientific (Magnetosphericresearch)

Dnepr 192013

39420/13066E

OPTOS

3.00

21-Nov-2013

594/797

97.8

Spain

Technology

201339427/13066M

Triton-1

3.00

21-Nov-2013

594/764

97.8

UK

2013

39428/13066N

Delfi-n3Xt

3.00

21-Nov-2013

594/780

97.8

2013

39421/13066F

Unisat 5

28.00

21-Nov-2013

594/6402013

39416/13066A

Aprizesat 7

12.00

21-Nov-2013

2013

39425/13066K

Aprizesat 8

12.00

21-Nov-2013

Failed to operate2

https://no.wikipedia.org/wiki/HiNCube http://space.skyrocket.de/doc_sdat/hi
ncube.htm

4https://earth.esa.int/web/eoportal/satel
lite-missions/u/uwe-2

Operating nominally5

https://earth.esa.int/web/eoportal/satel
lite-missions/g/gatoss

2U

Confirmed beacon

3

https://www.itu.int/en/ITUR/space/workshops/2017Bariloche/Presentations/30%20%20Adrian%20Sinclair%20Satellogic.pdf

Y

3U

Failed to deploy from Unisat 5

1

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/f/flock-1

Y

3U

No signals received2

https://directory.eoportal.org/web/eop
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/cin
ortal/satellite-missions/cema.htm
missions/cinema

CINEMA ConsortiumY

3U

No signals received2

https://directory.eoportal.org/web/eop
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/cin
ortal/satellite-missions/cema.htm
missions/cinema

Dnepr 19

INTA

Y

3U

Nominal operation

5

http://mstl.atl.calpoly.edu/~bklofas/Pre
https://directory.eoportal.org/web/eop
sentations/DevelopersWorkshop2007
ortal/satellite-missions/o/optos/Lora_Ivan.pdf

Technology

Dnepr 19

ISIS-BVY

3U

Unclear on the success3

http://www.ruimtevaartnvr.nl/media/vk_1223/Website/Presehttps://amsat-uk.org/tag/triton-1/
ntaties_evenementen/ISIS_Dutch_SA
T_AIS_20130328.pdf

Netherlands

Technology

Dnepr 19

Technical University of Delft

Technical University of Delft

Y

3U

Achieved all missions

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/d/delfi-n3xt

97.8

Italy

Technology

Dnepr 19

La Sapienza University of Rome

La Sapienza University of Rome

Y

Micro

most of deployment successful

5594/653

97.8

USACommunication

Dnepr 19

ExactEarth

Y

Micro

Nominal operation

5

https://en.wikipedia.org/wiki/AprizeSat

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ap
rizesat-1_latinsat-1.htm

594/669

97.8

Argentina

Communication

Dnepr 19

SpaceQuest

Y

Micro

Nominal operation

5

https://en.wikipedia.org/wiki/AprizeSat

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ap
rizesat-1_latinsat-1.htm

Kyung Hee University

http://www.pe0sat.vgnet.nl/satellite/cu
be-nano-picosats/cubebug-2/

http://mstl.atl.calpoly.edu/~bklofas/Pre
https://directory.eoportal.org/web/eop
https://www.gaussteam.com/satellites/ sentations/DevelopersWorkshop2014
ortal/satellite-missions/u/unisat-5/Cappelletti_UniSat5_Lessons_Learned.pdf

Y

Micro

Partial success. Could notcontinue (no business).

4https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/v-w-x-yz/wnisat-1

BRITE-PL Consortium

Y

Micro

Nominal operation

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/b/brite-poland

Morehead State University

Morehead State University

Y

Nano

Operation beyond design life

5

https://www.moreheadstate.edu/getattachment/College-of-Science/Earthand-Space-Sciences/Space-Science- http://www.50dollarsat.info/
Center/Space-Missions/Eagle1.pdf.aspx?lang=en-US

Dnepr 19Morehead State University

Morehead State University

Y

Nano

Operation beyond design life

5

https://www.moreheadstate.edu/getattachment/College-of-Science/Earthand-Space-Sciences/Space-Science- http://www.50dollarsat.info/
Center/Space-Missions/Eagle1.pdf.aspx?lang=en-US

Technology

Dnepr 19

University of Maryland, Baltimore
CountyUniversity of Maryland, Baltimore
CountyY

Pico2

http://www.umbc.edu/window/nano_s
at_2013.html

Scientific (Astronomy)

Dnepr 19

Pontificia Universidad del Peru

Pontificia Universidad del Peru

Y

Pico

No info on signal reception2

http://inras.pucp.edu.pe/en/proyectos/
https://amsat-uk.org/tag/pocket-pucp/
pucp-sat-1/

Technology

Dnepr 19

StaKoDo UG

StaKoDo UGYUSAScientific (Astronomy)

Atlas-5(501)Montana State University

Montana State University

Y

1.5U

Data for more than design life5

http://mstl.atl.calpoly.edu/~bklofas/NS
F_comm/20091130_telecon/FIREBIR https://directory.eoportal.org/web/eop
D_Overview_NSF_Telecon_113009. ortal/satellite-missions/f/firebird
pdf

120.33

USA

Scientific (Astronomy)

Atlas-5(501)Montana State University

Montana State University

Y

1.5U

Data for more than design life5

http://mstl.atl.calpoly.edu/~bklofas/NS
F_comm/20091130_telecon/FIREBIR https://directory.eoportal.org/web/eop
D_Overview_NSF_Telecon_113009. ortal/satellite-missions/f/firebird
pdf

443/886

120.3

USA

Technology

Atlas-5(501)

The Aerospace Corporation

Y

1.5U

https://www.nasa.gov/sites/default/files/files/D_HinkleyAerospace_PICOSAT_Capability_Sta
tus_2014.pdf

6-Dec-2013

443/886

120.3

USA

Technology

Atlas-5(501)

The Aerospace Corporation

Y

1.5U

https://www.nasa.gov/sites/default/files/files/D_HinkleyAerospace_PICOSAT_Capability_Sta
tus_2014.pdf

4.00

6-Dec-2013

443/886

120.3

USA

Communication

Atlas-5(501)

MiltecMilitary

Y

3U

4.00

6-Dec-2013

443/886

120.3

USA

Communication

Atlas-5(501)

US Army SMDC

MilitaryY

3U

MCubed-2

1.00

6-Dec-2013

443/886

120.3

USA

Technology

Atlas-5(501)

University of Michigan

University of Michigan

Y

1U

Successful mission execution5

http://exploration.engin.umich.edu/dehttps://directory.eoportal.org/web/eop
v/blog/?page_id=1830
ortal/satellite-missions/m/mcubed-2

39470/13072J

CUNYSat-1

1.00

6-Dec-2013

443/886120.33

USA

Science ( Ionosphere)

Atlas-5(501)City University of New York

City University of New YorkY

1U

No signals received2

http://www1.cuny.edu/mu/forum/2013/11/14/medgar-evers-college-set-tohttp://space.skyrocket.de/doc_sdat/cu
launch-satellite-on-nasa-rocket/
nysat-1.htm

201339471/13072K

IPEX

1.00

6-Dec-2013

469/890

120.5

USA

Technology

Atlas-5(501)NASA

Government

Y

1U

Mission completed successfully5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/i/ipex

2013

39467/13072F

ALiCE

5.00

6-Dec-2013

443/886

120.3

USA

Technology

Atlas-5(501)

Airforce Institute of Technology

GovernmentY3U

http://digitalcommons.usu.edu/cgi/vie
wcontent.cgi?article=1148&context=smallsat2013

39468/13072G

SNaP-3-1

5.00

6-Dec-2013

443/886

120.3

USA

Technology

Atlas-5(501)

US Army SMDC

MilitaryY

3U

http://ndiatvc.org/images/downloads/
http://digitalcommons.usu.edu/cgi/vie
SMDWG_26_March_2015/smdc_spa
wcontent.cgi?article=3349&context=sce_initiatives___26_march_2015_ap
mallsatproved_for_public_release.pdf

201339473/13072M

TacSat 6

5.00

6-Dec-2013

443/886

120.3

USA

Technology

Atlas-5(501)

US Army SMDC

MilitaryY

3U

https://en.wikipedia.org/wiki/Tactical_
Satellite_Program2013

13076E

Kosmos 2491 (RS 46)

50.00

25-Dec-2013

1481.182.5 °

RussiaTechnology, amateur
communication

Rokot-KM

ISS Reshetnev

?

Y

Micro

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ko
smos-2491.htm

201313078A

Kosmos 2492

50.00

28-Dec-2013

1481.182.5 °

RussiaTechnology, amateur
communication

Rokot-KM

ISS Reshetnev

?

Y

Micro

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/skr
l-756.htm

201313078B

Kosmos 2493)

50.00

28-Dec-2013

1481.182.5 °

RussiaTechnology, amateur
communication

Rokot-KM

ISS Reshetnev

?

Y

Micro

2014

14003A

Flock-1 1

5.00

9-Jan-2014

410

51.66°USA

Earth Observation

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

14003A

Flock-1 2

5.00

9-Jan-2014

410

51.66°USA

Earth Observation

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

14003A

Flock-1 3

5.00

9-Jan-2014

410

51.66°USA

Earth Observation

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

14003A

Flock-1 4

5.00

9-Jan-2014

410

51.66°USA

Earth Observation

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2013

39423/13066H

WNISat 1

10.00

21-Nov-2013

594/849

97.8

Japan

Remote Sensing

Dnepr 19

AXELSPACE

201339431/13066R

BRITE-PL

10.00

21-Nov-2013

594/886

97.8

PolandScientific( Astronomy)

Dnepr 19

UTIAS

2013

39437/13066X

Eagle 1

2.50

21-Nov-2013

598/640

97.8

USATechnology

Dnepr 192013

39436/13066W

Eagle 2

1.50

21-Nov-2013

596/63997.8

USATechnology

201339443/13066AD

QBScout 1

0.40

21-Nov-2013

596/640

97.8

USA

2013

39447/13066H

Pocket PUCP

0.13

21-Nov-2013

600

97.8

Peru

2013

39435/13066V

WREN

0.25

21-Nov-2013

593/640

97.8

Germany

201339463/13072B

FIREBIRD-A

2.00

6-Dec-2013

443/886

120.3

2013

39464/13072C

FIREBIRD-B

2.00

6-Dec-2013

443/8862013

39465/13072D

Aerocube 5a

2.00

6-Dec-2013

2013

39466/13072E

Aerocube 5b

2.00

2013

39472/13072L

SMDC-ONE 2.4

201339474/13072N

SMDC-ONE 2.3

201339469/13072H

2013

427

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/skr
l-756.htm
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images

5

http://spaceflight101.com/flock/5

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

Very week signal due to solar
panel deployment failure3

https://www.kickstarter.com/projects/8
80837561/skycube-the-first-satellitelaunched-by-you/posts

1U

Completed missions with few
anomalies4

http://navionics.com/projects/lituanicasat1satellite-mission/

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/l/lituanicasat-1

1U

LitSat-1 sucessfullytransponder tested3

http://www.litsat1.eu/en/aboutproject/documentation/

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/lits
at-1.htm

14003A

Flock-1 5

5.00

9-Jan-2014

410

51.66°USA

Earth Observation

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

14003A

Flock-1 6

5.00

9-Jan-2014

410

51.66°USA

Earth Observation

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

14003A

Flock-1 7

5.00

9-Jan-2014

410

51.66°USA

Earth Observation

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

14003A

Flock-1 8

5.00

9-Jan-2014

410

51.66°USA

Earth Observation

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

14003A

Flock-1 9

5.00

9-Jan-2014

410

51.66°USA

Earth Observation

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

14003A

Flock-1 10

5.00

9-Jan-2014

410

51.66°USA

Earth Observation

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

14003A

Flock-1 11

5.00

9-Jan-2014

410

51.66°USA

Earth Observation

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

14003A

Flock-1 12

5.00

9-Jan-2014

410

51.66°USA

Earth Observation

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

14003A

Flock-1 13

5.00

9-Jan-2014

410

51.66°USA

Earth Observation

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

14003A

Flock-1 14

5.00

9-Jan-2014

410

51.66°USA

Earth Observation

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

14003A

Flock-1 15

5.00

9-Jan-2014

410

51.66°USA

Earth Observation

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

14003A

Flock-1 16

5.00

9-Jan-2014

410

51.66°USA

Earth Observation

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

14003A

Flock-1 17

5.00

9-Jan-2014

410

51.66°USA

Earth Observation

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

14003A

Flock-1 18

5.00

9-Jan-2014

410

51.66°USA

Earth Observation

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

14003A

Flock-1 19

5.00

9-Jan-2014

410

51.66°USA

Earth Observation

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

14003A

Flock-1 20

5.00

9-Jan-2014

410

51.66°USA

Earth Observation

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

14003A

Flock-1 21

5.00

9-Jan-2014

410

51.66°USA

Earth Observation

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

14003A

Flock-1 22

5.00

9-Jan-2014

410

51.66°USA

Earth Observation

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

14003A

Flock-1 23

5.00

9-Jan-2014

410

51.66°USA

Earth Observation

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

14003A

Flock-1 24

5.00

9-Jan-2014

410

51.66°USA

Earth Observation

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

14003A

Flock-1 25

5.00

9-Jan-2014

410

51.66°USA

Earth Observation

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

14003A

Flock-1 26

5.00

9-Jan-2014

410

51.66°USA

Earth Observation

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

14003A

Flock-1 27

5.00

9-Jan-2014

410

51.66°USA

Earth Observation

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

14003A

Flock-1 28

5.00

9-Jan-2014

410

51.66°USA

Earth Observation

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

14003A

SkyCube2.00

9-Jan-2014

410

51.66°

USA

Technology, Education

Antares-120

Southern Stars Group LLC

Southern Stars Group LLC

N (reentered on 8 November
2014.)

1U

2014

14003A

LituanicaSAT 1

1.00

9-Jan-2014

410

51.66°

Lithuania

Technology, Education

Antares-120

Kaunas University Of Technology

Kaunas University Of Technology

N (reentered the atmosphereon 28 July 2014.)

2014

14003A

LitSat 1

1.00

9-Jan-2014

410

51.66°

Lithuania

Technology, Education

Antares-120

Lithuanian Space Association

Lithuanian Space Association

Y

Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images

5

2014

2014

14003A

UAPSat 1

1.00

9-Jan-2014

410

51.66°

Peru

Technology, Education

Antares-120

Universidad Alas Peruanas (UAP)

Universidad Alas Peruanas (UAP)N ( no signals were received)

1U

No signals received2

http://laprensa.peru.com/tecnologiaciencia/noticia-nasa-envio-alespacio-satelite-peruano-uap-sat-118596
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ua
psat-1.htm

201414003A

ArduSat 2

2.00

9-Jan-2014

410

51.66°

USA

Technology, Education

Antares-120

NanoSatisfi Inc.

NanoSatisfi Inc.

N ( re-entered the atmosphere
1 July 2014.)

2U

Performance affected due tomishap by a partner. No signals
heard

2

http://weebau.com/satellite/A/ardusat http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ar
2.htm
dusat-2.htm

201414005A

Chasqui 1

1.00

5-Feb-2014

410

51.66°

Peru, Russia

Technology, Education

Soyuz-U

Universidad Nacional de Ingeniería delPerú, SWSU

Universidad Nacional de Ingenieríadel Perú, SWSU

N ( no signals were received)

1U

No signals received2

https://en.wikipedia.org/wiki/Chasqui_
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/chIasqui-1.htm

201414009G

KSAT 2 (Hayato 2)

1.50

27-Feb-2014

316/295

65°

Japan

Technology

H-2A-202

Kagoshima University

Kagoshima University

N (DECAYED)

1U

operation only for 3 months

3

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ks
at-2.htm

201414009F

INVADER (ARTSAT 1,
CO 77, OSCAR 77)

1.50

27-Feb-2014

353/367

65°

Japan

Art, amateur
communications

H-2A-202ARTSAT project, Tama Art University

ARTSAT project, Tama Art
University

N (DECAYED)

1U

Steady operation

5

http://artsat.jp/en/about

201414009DOPUSAT (CosMoz)

1.40

27-Feb-2014

341/361

65°

Japan

Technology

H-2A-202

Osaka Prefecture University (OPU)

Osaka Prefecture University (OPU)

N (DECAYED)

1U

Achieved most objectives

4

http://www.sssrc.aero.osakafuu.ac.jp/opusat/

201414009BIFT 1 (Yui)

1.00

27-Feb-2014

332/352

65°

Japan

Technology

H-2A-202

University of Tsukuba

University of Tsukuba

N ( no signals were received)

1U

No signals received2

http://yui.kz.tsukuba.ac.jp/about_proje http://space.skyrocket.de/doc_sdat/itfct/
1.htm

3

https://www.shinshuu.ac.jp/shindaisat/https://ja.wikipedia.org/wiki/KSAT2#%
E5%A4%96%E9%83%A8%E3%83%
AA%E3%83%B3%E3%82%AF

2014

14009A

ShindaiSat

35.00

27-Feb-2014

369/389

65°

Japan

Technology

H-2A-202

Shinshu University

Shinshu University

N (DECAYED)Micro

A visible light communication
was uplink and downlink

2014

14009E

TeikyoSat 3

20.00

27-Feb-2014

362/381

65°

Japan

Life science

H-2A-202

Teikyou University

Teikyou University

N (DECAYED)

Micro

sufference communications
problem3

http://laseine.ele.kyutech.ac.jp/news/i http://club.uccl.teikyomg_news/teikyosat3u.ac.jp/~space_system_society/index.
review_20140324.pdf
html

2014

14009HSTARS 2 (Gennai)

7.00

27-Feb-2014

666

98°

Japan

Technology

H-2A-202

Kagawa University

Kagawa University

N (DECAYED)

Nano

Only beacon. Low power
anomaly3

http://stars.eng.shizuoka.ac.jp/stars2.
https://directory.eoportal.org/web/eop
html
ortal/satellite-missions/s/stars-2

201414022E

PhoneSat 2.5

1.00

18-Apr-2014

304/33051.65°

USA

Technology

Falcon-9 v1.1

NASA Ames Research CenterNASA Ames Research Center

N (DECAYED)

1U

Operational and sending
beacon4

2014

14022CTSAT (TestSat-Lite)

2.00

18-Apr-2014

304/33051.65°

USA

Technology

Falcon-9 v1.1

Taylor University

Taylor University

N (DECAYED)

2U

successfully data was collected4

http://mstl.atl.calpoly.edu/~bklofas/Pre
sentations/DevelopersWorkshop2015/Voss_Globalstar.pdf

201414022F

KickSat 1

5.50

18-Apr-2014

304/33051.65°

USA

Technology

Falcon-9 v1.1

Cornell University

Cornell University

N (reentered between 13 and
14 May 2014)3U

3https://en.wikipedia.org/wiki/KickSat

Falcon-9 v1.1

NASA Ames Research Center, Purdue
University

NASA Ames Research Center,
Purdue University

N (DECAYED)

3U

4

http://mstl.atl.calpoly.edu/~bklofas/Pre
sentations/DevelopersWorkshop2014/Martinez_SPORESAT.pdf

201414022B

SporeSat 1

5.00

18-Apr-2014

304/33051.65°

USA

Technology

Could not deploy the small
satellites inside
deployed properly andstabilizatio of the nanostellite (6days into missions)no communications with the ALLSTAR CubeSat have been yet
confirmed

https://www.nasa.gov/centers/ames/e https://directory.eoportal.org/web/eop
ngineering/projects/phonesat2.html
ortal/satellite-missions/p/phonesat-25

2014

14022D

ALL-STAR/THEIA

4.00

18-Apr-2014

304/33051.65°

USA

Technology

Falcon-9 v1.1

Colorado Space Grant Consortium(CoSGC), Lockheed Martin

Colorado Space Grant Consortium(CoSGC), Lockheed Martin

N (deorbited on 26 May 2014)

3U

2014

14028E

Kosmos 2499 (RS 47)

50.00

23-May-2014

1500

82.5 °

RussiaTechnology, amateur
communication

Rokot-KM

ISS Reshetnev

?

Y

Micro

the payload remains
undisclosed

5

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ko
smos-2491.htm

201414029D

Rising 2

50.00

24-May-2014

666

98 °

Japan

Earth observation

H-2A-202

Tohoku University

Tohoku University

Y

Micro

Nominal operation

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/r/rising-2

201414029B

UNIFORM 1

50.00

24-May-2014

629/636

97.9°

Japan

Earth observation

H-2A-202

Wakayama University

Wakayama University

Y

Micro

Successful operation

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/u/uniform-1

201414029CSOCRATES

48.00

24-May-2014

625/635

97.9°

Japan

Earth observation

H-2A-202

AES

NICT

Y

Micro

Successful demonstration

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/content//article/socrates

428

http://www.dk3wn.info/p/?p=42732

2https://digitalcommons.usu.edu/cgi/vi
ewcontent.cgi?article=3005&context=
smallsat

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/s/sporesat

201414029ESPROUT

7.00

24-May-2014

621/635

97.9°

Japan

Technology

H-2A-202

Nihon University

Nihon University

Y

Nano

Transmitted was sucessfully4

http://sat.aero.cst.nihonu.ac.jp/sprout-e/1-SPROUT-e.html

201414033AM

AeroCube 6A

0.50

19-Jun-2014

619/708

98°

USA

Technology

Dnepr 20

The Aerospace Corporation

The Aerospace Corporation

Y

0.5U

Operating as expected but nofurther info3

https://www.nasa.gov/sites/default/files/files/D_Hinkleyhttp://www.aerospace.org/news/highli
Aerospace_PICOSAT_Capability_Sta ghts/aerocube-6-launches-aboardtus_2014.pdf
russian-rocket/

201414033AN

AeroCube 6B

0.50

19-Jun-2014

619/708

98°

USA

Technology

Dnepr 20

The Aerospace Corporation

The Aerospace Corporation

Y

0.5U

Operating as expected but nofurther info3

https://www.nasa.gov/sites/default/files/files/D_Hinkleyhttp://www.aerospace.org/news/highli
Aerospace_PICOSAT_Capability_Sta ghts/aerocube-6-launches-aboardtus_2014.pdf
russian-rocket/
http://spaceflight101.com/flock/2014

14033T

Flock- 1

5.00

19-Jun-2014

605/62097.99°

USA

Technology

Dnepr 20

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

Perfomed Earth Observation tasks

5

2014

14033V

Flock- 2

5.00

19-Jun-2014

605/62097.99°

USA

Technology

Dnepr 20

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

Perfomed Earth Observation tasks

5

2014

14033AH

Flock- 3

5.00

19-Jun-2014

605/62097.99°

USA

Technology

Dnepr 20

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

Perfomed Earth Observation tasks

5

2014

14033X

Flock- 4

5.00

19-Jun-2014

605/62097.99°

USA

Technology

Dnepr 20

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

Perfomed Earth Observation tasks

5

2014

14033AE

Flock- 5

5.00

19-Jun-2014

605/62097.99°

USA

Technology

Dnepr 20

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

Perfomed Earth Observation tasks

5

2014

14033AC

Flock- 6

5.00

19-Jun-2014

605/62097.99°

USA

Technology

Dnepr 20

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

Perfomed Earth Observation tasks

5

2014

14033S

Flock- 7

5.00

19-Jun-2014

605/62097.99°

USA

Technology

Dnepr 20

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

Perfomed Earth Observation tasks

5

2014

14033AG

Flock- 8

5.00

19-Jun-2014

605/62097.99°

USA

Technology

Dnepr 20

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

Perfomed Earth Observation tasks

5

2014

14033AB

Flock- 9

5.00

19-Jun-2014

605/62097.99°

USA

Technology

Dnepr 20

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

Perfomed Earth Observation tasks

5

2014

14033N

Flock- 10

5.00

19-Jun-2014

605/62097.99°

USA

Technology

Dnepr 20

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

Perfomed Earth Observation tasks

5

2014

14033Z

Flock- 11

5.00

19-Jun-2014

605/62097.99°

USA

Technology

Dnepr 20

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

Perfomed Earth Observation tasks

5

2014

14033W

DTUSat 2

1.00

19-Jun-2014

611/63198°

Denmark

Technology, education

Dnepr 20

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet

Y

1U

Only beacon. No 2 way comm3

http://www.dtusat.dtu.dk/index.php?id http://space.skyrocket.de/doc_sdat/dt=66
usat-2.htm

INPE Southern Regional Space
Research Center (CRS/CCR/INPEMCT)Y

1U

Nominal operation with low
battery anomaly5

http://brazilianspace.blogspot.jp/2009 https://directory.eoportal.org/web/eop/06/nanosatc-br-o-primeiroortal/satellite-missions/n/nanosatccubesat.html
br1

2014

14033Q

NanoSatC-Br 1

1.00

19-Jun-2014

609/629

98°

BrazilScience, magnetosphere

Dnepr 20INPE Southern Regional Space
Research Center (CRS/CCR/INPEMCT) (prime); ISIS (bus)201414033AJ

PolyITAN 1

1.00

19-Jun-2014

616/705

98°

UkraineTechnology

Dnepr 20

National Technical University of
Ukraine – KPI

National Technical University of
Ukraine – KPI

Y

1U

Data could get properly

4

https://ru.wikipedia.org/wiki/PolyITAN1

201414033M

Duchifat 1

0.86

19-Jun-2014

608/63098°

IsraelScience, magnetosphere

Dnepr 20

Space laboratory of the Herzliya
Science Center

Space laboratory of the Herzliya
Science CenterY

1U

Fully functional

5

https://www.researchgate.net/publicat
ion/265998437_THE_FIRST_ISRAEL
http://www.h-spaceI_CUBESAT_-_DUCHIFATlab.org/php/duchifat1-en.php
1_A_STUDENT_ADVENTURE_TO_
OUTER_SPACE

2014

14033R

QB50P1

2.00

19-Jun-2014

609/630

98°

Belgium

Technology,
thermospheric research

Dnepr 20

ISS Reshetnev

von Karman InstituteY

2U

Fully operational

5

https://www.vki.ac.be/index.php/comp
onent/content/article/249news/latest/467-isis-delivers-the-first- https://amsat-uk.org/tag/qb50p1/
two-qb50-satellites-as-part-of-the-eufp7-qb50-project

2014

14033Y

QB50P22.00

19-Jun-2014

609/630

98°

Belgium

Technology,
thermospheric research

Dnepr 20

ISS Reshetnev

von Karman InstituteY

2U

Fully operational

5

https://www.vki.ac.be/index.php/comp
onent/content/article/249https://amsatnews/latest/467-isis-delivers-the-first- uk.org/2015/06/17/qb50p2-fmtwo-qb50-satellites-as-part-of-the-eu- transponder-tested/
fp7-qb50-project

2014

14033P

PACE

2.00

19-Jun-2014

608/630

98°

TaiwanTechnology

Dnepr 20

National Cheng Kung University

National Cheng Kung University

Y

2U

No signals received2

http://140.116.215.243:7777/en/home http://space.skyrocket.de/doc_sdat/pa.htm
ce.htmDnepr 20

Facultad de Ingeniería de laFacultad de Ingeniería de la Universidad
Universidad de la República
de la República (FING), ANTEL(FING), ANTEL

Y

2U

Ceased Comm after 10 monthsof operation

4

https://es.wikipedia.org/wiki/AntelSat

201414033AAANTELSAT

2.00

19-Jun-2014

620/70898°

Uruguay

Technology

https://iie.fing.edu.uy/investigacion/gr
upos/lai/status.html

201414033AL

Lemur 1

4.00

19-Jun-2014

616/705

98°

USA

Technology, earth
observation

Dnepr 20

NanoSatisfi Inc.

NanoSatisfi Inc.

Y

3U

Served as prototype for Lemur2 constellation

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/l/lemur

2014

14033UPOPSAT-HIP 1

3.00

19-Jun-2014

608/63198°

Singapore

Technology

Dnepr 20Microspace Rapid Pte Ltd.

Microspace Rapid Pte Ltd.

Y

3U

Conducted experiment5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/p/popsat-hip1

201414033AK

Tigrisat

3.00

19-Jun-2014

616/705

98°

Iraq

Earth Observation

Dnepr 20

La Sapienza University of Rome

La Sapienza University of RomeY

3Udata received successfully4

http://www.astetrasparenti.it/aerospaz
io/homeA2.html

Dnepr 20

Dauria Aerospace, Canopus Systems
US

Dauria AerospaceY

6U

successfully telemetry beacons
were received and decoded bymultiple
successfully telemetry beacons5

https://en.wikipedia.org/wiki/PerseusM

Dauria AerospaceY

6U

were received and decoded bymultiple
Successful deployment of all
onboard cubesats and normal
operation
succesfully communication
esatblished after launched anduntill operationla phasesuceesfully succeeded in
downloading the data

5

https://en.wikipedia.org/wiki/PerseusM5

https://www.gaussteam.com/unisat-6https://www.gaussteam.com/satellites/ http://space.skyrocket.de/doc_sdat/un
cubesat-release-accomplished/isat-6.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/ta
bletsat-aurora.htm

5https://en.wikipedia.org/wiki/BugSat_
1

5
5

https://en.wikipedia.org/wiki/AprizeSat
https://en.wikipedia.org/wiki/AprizeSat

201414033AF

Perseus-M 1

10.00

19-Jun-2014

600

98°

USA

Maritime surveillance

201414033AD

Perseus-M 2

10.00

19-Jun-2014

600

98°

USA

Maritime surveillance

Dnepr 20

Dauria Aerospace, Canopus Systems
US

2014

14033C

UniSat 6

26.00

19-Jun-2014

615/670

98°

Italy

Technology

Dnepr 20GAUSS (La Sapienza University of
Rome)

GAUSS

Y

Micro

2014

14033H

TabletSat-Aurora

25.00

19-Jun-2014

583/617

98°

RussiaTechnology, earth
observation

Dnepr 20

SPUTNIXSPUTNIX

Y

Micro

2014

14033E

BugSat 1 (Tita)

22.00

19-Jun-2014

576/624

98°

Argentina

Technology, earth
observation

Dnepr 20

Satellogic S.A.

Satellogic S.A.

Y

Micro

2014

14033J

AprizeSat 9

12.00

19-Jun-2014

619/722

98°

Argentina

Communication

Dnepr 20

SpaceQuest

Aprize Argentina

Y

Micro

2014

14033K

AprizeSat 10

12.00

19-Jun-2014

619/722

98°

Argentina

Communication

Dnepr 20

SpaceQuest

Aprize Argentina

Y

Micro

Made operational
Made operational

14033L

BRITE-CA 1 (BRITEToronto, CanX 3E)

UTIAS

UTIAS (University of Toronto,
Institute for Aerospace Studies)

Y

Micro

Fully operational

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/b/brite-canada

201414033??

BRITE-CA 2 (BRITEMontreal, CanX 3F)

10.00

19-Jun-2014

613 /738

97.9°

CanadaAstronomy/Technology

Dnepr 20UTIAS

UTIAS (University of Toronto,
Institute for Aerospace Studies)N( Faild to separate)

Micro

Did not detach from Launch
Vehicle1

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/b/brite-canada

201414034EVELOX-P 3 (VELOX 1PSAT)

1.00

30-Jun-2014

648/663

98.3°

Singapore

Technology

PSLV-CA C23

Nanyang Technological University,
Singapore

Nanyang Technological University,
SingaporeY

1U

No proper info1

https://directory.eoportal.org/web/eop
http://www.sarc.eee.ntu.edu.sg/Progrortal/satellite-missions/v-w-x-yammes/usp/Pages/usp.aspx
z/velox-1

201414034EVELOX 1 (VELOX 1NSAT)

4.25

30-Jun-2014

648/663

98.3°

Singapore

Technology

PSLV-CA C23

Nanyang Technological University,
Singapore

Nanyang Technological University,
SingaporeY

3U

No proper info3

https://directory.eoportal.org/web/eop
http://www.sarc.eee.ntu.edu.sg/Progrortal/satellite-missions/v-w-x-yammes/usp/Pages/usp.aspx
z/velox-1

201414034CCanX 415.00

30-Jun-2014

648/668

98.3°

CanadaTechnology

PSLV-CA C23

UTIAS (University of Toronto, Institutefor Aerospace Studies)UTIAS (University of Toronto,
Institute for Aerospace Studies)

Y

Micro

Successful mission

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/cmissions/canx-4-5

201414034DCanX 515.00

30-Jun-2014

648/668

98.3°

CanadaTechnology

PSLV-CA C23

UTIAS (University of Toronto, Institutefor Aerospace Studies)UTIAS (University of Toronto,
Institute for Aerospace Studies)

Y

Micro

Successful mission

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/cmissions/canx-4-5

201414034BAISat 1

14.00

30-Jun-2014

648/668

98.3°

Germany

Technology

PSLV-CA C23

DLR

DLR

Y

Micro

4

https://en.wikipedia.org/wiki/AlSAT-1

2014

14037F

UKube 1

3.00

8-Jul-2014

635

98.4°

UK

Technology

Soyuz-2-1b

ClydeSpace

UK Space Agency

Y

3U

during first three months ofoperation, more than 80 images
were transmitted back to
Achieved nominal mission

2014

14037C

DX 1

27.00

8-Jul-2014

623.5 /634.4

98.4°

RussiaTechnology, maritime
surveillance

Soyuz-2-1b

Dauria Aerospace

Dauria Aerospace

Y

Micro

Operation for 6 months

5

2014

14037G

AISSat 2

6.50

8-Jul-2014

635

98.4°

NorwayMaritime surveillance

Soyuz-2-1b

UTIAS

UTIAS

Y

Nano

Successful operation

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/a/aissat-1-2

Y

3U

Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicated5

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

2014

10.00

19-Jun-2014

613 /738

97.9°

CanadaAstronomy/Technology

Dnepr 202014

1998-067FA

Flock- 1

5.00

13-Jul-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

2014

1998-067FB

Flock- 2

5.00

13-Jul-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

?

Flock- 3

5.00

13-Jul-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

N

3U

2014

?

Flock- 4

5.00

13-Jul-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

N

3U

2014

?

Flock- 5

5.00

13-Jul-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

N

3U

2014

?

Flock- 6

5.00

13-Jul-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

1998-067FC?

Flock- 7

5.00

13-Jul-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

1998-067FD?

Flock- 8

5.00

13-Jul-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

?

Flock- 9

5.00

13-Jul-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

N

3U

429

to Earth Observation with highresolution
Returned images
into earth after 212 days
from the ISS with out having
deployed
Returned into earth after 212 days
from the ISS with out having
deployed
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images

5

5
1
1
5
5
5
5
5

https://www.clyde.space/ourmissions/2-ukube1
http://eng.dauria.ru/platform-dx/

2014

?

Flock- 10

5.00

13-Jul-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

N

3U

2014

?

Flock- 11

5.00

13-Jul-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

N

3U

2014

?

Flock- 12

5.00

13-Jul-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

N

3U

2014

?

Flock- 13

5.00

13-Jul-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

N

3U

2014

?

Flock- 14

5.00

13-Jul-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

N

3U

2014

1998-067EY

Flock- 15

5.00

13-Jul-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

1998-067EZ

Flock- 16

5.00

13-Jul-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

1998-067FF

Flock- 17

5.00

13-Jul-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

N

3U

2014

1998-067FE

Flock- 18

5.00

13-Jul-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

N

3U

2014

?

Flock- 19

5.00

13-Jul-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

N

3U

2014

?

Flock- 20

5.00

13-Jul-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

N

3U

2014

?

Flock- 21

5.00

13-Jul-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

?

Flock- 22

5.00

13-Jul-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

N

3U

2014

1998-067EV

Flock- 23

5.00

13-Jul-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

1998-067EU

Flock- 24

5.00

13-Jul-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

1998-067EX

Flock- 25

5.00

13-Jul-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

1998-067EW

Flock- 26

5.00

13-Jul-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

?

Flock- 27

5.00

13-Jul-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2014

?

Flock- 28

5.00

13-Jul-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet LabsN

3U

Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
Returned images
into earth after 212 days
from the ISS with out having
deployed
Returned into earth after 212 days
from the ISS with out having
deployed
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
Returned images
into earth after 212 days
from the ISS with out having
deployed
Returned into earth after 212 days
from the ISS with out having
deployed
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images

5
5
5
1
1
5
5
5
5
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5

5

http://mstl.atl.calpoly.edu/~bklofas/Pre
sentations/DevelopersWorkshop2015/Voss_Globalstar.pdf

2014

?

GEARRSAT

5.00

13-Jul-2014

404

52°

USA

Technology

Antares-120

NearSpace Launch

NearSpace LaunchY

3U

fully operational & experiments
conducted

2014?

Lambdasat

1.00

13-Jul-2014

403

52°

GreeceTechnology

Antares-120

Lambda Team

Lambda TeamN

1U

No proper information

3

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/l/lambdasat

2014

?

MicroMAS

5.50

13-Jul-2014

401

52°

USA

Earth observation,technology

Antares-120

Massachusetts Institute of
Massachusetts Institute of Technology Technology - Space Systems
Space Systems Laboratory (MIT SSL)
Laboratory (MIT SSL)

N

3U

Transmitter fault after 2 weeks

5https://icubesat.files.wordpress.com/2
012/06/icubesat-org-2012-b-2-4https://directory.eoportal.org/web/eop_presentation_blackwell_201205292 ortal/satellite-missions/m/micromas-1
235.pdf

2014?

TechEdSat 4 (TES 4)

4.00

13-Jul-2014

402

52°

USA

Technology, education

Antares-120

SJSU, University of Idaho, NASA Ames
Research Center

SJSU, University of Idaho, NASA
Ames Research CenterN

3U

Successful demonstration

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/t/techedsat-4

14049B

BRITE-PL 2 (CanX 3D,
Heweliusz)

10.00

19-Aug-2014

609/ 632°

98.0°

PolandAstronomy/Technology

Long March 4B

UTIAS (bus)

BRITE-PL consortium

Y

Micro

Fully operational

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/b/brite-poland5

https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&c
ad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0moq
W0srWAhUIGpQKHfsZD00QFghEMA
Q&url=http%3A%2F%2Fdigitalcomm
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/4
ons.usu.edu%2Fcgi%2Fviewcontent.
m.htm
cgi%3Ffilename%3D0%26article%3
D3200%26context%3Dsmallsat%26t
ype%3Dadditional&usg=AFQjCNHmI
EpyijJUOsg_-6tZrmk9gOo0wA

2014

2014

14065B

4M (Manfred Memorial
Moon Mission)

14.00

24-Oct-2014

1282/404729

30.47°

Luxembourg

Lunar fly-by, amateur
communications

Long March 3C

LuxSpace

LuxSpace

2014

14F02

Flock-1d 1

5.00

28-Oct-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-130

Planet Labs

2014

14F02

Flock-1d 2

5.00

28-Oct-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-130

Planet Labs

2014

14F02

Flock-1d 3

5.00

28-Oct-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-130

Planet Labs

2014

14F02

Flock-1d 4

5.00

28-Oct-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-130

2014

14F02

Flock-1d 5

5.00

28-Oct-2014

400

52°

USA

Technology

2014

14F02

Flock-1d 6

5.00

28-Oct-2014

400

52°

USA

Technology

2014

14F02

Flock-1d 7

5.00

28-Oct-2014

400

52°

USA

Technology

2014

14F02

Flock-1d 8

5.00

28-Oct-2014

400

52°

USA

2014

14F02

Flock-1d 9

5.00

28-Oct-2014

400

52°

2014

14F02

Flock-1d 10

5.00

28-Oct-2014

400

2014

14F02

Flock-1d 11

5.00

28-Oct-2014

400

2014

14F02

Flock-1d 12

5.00

28-Oct-2014

400

2014

14F02

Flock-1d 13

5.00

28-Oct-2014

2014

14F02

Flock-1d 14

5.00

2014

14F02

Flock-1d 15

5.00

2014

14F02

Flock-1d 16

5.00

2014

14F02

Flock-1d 17

2014

14F02

Flock-1d 18

2014

14F02

Flock-1d 19

2014

14F02

2014

14F02

2014

Operated beyond design life.

N

Micro

Planet Labs

N(Launch Failure)

3U

Planet Labs

N(Launch Failure)

3U

Planet Labs

N(Launch Failure)

3U

Planet Labs

Planet Labs

N(Launch Failure)

3U

Antares-130

Planet Labs

Planet Labs

N(Launch Failure)

3U

Antares-130

Planet Labs

Planet Labs

N(Launch Failure)

3U

Antares-130

Planet Labs

Planet Labs

N(Launch Failure)

3U

Technology

Antares-130

Planet Labs

Planet Labs

N(Launch Failure)

3U

USA

Technology

Antares-130

Planet Labs

Planet Labs

N(Launch Failure)

3U

52°

USA

Technology

Antares-130

Planet Labs

Planet Labs

N(Launch Failure)

3U

52°

USA

Technology

Antares-130

Planet Labs

Planet Labs

N(Launch Failure)

3U

52°

USA

Technology

Antares-130

Planet Labs

Planet Labs

N(Launch Failure)

3U

400

52°

USA

Technology

Antares-130

Planet Labs

Planet Labs

N(Launch Failure)

3U

28-Oct-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-130

Planet Labs

Planet Labs

N(Launch Failure)

3U

28-Oct-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-130

Planet Labs

Planet Labs

N(Launch Failure)

3U

28-Oct-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-130

Planet Labs

Planet Labs

N(Launch Failure)

3U

5.00

28-Oct-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-130

Planet Labs

Planet Labs

N(Launch Failure)

3U

5.00

28-Oct-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-130

Planet Labs

Planet Labs

N(Launch Failure)

3U

5.00

28-Oct-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-130

Planet Labs

Planet Labs

N(Launch Failure)

3U

Flock-1d 20

5.00

28-Oct-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-130

Planet Labs

Planet Labs

N(Launch Failure)

3U

Flock-1d 21

5.00

28-Oct-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-130

Planet Labs

Planet Labs

N(Launch Failure)

3U

14F02

Flock-1d 22

5.00

28-Oct-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-130

Planet Labs

Planet Labs

N(Launch Failure)

3U

2014

14F02

Flock-1d 23

5.00

28-Oct-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-130

Planet Labs

Planet Labs

N(Launch Failure)

3U

2014

14F02

Flock-1d 24

5.00

28-Oct-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-130

Planet Labs

Planet Labs

N(Launch Failure)

3U

2014

14F02

Flock-1d 25

5.00

28-Oct-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-130

Planet Labs

N(Launch Failure)

3U

2014

14F02

Flock-1d 26

5.00

28-Oct-2014

400

52°

USA

Technology

Antares-130

Planet Labs

Planet Labs

N(Launch Failure)

3U

2014

14F02

GOMX 22.00

28-Oct-2014

403

52°

Denmark

Technology

Antares-130

GOMSpace

GOMSpace

N(Launch Failure)

2U

in the launch failure
Launch failure

2014

14F02

RACE

5.00

28-Oct-2014

402

52°

USA

Technology

Antares-130

University of Texas at Austin, JPL

University of Texas at Austin, JPL

N(Launch Failure)

3U

Launch failure1

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/r/race

2014

14F02

Arkyd-3 (A3)

4.00

28-Oct-2014

401

52°

USA

Technology

Antares-130

Planetary Resources

Planetary Resources

N(Launch Failure)

3U

Launch failure1

https://en.wikipedia.org/wiki/Planetary_Resources

2014

14070cChubuSat 1 (Kinshachi
1)

50.00

6-Nov-2014

511/532

97.5°

Japan

Technology

Dnepr 21

Nagoya University, Daido University

Nagoya University, Daido
University

Y

Micro

Issue establishing contact. Only
beacon3

http://www.frontier.phys.nagoyau.ac.jp/chubusat/Final%20Paper%20 https://www.frontier.phys.nagoyau.ac.jp/en/chubusat/chubusat_satellit%20Development%20of%20ChubuS e.html
at-1%20small%20satellite.pdf

201414070D

QSAT-EOS (Tsukushi)

49.00

6-Nov-2014

510/561

97.5°

Japan

Technology, Earthobservation

Dnepr 21

Kyushu University

Kyushu University

Y

Micro

Sucessfully provided the sspire
forecast data

4

https://www.facebook.com/pg/QsatEos-Project105478576258136/about/?ref=page_internal

2014

14070E

Tsubame49.00

6-Nov-2014

510/561

97.5°

Japan

Astronomy, X-ray

Dnepr 21

Tokyo Institute of Technology, Tokyo
University of Science and JAXATokyo Institute of Technology,
Tokyo University of Science and
JAXA

Y

Micro

Receiver failure3

http://lss.mes.titech.ac.jp/ssp/tsubame
https://directory.eoportal.org/web/eop/index_e.html
ortal/satellite-missions/t/tsubame

201414070B

Hodoyoshi 1

50.00

6-Nov-2014

511/532

97.5°

Japan

Technology, Earthobservation

Dnepr 21

University of Tokyo, NESTRA

University of Tokyo, NESTRA

Y

Micro

Full Success

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/h/hodoyoshi-1

201414076CDESPATCH (ARTSAT
2, FO 81, OSCAR 81)

32.00

3-Dec-2014

N/A(DeepSpace)

N/A(DeepSpace)Japan

Art, amateur
communications

H-2A-202

Art and Satellite Project (ARTSAT),
Tama Art University

Art and Satellite Project (ARTSAT),
Tama Art University

Y

Micro

Successful operation

5

2014

14076B

Shin'en 2 (FO 82,
OSCAR 82)15.00

3-Dec-2014

N/A(DeepSpace)

N/A(DeepSpace)

Japan

Technology,interplanetary

H-2A-202

Kyushu Istitute of Technology (KIT),
Kagoshima University

Kyushu Istitute of Technology(KIT), Kagoshima University

Y

Micro

Prominent beacon signal

4Planet Labs

430

26 Flock-1d satellites were lostinlaunchsatellites
failure were lost
26theFlock-1dinlaunchsatellites
failure were lost
26theFlock-1dinlaunchsatellites
failure were lost
26theFlock-1dinlaunchsatellites
failure were lost
26theFlock-1dinthelaunchfailure were lost
26 Flock-1d satellites
inlaunchsatellites
failure were lost
26theFlock-1dinlaunchsatellites
failure were lost
26theFlock-1dinlaunchsatellites
failure were lost
26theFlock-1dinlaunchsatellites
failure were lost
26theFlock-1dinthelaunchfailure were lost
26 Flock-1d satellites
inlaunchsatellites
failure were lost
26theFlock-1dinlaunchsatellites
failure were lost
26theFlock-1dinlaunchsatellites
failure were lost
26theFlock-1dinlaunchsatellites
failure were lost
26theFlock-1dinlaunchsatellites
failure were lost
26theFlock-1dinlaunchsatellites
failure were lost
26theFlock-1dinlaunchsatellites
failure were lost
26theFlock-1dinlaunchsatellites
failure were lost
26theFlock-1dinlaunchsatellites
failure were lost
26theFlock-1dinthelaunchfailure were lost
26 Flock-1d satellites
inlaunchsatellites
failure were lost
26theFlock-1dinlaunchsatellites
failure were lost
26theFlock-1dinlaunchsatellites
failure were lost
26theFlock-1dinlaunchsatellites
failure were lost
26theFlock-1dinthelaunchfailure were lost
26 Flock-1d satellites

1
1
1
1
1
1
1

http://spaceflight101.com/flock/

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5

http://www.shinen2.jp/submenu_received_E.html

2015

?

Flock-1d' 1

5.00

10-Jan-2015

400

52°

USA

Technology

Falcon-9 v1.1

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

replacement satellites of
constellation for earth observation

5

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

2015?

Flock-1d' 2

5.00

10-Jan-2015

400

52°

USA

Technology

Falcon-9 v1.1

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

replacement satellites of
constellation for earth observation

5

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

2015

1998-67FM

AESP-141.00

10-Jan-2015

400

52°

BrazilScience, magnetosphere

Falcon-9 v1.1

ITA, INPE

ITA, INPE

Y

1U

No signals received2

http://brazilianspace.blogspot.jp/searc
h?q=AESP-14
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ae
sp-14.htm

2015

2015-003B

FIREBIRD FU3

2.00

31-Jan-2015

437.4/665.6

99.1 °

USA

Technology

Delta-7320-10C

Montana Space Grant ConsortiumMontana Space Grant Consortium

Y

1.5U

Successful operation

5

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/vi
https://ssel.montana.edu/firebird2.htm https://directory.eoportal.org/web/eop
ewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1lortal/satellite-missions/f/firebird&article=3199&context=smallsat

2015

2015-003C

FIREBIRD FU4

2.00

31-Jan-2015

437.4/665.7

99.1 °

USA

Technology

Delta-7320-10C

Montana Space Grant ConsortiumMontana Space Grant Consortium

Y

1.5U

Successful operation

5

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/vi
https://ssel.montana.edu/firebird2.htm https://directory.eoportal.org/web/eop
ewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1lortal/satellite-missions/f/firebird&article=3199&context=smallsat

2015

2015-003E

ExoCube (CP 10)

4.00

31-Jan-2015

438.7/667.1

99.1 °

USA

Science, atmosphere

Delta-7320-10C

NASA/JPL, Cal Poly Picosatellite Project NASA/JPL, Cal Poly Picosatellite(PolySat)
Project (PolySat)

Y

3U

Failed ant deployment. Low
signal power

3

2015

2015-003D

GRIFEX

4.00

31-Jan-2015

438.2/666.0

99.1 °

USA

Technology

Delta-7320-10C

JPL / CalTech

Y

3U

Successful demonstration5

according to United states airforces stated that it may be
aSatellite attack weapon

JPL / CalTech

http://mstl.atl.calpoly.edu/~bklofas/Pre
sentations/DevelopersWorkshop2013 https://directory.eoportal.org/web/eop/Jorgensen_NSF_CubeSat_keynote. ortal/satellite-missions/e/exocube
pdf
https://flightopportunities.nasa.gov/me
dia/uploads/pdf/earth-sciencesuborbital-jpl-workshop-june2012.pdf
https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/g/grifex

2015

2015-020D

Kosmos 2504

50.00

31-Mar-2015

1482

82.4°

RussiaTechnology. Amatueurcommunication

Rokot-KM

2015

1998-067GF

Flock-1e 1 (Dove 0B)

5.00

14-Apr-2015

400

52°

USA

Technology

1998-067GE

Flock-1e 2 (Dove
0B10)

5.00

14-Apr-2015

400

52°

USA

1998-067GH

Flock-1e 3 (Dove
0C03)

5.00

14-Apr-2015

400

52°

2015

1998-067GG

Flock-1e 4 (Dove
0C06)

5.00

14-Apr-2015

400

2015

1998-067GL

Flock-1e 5 (Dove
0B07)

5.00

14-Apr-2015

2015

1998-067GM

Flock-1e 6 (Dove
0B0B)

5.00

2015

1998-067GJ

Flock-1e 7 (Dove
0B0E)

2015

1998-067GK

2015

1998-067GN

2015

ISS Reshetnev

MilitaryY

MicroFalcon-9 v1.1

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

Technology

Falcon-9 v1.1

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

USA

Technology

Falcon-9 v1.1

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

52°

USA

Technology

Falcon-9 v1.1

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

400

52°

USA

Technology

Falcon-9 v1.1

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

14-Apr-2015

400

52°

USA

Technology

Falcon-9 v1.1

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5.00

14-Apr-2015

400

52°

USA

Technology

Falcon-9 v1.1

Planet Labs

Planet LabsY

3U

Flock-1e 8 (Dove
0B0D)

5.00

14-Apr-2015

400

52°

USA

Technology

Falcon-9 v1.1

Planet Labs

Planet LabsY

3U

Flock-1e 9 (Dove
0B1U)

5.00

14-Apr-2015

400

52°

USA

Technology

Falcon-9 v1.1

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

1998-067GP

Flock-1e 10 (Dove
0B09)

5.00

14-Apr-2015

400

52°

USA

Technology

Falcon-9 v1.1

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2015

1998-067GQ

Flock-1e 11 (Dove
0B1E)

5.00

14-Apr-2015

400

52°

USA

Technology

Falcon-9 v1.1

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2015

1998-067GR

Flock-1e 12 (Dove
0B0A)

5.00

14-Apr-2015

400

52°

USA

Technology

Falcon-9 v1.1

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2015

1998-067GS

Flock-1e 13 (Dove
0C07)

5.00

14-Apr-2015

400

52°

USA

Technology

Falcon-9 v1.1

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2015

1998-067GT

Flock-1e 14 (Dove
0B0F)

5.00

14-Apr-2015

400

52°

USA

Technology

Falcon-9 v1.1

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2015
2015

Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images
Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images

3

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ko %B3%E3%82%B9%E3%83%A2%E
smos-2491.htm
3%82%B9%E8%A1%9B%E6%98%9F5

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

5

http://digitalcommons.usu.edu/cgi/vie
wcontent.cgi?article=3273&context=smallsat2015

1998-067GV

Arkyd 3-Reflight (A3R)

4.00

14-Apr-2015

400

52°

USA

Technology

Falcon-9 v1.1

Planetary Resources

Planetary Resources

Y

3U

successfully Data collectedfrom Satellites

2015

1998-067GU

Centennial 1

1.00

14-Apr-2015

400

52°

USA

Technology

Falcon-9 v1.1

Booz Allen Hamilton

Booz Allen Hamilton, Air Force
Research Laboratory

Y

1U

Received the image capture
data and measuring the laser
energy data4

http://spacenews.com/first-booz-allensatellite-will-observe-air-force-laser/2015

2015-025J

AeroCube 8A

3.00

20-May-2015

LEO

?

USA

Technology

Atlas-5(501)

Aerospace Corporation

Aerospace Corporation

Y

1.5U

was operational condition

4

https://www.nasa.gov/sites/default/files/files/D_HinkleyAerospace_PICOSAT_Capability_Sta
tus_2014.pdf

2015

2015-025E

AeroCube 8B

3.00

20-May-2015

LEO

?

USA

Technology

Atlas-5(501)

Aerospace Corporation

Aerospace Corporation

Y

1.5U

Partially operational

3

https://www.nasa.gov/sites/default/files/files/D_HinkleyAerospace_PICOSAT_Capability_Sta
tus_2014.pdf

2015

2015-025K

BRICSat-P

2.50

20-May-2015

LEO

?

USA

Technology,
Communication

Atlas-5(501)

US Naval Academy Satellite Lab,
George Washington University

US Naval Academy Satellite Lab,
George Washington University

Y

1.5U

Successful demonstration

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/b/bricsat-p

2015

2015-025D

PSAT A

2.50

20-May-2015

LEO

?

USA

Experimental
Comminication

Atlas-5(501)

US Naval Academy Satellite Lab

US Naval Academy Satellite Lab

Y

2U

Fully functional

5

http://aprs.org/psat-old.html

https://www.planetaryresources.com/
missions/arkyd-301/

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/p/parkinsonsat

2015

2015-025G

GEARRS2

5.00

20-May-2015

LEO

?

USA

Technology/Military

Atlas-5(501)

NearSpace Launch, Air Force Research NearSpace Launch, Air Forcelaboratory (AFRL)
Research laboratory (AFRL)

Y

3U

Successful operation

5

http://mstl.atl.calpoly.edu/~bklofas/Pre https://digitalcommons.usu.edu/cgi/vi
sentations/DevelopersWorkshop2015 ewcontent.cgi?article=3300&context=/Voss_Globalstar.pdf
smallsat

2015

2015-025L

LightSail A

5.00

20-May-2015

LEO

?

USA

Technology

Atlas-5(501)The Planetary Society

The Planetary SocietyN

3U

Computer freeze but recoveredand demonstrated successfully5

https://directory.eoportal.org/web/eop http://space.skyrocket.de/doc_sdat/lig
ortal/satellite-missions/l/lightsailhtsail-1.htm

Cal Poly Picosatellite Project (PolySat)

NASA Orbital Debris Program
Office, US Air Force Starfire Optical
Range

3U

Passive on orbit target forcalibration

4

Cal Poly Picosatellite Project (PolySat)

NASA Orbital Debris Program
Office, US Air Force Starfire Optical
Range

3U

Passive on orbit target forcalibration

4

NASA Orbital Debris Program
Office, US Air Force Starfire Optical
Range

4
2

2015

2015

2015-025C

2015-025F

OptiCube 1

OptiCube 2

5.00

5.00

20-May-2015

20-May-2015

LEO

LEO

?

?

USA

USA

Calibration

Calibration

Atlas-5(501)

Atlas-5(501)

Y

Y

2015

2015-025H

OptiCube 3

5.00

20-May-2015

LEO

?

USA

Calibration

Atlas-5(501)

Cal Poly Picosatellite Project (PolySat)

Y

3U

Passive on orbit target forcalibration2015

2015-025B

USS Langley

5.00

20-May-2015

LEO

?

USA

Technology

Atlas-5(501)

US Naval Academy; Pumpkin Inc. (bus) US Naval Academy

Y

3U

No signals received

2015

2015-F02

Flock-1U 1

5.00

28-Jun-2015

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

N

3U

2015

2015-F02

Flock-1U 2

5.00

28-Jun-2015

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

N

3U

2015

2015-F02

Flock-1U 3

5.00

28-Jun-2015

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

N

3U

2015

2015-F02

Flock-1U 4

5.00

28-Jun-2015

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

N

3U

2015

2015-F02

Flock-1U 5

5.00

28-Jun-2015

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

N

3U

2015

2015-F02

Flock-1U 6

5.00

28-Jun-2015

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

N

3U

2015

2015-F02

Flock-1U 7

5.00

28-Jun-2015

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet Labs

N

3U

2015

2015-F02

Flock-1U 8

5.00

28-Jun-2015

400

52°

USA

Technology

Antares-120

Planet Labs

Planet LabsN

3U

launchvehicleSatellites
were failed.
lost, due to thelaunch vehicle failed.

2015

2015-032E

DeOrbitSail

3.00

10-Jul-2015

636

98.05°

UK

Technology

PSLV-XL C28

SSTL

SSTL

Y

3U

Failed to deploy sails

4

http://www.esastap.org.za/download/s https://directory.eoportal.org/web/eop
pace01_2011_pres01.pdf
ortal/satellite-missions/d/deorbitsail

Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicated5

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

Flock-2b 1 (Dove
0C70)

2015

1998-067HB

2015

1998-067HC

2015

1998-067HD

2015

1998-067HE

Flock-2b 4(Dove 0C72)

2015

1998-067HF

Flock-2b 5 (Dove
0C73)

Flock-2b 2 (Dove
0C18)
Flock-2b 3 (Dove
0C53)

5.00

19-Aug-2015

400

52°

USA

Technology

H-2B-304

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5.00

19-Aug-2015

400

52°

USA

Technology

H-2B-304

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5.00

19-Aug-2015

400

52°

USA

Technology

H-2B-304

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5.00

19-Aug-2015

400

52°

USA

Technology

H-2B-304

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5.00

19-Aug-2015

400

52°

USA

Technology

H-2B-304

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

431

Satellites were lost, due to thelaunch vehicle failed.
Satellites were lost, due to thelaunchvehicleSatellites
were failed.
lost, due to thelaunchvehicleSatellites
were failed.
lost, due to thelaunchvehicleSatellites
were failed.
lost, due to thelaunchvehicleSatellites
were failed.
lost, due to thelaunchvehicleSatellites
were failed.
lost, due to theto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images

1

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/fl
ock-1.htm

1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5

2015

1998-067HG

2015

1998-067HH

2015

1998-067HJ

2015

1998-067HL

2015

1998-067HK

2015

N/A

2015

N/A

2015

1998-067HM

2015

1998-067HN

2015

1998-067HA

2015

Flock-2b 6 (Dove
0C69)
Flock-2b 7 (Dove
0C66)
Flock-2b 8 (Dove
0C55)
Flock-2b 9 (Dove0C68)
Flock-2b 10 (Dove0C64)
Flock-2b 11 (Dove
0C71)
Flock-2b 12 (Dove
0C51)
Flock-2b 13 (Dove
0C74)
Flock-2b 14 (Dove
0C47)

Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images

5.00

19-Aug-2015

400

52°

USA

Technology

H-2B-304

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5.00

19-Aug-2015

400

52°

USA

Technology

H-2B-304

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5.00

19-Aug-2015

400

52°

USA

Technology

H-2B-304

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5.00

19-Aug-2015

400

52°

USA

Technology

H-2B-304

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5.00

19-Aug-2015

400

52°

USA

Technology

H-2B-304

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5.00

19-Aug-2015

400

52°

USA

Technology

H-2B-304

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

not deployed due to problems with the deployer

1

5.00

19-Aug-2015

400

52°

USA

Technology

H-2B-304

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

not deployed due to problems with the deployer

1

5.00

19-Aug-2015

400

52°

USA

Technology

H-2B-304

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5.00

19-Aug-2015

400

52°

USA

Technology

H-2B-304

Planet Labs

Planet LabsY

3U

AAUSAT 5

1.00

19-Aug-2015

400

52°

DenmarkTecnology

H-2B-304

Aalborg University Cubesat

Aalborg University Cubesat

Y

1U

1998-067GY

S-CUBE (S3)

4.00

19-Aug-2015

400

52°

Japan

Tecnology

H-2B-304(PERC/Chitech)/Tohoku University(PERC/Chitech)/Tohoku University

Y

3U

2015

1998-067GZ

GOMX-3

2.00

19-Aug-2015

400

52°

DenmarkTecnology

H-2B-304

GOMSpace

GOMSpace

Y

3U

2015

1998-067GXSERPENS

4.00

19-Aug-2015

400

52°

BrazilTecnology

H-2B-304

SERPENSSERPENSY

2015

2015-049P

DCBB (CAS 3G)

3.00

19-Sep-2015

520

97.5°

China

Eductional/ Technology

Long March 6

Shenzhen Aerospace Dongfanghong
HIT Satellite Ltd., CAMSAT

Shenzhen Aerospace
Dongfanghong HIT Satellite Ltd.,CAMSATY

2015

2015-049C

XW 2A (CAS 3A)

25.00

19-Sep-2015

520

97.5°

China

Education/Technology

Long March 6

DFH Satellite Co. Ltd, CAMSATDFH Satellite Co. Ltd, CAMSAT

Y

2015

2015-049

NS 2

20.00

19-Sep-2015

520

97.5°

China

Technology

Long March 6

Tsinghua University

Tsinghua University

Y

2015

2015-049D

12.00

19-Sep-2015

520

97.5°

China

Eductional/ Technology

Long March 6

Zhejiang University

Zhejiang University

Y

2015

2015-049E

12.00

19-Sep-2015

520

97.5°

China

Eductional/ Technology

Long March 6

Zhejiang University

Zhejiang University

2015

2015-049K

11.00

19-Sep-2015

520

97.5°

China

Education/Technology

Long March 6

Harbin Institute of Technology

2015

2015-049N

XW 2B (CAS 3B)

10.00

19-Sep-2015

520

97.5°

China

Education/Technology

Long March 6

2015

2015-049H

XW 2C (CAS 3C)

10.00

19-Sep-2015

520

97.5°

China

Education/Technology

Long March 6

2015

2015-049J

XW 2D (CAS 3D)

10.00

19-Sep-2015

520

97.5°

China

2015

2015-049L

XW 2E (CAS 3E)

1.50

19-Sep-2015

520

97.5°

China

Education/Technology
Communication/TechnologyCommunication/Technolo
gy

ZDPS 2A (Zheda Pixing
2A)
ZDPS 2B (Zheda Pixing
2B)
LilacSat 2 (Zidingxiang
2, CAS 3H)

Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesestablished with
two way comm

5
5
5
5
5

5
5

3

http://www.space.aau.dk/aausat5/

2

https://www.hou.usra.edu/meetings/lp
sc2014/pdf/1846.pdf

Successful mission

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/g/gomx-3Signals received but no clarityand further info3

http://mstl.atl.calpoly.edu/~bklofas/Pre
http://amsat-br.org/sinais-do-cubesatsentations/DevelopersWorkshop2014
serpens-recebidos//Figueiro_SERPENS.pdf

2U

was operational condition

4

Micro

Operational

4

https://www.n2yo.com/satellite/?s=40
903

Micro

Launched but not proper
information about missions

3

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/n
s-2.htmMicro

was operational condition

4

https://www.nanosats.eu/sat/zdps-1a

Y

Micro

was operational condition

4

https://www.nanosats.eu/sat/zdps-1a

Harbin Institute of Technology,
CAMSATY

MicroOperational

4

http://lilacsat.hit.edu.cn/wp/

DFH Satellite Co. Ltd, CAMSATDFH Satellite Co. Ltd, CAMSAT

Y

Micro

DFH Satellite Co. Ltd, CAMSATDFH Satellite Co. Ltd, CAMSAT

Y

Micro

Long March 6

DFH Satellite Co. Ltd, CAMSATDFH Satellite Co. Ltd, CAMSAT

Y

Micro

Long March 6

DFH Satellite Co. Ltd, CAMSATDFH Satellite Co. Ltd, CAMSAT

Y

Nano

Operational
Operational
Operational
Only beacon recived

4
4
4
3

https://www.nanosats.eu/sat/xw-2c
https://www.nanosats.eu/sat/xw-2d
https://www.nanosats.eu/sat/xw-2e

few anomalies

2015

2015-049M

XW 2F (CAS 3F)

1.50

19-Sep-2015

520

97.5°

China

Long March 6

DFH Satellite Co. Ltd, CAMSATDFH Satellite Co. Ltd, CAMSAT

Y

Nano

Beacons is reciving

3

2015

2015-049

ZJ 1 (Zijing 1)

1.00

19-Sep-2015

520

97.5°

China

Technology

Long March 6

Tsinghua University

Tsinghua University and Xidian
University

Y

Pico

3

2015

2015-049

KJSY 1 (Kongjian
Shiyan 1)

Launched was success and No
proper information about
missionLaunched was success and No

1.00

19-Sep-2015

520

97.5°

China

Technology

Long March 6

Tsinghua University

Tsinghua University

Y

Pico

2015

2015-049B

NUDT-PhoneSat (CAS3I, Kaituo )1.00

19-Sep-2015

520

97.5°

China

Technology

Long March 6

2015-049

XC 1 (Xingchen 1)

1.00

19-Sep-2015

520

97.5°

China

Technology

Long March 6

Y

2015

2015-049

XC 2 (Xingchen 2)

1.00

19-Sep-2015

520

97.5°

China

Technology

Long March 6

2015

2015-049

XC 3 (Xingchen 3)

1.00

19-Sep-2015

520

97.5°

China

Technology

Long March 6

2015

2015-049

XC 4 (Xingchen 4)

1.00

19-Sep-2015

520

97.5°

China

Technology

Long March 6

2015

2015-049

TT 3 (Luliang 1)

11.00

19-Sep-2015

520

97.5°

China

Technology

Long March 6

National University of Defense
Technology (NUDT)
National University of Defense
Technology (NUDT)
National University of Defense
Technology (NUDT)
National University of Defense
Technology (NUDT)
National University of Defense
Technology (NUDT)
National University of Defense
Technology (NUDT)

Y

2015

National University of Defense
Technology (NUDT)
National University of Defense
Technology (NUDT)
National University of Defense
Technology (NUDT)
National University of Defense
Technology (NUDT)
National University of Defense
Technology (NUDT)
National University of Defense
Technology (NUDT)

2015

2015-051D

Shangkeda 2 (TW ,Tianwang )2.00

25-Sep-2015

470

97.31°

China

Technology

Long March 11

Shanghai Engineering Center for
Microsatellites (SECM)

Shanghai Engineering Center for
Microsatellites (SECM)

2015

2015-05

NJUST 2 (TW ,Tianwang )2.00

25-Sep-2015

470

97.31°

China

Technology

Long March 11

Nanjing University of Science andTechnology

2015

2015-05

NJFA 1 (TW ,Tianwang )3.00

25-Sep-2015

470

97.31°

China

Technology

Long March 11

2015

2015-052G

Lemur-2 Chris (4)4.00

28-Sep-2015

638

6°

USA

Earth Observation

PSLV-XL C30

2015
2015

2015-052F
2015-052D

Lemur-2 Jeroen (3)Lemur-2 Joel (1)

4.00
4.00

28-Sep-2015
28-Sep-2015

638
638

6°
6°

USA
USA

Earth Observation
Earth Observation

PSLV-XL C30
PSLV-XL C30

https://www.nanosats.eu/sat/dcbb

https://db.satnogs.org/satellite/40911/

3

Pico

proper information about
missionOperational

Pico

Operational

4

Y

Pico

Operational

4

Y

Pico

Operational

4

Y

Pico

Operational

4

Y

2U

Beacon heard

3

https://www.nasaspaceflight.com/201
5/09/china-debuts-long-march-11lofting-tianwang-1-trio/

Nanjing University of Science andTechnology

Y

2U

Beacon heard

3

https://www.nasaspaceflight.com/201
5/09/china-debuts-long-march-11lofting-tianwang-1-trio/

Shanghai Engineering Center for
Microsatellites (SECM)

Shanghai Engineering Center for
Microsatellites (SECM)

Y

3U

Beacon heard

3

https://www.nasaspaceflight.com/201
5/09/china-debuts-long-march-11lofting-tianwang-1-trio/

Spire

Spire

Y

3U

Sucessfully provided the sspire
forecast data

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/l/lemur

3U

Sucessfully provided the sspire
forecast data

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/l/lemur

3U

Sucessfully provided the sspire
forecast data

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/l/lemur

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/l/lemur

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/e/ev-9

Spire
Spire

Spire

https://www.nanosats.eu/sat/kjsy-1

https://www.nanosats.eu/sat/smartnudt-phonesat

4

Y

Y

Spire

https://www.nanosats.eu/sat/lilacsat-2

https://www.n2yo.com/satellite/?s=40
910

Y

2015

2015-052E

Lemur-2 Peter (2)4.00

28-Sep-2015

638

6°

USA

Earth Observation

PSLV-XL C30

Spire

Spire

Y

3U

Sucessfully provided the sspire
forecast data

2015015-052C

exactView 9 (EV 9)

5.50

28-Sep-2015

638

6°

CanadaCommunication

PSLV-XL C30

UTIAS

exactEarth / COM DEV

Y

3U

Fully operational

2015

2015-058B

AeroCube 5C (AC 5-C)

2.00

8-Oct-2015

LEO

?

USA

Technology

Atlas-5(401)

The Aerospace Corporation

The Aerospace Corporation

Y

1.5U

partially mission succesful3

https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&c
ad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM8vi
Qx9nVAhVBGpQKHfBEDrwQFghKM
AU&url=http%3A%2F%2Fdigitalcom
mons.usu.edu%2Fcgi%2Fviewconten
t.cgi%3Ffilename%3D0%26article%3
D3178%26context%3Dsmallsat%26t
ype%3Dadditional&usg=AFQjCNG6e
UDryajn2r3HkVtQoSWfD_RObQ

2015

2015-058F

OCSD A (AeroCube
7A) (ex IOCPS A)

3.00

8-Oct-2015

LEO

?

USA

Technology

Atlas-5(401)

The Aerospace Corporation

The Aerospace Corporation

Y

1.5U

operational with anomalies

4

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/a/aerocubeocsd

2015

2015-058C

ARC 1

1.00

8-Oct-2015

LEO

?

USA

Technology

Atlas-5(401)

Alaska Space Grant Program (ASGP)

Alaska Space Grant Program(ASGP)Y

1U

Beacon failed.

2

https://news.uaf.edu/uaf-studentstrack-launch-satellite-built/

2015

2015-058D

BisonSat

1.00

8-Oct-2015

LEO

?

USA

Technology

Atlas-5(401)

Salish Kootenai College

Salish Kootenai College

Y

1U

Beacons received but no uplink3

https://www.facebook.com/pg/Bisonsa
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/bis
t/about/?ref=page_internal
onsat.htm

2015

2015-058E

Fox (Fox 1, AO 85 /AMSAT-OSCAR 85)

1.00

8-Oct-2015

LEO

?

USA

Technology/Amature
Communication

Atlas-5(401)3

https://www.amsat.org/fox-progress/

2015

2015-058N

PropCube 1 (Flora)

1.00

8-Oct-2015

LEO

?

USA

Technology

Atlas-5(401)2015

2015-058K

PropCube 3(Merryweather)

1.00

8-Oct-2015

LEO

?

USA

Technology

Atlas-5(401)2015

2015-058L

SINOD-D 1

2.00

8-Oct-2015

LEO

?

USA

Technology

Atlas-5(401)2015

2015-058P

SINOD-D 3

2.00

8-Oct-2015

LEO

?

USA

Technology

Atlas-5(401)2015

2015-058G

SNaP-3 ALICE

5.00

8-Oct-2015

LEO

?

USA

Technology

Atlas-5(401)

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ar
c-1.htm

AMSAT-NA, Penn StateY

1U

Beacon received around theworld

Naval Postgraduate School (NPS)Y

1U

Operational

3

Naval Postgraduate School (NPS)Y

1U

Operational3

SRI International

Y

2U

Operational

3

https://in-thesky.org/spacecraft.php?id=40974

SRI International (prime); Tyvak NanoSatellite Systems Inc. (bus)SRI International

Y

2U

Operational

3

https://in-thesky.org/spacecraft.php?id=40974

US Army SMDCUS Army SMDC

Y

3U

Contact lost and regained later3

http://ndiatvc.org/images/downloads/
http://digitalcommons.usu.edu/cgi/vie
SMDWG_26_March_2015/smdc_spa
wcontent.cgi?article=3349&context=sce_initiatives___26_march_2015_ap
mallsatproved_for_public_release.pdf

AMSAT
Naval Postgraduate School (NPS)(prime); Tyvak Nano-Satellite Systems
Inc.
(bus)
Naval
Postgraduate School (NPS)(prime); Tyvak Nano-Satellite Systems
Inc. (bus)SRI International (prime); Tyvak NanoSatellite Systems Inc. (bus)

432

2015

2015-058J

SNaP-3 EDDIE

5.00

8-Oct-2015

LEO

?

USA

Technology

Atlas-5(401)

US Army SMDCUS Army SMDC

Y

3U

limited operational
demonstration

4

http://ndiatvc.org/images/downloads/
http://digitalcommons.usu.edu/cgi/vie
SMDWG_26_March_2015/smdc_spa
wcontent.cgi?article=3349&context=sce_initiatives___26_march_2015_ap
mallsatproved_for_public_release.pdf

2015

2015-058M

SNaP-3 JIMI

5.00

8-Oct-2015

LEO

?

USA

Technology

Atlas-5(401)

US Army SMDCUS Army SMDC

Y

3U

limited operational
demonstration

4

http://ndiatvc.org/images/downloads/
http://digitalcommons.usu.edu/cgi/vie
SMDWG_26_March_2015/smdc_spa
wcontent.cgi?article=3349&context=sce_initiatives___26_march_2015_ap
mallsatproved_for_public_release.pdf

2015

2015-058H

LMRSTSat

5.00

8-Oct-2015

LEO

?

USA

Technology

Atlas-5(401)

Jet Propulsion Laboratory (JPL) (prime);
Jet Propulsion Laboratory (JPL)
Pumpkin Inc. (bus)Y

3U

Not able to contact as of 20162

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/lm https://directory.eoportal.org/web/eop
rstsat.htm
ortal/satellite-missions/l/lmrst-sat

2015

2015-F03

EDSN 1

2.00

4-Nov-2015

470

94.7°

USA

Technology

Super Strypi (SPARK)

NASA Ames Research Center; Pumpkin(structure)

NASA Ames Research Center

N

1.5U

Launch failure1

https://directory.eoportal.org/web/eop http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ed
ortal/satellite-missions/e/edsn
sn.htm2015

2015-F03

EDSN 22.00

4-Nov-2015

470

94.7°

USA

Technology

Super Strypi (SPARK)

NASA Ames Research Center; Pumpkin(structure)

NASA Ames Research Center

N

1.5U

Launch failure1

https://directory.eoportal.org/web/eop http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ed
ortal/satellite-missions/e/edsn
sn.htm2015

2015-F03

EDSN 32.00

4-Nov-2015

470

94.7°

USA

Technology

Super Strypi (SPARK)

NASA Ames Research Center; Pumpkin(structure)

NASA Ames Research Center

N

1.5U

Launch failure1

https://directory.eoportal.org/web/eop http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ed
ortal/satellite-missions/e/edsn
sn.htm2015

2015-F03

EDSN 42.00

4-Nov-2015

470

94.7°

USA

Technology

Super Strypi (SPARK)

NASA Ames Research Center; Pumpkin(structure)

NASA Ames Research Center

N

1.5U

Launch failure1

https://directory.eoportal.org/web/eop http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ed
ortal/satellite-missions/e/edsn
sn.htm2015

2015-F03

EDSN 52.00

4-Nov-2015

470

94.7°

USA

Technology

Super Strypi (SPARK)

NASA Ames Research Center; Pumpkin(structure)

NASA Ames Research Center

N

1.5U

Launch failure1

https://directory.eoportal.org/web/eop http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ed
ortal/satellite-missions/e/edsn
sn.htm2015

2015-F03

EDSN 6

2.00

4-Nov-2015

470

94.7°

USA

Technology

Super Strypi (SPARK)

NASA Ames Research Center; Pumpkin(structure)

NASA Ames Research Center

N

1.5U

Launch failure1

https://directory.eoportal.org/web/eop http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ed
ortal/satellite-missions/e/edsn
sn.htm2015

2015-F03

EDSN 72.00

4-Nov-2015

470

94.7°

USA

Technology

Super Strypi (SPARK)

NASA Ames Research Center; Pumpkin(structure)

NASA Ames Research Center

N

1.5U

Launch failure1

https://directory.eoportal.org/web/eop http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ed
ortal/satellite-missions/e/edsn
sn.htm2015

2015-F03

EDSN 82.00

4-Nov-2015

470

94.7°

USA

Technology

Super Strypi (SPARK)

NASA Ames Research Center; Pumpkin(structure)

NASA Ames Research Center

N

1.5U

Launch failure1

https://directory.eoportal.org/web/eop http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ed
ortal/satellite-missions/e/edsn
sn.htm2015

2015-F03

Argus (SLU 02)

2.00

4-Nov-2015

470

94.7°

USA

Technology

Super Strypi (SPARK)

St. Louis University

St. Louis University

N

2U

2015

2015-F03

STACEM

5.00

4-Nov-2015

470

94.7°

USA

Technology

Super Strypi (SPARK)Space Dynamics Laboratory

Space Dynamics Laboratory

N

3U

2015

2015-F03

Supernova-Beta

6.00

4-Nov-2015

470

94.7°

USA

Technology

Super Strypi (SPARK)

Pumpkin Inc.

Pumpkin Inc.

N

6U

Launch failure
Launch failure
Launch failure

1
1
1

2015

2015-07

Kosmos 2511 (KYuA 1)

15.80

5-Dec-2015

700

97.7°

RussiaRadar calibration

Soyuz-2-1v Volga

NPO VNIIEM

RoskosmosNsuccessfully deployed3

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/k
yua-1.htm

NASA Ames Research Center

Not Launched yet from ISS

1.5U

Sucessful mission

5

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/vi
https://directory.eoportal.org/web/eop
ewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1
ortal/satellite-missions/n/nodes&article=3439&context=smallsat

Sucessful mission

5

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/vi
https://directory.eoportal.org/web/eop
ewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1
ortal/satellite-missions/n/nodes&article=3439&context=smallsat

2015

TBD

Nodes 1

2.00

6-Dec-2015

400

52°

USA

Technology

Atlas-5(401)NASA Ames Research Center;Pumpkin (structure)

2015

TBD

Nodes 2

2.00

6-Dec-2015

400

52°

USA

Technology

Atlas-5(401)NASA Ames Research Center;Pumpkin (structure)

NASA Ames Research Center

Not Launched yet from ISS

1.5U

2015

TBD

Flock-2e 1

5.00

6-Dec-2015

400

52°

USA

Technology

Atlas-5(401)Planet Labs

Planet Labs

Not Launched yet from ISS

3U

2015

TBD

Flock-2e 2

5.00

6-Dec-2015

400

52°

USA

Technology

Atlas-5(401)Planet Labs

Planet Labs

Not Launched yet from ISS

3U

2015

TBD

Flock-2e 3

5.00

6-Dec-2015

400

52°

USA

Technology

Atlas-5(401)Planet Labs

Planet Labs

Not Launched yet from ISS

3U

2015

TBD

Flock-2e 4

5.00

6-Dec-2015

400

52°

USA

Technology

Atlas-5(401)Planet Labs

Planet Labs

Not Launched yet from ISS

3U

2015

TBD

Flock-2e 5

5.00

6-Dec-2015

400

52°

USA

Technology

Atlas-5(401)Planet Labs

Planet Labs

Not Launched yet from ISS

3U

2015

TBD

Flock-2e 6

5.00

6-Dec-2015

400

52°

USA

Technology

Atlas-5(401)Planet Labs

Planet Labs

Not Launched yet from ISS

3U

2015

TBD

Flock-2e 7

5.00

6-Dec-2015

400

52°

USA

Technology

Atlas-5(401)Planet Labs

Planet Labs

Not Launched yet from ISS

3U

2015

TBD

Flock-2e 8

5.00

6-Dec-2015

400

52°

USA

Technology

Atlas-5(401)Planet Labs

Planet Labs

Not Launched yet from ISS

3U

2015

TBD

Flock-2e 9

5.00

6-Dec-2015

400

52°

USA

Technology

Atlas-5(401)Planet Labs

Planet Labs

Not Launched yet from ISS

3U

2015

TBD

Flock-2e 10

5.00

6-Dec-2015

400

52°

USA

Technology

Atlas-5(401)Planet Labs

Planet Labs

Not Launched yet from ISS

3U

2015

TBD

Flock-2e 11

5.00

6-Dec-2015

400

52°

USA

Technology

Atlas-5(401)Planet Labs

Planet Labs

Not Launched yet from ISS

3U

2015

TBD

Flock-2e 12

5.00

6-Dec-2015

400

52°

USA

Technology

Atlas-5(401)Planet Labs

Planet Labs

Not Launched yet from ISS

3U

2015

TBD

STMSat 1

1.00

6-Dec-2015

400

52°

USA

Education

Atlas-5(401)

St. Thomas More Cathedral School

St. Thomas More Cathedral School

Not Launched yet from ISS

1U

2015

TBD

Bevo 2

5.00

6-Dec-2015

400

52°

USA

Technology

Atlas-5(401)

University of Texas at Austin

University of Texas at Austin

Not Launched yet from ISS

2015

TBD

MinXSS (Helio 4)

4.00

6-Dec-2015

400

52°

USA

Research, Solar

Atlas-5(401)

University of Colorado at Boulder

University of Colorado at Boulder

2015

TBD

CADRE

4.00

6-Dec-2015

400

52°

USA

Technology

Atlas-5(401)

University of Michigan

2015

1998-067HP

AggieSat 4

50.00

6-Dec-2015

400

52°

USA

Technology

Atlas-5(401)

2015

TBD

SIMPL (HISat)20.00

6-Dec-2015

400

52°

USA

Technology

2015

2015-077E

Galassia

3.40

16-Dec-2015

540

15°

Singapore2015

2015-077C

Athenoxat 1

5.00

16-Dec-2015

540

15°

2015

2015-077F

VELOX 2

13.00

16-Dec-2015

540

2016

2016-012B

CHUBUSAT-2

50.00

17-Feb-2016

2016

2016-012C

CHUBUSAT-3

50.00

2016

2016-012D

HORYU-IV

2016

1998-067HZ

Flock-2e' 1 (Dove
0D05)

2016

1998-067JB

Flock-2e' 2 (Dove 0C)

2016

1998-067JA

2016

1998-067JC

2016

1998-067JR

2016

1998-067JS

2016

1998-067JT

2016

1998-067JU

2016

1998-067JZ

2016

1998-067KA

2016

1998-067KB

Flock-2e' 3 (Dove
0D06)
Flock-2e' 4 (Dove
0C22)
Flock-2e' 5 (Dove
0C59)
Flock-2e' 6 (Dove
0C46)
Flock-2e' 7 (Dove
0C42)
Flock-2e' 8 (Dove
0C76)
Flock-2e' 9 (Dove
0C19)
Flock-2e' 10 (Dove
0C65)
Flock-2e' 11 (Dove
0C27)

Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images

http://astrolab.slu.edu/slu-02-argus

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

limited signals heard3

http://www.stmsat-1.org/press/

https://twitter.com/stmsat11?lang=en

3U

Failed to activate2

http://www.ae.utexas.edu/bevo-2successfully-launched-into-space

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/be
vo-2.htm

Not Launched yet from ISS

3U

Fully operational

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/m/minxss

University of Michigan

Not Launched yet from ISS

3U

No signals received2

https://www.facebook.com/pg/UMich. http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ca
CADRE/about/?ref=page_internal
dre.htm

Texas A&M University

Texas A&M University

Not Launched yet from ISS

Micro

Received beacon. Satellite
healthy3

http://aggiesatweb.tamu.edu/index.php/projects/lab_projects/aggiesat4

Atlas-5(401)

NovaWurks

NovaWurks

Not Launched yet from ISS

Micro

Properly operational condition

5

https://spaceflightnow.com/2018/03/1
2/spacexs-most-recent-launchcarried-a-secret-military-fundedexperiment/

Technology

PSLV-CA C29

National University of Singapore

National University of Singapore

Y

2U

Nominal operations

5

http://digitalcommons.usu.edu/cgi/vie
https://eoportal.org/web/eoportal/satel
wcontent.cgi?article=3089&context=s
lite-missions/content/-/article/galass-1
mallsat

Singapore

Technology

PSLV-CA C29

Microspace Rapid Pte Ltd.

Microspace Rapid Pte Ltd.

Y

3U

Successful operation

5

https://e27.co/startup/microspacerapid-pte-ltd

15°

Singapore

Technology

PSLV-CA C29

Nanyang Technological University,
Singapore

Nanyang Technological University,
Singapore

Y

Micro

Completed all missions

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
http://www.sarc.eee.ntu.edu.sg/Progrortal/satellite-missions/v-w-x-yammes/usp/Pages/fyp.aspx
z/velox-2

558

31

Japan

Technology

H-2A-202

Nagoya University, Daido University

Nagoya University, Daido
University

Y

Micro

Mostly beacon

3

https://www.frontier.phys.nagoyau.ac.jp/en/chubusat/chubusat_satellit
e2.html17-Feb-2016

558

31

Japan

Technology

H-2A-202

Nagoya University, Daido University

Nagoya University, Daido
University

Y

Micro

Beacon with anomalies

3

https://www.frontier.phys.nagoyau.ac.jp/en/chubusat/chubusat_satellit
e2.html

10.00

17-Feb-2016

556

31

Japan

Technology

H-2A-202

Kyushu Institute of Technology (KIT)

Kyushu Institute of Technology
(KIT)

Y

Micro

Successful operation

5

5.00

23-Mar-2016

402

92.57

USA

Technology

Atlas-5(401)Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5.00

23-Mar-2016

402

92.57

USA

Technology

Atlas-5(401)Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5.00

23-Mar-2016

402

92.58

USA

Technology

Atlas-5(401)Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5.00

23-Mar-2016

402

92.58

USA

Technology

Atlas-5(401)Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5.00

23-Mar-2016

402

92.57

USA

Technology

Atlas-5(401)Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5.00

23-Mar-2016

403

92.58

USA

Technology

Atlas-5(401)Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5.00

23-Mar-2016

402

92.57

USA

Technology

Atlas-5(401)Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5.00

23-Mar-2016

403

92.55

USA

Technology

Atlas-5(401)Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5.00

23-Mar-2016

406

92.57

USA

Technology

Atlas-5(401)Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5.00

23-Mar-2016

403

92.57

USA

Technology

Atlas-5(401)Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5.00

23-Mar-2016

403

92.56

USA

Technology

Atlas-5(401)Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

433

Constellation of cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution
imagesConstellationof cubeSats dedicatedto Earth Observation with highresolution images

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

http://mstl.atl.calpoly.edu/~bklofas/Pre
sentations/SummerWorkshop2016/3_
GiulioManzoni.pdf

434

435

2017

2017-008F

FLOCK-3P 37

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008H

FLOCK-3P 19

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008J

FLOCK-3P 24

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008K

FLOCK-3P 18

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008L

FLOCK-3P 22

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008M

FLOCK-3P 21

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008N

FLOCK-3P 28

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008P

FLOCK-3P 26

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008Q

FLOCK-3P 17

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008R

FLOCK-3P 27

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008S

FLOCK-3P 25

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008T

FLOCK-3P 4

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008U

FLOCK-3P 2

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008V

FLOCK-3P 1

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008W

FLOCK-3P 3

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008X

FLOCK-3P 6

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008Y

FLOCK-3P 7

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008Z

FLOCK-3P 5

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008AA

FLOCK-3P 12

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008AB

FLOCK-3P 9

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008AC

FLOCK-3P 10

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008AD

FLOCK-3P 11

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008AE

FLOCK-3P 60

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008AF

FLOCK-3P 58

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008AG

FLOCK-3P 57

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008AH

FLOCK-3P 75

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008AJ

FLOCK-3P 70

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017-008AK

FLOCK-3P 73

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008AL

FLOCK-3P 88

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008AM

FLOCK-3P 85

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008AN

FLOCK-3P 79

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008AP

FLOCK-3P 86

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008AQ

FLOCK-3P 36

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008AR

FLOCK-3P 30

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008AS

FLOCK-3P 34

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008AT

FLOCK-3P 35

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008AU

FLOCK-3P 33

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008BF

FLOCK-3P 49

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008BG

FLOCK-3P 67

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008BH

FLOCK-3P 68

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008BJ

FLOCK-3P 41

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008BK

FLOCK-3P 45

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008BL

FLOCK-3P 48

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008BM

FLOCK-3P 43

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008BN

FLOCK-3P 42

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008BP

FLOCK-3P 61

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008BQ

FLOCK-3P 40

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008BR

FLOCK-3P 16

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008BS

FLOCK-3P 14

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008BT

FLOCK-3P 53

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008BU

FLOCK-3P 54

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008BY

FLOCK-3P 23

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008BZ

FLOCK-3P 76

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008CA

FLOCK-3P 69

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008CB

FLOCK-3P 84

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008CC

FLOCK-3P 59

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008CD

FLOCK-3P 32

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008CE

FLOCK-3P 71

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008CF

FLOCK-3P 77

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008CG

FLOCK-3P 80

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008CH

FLOCK-3P 66

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008CJ

FLOCK-3P 65

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008CKFLOCK-3P 50

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008CL

FLOCK-3P 52

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008CM

FLOCK-3P 46

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008CN

FLOCK-3P 47

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008CP

FLOCK-3P 44

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008CQ

FLOCK-3P 64

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008CR

FLOCK-3P 63

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008CS

FLOCK-3P 62

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008CT

FLOCK-3P 38

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008CU

FLOCK-3P 39

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008CV

FLOCK-3P 15

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008CW

FLOCK-3P 13

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008CXFLOCK-3P 55

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008CY

FLOCK-3P 56

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008CZ

FLOCK-3P 81

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008DA

FLOCK-3P 87

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008DB

FLOCK-3P 29

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008DC

FLOCK-3P 82

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008DD

FLOCK-3P 78

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008DE

FLOCK-3P 74

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008DF

FLOCK-3P 31

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008DG

FLOCK-3P 83

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008DH

FLOCK-3P 72

5.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C37

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-008AV

LEMUR 2 SATCHMO

4.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Earth observation

PSLV-XL C37

Spire

Spire

Y

3U

5

2017

2017-008AW

LEMUR 2 MIA-GRACE

4.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Earth observation

PSLV-XL C37

Spire

Spire

Y

3U

5

2017

2017-008AX

4.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Earth observation

PSLV-XL C37

Spire

Spire

Y

3U

5

2017

2017-008AY

4.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Earth observation

PSLV-XL C37

Spire

Spire

Y

3U

5

2017

2017-008AZ

4.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Earth observation

PSLV-XL C37

Spire

Spire

Y

3U

5

4.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Earth observation

PSLV-XL C37

Spire

Spire

Y

3U

5

4.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Earth observation

PSLV-XL C37

Spire

Spire

Y

3U

5

2017

2017

2017-008BA

2017

2017-008BB

LEMUR 2 SMITASHARAD
LEMUR 2 SPIREMINIONSLEMUR 2 RDEATONLEMUR 2NOGUECORREIG
LEMUR 2JOBANPUTRA

436

https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&c
ad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU_qjc
m9LWAhUFI5QKHbc0AYYQFghMMA
c&url=https%3A%2F%2Fescies.org%
2Fdownload%2FwebDocumentFile%
3Fid%3D7189&usg=AOvVaw3uISZS
BUefOM_FdGlYNG

https://www.vssc.gov.in/VSSC/images/La https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewco
unchers_Brochures/PSLV-C37.pdf
ntent.cgi?article=4086&context=smallsat

20172017-008BC

LEMUR 2 TACHIKOMA

4.00

15-Feb-2017

509

97.5

USA

Earth observation

PSLV-XL C37

Spire

Spire

Y

3U

2017

2017-008BX

NAYIF (EO-88)

1.00

15-Feb-2017

507

97.5

UAE

Education, Technology

PSLV-XL C37

EIAST, American University of Sharjah(AUS)

EIAST, American University of
Sharjah (AUS)Y

1U

Operating nominally5

http://satelliteprome.com/news/eiasthttp://space.skyrocket.de/doc_sdat/na https://amsat-uk.org/2017/03/03/nayiflaunches-uaes-first-cubesat-missionyif-1.htm
1-status-report-and-new-dashboard/
nayif-1/

2017

2017-008BW

AL-FARABI 1

2.00

15-Feb-2017

497

97.5

Kazakhstan

Education, Technology

PSLV-XL C37

Al-Farabi Kazakh National University

Al-Farabi Kazakh National
University

Y

2U

no beacon reported2

http://www.unisechttp://www.nanosat.jp/images/report/p http://space.skyrocket.de/doc_sdat/alglobal.org/pdf/uniglo4/day2/15_dosz
df/NSS-05-0503.pdf
farabi-1.htm
han.pdf

2017

2017-008BD

BGUSAT

4.00

15-Feb-2017

506

97.5

IsraelTechnology

PSLV-XL C37

Ben Gurion University

Ben Gurion University

Y

3U

Has image archive5

https://en.wikipedia.org/wiki/BGUSAT

97.5

Isreal,Switzerland

Technology

PSLV-XL C37

PEASSS consortium

PEASSS consortium

2017

2017-008BE

DIDO 2

4.00

15-Feb-2017

508

Micro-gravity research

PSLV-XL C37

SpacePharma

SpacePharma

5

http://in.bgu.ac.il/en/Pages/news/BGU_SAT.aspx

3U

no beacon reported2

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/di
do-1.htm

Y

3U

Performed experiments (butlimited pass)5

http://www.peasss.eu/index.php/proje http://space.skyrocket.de/doc_sdat/pe
ct
asss.htmY20172017-008BVPEASSS

4.00

15-Feb-2017

504

97.5

Netherlands,
Germany,
Belgium, Israel

2017

2017-008G

INS-1B

9.40

15-Feb-2017

508

97.5

India

Technology

PSLV-XL C37

ISRO

ISRO

Y

Nano

no beacon reported2

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ins https://www.vssc.gov.in/VSSC/images-.htm/Launchers_Brochures/PSLV-C37.pdf

20172017-008B

INS-1A

8.40

15-Feb-2017

508

97.5

India

Technology

PSLV-XL C37

ISRO

ISRO

Y

Nano

no beacon reported2

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/ins https://www.vssc.gov.in/VSSC/images-.htm/Launchers_Brochures/PSLV-C37.pdf

20172017-019B

LEMUR 2 ANGELA

4.00

18-Apr-2017

500

51.6

USA

Earth observation

Atlas-5(401)

Spire

Spire

Y

3U

5

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/vi
ewcontent.cgi?article=4086&context=
smallsat2017

2017-019C

LEMUR 2JENNYBARNA

4.00

18-Apr-2017

500

51.6

USA

Earth observation

Atlas-5(401)

Spire

Spire

Y

3U

5

2017

2017-019D

LEMUR 2 ROBMOORE

4.00

18-Apr-2017

500

51.6

USA

Earth observation

Atlas-5(401)

Spire

Spire

Y

3U

5

2017

2017-019E

LEMUR 2SPIROVISION

4.00

18-Apr-2017

500

51.6

USA

Earth observation

Atlas-5(401)

Spire

Spire

Y

3U

2017

1998-067LL

KySat 31.00

18-Apr-2017

404

51.6

USA

Technology

Atlas-5(401)

Kentucky Space

Kentucky SpaceY

1U

no beacon reported2

http://ssl.engineering.uky.edu/sgsatkysat-3/

2017

1998-067LM

CXBN 2

2.60

18-Apr-2017

406

51.6

USA

Astronomy, X-ray

Atlas-5(401)Morehead State University

Morehead State University

Y

2U

No signals

2

https://airtable.com/shrafcwXODMMK
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/ceRgU/tbldJoOBP5wlNOJQY?blocks=
xbn.htmhide

20171998-067MK

SUSat

2.00

18-Apr-2017

408

51.6

Australia

Technology, AtmosphereAtlas-5(401)

University of Adelaide

University of AdelaideY

2U

no beacon reported

2

https://www.eleceng.adelaide.edu.au/
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/su http://www.amsatuk.me.uk/iaru/finishe
students/wiki/projects/index.php/Proje
sat.htmd_detail.php?serialnum=325
cts:2015s1-01_LaunchBox

2017

1998-067MA

UNSW-EC0

2.00

18-Apr-2017

408

51.6

Australia

Technology,
Thermospheric research

Atlas-5(401)

University of New South Wales

University of New South WalesY

2U

Data downlink reported

4

http://www.acser.unsw.edu.au/QB50

https://network.satnogs.org/observatio
ns/?norad=42723

Australia

Technology,
Thermospheric research3

http://space.skyrocket.de/doc_sdat/iinspire-2.htm

https://www.pe0sat.vgnet.nl/2017/iinspire-2-activated/2017

1998-067ML

i-INSPIRE 2

2.00

18-Apr-2017

407

51.6

Atlas-5(401)

University of Sydney

University of Sydney

Y

2U

5

Telemetry received

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/k
ysat-2.htm

https://www.researchgate.net/publicat
ion/287364436_An_attitude_control_
http://www.unisec.jp/mpj/pdf/Review_
system_for_ZAMeetings_Herman_Steyn.pdf
aerosat_subject_to_significant_aerod

2017

1998-067LU

ZA-AeroSat

2.00

18-Apr-2017

403

51.6

South Africa

Technology, AtmosphereAtlas-5(401)

Stellenbosch University

Stellenbosch University

Y

2U

Telemetry received

3

2017

1998-067MF

nSIGHT 1

2.00

18-Apr-2017

406

51.6

South Africa

Technology, AtmosphereAtlas-5(401)

SCS-Space

SCS-SpaceY

2U

Successful experiment5

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/vi
https://directory.eoportal.org/web/eop
ewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1
ortal/satellite-missions/n/nsight-1&article=3675&context=smallsat

2017

1998-067ME

LilacSat 1

2.00

18-Apr-2017

403

51.6

China

Education, Amateur radio
communication,
Technology

Atlas-5(401)

Harbin Institute of Technology

Harbin Institute of Technology,
CAMSATY

2U

Successful experiment5

http://lilacsat.hit.edu.cn/wp/

2017

1998-067MB

NJUST 1

2.00

18-Apr-2017

408

51.6

China

Technology, AtmosphereAtlas-5(401)

Nanjin University of Science andTechnology (NJUST)

Nanjin University of Science andTechnology (NJUST)Y

2U

Telemetry received

3

https://network.satnogs.org/observatio
ns/?norad=42722

Atlas-5(401)

Shaanxi Engineering Laboratory(SELM), Northwestern Polytechnical
University (NPU)

Shaanxi Engineering Laboratory(SELM), Northwestern
Polytechnical University (NPU)Y

2U

Data downlink reported

4

http://www.dk3wn.info/p/?cat=424

Atlas-5(401)

TU Dresden

TU Dresden

Y

2U

No signals

2

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/s
omp-2.htm

2

https://directory.eoportal.org/web/eop https://space.skyrocket.de/doc_sdat/q
ortal/satellite-missions/q/qbito
bito.htm

ynamic_disturbances

2017

1998-067MQ

Aoxiang 1

2.00

18-Apr-2017

408

51.6

China

Education, Amateur radio
communication,
Technology

2017

1998-067LH

SOMP 22.00

18-Apr-2017

406

51.6

Germany

Technology

Atlas-5(401)

Universidad Politécnica de Madrid

Universidad Politécnica de MadridY

2U

No signals

https://amsatuk.org/2017/05/19/lilacsat-1-cubesat- http://www.shuili.org/413.html
iss/

2017

1998-067MH

QBITO

2.00

18-Apr-2017

406

51.6

Spain

Technology,
Thermospheric research2017

1998-067MJ

Aalto 22.00

18-Apr-2017

406

51.6

FinlandTechnology,
Thermospheric research

Atlas-5(401)

Aalto University

Aalto University

Y

2U

Data downlink reported

4

http://spacecraft.aalto.fi/en/aalto2/

2017

1998-067LQ

X-CubeSat

2.00

18-Apr-2017

403

51.6

FranceTechnology, AtmosphereAtlas-5(401)

École polytechniqueÉcole polytechniqueY

2U

Telemetry received

3

https://icubesat.files.wordpress.com/2
https://xcubesat.wordpress.com/agen019/05/b.2.4.201905241321da-2/
paper.pdf

2017

1998-067LV

SpaceCube

2.00

18-Apr-2017

403

51.6

FranceTechnology, AtmosphereAtlas-5(401)

Mines ParisTech

Mines ParisTech

Y

2U

Telemetry received

3

https://janus.cnes.fr/en/xcubesat-andspacecube-be-placed-orbit-iss-18th- http://www.dk3wn.info/p/?cat=426
may

2017

1998-067MD

DUTHSat2.00

18-Apr-2017

407

51.6

GreeceTechnology

Atlas-5(401)

Democritus University of Thrace(DUTH) Space Research Laboratory

Democritus University of Thrace(DUTH) Space ResearchLaboratory

Y

2U

Beacon heard. Successful
UL/DL

3

http://www.duthsat.gr/duthsat/duthsathttp://www.duthsat.gr/news/
qb50/

2017

1998-067LX

UPSat

2.00

18-Apr-2017

407

51.6

GreeceTechnology

Atlas-5(401)

University of Patras, Libre SpaceFoundation

University of Patras, Libre SpaceFoundation

Y

2U

Telemetry received

3

https://upsat.gr/?page_id=9Space Laboratory of the Herzliya
Science CenterY

2U

Telemetry received

3

https://spacewatchme.com/2017/04/is
http://www.dk3wn.info/p/?cat=414&pa
raeli-high-school-students-buildged=3
duchifat-2-cubesat/

https://www.aalto.fi/en/news/thespace-journey-of-aalto-2-satellite-iscoming-to-an-end-its-trip-finishestomorrow-nighthttps://www.espa.gr/en/Pages/BestPr
acticesFS.aspx?item=1250

https://upsat.gr/?p=328

2017

1998-067LZ

Hoopoe2.00

18-Apr-2017

403

51.6

GreeceTechnology

Atlas-5(401)Space Laboratory of the Herzliya
Science Center2017

1998-067LV

LINK

2.00

18-Apr-2017

404

51.6

South Korea

Technology,
Thermospheric research

Atlas-5(401)

KAIST

KAIST

Y

2U

Telemetry received3

http://www.scienceandtechnologyres
https://network.satnogs.org/observatio
earchnews.com/kaists-nanosatellitens/?norad=42714
sends-signals-earth/2017

1998-067MG

SNUSAT 1b

2.00

18-Apr-2017

408

51.6

South Korea

Technology,
Thermospheric research

Atlas-5(401)

Seoul National University

Seoul National University

Y

2U

Telemetry received

3

https://snusat.wordpress.com/about/

http://www.nanosat.jp/t/files/10th.AM/
Presentation_Hyochoong-Bang.pdf

2017

1998-067MN

SNUSAT 1

2.00

18-Apr-2017

408

51.6

South Korea

Technology,
Thermospheric research

Atlas-5(401)

Seoul National University

Seoul National University

Y

2U

No signals

2

https://snusat.wordpress.com/about/

http://www.nanosat.jp/t/files/10th.AM/
Presentation_Hyochoong-Bang.pdf

2017

1998-067LR

qbee

2.00

18-Apr-2017

403

51.6

SwedenTechnology,
Thermospheric research

Atlas-5(401)Luleå Tekniska Universitet, Open
CosmosLuleå Tekniska Universitet

Y

2U

Telemetry received

3

https://network.satnogs.org/observatio
ns/?norad=42708

2017

1998-067MR

BeEagleSat

2.00

18-Apr-2017

411

51.6

TurkeyTechnology, Atmosphericscience

Atlas-5(401)

Istanbul Technical University, Turkish
Air Force Academy

Istanbul Technical University,
Turkish Air Force AcademyY

2U

Beacons heard3

http://www.unisechttps://network.satnogs.org/observatio
global.org/pdf/uniglo4/day2/16_uluda
ns/?norad=42736
g.pdf

2017

1998-067LJ

HAVELSAT

2.00

18-Apr-2017

408

51.6

TurkeyTechnology, Atmosphericscience

Atlas-5(401)HAVELSAT A.S., Istanbul Technical
University

HAVELSAT A.S., Istanbul Technical
University

Y

2U

Beacons heard

3

https://www.researchgate.net/publicat
ion/292784630_HAVELSAT_A_softw https://network.satnogs.org/observatio
are_defined_radio_experimentation_ ns/?norad=42701
CubeSat2017

1998-067LP

Phoenix

2.00

18-Apr-2017

403

51.6

TaiwanEducation, Amateur radio
communication,
Technology

Atlas-5(401)

National Cheng Kung University (NCKU)

National Cheng Kung University(NCKU)Y

2U

Functional since release4

http://www.unisechttp://www.esep.pro/sites/esep/IMG/p http://www.dk3wn.info/p/?cat=409&pa
global.org/pdf/uniglo5/day1/4.POC_p
df/esep_day_phoenix.pdf
ged=2
resentation/2_POC_Taiwan.pdf

2017

1998-067MM

PolyITAN 2-SAU

2.00

18-Apr-2017

408

51.6

UkraineTechnology

Atlas-5(401)

National Technical University of Ukraine National Technical University of– KPI
Ukraine – KPI

Y

2U

Telemetry received3

http://uprom.info/en/news/space/pivro
https://network.satnogs.org/observatio
ku-na-orbit-istoriya-ukrayinskogons/?norad=42732
nanosuputnika-polyitan-2-yourself/

2017

1998-067MC

Challenger (QBUS 1)

2.00

18-Apr-2017

408

51.6

USA

Technology,
Thermospheric research

Atlas-5(401)

University of Colorado Boulder

University of Colorado Boulder

Y

2U

Data downlink reported

4

https://www.colorado.edu/event/ippw
https://cedarweb.vsp.ucar.edu/wiki/im
2018/sites/default/files/attachedages/a/aa/2017CEDAR_Monday_Pal
files/6_-_2018-06o.pdf
09_palo_ippw_2a.pdf

2017

1998-067MS

Atlantis (QBUS 2)

2.00

18-Apr-2017

409

51.6

USA

Technology,
Thermospheric research

Atlas-5(401)

University of Michigan

University of Michigan

N

2U

Telemetry received

3

https://cedarweb.vsp.ucar.edu/wiki/imhttps://space.skyrocket.de/doc_sdat/q
https://network.satnogs.org/observatio
ages/a/aa/2017CEDAR_Monday_Pal
bus-2.htm
ns/?norad=42737
o.pdf

2017

1998-067LK

Columbia (QBUS 4)

2.00

18-Apr-2017

404

51.6

USA

Technology,
Thermospheric research

Atlas-5(401)

Universidad del Turabo, Puerto Rico

Universidad del Turabo, Puerto
Rico

N

2U

In commissioning Phase3

https://cedarweb.vsp.ucar.edu/wiki/imhttps://space.skyrocket.de/doc_sdat/q
http://www.dk3wn.info/p/?cat=410&pa
ages/a/aa/2017CEDAR_Monday_Pal
bus-4.htm
ged=2
o.pdf

437

2017

1998-067LW

CSUNSat 1

2.00

18-Apr-2017

404

51.6

USA

Technology

Atlas-5(401)

California State University Northridge(CSUN)

California State University
Northridge (CSUN)Y

2U

In mission operation phase4

http://www.csun.edu/cubesat/

2017

1998-067MP

Ex-Alta 1

4.00

18-Apr-2017

408

51.6

CanadaTechnology,
Thermospheric research

Atlas-5(401)

University of Alberta

University of Alberta

Y

3U

Successful experiment5

https://albertasat.ca/about-us/

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/i/icecube

2017

1998-067LN

IceCube4.00

18-Apr-2017

404

51.6

USA

Earth Science

Atlas-5(401)NASA Goddard Space Flight CenterNASA Goddard Space Flight CenterY

3U

fully functional beyond life
span.

Y

5U

Execute the mission

4

https://www.sdl.usu.edu/mediaevents/news/press/2017/may29sharc-launch-dn

2017

1998-067LT

SHARC

8.00

18-Apr-2017

406

51.6

USA

Calibration

Atlas-5(401)

Air Force Research Laboratory (AFRL)Air Force Research Laboratory(AFRL)

2017

1998-067LS

ALTAIR 1

14.00

18-Apr-2017

404

51.6

USA

Technology

Atlas-5(401)Millennium Space Systems

Millennium Space Systems

Y

6U

No signals

2

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/al
tair-1.htm

SpaceStar Tech

Xi'an Institute of Surveying and
Mapping

Y

3U

No signals reported

2

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/si
lkroad-1.htm

Rocket Lab

Rocket Lab

N (Failed to reach orbit)

Micro

Deorbit earlier than expected4

https://www.theverge.com/2018/3/22/
17144208/rocket-lab-humanity-starsatellite-new-zealand-astronomy

Kyushu Institute of Technology(Kyutech)
Kyushu Institute of Technology(Kyutech)
Kyushu Institute of Technology(Kyutech)
Kyushu Institute of Technology(Kyutech)
Kyushu Institute of Technology(Kyutech)Southwestern State University (SWSU,YuZGU)Southwestern State University (SWSU,YuZGU)

Kyushu Institute of Technology(Kyutech)
Kyushu Institute of Technology(Kyutech)
Kyushu Institute of Technology(Kyutech)
Kyushu Institute of Technology(Kyutech)
Kyushu Institute of Technology(Kyutech)Southwestern State University(SWSU, YuZGU)
Southwestern State University(SWSU, YuZGU)

Y

1U

No uplink, only beacon

3

Y

1U

No uplink, only beacon

3

Y

1U

No uplink, only beacon

3

Y

1U

No uplink, only beacon

3

Y

1U

No uplink, only beacon

3

Y

3U

Beacon reported

3

http://www.dk3wn.info/p/?cat=445

Y

3U

Beacon reported

3

http://www.dk3wn.info/p/?cat=445

2017

2017-021U

SILKROAD 1

4.50

20-Apr-2017

395

42.8

China

Earth observation

Long March 7

20172017-F02

Humanity Star

10.00

25-May-2017

500

83

New Zealand

Art

Electron2017

1998-067MU

Toki

1.00

3-Jun-2017

400

51.6

Japan

Technology

Falcon-9 v1.2

2017

1998-067MV

GhanaSat-1

1.00

3-Jun-2017

400

51.6

Ghana

Technology

Falcon-9 v1.2

2017

1998-067MW

Mazaalai

1.00

3-Jun-2017

400

51.6

Mongolia

Technology

Falcon-9 v1.2

2017

1998-067MX

BRAC Onnesha

1.00

3-Jun-2017

400

51.6

BangladeshTechnology

Falcon-9 v1.2

2017

1998-067MY

Nigeria EduSat-1

1.00

3-Jun-2017

400

51.6

Nigeria

Technology

Falcon-9 v1.2

2017

1998-067NA

Tanyusha-YuZGU 1

4.80

14-Jun-2017

400

51.6

Russia2017

1998-067NB

Tanyusha-YuZGU 2

4.80

14-Jun-2017

400

51.6

Russia2017

1998-067NC

Sfera-53 2

13.00

14-Jun-2017

400

51.6

RussiaAtmosphere density

Soyuz-2-1a

Russian Space Agency (Russia)

Russian Space Agency (Russia)

Y

Micro

no beacon reported2

http://www.ansa.it/canale_scienza_te
cnica/notizie/spazio_astronomia/201
7/08/17/oggi-passeggiata-spaziale-5nanosatelliti-lanciati-in-orbita-comepalline_06b14387-830e-47f9-8756ad5ef852c64c.html

20171998-067ND

TNS 0-2

4.80

14-Jun-2017

400

51.6

RussiaTechnology,
Communication

Soyuz-2-1a

FSUE/RSIDERNII KPY

Nano

Successful experiment5

https://www.researchgate.net/publicat
ion/328102767_Flight_Results_of_the_Mission_of_TNS0_2_Nanosatellite_Connected_via_
Global_Communication_System

2017

2017-034B

ZHUHAI-1 02 (CAS 4B)

50.00

15-Jun-2017

550

43

China

Earth observation

Long March 4B

Zhuhai Orbita Control Engineering Ltd.

Zhuhai Orbita Control Engineering
Ltd.

Y

Micro

Operational

5

https://www.obtdata.com/en/inorbit.html

Y

Micro

Operational

5

https://www.obtdata.com/en/inorbit.html

Operational

Soyuz-2-1a

43

China

Earth observation

Long March 4B

Zhuhai Orbita Control Engineering Ltd.

550

43

Argentina

Earth observation

Long March 4B

Satellogic S.A.

Satellogic S.A.

Y

Micro

5

https://pubs.usgs.gov/circ/1455/cir145
5.pdf

517

97.4

USA

Earth observation

PSLV-XL C38

Spire

Spire

Y

3U

5

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewco
ntent.cgi?article=4086&context=smallsat

23-Jun-2017

517

97.4

USA

Earth observation

PSLV-XL C38

Spire

Spire

Y

3U

5

4.00

23-Jun-2017

517

97.4

USA

Earth observation

PSLV-XL C38

Spire

Spire

Y

3U

5

4.00

23-Jun-2017

517

97.4

USA

Earth observation

PSLV-XL C38

Spire

Spire

Y

3U

5

4.00

23-Jun-2017

517

97.4

USA

Earth observation

PSLV-XL C38

Spire

Spire

Y

3U

5

2017-034D

ZHUHAI-1 01 (CAS 4A)

50.00

15-Jun-2017

550

2017

2017-034C

NUSAT-3

37.00

15-Jun-2017

2017

2017-036G

4.00

23-Jun-2017

2017

2017-036H

4.00

2017

2017-036J

LEMUR 2 LUCYBRYCE

2017

2017-036K

LEMUR 2 KUNGFOOLEMUR 2 LYNSEYSYMOLEMUR 2
LISASAURUS

Soyuz-2-1a

Zhuhai Orbita Control Engineering
Ltd.

2017

LEMUR 2SHAINAJOHLLEMUR 2XUENITERENCE

Technology,
Communication
Technology,
Communication

https://www.ualberta.ca/science/news https://albertasat.ca/amateur-radio/2018/november/farewell-to-ex-alta-1 information/

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewco
ntent.cgi?article=4086&context=smallsat

2017

2017-036Q

2017

2017-036R

4.00

23-Jun-2017

517

97.4

USA

Earth observation

PSLV-XL C38

Spire

Spire

Y

3U

5

2017

2017-036S

LEMUR 2 SAM-AMELIA

4.00

23-Jun-2017

517

97.4

USA

Earth observation

PSLV-XL C38

Spire

Spire

Y

3U

5

2017

2017-036T

LEMUR 2 MCPEAKE

4.00

23-Jun-2017

517

97.4

USA

Earth observation

PSLV-XL C38

Spire

Spire

Y

3U

2017

2017-036Z

SUCHAI

1.00

23-Jun-2017

515

97.4

Chile

Technology, Education

PSLV-XL C38

SPEL

SPEL

Y

1U

Met all objectives

5

http://www.unoosa.org/documents/pdf
http://spel.ing.uchile.cl/suchai.html/copuos/stsc/2018/tech-27E.pdf

20172017-036AA

SKCUBE

1.00

23-Jun-2017

512

97.4

Slovakia

Technology, Education

PSLV-XL C38

SOSA

SOSA

Y

1U

No image downlink found4

http://www.skcube.sk/oprojekte/pribeh-skcube/

2017

2017-036AD

ROBUSTA-1B

1.00

23-Jun-2017

512

97.4

FranceTechnology

PSLV-XL C38

University of Montpellier II

University of Montpellier IIY

1UTelemetry received3

http://csu.edu.umontpellier.fr/en/comp
http://www.dk3wn.info/p/?cat=88
leted-and-ongoing-projects/

5https://digitalcommons.usu.edu/cgi/vi
ewcontent.cgi?article=4295&context=
smallsat

https://spectator.sme.sk/c/20577020/fi
rst-slovak-satellite-is-orbiting-earthand-working-well.html
https://network.satnogs.org/observatio
ns/?norad=42792

2017

2017-036A

UCLSAT

2.00

23-Jun-2017

513

97.4

UK

Technology, Atmosphere

PSLV-XL C38

MSSL, University College London

MSSL, University College London

Y

2U

Telemetry received3

http://www.ucl.ac.uk/news/newsarticles/0617/230617-UCLSatlaunched2017

2017-036VPEGASUS

2.00

23-Jun-2017

516

97.4

Austria

Technology,
Thermospheric research

PSLV-XL C38

Fachhochschule Wiener Neustadt

Fachhochschule Wiener Neustadt

Y

2U

Successful experiment5

https://de.wikipedia.org/wiki/Pegasus
http://pegasus.fotec.at/updates/_(Satellit,_2017)2017

2017-036Y

NUDTSAT

2.00

23-Jun-2017

515

97.4

China

Technology, Atmosphere

PSLV-XL C38

National University of Defense
Technology (NUDT)

National University of Defense
Technology (NUDT)

Y

2U

Telemetry received3

http://www.dk3wn.info/p/?cat=431&pa
ged=2

2017

2017-036AB

VZLUSAT 1

2.00

23-Jun-2017

515

97.4

Czech RepublicTechnology,
Thermospheric research

PSLV-XL C38

VZLÚ

VZLÚ

Y

2U

Successful experiment5

https://www.vzlu.cz/en/project-vzlusat- https://iopscience.iop.org/article/10.10
http://vzlusat1.cz/en/
1-c370.html
88/1748-0221/13/11/C11010/meta

2017

2017-036U

DIAMOND RED

6.00

23-Jun-2017

511

97.4

U.K., Israel,
Australia

Communications

PSLV-XL C38

GOMSpace

Sky and Space GlobalY

3U

Started generating revenue

5

https://www.satellitetoday.com/busine
https://en.wikipedia.org/wiki/Sky_and ss/2018/04/04/sky-and-space-global_Space_Global
exec-on-the-leo-first-moveradvantage/

2017

2017-036W

DIAMOND GREEN

6.00

23-Jun-2017

511

97.4

U.K., Israel,
Australia

Communications

PSLV-XL C38

GOMSpace

Sky and Space GlobalY

3U

Started generating revenue

5

https://www.satellitetoday.com/busine
https://en.wikipedia.org/wiki/Sky_and ss/2018/04/04/sky-and-space-global_Space_Global
exec-on-the-leo-first-moveradvantage/

2017

2017-036X

DIAMOND BLUE

6.00

23-Jun-2017

511

97.4

U.K., Israel,
Australia

Communications

PSLV-XL C38

GOMSpace

Sky and Space GlobalY

3U

Started generating revenue

5

https://www.satellitetoday.com/busine
https://en.wikipedia.org/wiki/Sky_and ss/2018/04/04/sky-and-space-global_Space_Global
exec-on-the-leo-first-moveradvantage/

2017

2017-036AF

D-SAT

4.50

23-Jun-2017

516

97.4

Italy

Technology

PSLV-XL C38

D-Orbit

D-Orbit, GOMSpaceY

3U

Successful experiment5

https://directory.eoportal.org/web/eop
http://www.dk3wn.info/p/?cat=439
ortal/satellite-missions/d/d-sat

PSLV-XL C38

Vilnius University (prime), JSC
NanoAvionika (bus)Vilnius University

Y

3U

Successful experiment5

https://nanoavionics.com/projects/litu
anicasat-2-satellite-mission/

5

https://www.surrey.ac.uk/surreyspace-centre/missions/inflatesail

https://directory.eoportal.org/web/eop https://www.sciencedirect.com/scienc
ortal/satellite-missions/i/inflatesail
e/article/abs/pii/S0094576519303558

5

http://spacecraft.aalto.fi/en/aalto1/

http://spacecraft.aalto.fi/en/aalto1/inorbit_results/

2017
2017
2017
2017

2017-036D
2017-036F
2017-036L
2017-036N

LITUANICASAT 2
INFLATESAILAALTO 1
COMPASS 2

4.00
4.00
4.00
4.00

23-Jun-2017
23-Jun-2017
23-Jun-2017
23-Jun-2017

512
512
517
513

97.4
97.4
97.4
97.4

Lithuania

Technology, Education

UK

Technology

PSLV-XL C38

University of Surrey, UK

University of Surrey, UK

Y

3U

Sailed deployed and sat
deorbited

FinlandTechnology, Earthobservation

PSLV-XL C38

Aalto University

Aalto University

Y

3U

Successful experimentGermany

Technology

PSLV-XL C38

Fachhochschule Aachen

Fachhochschule AachenY

3U

no beacon reported

2

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/c
ompass-2.htm

Pacific Scientific Energetic Materials
Company (PacSci EMC)Y

3U

no beacon reported

2

https://www.isro.gov.in/sites/default/fil
es/flipping_book/PSLVC38_Brochure/files/assets/common/downloads/PSLV-C38%20.pdf

dk3wn.info/p/?cat=434

2017

2017-036AG

TYVAK 53B

4.00

23-Jun-2017

516

97.4

USA

Technology

PSLV-XL C38

Tyvak Nano-Satellite Systems, Inc.
(bus), Pacific Scientific Energetic
Materials Company (PacSci EMC)
(payload)2017

2017-036M

URSA MAIOR

3.00

23-Jun-2017

512

97.4

Italy

Technology,
Thermospheric research

PSLV-XL C38

University of Rome "LA SAPIENZA"

University of Rome "LA SAPIENZA"Y

3U

Images downloaded4

http://www.dk3wn.info/p/?cat=436&pa
ged=2

2017

2017-036AE

CICERO 6

10.00

23-Jun-2017

515

97.4

USA

Earth observation

PSLV-XL C38

Tyvak Nano-Satellite Systems, Inc.

GeoOptics Inc.

Y

6U

no beacon reported

2

https://directory.eoportal.org/web/eop https://pdfs.semanticscholar.org/preseortal/satellite-missions/cntation/e84a/92bc19550bed62a311e
missions/cicero
2ea698a39568ae025.pdf

438

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/a/aalto-1

https://www.czechspaceportal.cz/en/s
ection-7/news/czech-nanosatellitevzlusat-1-celebrates-500-days-onthe-orbit.html

20172017-036E

CE-SAT 1

50.00

23-Jun-2017

517

97.4

Japan

Earth observation

PSLV-XL C38

Canon Electronics Space Technology
Laboratory (prime); AxelSpace (bus)Canon Electronics SpaceTechnology Laboratory

Y

Micro

Successful mission

5

http://www8.cao.go.jp/space/seminar/f https://global.canon/en/technology/fro
y26-dai1/hayakawa-2.pdf
ntier13.html

20172017-036B

NIUSAT

15.00

23-Jun-2017

517

97.4

India

Earth observation

PSLV-XL C38

Noorul Islam University (NIU)

Noorul Islam University (NIU)

Y

Micro

Telemetry received

3

https://www.thebetterindia.com/10609
6/pslv-c38-cartosat-2-series-niusathttp://www.dk3wn.info/p/?cat=441
students-nano-sat/20172017-036P

MAX VALIER SAT

15.00

23-Jun-2017

516

97.4

Italy

Astronomy, X-Ray,
Technology

PSLV-XL C38

Gewerbeoberschule "Max Valier"
Gewerbeoberschule "Max Valier"Bozen, Gewerbeoberschule "Oskar von Bozen, Gewerbeoberschule "Oskar
Miller" Meran, Amateurastronomen "Max von Miller" Meran,Valier"Amateurastronomen "Max Valier"

Y

Micro

Data downlink reported

4

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/m/max-valier- http://www.maxvaliersat.it/index
sat

2017

2017-036AC

VENTA 1

5.00

23-Jun-2017

508

97.4

LatviaTechnology

PSLV-XL C38

University of Applied Sciences Bremen

Ventspils University

Y

Nano

Beacon heard

3

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/v-w-x-yhttps://lv.wikipedia.org/wiki/Venta-1
z/venta-1

2017

2017-042AB

FLOCK-2K 03

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042AC

FLOCK-2K 04

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042AD

FLOCK-2K 01

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042AE

FLOCK-2K 02

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042AF

FLOCK-2K 47

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042AG

FLOCK-2K 48

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042AH

FLOCK-2K 45

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042AJ

FLOCK-2K 24

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042AK

FLOCK-2K 46

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042AL

FLOCK-2K 23

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042AM

FLOCK-2K 21

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042AN

FLOCK-2K 22

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042AP

FLOCK-2K 07

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042AQ

FLOCK-2K 08

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042AR

FLOCK-2K 05

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042AS

FLOCK-2K 40

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042AT

FLOCK-2K 39

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042AU

FLOCK-2K 37

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042AV

FLOCK-2K 38

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042WA

FLOCK-2K 31

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042AX

FLOCK-2K 32

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042AY

FLOCK-2K 29

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042AZ

FLOCK-2K 30

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042BA

FLOCK-2K 44

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042BB

FLOCK-2K 43

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042BC

FLOCK-2K 41

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042BD

FLOCK-2K 36

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042BE

FLOCK-2K 35

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042BF

FLOCK-2K 34

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042BG

FLOCK-2K 33

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042BH

FLOCK-2K 28

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042BK

FLOCK-2K 27

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042BL

FLOCK-2K 26

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042BM

FLOCK-2K 25

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042BN

FLOCK-2K 20

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042BP

FLOCK-2K 19

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042BQ

FLOCK-2K 18

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042BR

FLOCK-2K 17

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042BS

FLOCK-2K 16

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042BT

FLOCK-2K 15

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042BU

FLOCK-2K 13

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042BV

FLOCK-2K 14

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042BW

FLOCK-2K 12

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042BX

FLOCK-2K 11

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042BY

FLOCK-2K 10

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042BZ

FLOCK-2K 09

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-042CA

FLOCK-2K 06

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2017

N/A

FlOCK-2K 42

5.00

14-Jul-2017

470

97

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet LabsY

3U

Soyuz-2-1a Fregat-M

Spire

Spire

Y

3U

5

Soyuz-2-1a Fregat-M

Spire

Spire

Y

3U

5

Soyuz-2-1a Fregat-M

Spire

Spire

Y

3U

5

Soyuz-2-1a Fregat-M

Spire

Spire

Y

3U

5

Soyuz-2-1a Fregat-M

Spire

Spire

Y

3U

5

Soyuz-2-1a Fregat-M

Spire

Spire

Y

3U

5

Soyuz-2-1a Fregat-M

Spire

Spire

Y

3U

5

Soyuz-2-1a Fregat-M

Spire

Spire

Y

3U

5
Unable to contact2

https://geoawesomeness.com/biggestsatellite-industry-fails-2017/https://geoawesomeness.com/biggestsatellite-industry-fails-2017/2017-042N

LEMUR 2
GREENBERG

4.00

14-Jul-2017

610

97.6

USA

2017

2017-042P

LEMUR 2 ANDIS

4.00

14-Jul-2017

610

97.6

USA

2017

2017-042Q

LEMUR 2 MONSON

4.00

14-Jul-2017

610

97.6

USA

2017

2017-042R

LEMUR 2 FURIAUS

4.00

14-Jul-2017

610

97.6

USA

2017

2017-042S

LEMUR 2 PETERG

4.00

14-Jul-2017

610

97.6

USA

2017

2017-042T

LEMUR 2 DEMBITZ

4.00

14-Jul-2017

610

97.6

USA

2017

2017-042W

LEMUR 2 ZACHARY

4.00

14-Jul-2017

610

97.6

USA

2017

2017-042BJ

LEMUR 2ARTFISCHER

4.00

14-Jul-2017

610

97

USA

monitoring
Earth observation, trafficmonitoring2017

2017-042H

UTE-UESOR

1.00

14-Jul-2017

612

97.6

Ecuador, Russia

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

UTE, YuZGUUTE, YuZGUY

1U

Only Beacon

3

2017

2017-042V

NANOACE

5.00

14-Jul-2017

602

97.6

USA

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Tyvak Nano-Satellite Systems, Inc.

Tyvak Nano-Satellite Systems, Inc.

Y

3U

All mission objectives were me

5

2017

2017-042F

MAYAK

4.00

14-Jul-2017

612

97.6

RussiaTechnology

Soyuz-2-1a Fregat-M

CosmosMayakYour sector of space/ MSUME

Y

3U

Failed to deploy reflectors

2

https://forums.radioreference.com/thre
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/m
ads/investigating-mayak-satelliteayak.htm
status.357752/

2017

2017-042U

Iskra-MAI-85

4.00

14-Jul-2017

604

97.6

RussiaTechnology

Soyuz-2-1a Fregat-M

MAI

MAI

Y

3U

Low power issue. But UL
successful

3

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/is
kra-mai-85.htm

20172017-042C

CICERO 1

10.00

14-Jul-2017

602

97.6

USA

Earth observation

Soyuz-2-1a Fregat-M

Tyvak Nano-Satellite Systems, Inc.

GeoOptics Inc.

Y

6U

Failed on orbit

2

https://www.spacesymposium.org/site
https://directory.eoportal.org/web/eop
s/default/files/downloads/Williamson_ https://space.skyrocket.de/doc_sdat/ci
ortal/satellite-missions/content/Dave_GPS_Radio_Occultation_Talk- cero.htm/article/cicero
v1.pdf2017

2017-042M

CICERO 2

10.00

14-Jul-2017

602

97.6

USA

Earth observation

Soyuz-2-1a Fregat-M

Tyvak Nano-Satellite Systems, Inc.

GeoOptics Inc.

Y

6U

Failed on orbit

2

https://www.spacesymposium.org/site
https://directory.eoportal.org/web/eop
s/default/files/downloads/Williamson_ https://space.skyrocket.de/doc_sdat/ci
ortal/satellite-missions/content/Dave_GPS_Radio_Occultation_Talk- cero.htm/article/cicero
v1.pdf2017

2017-042AA

CICERO 3

10.00

14-Jul-2017

602

97.6

USA

Earth observation

Soyuz-2-1a Fregat-M

Tyvak Nano-Satellite Systems, Inc.

GeoOptics Inc.

Y

6U

Failed on orbit

2

https://www.spacesymposium.org/site
https://directory.eoportal.org/web/eop
s/default/files/downloads/Williamson_ https://space.skyrocket.de/doc_sdat/ci
ortal/satellite-missions/content/Dave_GPS_Radio_Occultation_Talk- cero.htm/article/cicero
v1.pdf2017

2017-042L

WNISAT-1R

40.00

14-Jul-2017

605

97.6

Japan

Earth observation, trafficmonitoring

Soyuz-2-1a Fregat-M

AXELSPACE

Weather News Inc.

Y

MIcro

Images downloaded

5

https://global.weathernews.com/wpcontent/uploads/2017/11/oicws2017_
yamamoto.pdf

20172017-042B

NORSAT 1

30.00

14-Jul-2017

608

97.6

NorwayScience, technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

UTIAS (University of Toronto, Institutefor Aerospace Studies) (bus); Norsk
Romsenter (payload)

Norsk Romsenter

Y

MIcro

Fully operational

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/content/ortal/satellite-missions/n/norsat-1-2/article/norsat-1

2017

2017-042E

TECHNOSAT

18.00

14-Jul-2017

606

97.6

Germany

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

TU Berlin

TU Berlin

Y

MIcro

Mission accomplished5

https://www.raumfahrttechnik.tuhttps://www.raumfahrttechnik.tuhttps://digitalcommons.usu.edu/cgi/vi
https://directory.eoportal.org/web/eop
berlin.de/menue/forschung/aktuelle_ berlin.de/zielgruppen/events_announ ewcontent.cgi?article=2986&context=
ortal/satellite-missions/t/technosat
projekte/technosat/parameter/en/
cements/news/parameter/en/
smallsat2017

2017-042DNORSAT 2

15.00

14-Jul-2017

606

97.6

NorwayScience, technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

UTIAS (University of Toronto, Institutefor Aerospace Studies) (bus); Norsk
Romsenter (payload)

Norsk Romsenter

Y

Micro

Successful mission

5

https://directory.eoportal.org/web/eop
https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/content/ortal/satellite-missions/n/norsat-1-2/article/norsat-1

2017

2017-042J

MKA-N 1

11.70

14-Jul-2017

612

97.6

RussiaEarth observation

Soyuz-2-1a Fregat-M

DauriaRoskosmos

Y

MIcro

No contact established2

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/m https://geoawesomeness.com/biggest
ka-n.htm-satellite-industry-fails-2017/2017

Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring traffic
Earth observation,

https://eng.lsm.lv/article/society/societ
y/well-miss-you-latvias-first-satellitenear-end-of-life.a310336/

monitoring traffic
Earth observation,
monitoring traffic
Earth observation,
monitoring traffic
Earth observation,
monitoring traffic
Earth observation,439

5

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/e
cuador-ute-yuzgu.htm
https://www.tyvak.com/our-journey/20172017-042K

MKA-N 2

11.70

14-Jul-2017

612

97.6

RussiaEarth observation

Soyuz-2-1a Fregat-M

DauriaRoskosmos

Y

MIcro

No contact established2

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/m https://geoawesomeness.com/biggest
ka-n.htm-satellite-industry-fails-2017/2017

2017-042X

CORVUS BC2

11.00

14-Jul-2017

600

97.6

USA

Earth observation

Soyuz-2-1a Fregat-M

Astro DIgital (ex Aquila Space)

Astro DIgital (ex Aquila Space)

Y

MIcro

Failed shortly after release2

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/la https://geoawesomeness.com/biggest
ndmapper-bc.htm-satellite-industry-fails-2017/2017

2017-042Y

CORVUS BC1

11.00

14-Jul-2017

600

97.6

USA

Earth observation

Soyuz-2-1a Fregat-M

Astro DIgital (ex Aquila Space)

Astro DIgital (ex Aquila Space)

Y

Micro

Failed shortly after release2

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/la https://geoawesomeness.com/biggest
ndmapper-bc.htm-satellite-industry-fails-2017/

Y

6U

Met primary objectives

5

https://www.jpl.nasa.gov/cubesat/miss https://en.wikipedia.org/wiki/ASTERIA https://directory.eoportal.org/web/eop
ions/asteria.php_(spacecraft)ortal/satellite-missions/a/asteria

NASA Goddard Space Flight
Center, SwRIY

6U

functional with many anomalies

4

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/vi
https://directory.eoportal.org/web/eop
ewcontent.cgi?article=4556&context=
ortal/satellite-missions/d/dellingr
smallsatY

MIcroProviding images as expected5

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/k/kestrel-eye

2017

1998-067NH

ASTERIA

12.00

14-Aug-2017

405

51.6

USA

Technology

Falcon-9 v1.2

Massachusetts Institute of
Massachusetts Institute of Technology Technology - Space Systems
Space Systems Laboratory (MIT SSL),
Laboratory (MIT SSL), Jet
Jet Propulsion Laboratory (JPL)
Propulsion Laboratory (JPL)2017

1998-067NJ

Dellingr

8.00

14-Aug-2017

405

51.6

USA

Technology, Heliophysics,
Magnetospheric research

Falcon-9 v1.2

NASA Goddard Space Flight Center2017

1998-067NE

Kestrel Eye 2M

50.00

14-Aug-2017

407

51.6

USA

Reconnaissance, Electrooptical

Falcon-9 v1.2

Maryland Aerospace, Inc. (ex IntelliTech
US ArmyMicrosystems, Inc.)2017

2017-050B

Prometheus-2.2

2.00

26-Aug-2017

610

24.5

USA

Technology

Minotaur-4 Orion-38

Los Alamos National Laboratory (LANL)

Los Alamos National Laboratory(LANL)y

1.5U

no beacon reported

2

https://www.seradata.com/peacekeep
er-missile-derived-five-stagehttps://digitalcommons.usu.edu/cgi/vi
http://www.planet4589.org/pipermail/j minotaur-iv-launches-ors-5ewcontent.cgi?article=3197&context=
sr/2017-October/000115.html
situational-awareness-test-satellitesmallsat
for-the-us-military-as-well-as-threecubesats/2017

2017-050C

Prometheus-2.4

2.00

26-Aug-2017

610

24.5

USA

Technology

Minotaur-4 Orion-38

Los Alamos National Laboratory (LANL)

Los Alamos National Laboratory(LANL)y

1.5U

no beacon reported

2

https://www.seradata.com/peacekeep
er-missile-derived-five-stagehttps://digitalcommons.usu.edu/cgi/vi
http://www.planet4589.org/pipermail/j minotaur-iv-launches-ors-5ewcontent.cgi?article=3197&context=
sr/2017-October/000115.html
situational-awareness-test-satellitesmallsat
for-the-us-military-as-well-as-threecubesats/2017

1998-067NL

OSIRIS-3U

4.00

26-Aug-2017

409

51.6

USA

Ionosphere

Falcon-9 v1.2

The Pennsylvania State University
Department of Electrical Engineering

The Pennsylvania State University
Department of ElectricalEngineeringY

3U

no beacon reported2

http://php.scripts.psu.edu/dept/sspl/in
dex.php?/categories/8-OSIRIShttps://sites.psu.edu/sspl/osiris-3u/
CubeSat2017

2017-050D

DHFR

3.00

26-Aug-2017

610

24.5

USA

Technology

Minotaur-4 Orion-38

DARPA, SDL

DARPA, SDLY

3U

no beacon reported

2

https://www.seradata.com/peacekeep
er-missile-derived-five-stageminotaur-iv-launches-ors-5situational-awareness-test-satellitefor-the-us-military-as-well-as-threecubesats/2017

2017-068J

FLOCK-3M 1

5.00

31-Oct-2017

530

97.3

USA

Technology

Minotaur-C-3210

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

https://www.planet.com/pulse/planetdoubles-sub-1-meter-imaging-capacitywith-successful-launch-of-6-skysats/2017

2017-068K

FLOCK-3M 3

5.00

31-Oct-2017

530

97.3

USA

Technology

Minotaur-C-3210

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-068L

FLOCK-3M 4

5.00

31-Oct-2017

530

97.3

USA

Technology

Minotaur-C-3210

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2017

2017-068M

FLOCK-3M 2

5.00

31-Oct-2017

530

97.3

USA

Technology

Minotaur-C-3210

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2017

2017-071U

AEROCUBE 7B

3.00

12-Nov-2017

457

51.6

USA

Technology

Antares-230

Aerospace Corporation

Aerospace Corporation

Y

1.5U

Fully operational

5

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/vi https://directory.eoportal.org/web/eop
ewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1 ortal/satellite-missions/a/aerocubes&article=2918&context=smallsat
ocsd-b-and-c2017

2017-07

AEROCUBE 7C

3.00

12-Nov-2017

457

51.6

USA

Technology

Antares-230

Aerospace Corporation

Aerospace Corporation

Y

1.5U

Fully operational

5

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/vi https://directory.eoportal.org/web/eop
ewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1 ortal/satellite-missions/a/aerocubes&article=2918&context=smallsat
ocsd-b-and-c2017

2017-071E

LEMUR 2ROCKETJONAH

4.00

12-Nov-2017

455

51.6

USA

Earth observation

Antares-230

Spire

Spire

Y

3U

2017

2017-071H

CHEFSAT

4.00

12-Nov-2017

457

51.6

USA

Technology

Antares-230

Naval Research Lab (NRL)

Naval Research Lab (NRL)

Y

3U

2017

2017-07

LEMUR 2 YONGLIN

4.00

12-Nov-2017

455

51.6

USA

Earth observation

Antares-230

Spire

Spire

Y

3U

5

2017

2017-07

LEMUR 2 KEVIN

4.00

12-Nov-2017

455

51.6

USA

Earth observation

Antares-230

Spire

Spire

Y

3U

5

2017

2017-071L

LEMUR 2 BRIANDAVIE

4.00

12-Nov-2017

455

51.6

USA

Earth observation

Antares-230

Spire

Spire

Y

3U

5

4.00

12-Nov-2017

455

51.6

USA

Earth observation

Antares-230

Spire

Spire

Y

3U

5

4.00

12-Nov-2017

455

51.6

USA

Earth observation

Antares-230

Spire

Spire

Y

3U

5
5

LEMUR 2ROMACOSTELEMUR 2MCCULLAGH

55
Fully operational

5

https://edc.dgfi.tum.de/en/satellites/chefsa
t/

2017

2017-071M

2017

2017-071Q

2017

2017-07

LEMUR 2 DUNLOP

4.00

12-Nov-2017

455

51.6

USA

Earth observation

Antares-230

Spire

Spire

Y

3U

2017

2017-071T

LEMUR 2 LIU-POUCHUN

4.00

12-Nov-2017

455

51.6

USA

Earth observation

Antares-230

Spire

Spire

Y

3U

2017

2017-07

FAUNA (PropCube 2)

1.00

12-Nov-2017

455

51.6

USA

Technology

Antares-230

Naval Postgraduate School (NPS)(prime); Tyvak Nano-Satellite Systems
Inc. (bus)

Naval Postgraduate School (NPS)Y

1U

no beacon reported2

http://spaceflight101.com/cygnusoa8/propcube-2/

Antares-230

Asgardia SpaceAsgardia SpaceY

2U

Signal received

4

https://asgardia.space/en/news/Asgar
dia-1-Two-Years-in-Orbit

5

2017

2017-071U

ASGARDIA 1

2.80

12-Nov-2017

500

51.6

USA

Technology,
Communications

2017

1998-067NK

TechEdSat 6 (TES 6)

3.60

12-Nov-2017

406

51.6

USA

Technology, education

Antares-230

SJSU, University of Idaho, NASA Ames
Research Center

SJSU, University of Idaho, NASA
Ames Research Center

Y

3.5U

Successful mission

5

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/vi
ewcontent.cgi?article=4451&context=
smallsat2017

2017-071P

ISARA

5.00

12-Nov-2017

458

51.6

USA

Technology

Antares-230

Jet Propulsion Laboratory (JPL),
Pumpkin Inc. (bus)Jet Propulsion Laboratory (JPL)Y

3U

Successful mission

5

https://directory.eoportal.org/web/eop https://space.skyrocket.de/doc_sdat/is https://www.nasa.gov/directorates/spa
ortal/satellite-missions/i/isaraara.htm
cetech/small_spacecraft/baa.html

Y

MIcro

Primary mission complete. Sat
operational

5

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/e
http://ecamsat.engr.scu.edu/
camsat.htm

2017

1998-067NG

EcAMSat10.40

12-Nov-2017

407

51.6

USA

Life science

Antares-230

NASA's Ames Research Center,
NASA's Ames Research Center,
Standford University School ofStandford University School of Medicine
Medicine2017

2017-072B

HEAD-1

45.00

14-Nov-2017

808

98.7

China

Traffic monitoring

Long March 4C

SASTHEAD Aerospace

Y

Micro

Successful mission

5

https://www.unoosa.org/documents/p
df/psa/activities/2017/SouthAfrica/slid
es/Presentation34.pdf

20172017-073D

MAKERSAT-0

1.00

18-Nov-2017

818

97.7

USA

Technology

Delta-7920-10C

Northwest Nazarene University

Northwest Nazarene University

Y

1U

Downlink data received

4

https://engineering.nnu.edu/aboutthe-program

https://directory.eoportal.org/web/eop
ortal/satellite-missions/m/makersat

2017

2017-073E

FOX-1B (AO-91)

1.00

18-Nov-2017

818

97.7

USA

Amateur communication,
Technology

Delta-7920-10C

AMSAT

AMSAT, Vanderbilt University

Y

1U

Successful mission

5

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/vi
ewcontent.cgi?article=4354&context=
smallsat2017

2017-073F

EAGLESAT-1

1.00

18-Nov-2017

818

97.7

USA

Education

Delta-7920-10C

Embry-Riddle Aeronautical University

Embry-Riddle Aeronautical
University

Y

1U

Antenna did not deploy

2

http://www.spacedaily.com/reports/W
https://slideplayer.com/slide/1051029 hat_Happens_After_Launch_Two_N
0/
ASA_Educational_CubeSats_999.ht
ml

2017

2017-073C

MIRATA

5.50

18-Nov-2017

818

97.7

USA

Earth observation,
Technology

Delta-7920-10C

Massachusetts Institute of Technology(MIT) - Lincoln Laboratory

Massachusetts Institute ofTechnology (MIT) - Lincoln
Laboratory

Y

3U

Radio anomaly

4

2017

2017-073B

BUCCANEER RMM

4.00

18-Nov-2017

819

97.7

Australia

Technology

Delta-7920-10C

UNSW, DSTO; Pumpkin (bus)

UNSW, DSTO

Y

3U

Successful mission

5

2017

2017-F05

4.00

28-Nov-2017

600

97.6

USA

Soyuz-2-1b Fregat-M

Spire

Spire

3U

Launch failure

1

2017

2017-F05

4.00

28-Nov-2017

600

97.6

USA

Soyuz-2-1b Fregat-M

Spire

Spire

3U

Launch failure

1

2017

2017-F05

4.00

28-Nov-2017

600

97.6

USA

Soyuz-2-1b Fregat-M

Spire

Spire

3U

Launch failure

1

2017

2017-F05

4.00

28-Nov-2017

600

97.6

USA

Soyuz-2-1b Fregat-M

Spire

Spire

3U

Launch failure

1

2017

2017-F05

4.00

28-Nov-2017

600

97.6

USA

Soyuz-2-1b Fregat-M

Spire

Spire

3U

Launch failure

1

2017

2017-F05

4.00

28-Nov-2017

600

97.6

USA

Soyuz-2-1b Fregat-M

Spire

Spire

3U

Launch failure

1

2017

2017-F05

4.00

28-Nov-2017

600

97.6

USA

Soyuz-2-1b Fregat-M

Spire

Spire

3U

Launch failure

1

2017

2017-F05

4.00

28-Nov-2017

600

97.6

USA

Soyuz-2-1b Fregat-M

Spire

Spire

3U

Launch failure

1

2017

2017-F05

4.00

28-Nov-2017

600

97.6

USA

Soyuz-2-1b Fregat-M

Spire

Spire

3U

Launch failure

1(Lemur-2 58) Lemur-2
McGarvey(Lemur-2 59) Lemur-2
BenYeoh(Lemur-2 60) Lemur-2
Harvey(Lemur-2 61) Lemur-2
Matthew(Lemur-62) Lemur-2
Maximillie(Lemur-2 63) Lemur-2
Smillie-Face(Lemur-2 64) Lemur-2
NRE-Metts(Lemur-2 65) Lemur-2
CylonRaider(Lemur-2 66) Lemur2Ector

Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring

N (Failed due to upper stage
problem)N (Failed due to upper stage
problem)N (Failed due to upper stage
problem)N (Failed due to upper stage
problem)N (Failed due to upper stage
problem)N (Failed due to upper stage
problem)N (Failed due to upper stage
problem)N (Failed due to upper stage
problem)N (Failed due to upper stage
problem)440

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/m http://mstl.atl.calpoly.edu/~workshop/
irata.htm
archive/2018/Spring/Day%203/Sessi
on%201/AngelaCrews.pdf
https://digitalcommons.usu.edu/cgi/vi
https://www.unsw.adfa.edu.au/firstewcontent.cgi?article=4356&context=
buccaneer-satellite-mission-successsmallsat

https://www.sciencedirect.com/scienc
e/article/pii/S2214552419301257

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2018/dellingr-the-little-cubesat-thatcould

2017

2017-F05(Lemur-2 67) Lemur-2
Craig

4.00

28-Nov-2017

600

97.6

USA

Earth observation, trafficmonitoring

Soyuz-2-1b Fregat-M

Spire

N (Failed due to upper stage
problem)

3U

Launch failure

1

2017

2017-F05

SEAM

4.00

28-Nov-2017

602

97.8

SwedenTechnology,education,science (ionosphere)

Soyuz-2-1b Fregat-M

KTH, AAC Microtec, ECM, LEMI,
KTH, AAC Microtec, ECM, LEMI, SpaceSpace BLE, GOMSpace, SSC,
BLE, GOMSpace, SSC, Kayser Italia
Kayser Italia

N (Failed due to upper stage
problem)

3U

Launch failure1

http://www.spp.ee.kth.se/seam/project https://space.skyrocket.de/doc_sdat/s/timeline.html
eam.htm

Astro Digital (ex Aquila Space)

Astro Digital (ex Aquila Space)

N (Failed due to upper stage
problem)

6U

Launch failure1

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/la
ndmapper-bc.htm

Astro Digital (ex Aquila Space)

N (Failed due to upper stage
problem)

6U

Launch failure1

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/la
ndmapper-bc.htm

Micro

Launch failure1

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/id
ea-osg.htm

Nano

Launch failure1

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/ai
ssat-1.htm

2017
2017
2017

2017

2017-F05
2017-F05
2017-F05

2017-F05

2017

2017-F05

20182018-004AE

2018

2018-004AF

2018

2018-004AG

2018

2018-004AH

2018

2018-004AC

Landmapper-BC 3
Landmapper-BC 4
IDEA-OSG 1

AISSat 3

D-Star One

SPACEBEE-4
SPACEBEE-3
SPACEBEE-2
SPACEBEE-1

5.00
5.00
22.00

6.50

28-Nov-201728-Nov-201728-Nov-201728-Nov-2017

500
500
814

602

97.6
97.6
97.8

97.8

USA
USA
Japan

NorwayEarth observation
Earth observation
Technology

Traffic monitoring

Soyuz-2-1b Fregat-M
Soyuz-2-1b Fregat-M

Astro Digital (ex Aquila Space)

Spire

Soyuz-2-1b Fregat-M

Astroscale

Astroscale

N (Failed due to upper stage
problem)Soyuz-2-1b Fregat-M

UTIAS (University of Toronto, Institutefor Aerospace Studies) (bus);
Kongsberg Seatex (payload)

Norsk Romsenter

N (Failed due to upper stage
problem)N (Failed due to upper stage
problem)

4.00

28-Nov-2017--

Germany

Communication

Soyuz-2-1b Fregat-M

German Orbital Systems GmbHGerman Orbital Systems GmbH

Launch failure

1

1.00

12-Jan-2018

505.0097.50

USATechnology

PSLV-XL C40

Swarm Technologies

Swarm Technologies

Y

0.25U

Operational

4

1.00

12-Jan-2018

503.7097.50

USATechnology

PSLV-XL C40

Swarm Technologies

Swarm Technologies

Y

0.25U

Operational

4

1.00

12-Jan-2018

503.3097.50

USATechnology

PSLV-XL C40

Swarm Technologies

Swarm Technologies

Y

0.25U

Operational

4

1.00

12-Jan-2018

502.8097.50

USATechnology

PSLV-XL C40

Swarm Technologies

Swarm Technologies

Y

0.25U

Operational

4

1.00

12-Jan-2018

508.7097.50

USAArmateur communication,
Technology

PSLV-XL C40AMSATAMSAT, University of Iowa Virginia
Tech, Pennsylvania State-Erie

Y

1U

Downlink data received4

http://www.arrl.org/news/camera-aboardfox-1d-satellite-returns-photos-of-earth
http://www.dk3wn.info/p/?cat=465

FOX-1D (AO-92)
2018

2018-004AD

STEP CUBE LAB

1.00

12-Jan-2018

507.1097.50

South Korea

Technology

PSLV-XL C40

Chosun University, Gwangju

Chosun University, Gwangju

Y

1U

Beacon reported

3

2018

2018-004G

CANYVAL-X1 (Jerry)

1.00

12-Jan-2018

790.9074.00

South Korea

Technology

PSLV-XL C40

Yonsei University, NASA

Yonsei University, NASAY

1U

no beacon reported

2

2018

2018-004G

2018

2018-004X

CANYVAL-X1 (Tom)2018-004J

2018

2018-004K

2018

2018-004L

2.70

12-Jan-2018

790.9074.00

South Korea

Technology

PSLV-XL C40

Yonsei University, NASA

Yonsei University, NASA

2U

Beacon reported

3

5.50

12-Jan-2018

505.0097.50

USAEarth Observation,
Technology

PSLV-XL C40

MIT SSLMIT SSLY

3U

Successful mission

5

https://www.ll.mit.edu/news/micromashttps://directory.eoportal.org/web/eoportal/
cubesat-technology-provides-freshsatellite-missions/m/micromas-2
approach-weather-forecasting

5.00

12-Jan-2018

511.2097.50

USATechnology

PSLV-XL C40

PlanetLabs

PlanetLabs

Y

3U

5

https://www.planet.com/pulse/flock3psuccessful-launch/

5.00

12-Jan-2018

511.4097.50

USATechnology

PSLV-XL C40

PlanetLabs

PlanetLabs

Y

3U

5

5.00

12-Jan-2018

510.2097.50

USATechnology

PSLV-XL C40

PlanetLabs

PlanetLabs

Y

3U

5

2018

2018-004M

2018

2018-004S

5.00

12-Jan-2018

511.2097.50

USATechnology

PSLV-XL C40

PlanetLabs

PlanetLabs

Y

3U

5.00

12-Jan-2018

510.0097.50

USATechnology,
Communications

PSLV-XL C40

Astranis

Astranis

Y

3U

2018

2018-004N

4.00

12-Jan-2018

507.2097.50

USA

PSLV-XL C40

SPIRE

SPIRE

Y

3U

2018

2018-004P

5

4.00

12-Jan-2018

508.0097.50

USA

PSLV-XL C40

SPIRE

SPIRE

Y

3U

2018

2018-004Q

5

4.00

12-Jan-2018

507.1097.50

USA

PSLV-XL C40

SPIRE

SPIRE

Y

3U

2018

2018-004R

5

4.00

12-Jan-2018

507.5097.50

USA

PSLV-XL C40

SPIRE

SPIRE

Y

3U

2018

2018-004W

4.00

12-Jan-2018

507.4097.50

FranceAstronomy

PSLV-XL C40

Observatoire de Paris (OBSPM)

Observatoire de Paris (OBSPM)

Y

3U

Telemetry received

2018

2018-004Y

3

4.00

12-Jan-2018

509.7097.50

South Korea

Technology

PSLV-XL C40

Chungnam University

Chungnam University

Y

3U

no beacon reported

2

2018

2018-004Z

4.00

12-Jan-2018

508.9097.50

South Korea

Technology

PSLV-XL C40

Kyung Hee University

Kyung Hee University

Y

3U

Telemetry received

3

2018

2018-004AA

2018

2018-004AK

4.00

12-Jan-2018

508.2097.50

South Korea

Technology

PSLV-XL C40

Korea Aviation University

Korea Aviation University

Y

3U

Telemetry received

3

4.00

12-Jan-2018

504.5097.50

USAAstronomy

PSLV-XL C40

Tyvak Nano-Satellite Systems, Inc.
(Bus); Lawrence Livermore National
Laboratory (LLNL) (instrument)

Y

3U

Successful mission

5

https://lasers.llnl.gov/news/sciencetechnology/2018/june

11.00

12-Jan-2018

511.2097.50

USAEarth Observation

PSLV-XL C40

Astro Digital (ex Aquila Space)

Astro Digital (ex Aquila Space)Y

6U

Successful mission

5

https://blog.astrodigital.com/fromstratford-to-san-simeon-bab717277f07

10.00

12-Jan-2018

509.7097.50

USATechnology

PSLV-XL C40

Planetary Resources

Planetary Resources

Y

6U

Successful mission

5

https://www.planetaryresources.com/201
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/ 8/04/mission-success-arkyd-6-tests-keysatellite-missions/a/arkyd-6
technologies-for-commercial-spaceresource-exploration/

10.00

12-Jan-2018

505.4097.50

USAEarth Observing

PSLV-XL C40

Tyvak Nano-Satellite Systems, Inc.

GeoOptics Inc.

Y

6U

Successful mission

5

https://www.tyvak.com/our-journey/

11.00

12-Jan-2018

510.20

97.50

India

Technology

PSLV-XL C40

ISRO

ISRO

Y

INS-1 Bus

Successful mission

5

https://timesofindia.indiatimes.com/home/science/isros-miniature-camera-onboardnano-satellite-ins-1c-sends-highresolution-images-ofearth/articleshow/63390744.cms

2.00

19-Jan-2018

551.40

97.50

China

Technology, Education

Long March 11

Huai'an Youth Comprehensive
Huai'an Youth Comprehensive
Development Base, Teenagers
Development Base, Teenagers Amateur
Amateur Radio Center of Activity inRadio Center of Activity in Huaian
HuaianY

2U

Downlink data received

4

https://network.satnogs.org/observations/?norad=43156

5.00

19-Jan-2018

552.6097.54

CanadaTechnology

Long March 11

Clyde Space

Kepler Communications

Y

3U

Successful mission

5

https://www.keplercommunications.com/bl
og/post/keplers-first-ku-band-satellite-isin-orbit

10.00

19-Jan-2018

551.90

97.50

China

Technology

Long March 11

Tianji Research InstituteY

6U

Telemetry received

3

https://network.satnogs.org/observations/?norad=42725

Spacety Aerospace Co., Changsha
Gaoxinqu Tianyi Research Institute,
Hunan

Y

6U

Telemetry received

3

https://network.satnogs.org/observations/?norad=43155
https://www.planet.com/pulse/rocket-labsuccessfully-carries-dove-pioneer-toorbit/

FLOCK 3PP 3
FLOCK 3PP 2
FLOCK 3PP 1
FLOCK 3PP 4

DEMOSAT 2
LEMUR 2MCCAFFERTYLEMUR 2
PETERWEBSTER
LEMUR 2BROWNCOW
LEMUR 2DAVEWILSONPICSAT
CNUSail 1 (Papillon)
SIGMA (KHUSAT 3)
KAUSAT 5

Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring

TYVAK-61C
2018

2018-004H

2018

2018-004V

2018

2018-004AJ

2018

2018-004F

2018

2018-008B

CORVUS BC3

5
Successful mission

5

INS-1CZHOU ENLAI
2018

2018-008D
KEPLER-1 (KIPP)

2018
2018

2018-008C

QUANTUTONG 1

2018-008A

8.00

19-Jan-2018

551.60

97.50

China

Technology

Long March 11

5.00

21-Jan-2018

414.1082.90

USATechnology

Electron KS

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

4.00

21-Jan-2018

536.1082.90

USAElectron KS

SPIRE

SPIRE

Y

3U

5

4.00

21-Jan-2018

537.2082.90

USAElectron KS

SPIRE

SPIRE

Y

3U

10.00

21-Jan-2018

533.0082.90

New Zeland

Art

Electron KS

Rocket Lab

Rocket Lab

N (DECAYED)

Polyhedron

5.00

25-Jan-2018

608.50

35.00

China

Technology

Long March 2C

Shanghai Micro Satellite Engineering
CenterShanghai Micro Satellite Engineering
CenterY

3U

LEMUR 2 JIN-LUEN
LEMUR 2
URAMCHANSOL

4.00

1-Feb-2018

595.6097.70

USA

Soyuz-2-1a Fregat-M

SPIRE

SPIRE

Y

3U

5

4.00

1-Feb-2018

595.3097.70

USA

Soyuz-2-1a Fregat-M

SPIRE

SPIRE

Y

3U

5

LEMUR 2 KADI
LEMUR 2
THENICKMOLO

4.00

1-Feb-2018

595.2097.70

USA

Soyuz-2-1a Fregat-M

SPIRE

SPIRE

Y

3U

5

4.00

1-Feb-2018

595.2097.70

USA

Soyuz-2-1a Fregat-M

SPIRE

SPIRE

Y

3U

D-Star 1.1 Phoenix

4.00

1-Feb-2018

588.0097.73

Germany

Communication

Soyuz-2-1a Fregat-M

German Orbital Systems GmbHGerman Orbital Systems GmbH

N

3U

8.00

1-Feb-2018

591.9097.70

Germany

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

TU Berlin

TU Berlin

8.00

1-Feb-2018

591.9097.70

Germany

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

TU Berlin

8.00

1-Feb-2018

591.9097.70

Germany

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

TU Berlin

XIAOXIANG 2 (TY-2)
2018

2018-010A
DOVE PIONEER2018

2018-010C

2018

2018-010E

2018

2018-010F

Tianji Research Institute, Spacety
Aerospace Co. (Bus)Spacety Aerospace Co., Changsha
Gaoxinqu Tianyi Research Institute,
Hunan

LEMUR 2 MARSHALLLEMUR 2 TALLHAMNATC

Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring

2018-012018

2018-014C

2018

2018-014D

2018

2018-014E

2018

2018-014F

2018

2018-014J

2018

2018-014G

WEINA

Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring

2018-014H

4

https://www.theverge.com/2018/3/22/1714
4208/rocket-lab-humanity-star-satellitenew-zealand-astronomy

no beacon reported

2

https://www.seradata.com/chinacompletes-fifth-launch-in-januarycarrying-three-yaogan-30-04-oceansurveillance-sats-plus-a-mysterymicrosat-to-leo/5

2018-014J

https://twitter.com/GermanOrbital/status/986981207241121792
https://www.raumfahrttechnik.tuberlin.de/menue/forschung/aktuelle_projek
te/s-net/

Deployment failure

2

Y

TUBiX10 Bus Successful mission

5

TU Berlin

Y

TUBiX10 Bus Successful mission

5

https://www.raumfahrttechnik.tuberlin.de/menue/forschung/aktuelle_projek
te/s-net/

TU Berlin

Y

TUBiX10 Bus Successful mission

5

https://www.raumfahrttechnik.tuberlin.de/menue/forschung/aktuelle_projek
te/s-net/

S-NET B2018

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/cnus
ail-1.htm
https://network.satnogs.org/observations/?norad=43134
https://network.satnogs.org/observations/?norad=99939

5

S-NET D2018https://picsat.obspm.fr/?locale=en

Deorbit earlier than expected

HUMANITY STAR2018

https://www.planet.com/pulse/flock3psuccessful-launch/https://www.planet.com/pulse/flock3psuccessful-launch/https://www.planet.com/pulse/flock3psuccessful-launch/https://spacenews.com/startup-plans-toprovide-broadband-using-small-geosatellites/

5

ARKYD 6A
CICERO 7

https://directory.eoportal.org/web/eoportal/
satellite-missions/c-missions/canyval-x
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/
satellite-missions/c-missions/canyval-x

Y

MICROMAS 2A
2018

https://airtable.com/shrafcwXODMMKeRg
U/tbldJoOBP5wlNOJQY?blocks=hide
https://airtable.com/shrafcwXODMMKeRg
U/tbldJoOBP5wlNOJQY?blocks=hide
https://airtable.com/shrafcwXODMMKeRg
U/tbldJoOBP5wlNOJQY?blocks=hide
https://airtable.com/shrafcwXODMMKeRg
U/tbldJoOBP5wlNOJQY?blocks=hide

S-NET A

441

2018

2018-014K

2018

2018-015A

2018

2018-015H

2018

2018-015E

2018

2018-015F

2018

2018-015D

2018

2018-015K

2018

2018-016A

S-NET CFENGMANIU 1 (FMN1)
SHAONIAN XING

8.00

1-Feb-2018

591.9097.70

Germany

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

TU Berlin

TU BerlinY

3.00

2-Feb-2018

511.50

97.40

China

Education, Technology

3.00

2-Feb-2018

510.40

97.40

China

Education, Technology

Long March 2D

Link Space Aerospace Technology

Link Space Aerospace Technology

Y

3U

Long March 2D

Sat-China

Sat-China

Y

3U

5

https://www.raumfahrttechnik.tuberlin.de/menue/forschung/aktuelle_projek
te/s-net/

FM voice received, but no image
capture reported

4

https://network.satnogs.org/observations/?norad=43192

Successful mission

5

http://www.dk3wn.info/p/?cat=467

https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-ofspie/11180/1118020/In-orbithttps://www.esa.int/ESA_Multimedia/Imagdemonstration-of-the-first-hyperspectral- es/2018/04/First_light_from_HyperScout_i
imager-formager
nanosatellites/10.1117/12.2535991.full?SS
O=1

TUBiX10 Bus Successful mission

6.00

2-Feb-2018

513.8097.40

Denmark

Technology

Long March 2D

GOMSpaceC(both), Danish Ministry of Defence
, ESA

Y

6U

Successful mission

5

6.00

2-Feb-2018

513.2097.40

Denmark

Technology

Long March 2D

GOMSpaceC(both), Danish Ministry of Defence
, ESA

Y

6U

Successful mission

5

37.00

2-Feb-2018

513.4097.40

Argentina

Earth Observation

Long March 2D

Satellogic S.A.

Satellogic S.A.

Y

Customno beacon reported

2

37.00

2-Feb-2018

512.6097.40

Argentina

Earth Observation

Long March 2D

Satellogic S.A.

Satellogic S.A.

Y

Customno beacon reported

2

3.00

3-Feb-2018

2008.00

30.90

Japan

Technology

SS-520 (3 stg)

University of Tokyo

University of Tokyo, Ministry ofeducation and Science (MEXT

N (DECAYED)

3U

Successful mission

5

Southwestern State University (SWSU,YuZGU)Southwestern State University (SWSU,YuZGU)Southwestern State University(SWSU, YuZGU)
Southwestern State University(SWSU, YuZGU)

Y

3U

Downlink data received

4

Y

3U

Downlink data received

4

Y
Y

1U

Successful mission

5

https://1kuns-pf.ns0.it/

1U

Successful mission

5

http://www.dk3wn.info/p/?cat=483

Y

3U

Downlink data received

4

https://network.satnogs.org/observations/?norad=43467

Y3U

no beacon reported

2

https://www.n2yo.com/satellite/?s=43279

GOMX4-B
GOMX4-A
NUSAT 4
NUSAT5

TRICOM-1R (TASUKI)

2018

1998-067PK

Tanyusha-YuZGU 4

4.80

13-Feb-2018

400.00

51.60

2018

1998-067NQ

1KUNS-PF

1.00

2-Apr-2018

408.00

51.66

Kenya

Southwestern State
University (SWSU,YuZGU)StateSouthwestern
University (SWSU,YuZGU)
Technology

2018

1998-067NR

Irazú (Batsú-CS 1)

1.00

2-Apr-2018

402.0051.64

Costa Rica

Technology, Education2018

1998-067NP

UBAKUSAT (UBAK-3USAT)

Technology,
Communication

Falcon-9 v1.2

20182018-034E

2018

2018

1998-067PJ

Tanyusha-YuZGU 3

WEINA 1B

2018-042B

4.80

13-Feb-2018

400.0051.60

RussiaRussia2018-042C

2018-045B

2018

2018-045C

LONGJIANG 1

University of Nairobi

University of Nairobi

Falcon-9 v1.2

CAAE, ITCR,GOMSpace

CAAE, ITCR

Istanbul Technical University (ITÜ), JPF Istanbul Technical University (ITÜ),(Japan Space Forum), KIT (Kyushu
JPF (Japan Space Forum), KIT
Institute of Technology)(Kyushu Institute of Technology)
Shanghai MicroSatellite Engineering
Shanghai MicroSatellite Engineering
CenterCenter402.0051.64

Turkey5.00

10-Apr-20181125.30

63.40

China

Technology

Long March 4C
Atlas-5(401)NASA Jet Propulsion Laboratory

NASA Jet Propulsion Laboratory

Y

6U

Successful mission

5

https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/
release=2019satellite-missions/m/marco
017&rn=news.xml&rst=7327
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/
release=2019satellite-missions/m/marco
017&rn=news.xml&rst=7327

13.50

5-May-2018

Mars

Mars

USA

Communication, data
relay, interplanetary

13.50

5-May-2018

Mars

Mars

USA

Communication, data
relay, interplanetary

Atlas-5(401)NASA Jet Propulsion Laboratory

NASA Jet Propulsion Laboratory

Y

6U

Successful mission, had a
propulsive leak

5

45.00

20-May-2018

9000 Lunar

Lunar Orbiter

China

Lunar Orbiter

Long March 4C

Harbin Institute of Technology

Harbin Institute of Technology

Y

CustomRemained in Earth orbit

4

45.00

20-May-2018

9000 Lunar

Lunar Orbiter

China

Lunar Orbiter

Long March 4C

Harbin Institute of Technology

Harbin Institute of Technology

Y

Custom

Successful mission

5

4

LONGJIANG 2
2018

1998-067PA

EQUiSat

1.00

21-May-2018

407.0051.60

USATevhnology

Antares-230

Brown University

Brown University

Y

1U

Uplink and downlink success, but
no flashes seen

2018

1998-067

MemSat1.00

21-May-2018

400.0051.60

USATechnology

Antares-230

Rowan University

Rowan University

Y

1U

no beacon reported

2

2018

1998-067NZ

EnduroSat One

1.00

21-May-2018

405.0051.64

Bulgaria

Technology, Education

Antares-230

Space Challenges program

Space Challenges programY

1U

Successful mission

5

2018

1998-067

RadSat-g

4.00

21-May-2018

400.0051.60

USATechnology

Antares-230

Montana State University

Montana State University

Y

3U

Downlink data received

4

2018

2018-046C

4.00

21-May-2018

493.9051.60

USATechnology

Antares-230

Aerospace Corporation

Aerospace Corporation

Y

3U

No fully success reported

4

2018

2018-046D

4.00

21-May-2018

494.2051.60

USATechnology

Antares-230

Aerospace Corporation

Aerospace Corporation

Y

3U

No fully success reported

4

2018

2018-046E

LEMUR 2 VU

4.00

21-May-2018

492.0051.60

USAAntares-230

SPIRE

SPIRE

Y

3U

5

2018

2018-046F

LEMUR 2 ALEXANDER

4.00

21-May-2018

491.8051.60

USAEarth observation, trafficmonitoring traffic
Earth observation,

Antares-230

SPIRE

SPIRE

Y

3U

5

2018

2018-046G

21-May-2018

492.1051.60

USAAntares-230

SPIRE

SPIRE

Y

3U

5

2018

2018-046H

LEMUR 2 YUASALEMUR 2
TOMHENDERSON

4.00
4.00

21-May-2018

492.1051.60

USAAntares-230

SPIRE

SPIRE

Y

3U

2018

1998-067

Radix

10.00

21-May-2018

400.0051.64

USAAntares-230

Analytical Space

Analytical SpaceY

6U

No fully success reported

4

2018

1998-067NU

CubeRRT

6.00

21-May-2018

407.00

51.64

USA

Y

6U

Successful mission

5

2018

1998-067NX

HaloSat

6.00

21-May-2018

407.0051.64

Ohio State University, Columbus, Ohio; Ohio State University, Columbus,
Blue Canyon Technologies (bus)
Ohio
University of Iowa (prime); Blue Canyon
University of Iowa
Technologies (bus)2018

1998-067NW

RainCube

6.00

21-May-2018

407.00

51.64

2018

1998-067NV

2018

2018-048B

2018

1998-067PF

2018

1998-067PD

2018

1998-067PE

2018

TBD

2018

AEROCUBE 12A
AEROCUBE 12B

TEMPEST-D

LUOJIA-1 01
BIRDS-2 BTN (Bhutan
1)
BIRDS-2 MYS(UiTMSAT 1)
BIRDS-2 PHL (MAYA1)

https://network.satnogs.org/observations/?norad=43597
https://network.satnogs.org/observations/?norad=43598

2-Apr-2018

MARCO-B
2018

Soyuz-2-1a
Falcon-9 v1.2

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewco https://gomspace.com/missionntent.cgi?article=4108&context=smallsat exploitation.aspx
https://in-thesky.org/spacecraft.php?id=43195
https://in-thesky.org/spacecraft.php?id=43204
https://www.t.uhttps://asia.nikkei.com/Editor-stokyo.ac.jp/shared/press/data/setnws_20 Picks/Japan-Update/Laos-and-Nepal-to1802211351495770963444_207260.pdf
ride-Japan-s-microsatellites-into-space

4.00

MARCO-A2018

Soyuz-2-1amonitoring traffic
Earth observation,
monitoring
Earth observation, trafficmonitoring
Communications,
technology

https://www.planetary.org/blogs/guestblogs/2019/longjiang-2-impacts-moon.html
https://www.planetary.org/blogs/jasondavis/2018/20180614-longjiang-2-earthpics.html
https://twitter.com/BrownCubeSat/status/1
https://brownspace.org/receiving-equisat/150249726236856320
https://network.satnogs.org/observations/?norad=99962
https://network.satnogs.org/observations/
https://one.endurosat.com/#education?norad=43551
http://www.montana.edu/blameres/resear https://network.satnogs.org/observations/ch_overview.html?norad=99963
https://aerospace.org/article/aerocube-12deploys-iss
https://aerospace.org/article/aerocube-12deploys-iss
https://arxiv.org/pdf/1908.09501.pdf

5
https://airtable.com/shrafcwXODMMKeRg
U/tbldJoOBP5wlNOJQY?blocks=hide
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/
satellite-missions/c-missions/cuberrt
https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewco
ntent.cgi?article=4576&context=smallsat
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/
https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewco
https://www.tyvak.com/missions/satellite-missions/r/raincube
ntent.cgi?article=4377&context=smallsat

https://www.analyticalspace.com/

Technology

Antares-230

USA

Astronomy

Antares-230

Y

6U

Successful mission

5

USA

Technology

Antares-230

Jet Propulsion Laboratory (JPL)

Jet Propulsion Laboratory (JPL)Y

6U

Successful mission

5

Colorado State University, Jet
Propulsion Laboratory (JPL)Y

6U

Successful mission

5

https://directory.eoportal.org/web/eoportal/ https://tempest.colostate.edu/tempestdsatellite-missions/t/tempest-d
mission/https://www.sciencedirect.com/science/ar
ticle/pii/S0303243419304131

6.00

21-May-2018

407.0051.64

USATechnology

Antares-230

Colorado State University, Jet
Propulsion Laboratory (JPL); Blue
Canyon Technologies (bus)10.00

2-Jun-2018

656.50

98.00

China

Earth Observation

Long March 2D

Wuhan University

Wuhan University

Y

6U

Successful mission

5

Kyushu Institute of Technology(Kyutech)
Kyushu Institute of Technology(Kyutech)
Kyushu Institute of Technology(Kyutech)

Kyushu Institute of Technology(Kyutech)
Kyushu Institute of Technology(Kyutech)
Kyushu Institute of Technology(Kyutech)Y

1U

Beacon reported

3

Y

1U

Downlink data received

4

Y

1U

Beacon reported

3

1.00

29-Jun-2018

400.0051.60

BhutanTechnology

Falcon-9 v1.2(ex)1.00

29-Jun-2018

400.00

51.60

Malaysia

Technology

Falcon-9 v1.2(ex)1.00

29-Jun-2018

400.0051.60

Philippines

Technology

Falcon-9 v1.2(ex)Biarri-Squad 1

4.00

29-Jun-2018

400.0051.60

Technology

Falcon-9 v1.2(ex)Project Biarri; Boeing (bus)Project Biarri

Y

3U

No deployment reported

1

TBD

Biarri-Squad 2

4.00

29-Jun-2018

400.0051.60

Technology

Falcon-9 v1.2(ex)Project Biarri; Boeing (bus)Project Biarri

Y

3U

No deployment reported

1

2018

TBD

Biarri-Squad 3

4.00

29-Jun-2018

400.0051.60

Technology

Falcon-9 v1.2(ex)Project Biarri; Boeing (bus)Project Biarri

Y

3U

No deployment reported

1

2018

1998-067PG

SiriusSat 1

1.30

9-Jul-2018

400.0051.64

RussiaTechnology, education

Soyuz-2-1a

Sirius eductaional center, SPUTNIX

Sirius eductaional centerY

1U

Downlink data received

4

2018

1998-067PH

SiriusSat 2

1.30

9-Jul-2018

408.0051.64

RussiaTechnology, education

Soyuz-2-1a

Sirius eductaional center, SPUTNIX

Sirius eductaional centerY

1U

Downlink data received

4

2018

2018-070C

1.00

15-Sep-2018

471.8093.00

USATechnology

Delta-7420-10C

Cal Poly Picosatellite Project (PolySat)

Cal Poly Picosatellite Project(PolySat)Y

1U

Successful mission

5

https://twitter.com/PolySat

2018

2018-070B

CP-7 DAVESURFSAT

4.00

15-Sep-2018

471.6093.00

Australia, USA,
Canada, UK
Australia, USA,
Canada, UK
Australia, USA,
Canada, UK

Technology

Delta-7420-10C

University of Central Florida (UCF)

University of Central Florida (UCF)Y

2U

Beacon reported

3

Delta-7420-10C

UCLA

UCLA

Y

3U

Successful mission

5

https://elfinhttps://directory.eoportal.org/web/eoportal/ data.epss.ucla.edu/summary.php?year=2
satellite-missions/e/elfin019&month=09&day=28&hour=0&probe=0&type=0&res=0

UCLA

UCLA

Y

3U

Successful mission

5

https://elfinhttps://directory.eoportal.org/web/eoportal/ data.epss.ucla.edu/summary.php?year=2
satellite-missions/e/elfin019&month=09&day=28&hour=0&probe=0&type=0&res=015-Sep-2018

471.20

93.00

USA

4.00

15-Sep-2018

470.4093.00

USAResearch,magnetosphere

Delta-7420-10C

STARS-Me HT

1.00

22-Sep-2018

406.00

51.64

Japan

Technology

H-2B-304

Shizuoka University

Shizuoka University

Y

1U

Beacon reported (for mother)3

1998-067

RSP-001.00

22-Sep-2018

400.00

51.60

Japan

Technology

H-2B-304

Ryman Sat Project

Ryman Sat ProjectY

1U

no beacon reported

2

1998-067

SPATIUM 1

4.00

22-Sep-2018

400.0051.60

Singapore,Japan

Ionospheric research,
Technology

H-2B-304

Nanyang Technological University(NTU), Kyushu Institute of Technology(Kyutech)

Nanyang Technological University(NTU), Kyushu Institute ofTechnology (Kyutech)Y

2U

Successful mission

5

Shizuoka University

Shizuoka University

Y

2U

no beacon reported (daughter)

2

AlibabaY

Customno info the satellite deployed to the
orbit

1

Comunication failure

2

2018

2018-070E

2018

1998-067PQ

2018
2018

2018

1998-067PQ

2018

2018-082018

2018-084J

2018

2018-0842018

2018-084I

2018

2018-083E

ELFIN B

ELFIN ASTARS-Me CV
Tangguo Guan (Candy
Jar)
AUTcube 2(Gamacube)STARS-AO (Aoi)
STARS-AO
CUBEBEL-1(BSUSAT1)

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewco
ntent.cgi?article=4427&context=smallsat

USA

4.00

2018-070D

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/biarri.htm
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/biarri.htm
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/biarri.htm
https://network.satnogs.org/observations/?norad=43595
https://network.satnogs.org/observations/?norad=43596

https://network.satnogs.org/observations/?norad=43614

Research,magnetosphere2018

https://twitter.com/AJ_FI/status/96404584
7750217728

4.00

22-Sep-2018

406.00

51.64

Japan

Technology

H-2B-304

29.00

24-Oct-2018

940.00

99.50

China

Communications

Long March 4B

1.60

29-Oct-2018

Japan

Technology

H-2A-202

Aichi University of Technology

Aichi University of Technology

Y

1U

1.00

29-Oct-2018

Japan

Astronomy

H-2A-202

Shizuoka University

Shizuoka University

Y

1U

1.00

29-Oct-2018

604.20

97.80

Japan

Astronomy

H-2A-202

Shizuoka University

Shizuoka University

Y

1U

Beacon reported, and restarted

3

2.00

29-Oct-2018

532.1097.50

BelarusTechnology

Long March 2C

Y

2U

Successful mission

5442

http://stars.eng.shizuoka.ac.jp/english.htmlhttps://rymansat.com/en/2018/10/15/oper https://network.satnogs.org/observations/
ational-status-of-rsp-00/?norad=43640
https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewco
ntent.cgi?article=4422&context=smallsat
http://stars.eng.shizuoka.ac.jp/english.htm https://network.satnogs.org/observations/l?norad=43640
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/tang
guo_guan.htm
http://www.autcubesat.jp/autcube2/10.html
http://stars.eng.shizuoka.ac.jp/starsao.ht
https://stars-ao.info/archives/512ml
https://bsusat.com/news/~showNews/1ye
ar

2018

2018-0832018

2018-0832018

2018-0832018

2018-0832018

2018-083H

2018

2018-084G

2018

2018-088C

Xiaoxiang 1-02 (TY 102)
Tongchuan 1 (Zhaojin
1, TY 4-02)

29-Oct-2018

China

Technology

Long March 2C

Spacety Aerospace Co.,Spacety Aerospace Co.,Y

6U

Successful mission

5

8.00

29-Oct-2018

China

Technology

Long March 2C

Spacety Aerospace Co.,Spacety Aerospace Co.,Y

6U

Successful mission

5

Tiange 1

8.00

29-Oct-2018

China

Technology

Long March 2C

Beijing Guodian Gaoke Technology

Beijing Guodian Gaoke Technology

Y

6U

No beacon reported

2

Xinghe (Tianfuguoxing
1, TY 1-03)

8.00

29-Oct-2018

China

Technology

Long March 2C

Spacety Aerospace Co.,Spacety Aerospace Co.,Y

6U

Successful mission

5

Changshagaoxin (TY 401)

8.00

29-Oct-2018

522.00

97.50

China

Technology

Long March 2C

Spacety Aerospace Co.,Spacety Aerospace Co.,Y

6U

Successful mission

5

22.00

29-Oct-2018

615.10

97.80

Japan

Technology

H-2A-202

Kyushu Institute of Technology

Kyushu Institute of Technology

Y

Quasispherical

Successful mission

5

1.30

11-Nov-2018

526.2085.00

Germany

Technology

Electron KS

HPS GmbH

HPS GmbH

Y

1U

No confirmation of the dragsail
deployment

2

Y

3U

Successful mission

5

https://spacenews.com/fleet-raises-7-35million-to-expand-internet-of-thingsconstellation/
https://spacenews.com/fleet-raises-7-35million-to-expand-internet-of-thingsconstellation/

TEN-KOHNABEO/ELECTRON
2018

2018-088E

5.00

11-Nov-2018

523.3085.00

USACommunication

Electron KS

Fleet Space Technologies, Pumpkin Inc.
Fleet Space Technologies
(Bus)

5.00

11-Nov-2018

523.3085.00

USACommunication

Electron KS

Fleet Space Technologies, Pumpkin Inc.
Fleet Space Technologies
(Bus)

Y

3U

Successful mission

5

5.00

11-Nov-2018

522.3085.00

USAElectron KS

SPIRE

SPIRE

Y

3U

Successful mission

5

4.00

11-Nov-2018

525.1085.00

USAElectron KS

SPIRE

SPIRE

Y

3U

Successful mission

5

10.00

11-Nov-2018

525.0085.00

USAEarth Observation

Electron KS

Tyvak Nano-Satellite Systems, Inc.

GeoOptics Inc.

Y

6U

Successful mission

5

https://www.tyvak.com/our-journey/

1.00

11-Nov-2018

523.2085.00

USATechnology

Electron KS

Irvine Public School Foundation

Irvine Public School Foundation

Y

Custom

Successful mission

5

https://www.irvinecubesat.org/irvine01

1.00

17-Nov-2018

478.8051.60

UAETechnology, Education

Antares-230

Masdar Institute of Science andTechnology

Masdar Institute of Science andTechnology

Y

1U

Successful mission

5

https://twitter.com/mysat_1

5.50

17-Nov-2018

282.3051.60

USATechnology

Antares-230

Cornell University

Cornell University

Y

3U

Antenna did not deploy

3

http://www.arrl.org/news/kicksat-2-isalive-and-being-tracked

3.70

17-Nov-2018

477.8

51.60

USA

Technology

Antares-230

Naval Research Lab (NRL)

Naval Research Lab (NRL)Y

3U

No beacon reported2

http://spaceref.com/news/viewpr.html?pid=53693

PROXIMA I
2018

2018-088G
PROXIMA II

2018

2018-088H

2018

2018-088F

2018

2018-088A

2018

2018-088D

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/ty-1- https://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id
02.htm=2309404310654835157854#_0
https://spacenews.com/more-satellites-in- https://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id
orbit-following-second-mission-of-2018/=2309404310654835157854#_0
https://mp.weixin.qq.com/s/Xl968dHzFxpg
kYgcCSs6Kw
https://spacenews.com/more-satellites-in- https://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id
orbit-following-second-mission-of-2018/=2309404310654835157854#_0
https://spacenews.com/more-satellites-inorbit-following-second-mission-of-2018/
http://kit-okuyama-lab.com/en/tenhttps://www.mdpi.com/2226koh/launching-result-of-ten-koh/
4310/6/10/108/pdf
https://www.kickstarter.com/projects/1340
191207/rocket-launch-of-nabeo-2dragsail-with-rocket-lab/description

8.00

LEMUR 2 CHANUSIAKLEMUR 2 ZUPANSKI
CICERO 10

Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring

https://www.klofas.com/commtable/table.pdf
https://www.klofas.com/commtable/table.pdf

IRVINE012018

2018-092F

2018

2018-092G

2018

2018-092E

MYSAT 1KICKSAT 2
CHEFSAT 2

https://www.ocregister.com/2018/11/13/mi
ni-satellite-built-by-irvine-students-finallylaunches-after-a-year-of-delays/2018

2018-092C

SEOPS Quantum
Radar 1

10.00

17-Nov-2018

466.7051.60

USATechnology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

SEOPS/Hypergiant

SEOPS/Hypergiant

Y

Cubesat

Successful mission

5

https://seopsllc.com/

https://www.nasa.gov/mission_pages/stati
on/research/news/slingshot-smallsatellite-deployment-test2018

2018-092D

SEOPS Quantum
Radar 2

10.00

17-Nov-2018

466.6051.60

USATechnology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

SEOPS/Hypergiant

SEOPS/Hypergiant

Y

Cubesat

Successful mission

5

https://seopsllc.com/

https://www.nasa.gov/mission_pages/stati
on/research/news/slingshot-smallsatellite-deployment-test2018

2018-094

27.00

19-Nov-2018

511.70

97.40

China

Sofware-DefinedTechnology

Long March 2D

China Academy of Space Technology(CAST)

Innovation Academy for
Microsatellites, Chinese Academyof Sciences (CAS)Y

Custom

Successful mission

5

http://chinaplus.cri.cn/news/china/9/20190
706/313129.html

27.00

19-Nov-2018

511.70

97.40

China

Technology

Long March 2D

DFH Satellite Co. Ltd of CASTDFH Satellite Co. Ltd of CASTY

CustomNo beacon reported

2

https://www.spaceflightinsider.com/organi
zations/china-national-spaceadministration/long-march-2d-sends-5satellites-into-orbit/

45.00

19-Nov-2018

512.10

97.40

China

Communication

Long March 2D

Shanghai Ok Space Co Ltd

Shanghai Ok Space Co LtdY

OKW-Sat-50
Bus

Beacon reported

3

https://www.shanghaieye.com.cn/jiading1-makes-history-as-chinas-first-privatenanosatellite-in-space/

10.00

19-Nov-2018

512.00

97.40

China

Accuracy calibration ofground monitoring andcontrol equipment.

Long March 2D

Chinese Academy of Sciences

Chinese Academy of Sciences

Y

Pina satelliteBus

No beacon reported

2

https://www.spaceflightinsider.com/organi
zations/china-national-spaceadministration/long-march-2d-sends-5satellites-into-orbit/

10.00

19-Nov-2018

511.90

97.40

China

Accuracy calibration ofground monitoring andcontrol equipment.

Long March 2D

Chinese Academy of Sciences

Chinese Academy of Sciences

Y

Pina satelliteBus

No beacon reported

2

https://www.spaceflightinsider.com/organi
zations/china-national-spaceadministration/long-march-2d-sends-5satellites-into-orbit/

1.00

29-Nov-2018

505.00

97.50

Spain

Technology

PSLV-CA C43

Universidad Politécnica de Cataluña(UPC)

Universidad Politécnica de Cataluña
(UPC)

Y

1U

Telemetry received

3

2.00

29-Nov-2018

505.5097.50

FinlandTechnology

PSLV-CA C43

Reaktor Space Lab Ltd.

Reaktor Radio Actives Ry

Y

2U

Successful mission

5

10.00

29-Nov-2018

504.8097.50

CanadaTechnology

PSLV-CA C43

Clyde Space

Kepler Communications

Y

3U

Successful mission

5

https://www.keplercommunications.com/newsroom/press-releases/post/keplersnext-wideband-satellite-reaches-orbit-onthe-indian-polar-satellite-launch-vehicle

5.00

29-Nov-2018

506.4097.50

Colombia

Technology, Earth
Observation

PSLV-CA C43

Fuerza Aérea Colombiana (FAC);
GOMSpace (Bus)Fuerza Aérea Colombiana (FAC)Y

3U

Successful mission

5

https://gomspace.com/facsat.aspx

5.00

29-Nov-2018

506.0097.50

USACommunication

PSLV-CA C43

Fleet Space Technologies

Fleet Space Technologies

Y

3U

Successful mission

5

https://spacenews.com/fleet-raises-7-35https://www.pumpkinspace.com/news/ano
million-to-expand-internet-of-thingsther-pumpkin-misc-3-3u-cubesat-on-orbit
constellation/

5.00

29-Nov-2018

505.2

97.50

USA

Technology

PSLV-CA C43

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

https://www.planet.com/pulse/16-moredoves-successfully-launch-on-isros-pslvc-43-rocket/

Tianzhi 1
20182018-0942018

2018-094

Shiyan 6

Jiading 1 (OKW 01)
2018

2018-094A
Tianping-2018

2018-094B

2018

2018-096K

2018

2018-096AA

2018

2018-096L

2018

2018-096C

2018

2018-096D

Tianping3Cat-1
REAKTOR HELLOWORLDKEPLER-2 (CASE)
FACSAT 1

CENTAURI 2
2018

2018-096E
FLOCK 3R 92018

2018-096F

FLOCK 3R 12

5.00

29-Nov-2018

505.2097.50

USATechnology

PSLV-CA C43

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2018

2018-096G

FLOCK 3R 11

5.00

29-Nov-2018

504.9097.50

USATechnology

PSLV-CA C43

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2018

2018-096H

FLOCK 3R 5

5.00

29-Nov-2018

504.9097.50

USATechnology

PSLV-CA C43

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2018

2018-096J

FLOCK 3R 8

5.00

29-Nov-2018

504.7097.50

USATechnology

PSLV-CA C43

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2018

2018-096Q

FLOCK 3R 4

5.00

29-Nov-2018

506.1097.50

USATechnology

PSLV-CA C43

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2018

2018-096R

FLOCK 3R 3

5.00

29-Nov-2018

505.4097.50

USATechnology

PSLV-CA C43

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2018

2018-096S

FLOCK 3R 16

5.00

29-Nov-2018

505.6097.50

USATechnology

PSLV-CA C43

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2018

2018-096T

FLOCK 3R 15

5.00

29-Nov-2018

505.4097.50

USATechnology

PSLV-CA C43

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2018

2018-096X

FLOCK 3R 10

5.00

29-Nov-2018

505.1097.50

USATechnology

PSLV-CA C43

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2018

2018-096Y

FLOCK 3R 6

5.00

29-Nov-2018

504.6097.50

USATechnology

PSLV-CA C43

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2018

2018-096Z

FLOCK 3R 7

5.00

29-Nov-2018

504.7097.50

USATechnology

PSLV-CA C43

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2018

2018-096AE

FLOCK 3R 1

5.00

29-Nov-2018

505.6097.50

USATechnology

PSLV-CA C43

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2018

2018-096AF

FLOCK 3R 2

5.00

29-Nov-2018

506.0097.50

USATechnology

PSLV-CA C43

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2018

2018-096AG

FLOCK 3R 14

5.00

29-Nov-2018

504.8097.50

USATechnology

PSLV-CA C43

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2018

2018-096AH

FLOCK 3R 13

5.00

29-Nov-2018

505.1097.50

USA

PSLV-CA C43

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2018

2018-096N

LEMUR 2 ORZULAK

4.00

29-Nov-2018

505.5097.50

USA

PSLV-CA C43

SPIRE

SPIRE

Y

3U

5

2018

2018-096P

LEMUR 2 KOBYSZCZE

4.00

29-Nov-2018

505.3097.50

USATechnology
Earth observation, trafficmonitoring traffic
Earth observation,

PSLV-CA C43

SPIRE

SPIRE

Y

3U

5

monitoring

https://network.satnogs.org/observations/?norad=99901
https://reaktorspace.com/2019/11/29/firstanniversary-in-orbit/

https://arxiv.org/pdf/1908.09501.pdf

2018

2018-096V

4.00

29-Nov-2018

504.50

97.50

Malaysia

Technology

PSLV-CA C43

Astronautic Technology Sdn. Bhd(ATSB)

Astronautic Technology Sdn. Bhd(ATSB)

Y

3U

3

https://network.satnogs.org/observations/?norad=43738

2018

2018-096AC

LEMUR 2 DULY

4.00

29-Nov-2018

505.4097.50

USA

PSLV-CA C43

SPIRE

SPIRE

Y

3U

5

https://arxiv.org/pdf/1908.09501.pdf

2018

2018-096AD

LEMUR 2 VLADIMIR

4.00

29-Nov-2018

505.2097.50

USAEarth observation, trafficmonitoring traffic
Earth observation,

PSLV-CA C43

SPIRE

SPIRE

Y

3U

5

https://arxiv.org/pdf/1908.09501.pdf

2018

2018-096B

13.00

29-Nov-2018

505.4097.50

USAExperimental

PSLV-CA C43

Harris; Blue Canyon Technologies (Bus) HarrisY

6U

Successful mission

5

https://www.harris.com/pressreleases/2018/12/harris-corporationsuccessfully-launches-its-first-smallsatshowcases

10.00

29-Nov-2018

505.1097.50

USAEarth Observation

PSLV-CA C43

Tyvak Nano-Satellite Systems, Inc.

GeoOptics Inc.

Y

6U

Successful mission

5

https://www.tyvak.com/our-journey/

10.00

29-Nov-2018

504.8097.50

Netherlands

Communication

PSLV-CA C43

ISISHiber Global (ex Magnitude Space)Y

6U

Successful mission

5

INNOSAT 2

monitoring

Telemetry received

HSAT
2018

2018-096U

2018

2018-096AB

2018

2018-099AF

2018

2018-099E

2018

2018-099R

2018

2018-099Q

2018

2018-099B

2018

2018-099AY

2018

2018-099C

CICERO 8
HIBER-1

https://hiber.global/feature/the-big-storybehind-launching/https://network.satnogs.org/observations/?norad=43787
https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewco
ntent.cgi?article=4601&context=smallsat
https://network.satnogs.org/observations/?norad=43773
https://network.satnogs.org/observations/?norad=43772
https://helioswire.com/helios-wire-satellitescheduled-launch-spaceflights-ssosmallsat-express-mission/

4.50

30-Nov-2018

597.9097.70

Kazakhstan

Technology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Ghalam LLP

Ghalam LLP

Y

3U

Telemetry received

3

50.00

3-Dec-2018

596.1097.80

USATechnology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Sierra Nevada Corporation (SNC)

Sierra Nevada Corporation (SNC)Y

SN-50 Bus

Successful mission

5

4.00

3-Dec-2018

598.8097.70

USATechnology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Georgia Institute of Technology

Georgia Institute of Technology

Y

1.5U

Telemetry received

3

4.00

3-Dec-2018

599.1097.80

USATechnology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Georgia Institute of Technology

Georgia Institute of Technology

Y

1.5U

Telemetry received

3

SIRION PATHFINDER2

40.00

3-Dec-2018

598.1097.80

USATechnology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Sirion Global

Sirion GlobalY

16U

Successful mission

5

SUOMI 100

2.00

3-Dec-2018

598.4097.80

FinlandTechnology, ionosphericresearch

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Aalto University, GOMSpace

Aalto University

Y

1U

Successful mission

5

http://www.suomi100satelliitti.fi/eng

1.00

3-Dec-2018

597.8097.80

USASpace Burial

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Elysium Space

Elysium SpaceY

1U

Not deployed1

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewco
ntent.cgi?article=4451&context=smallsat

KAZSCISAT-1
STPSAT-5
RANGE-B
RANGE-A

ELYUSIUM-STAR 2

443

2018

2018-099N

2018

2018-099Y

2018

2018-099AH

2018

2018-099AX

2018

2018-099BL

2018

2018-099BM

2018

2018-099BN

2018

2018-099

FOX-1C (AO-95)
MOVE-II
IRVINE 02
JY1-SAT (JO-97)

1.00

3-Dec-2018

599.6097.80

USAAmateur communication,technology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

AMSAT

AMSAT, Vanderbilt University,
Virginia Tech

Y

1U

1.00

3-Dec-2018

598.1097.80

Germany

Technology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

TU München

TU München

Y

1U

1.00

3-Dec-2018

598.1097.80

USATechnology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Irvine Public School Foundation

Irvine Public School Foundation

Y

1U

3

https://www.irvinecubesat.org/irvine02

1.00

3-Dec-2018

598.4097.80

JordanTechnology, amateur
communication

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

ISISpace (Bus)

Crown Prince Foundation

Y

1U

Successful mission

5

http://www.dk3wn.info/p/?cat=515

1.00

3-Dec-2018

596.8097.80

USATechnology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Swarm Technologies

Swarm Technologies

Y

1U

No mission result found4

https://medium.com/swarmtechnologies/swarm-grows-constellationto-seven-satellites-with-recent-launchc7b9e8284035

1.00

3-Dec-2018

596.4

97.80

USA

Technology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Swarm Technologies

Swarm Technologies

Y

1U

No mission result found4

https://medium.com/swarmtechnologies/swarm-grows-constellationto-seven-satellites-with-recent-launchc7b9e8284035

1.00

3-Dec-2018

596.7097.80

USATechnology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Swarm Technologies

Swarm Technologies

Y

1U

No mission result found4

https://medium.com/swarmtechnologies/swarm-grows-constellationto-seven-satellites-with-recent-launchc7b9e8284035

1.00

3-Dec-2018

India

Technology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Exseed Space

Exseed SpaceY

1U

Successful mission

5

https://twitter.com/ExseedSpace/status/10
72078784684118021

King Mongkut’s University ofTechnology North Bangkok(KMUTNB)

Comunication failure
Downlink data received, but battery
failureBeacon reported, but antenna
deployment problem

2
4

SPACEBEE-7

SPACEBEE-5

SPACEBEE-6
ExseedSat-1 (VO 96,
VUsat-OSCAR 96)

ThailandTechnology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)Y

1UBeacon reported

3

http://www.dk3wn.info/p/?cat=516

USA

Technology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Weiss School

Weiss SchoolY

1U

No mission result found4

https://data3.nsldata.com/weiss/

Spain

Traffic Monitoring,
Communication

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

GOMSpace, Aistech

AistechY

2U

No mission result found4

Technology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Warsaw University of Technology

Warsaw University of Technology

Y

2U

Successful mission

5

Technology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Seoul National University

Seoul National University

Y

2U

Successful mission

5

South Korea

Technology,
thermospheric research

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Korea Aerospace University

Korea Aerospace University

Y

2U

Telemetry received

3

2018-099

KNACKSAT

1.00

3-Dec-20182018

2018-099

WeissSat-1

1.00

3-Dec-20182018

2018-099L

4.00

3-Dec-2018

598.20

97.80

2.00

3-Dec-2018

599.1097.80

Poland2.00

3-Dec-2018

598.8097.70

South Korea

2018

2018-099U

2018

2018-099AC

2018

2018-0992018

2018-099BJ

2018

2018-099D

2018

2018-0992018

2018-099M

2018

2018-099V

2018

2018-099Z

2018

2018-099AA

2018

2018-0992018

2018-099AG

2018

2018-099AJ

2018

2018-099AQ

2018

2018-099AZ

2018

2018-099BH

2018

2018-099BR

PWSAT-2
SNUGLITE
VISIONCUBE
PW-SAT2
K2SAT
ICE-Cap

FLOCK 3S 1
LACMA ENOCH
VESTA-1
SNUSAT-2

2.00

3-Dec-2018

2.00
5.00
5.00

3-Dec-2018

5.00

3-Dec-2018

599.405.00

3-Dec-2018

5.00

SSO

King Mongkut’s University ofTechnology North Bangkok (KMUTNB)

2018

AISTECHSAT-2

SSO

2018

EAGLET-1
THEA
AL-FARABI-2
BRIO
FLOCK 3S 2

2018-099A

2018-0992018

2018-099AS

2018

2018

2018-099

2018-0992018

2018-099BQ

2018

2018-099K

2018

2018-099G

2018

2018-099S

2018

2018-0992018

2018-099AM

2018

2018-099BC

2018

2018-099AE

2018

2018-099AP

2018

2018-099AD

2018

2018-099AK

2018

2018-0992018

2018-099H

2018

2018-099AN

2018

2018-099AT

2018

2018-099AL

2018

2018-099AB

Audacy 0

ASTROCAST 0.1
Orbital Reflector (ORS
1)

RAAF M1
SEAHAWK-1
CORVUS BC4
POLAR SCOUTKODIAKHIBER-2
BlackHawk

ITASAT-1
ORBWEAVER 2
ORBWEAVER 1

HAWK-A
HAWK-B
HAWK-CESEO (FUNcube 4)
KAZSTSAT

https://network.satnogs.org/observations/?norad=99930
https://pw-sat.pl/obecny-status-misjicurrent-mission-status/
https://twitter.com/K2SAT_KAIST/status/1
077103844486668288
https://forum.nasaspaceflight.com/index.p
hp?topic=38551.140
https://www.planet.com/pulse/fivesatellites-launch-on-falcon-9-sso-a/
https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewco
https://www.lacma.org/lab/project/enoch
ntent.cgi?article=4451&context=smallsat
https://www.sstl.co.uk/media-hub/latestnews/2018/vesta-1-found-in-spacehttps://network.satnogs.org/observations/?norad=43782
https://spacenews.com/fleet-raises-7-35million-to-expand-internet-of-thingsconstellation/

590.6

97.80

PolandTechnology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Warsaw University of Technology

Warsaw University of Technology

Y

2U

Successful mission

53-Dec-2018

598.6097.80

South Korea

Technology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

KAIST, Republic of Korea Air Force
Academy, Chosun University

KAIST, Republic of Korea Air Force
Academy, Chosun University

Y

3U

Solar panel deployment failure

3

USA

Communication

Falcon-9 v1.2 (Block 5)Space Micro

US Navy PEO Space Systems

Y

3U

No beacon reported

2

97.70

USA

Technology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

601.10

97.70

USA

Art

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

LACMA, Pumpkin Inc. (structure)

LACMA

Y

3U

Successful mission

53-Dec-2018

598.1

97.70

CanadaTechnology,
Communications

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

SSTL (Bus); Honeywell (payload)

exactEarthY

3U

Successful mission

5

5.00

3-Dec-2018

597.4097.80

South Korea

Technology, Education

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Seoul National University

Seoul National University

Y

3U

Telemetry received

3

5.00

3-Dec-2018

499.0097.47

USACommunication

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Fleet Space Technologies

Fleet Space Technologies

Y

3U

Successful mission

5

5.00

3-Dec-2018

598.4097.80

USATechnology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5.00

3-Dec-2018

596.40

97.80

Italy

Earth Observation

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

OHB Italia SpAOHB Italia SpA

Y

3U

No mission result found

3

5.00

3-Dec-2018

597.0097.80

USATechnology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)SpaceQuest (Bus), Aurora Insight(payload)

SpaceQuest, Aurora InsightY

3U

Beacon reported

3

5.00

3-Dec-2018

598.3097.80

Kazakhstan

Education, Technology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Al-Farabi Kazakh National University

Al-Farabi Kazakh National
University

Y

3U

Telemetry received

3

5.00

3-Dec-2018

596.9097.80

USATechnology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)SpaceQuest (Bus); Myriota (payload)

SpaceQuest, Myriota

Y

3U

Beacon reported

3

5.00

3-Dec-2018

597.1097.70

USATechnology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

Laboratory for Atmospheric andSpace Physics (LASP) at the
University of Colorado at Boulder
(CU)

Y

3U

Successful mission

5

http://lasp.colorado.edu/home/minxss/

https://spacenews.com/audacy-andiceye-explorehttps://twitter.com/Audacy/status/1105639
cooperation/?utm_content=86893346&utm
732019523584_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-2876294235

5

4.00

3-Dec-2018

4.00

3-Dec-2018

4.00

3-Dec-2018

598.30

97.80

4.00

4.00

595.1097.80

3-Dec-20185https://www.planet.com/pulse/fivesatellites-launch-on-falcon-9-sso-a/
https://network.satnogs.org/observations/?norad=43790
http://www.satnews.com/story.php?numb
er=483737018
https://network.satnogs.org/observations/?norad=43805
http://www.satnews.com/story.php?numb
er=483737018
https://www.planet.com/pulse/fivesatellites-launch-on-falcon-9-sso-a/

USA

Research, Solar

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

University of Colorado at Boulder(prime); Blue Canyon Technologies
(Bus)

USA

Technology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Clyde Space

AudacyY

3U

Comunication and power failure

2

Switzerland

Communication

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Astrocast SA (formerly ELSE SA)

Astrocast SA (formerly ELSE SA)

Y

3U

Successful mission

5

Global Western

Nevada Museum of Art, OR
Productions

Y

3U

Payload fail to deploy due togovernment shutdown2

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

University of New South Wales

Australian Defence Force
Academy, Royal Australian Air
Force

Y

3U

Communication failure2

https://twitter.com/vacant3rdman/status/1
181744729735626753?s=20

USA

3-Dec-20185

Australia

Art

Technology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

https://twitter.com/strocast/status/110619
6666187726848
https://www.orbitalreflector.com/wphttps://www.theartnewspaper.com/news/tr
content/uploads/2019/05/Orbitalevor-paglen-s-orbital-reflector-sculptureReflector-May-1-2019-news-release.pdf ultimately-fails-to-deploy

4.00

3-Dec-2018

596.2097.70

USAEarth Observation

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

University of North Carolina; Clyde
Space (Bus)

University of North Carolina

Y

3U

Successful mission

5

https://uncw.edu/socon/first_image.html

11.00

3-Dec-2018

598.2097.80

USAEarth Observation

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Astro Digital (ex Aquila Space)

Astro Digital (ex Aquila Space)Y

6U

Successful mission

5

https://blog.astrodigital.com/

United States Coast Guard(USGC); Department of Homeland
Security (DHS)Y

6U

Successful mission

5

Hiber Global (ex Magnitude Space)Y

6U

Successful mission

5

Y

6U

No beacon reported

2

10.00

3-Dec-2018

595.8097.80

USACommunication

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Raytheon; Millennium Engineering andIntegration; Space Dynamics
Laboratories

10.00

3-Dec-2018

598.0097.80

Netherlands

Communication

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

ISIS

10.00

3-Dec-2018

USA

Technology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

ViaSat, Blue Canyon Technologies (bus) ViaSat

https://hiber.global/feature/the-big-storybehind-launching/https://forum.nasaspaceflight.com/index.p
hp?topic=38551.360

Y

6U

Successful mission

5

6U

Successful mission

5

https://www.dhs.gov/science-andhttps://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewco
technology/news/2019/02/26/snapshot-stntent.cgi?article=4414&context=smallsat
spacex-launch-polar-scout-satellites
http://www.labre-rr.org/itasat3.html

10.00

3-Dec-2018

595.8097.70

USAResearch, Solar

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

University of Colorado at Boulder(prime); Blue Canyon Technologies
(Bus)

10.00

3-Dec-2018

596.0097.80

USACommunication

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Raytheon; Millennium Engineering andIntegration; Space Dynamics
Laboratories

United States Coast Guard(USGC); Department of Homeland
Security (DHS)

Y

8.00

3-Dec-2018

598.8097.80

BrazilTechnology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Instituto Tecnológico de Aeronáutica(ITA)

Instituto Tecnológico de Aeroná
utica (ITA)Y

6U

Telemetry received

3

50.00

3-Dec-2018

597.7097.70

USATechnology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

NovaWurks

Tethers Unlimited, DARPA

Y

Custom

No mission result found

2

50.00

3-Dec-2018

596.0097.70

USATechnology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

NovaWurks

Tethers Unlimited, DARPA

Y

Custom

No mission result found

2

40.00

3-Dec-2018

594.8097.80

USAEarth Observation

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Capella Space

Capella SpaceY

Custom

Successful mission

5

25.00

3-Dec-2018

720.0098.00

USATechnology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

YCustomNo news reported

23-Dec-2018

596.0097.80

USATraffic Monitoring, SIGINT

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

HawkEye 360

Y

Nemo-V1 Bus Successful mission

5

10.00

3-Dec-2018

596.1097.80

USATraffic Monitoring, SIGINT

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

HawkEye 360

Y

Nemo-V1 Bus Successful mission

5

10.00

3-Dec-2018

596.0097.80

USATraffic Monitoring, SIGINT

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

HawkEye 360

Y

Nemo-V1 Bus Successful mission

5

44.00

3-Dec-2018

596.3097.80

EuropeTechnology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Raytheon
Deep Space Industries; UTIAS Space
Flight Laboratory (SFL) (Bus);GOMSpace
Deep Space (payload)
Industries; UTIAS Space
Flight Laboratory (SFL) (Bus);GOMSpace
Deep Space (payload)
Industries; UTIAS Space
Flight Laboratory (SFL) (Bus);GOMSpace (payload)
ALMASpace, SITAEL (Bus)

DARPA

10.00

ESA

Y

50.00

3-Dec-2018

599.0097.80

Kazakhstan

Earth Observation

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

SSTL

Ghalam LLP

Y444

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewco
ntent.cgi?article=4409&context=smallsat
https://www.dhs.gov/science-andhttps://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewco
technology/news/2019/02/26/snapshot-stntent.cgi?article=4414&context=smallsat
spacex-launch-polar-scout-satellites

https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-ofspie/11131/1113105/Compact-spectralhttps://ams.confex.com/ams/2020Annual/ irradiance-monitor-flight-demonstrationwebprogram/Paper368964.html
mission/10.1117/12.2531268.short?webS
yncID=9a0ce46e-9e6e-c7a4-9dab6a0cbad05932&sessionGUID=9ad883c9d902-bc99-93ce-d268bead49a2&SSO=1

Laboratory for Atmospheric andSpace Physics (LASP) at the
University of Colorado at Boulder(CU)

CAPELLA-1
SeeMe

https://snuglite1.wixsite.com/website

3-Dec-2018

CSIM-FDPOLAR SCOUT
YUKON

https://network.satnogs.org/observations/?norad=43768
https://pw-sat.pl/obecny-status-misjicurrent-mission-status/

97.80

MINXSS-2

2018

https://twitter.com/DrBrentFreeze/status/1
082832863760867329

575.00CENTAURI 1
FLOCK 3S 3https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewco
ntent.cgi?article=4354&context=smallsat
https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewco
ntent.cgi?article=4348&context=smallsat

SITAEL S-50
Bus
SSTL-42(SSTL X50)

Anomaly occurred

4

Successful mission

5

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewco
ntent.cgi?article=4350&context=smallsat

https://in-thesky.org/spacecraft.php?id=43785
https://in-thesky.org/spacecraft.php?id=43795
https://www.capellaspace.com/capellaspace-is-first-american-company-tosend-advanced-commercial-radarsatellite-to-space/https://forum.nasaspaceflight.com/index.p
hp?topic=38551.360
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/
satellite-missions/h/hawkeye
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/
satellite-missions/h/hawkeye
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/
satellite-missions/h/hawkeye
https://www.esa.int/Education/ESEO/ESE
https://funcube.org.uk/
O_mission_updates
https://twitter.com/hashtag/kazstsat?lang=
en

2018

1998-067PW

Delphini 1 (AUSAT 1)

1.00

5-Dec-2018

408.0051.64

Denmark

Technology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

GOMspace, Aarhus University

Aarhus University

Y

1U

Successful mission

5

https://www.facebook.com/Delphini1/

2018

1998-067PZ

CAT 1

5.00

5-Dec-2018

409.0051.64

USATechnology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Johns Hopkins University Applied
Physics Laboratory (JHU/APL); Blue
Canyon Technologies (bus)Johns Hopkins University Applied
Physics Laboratory (JHU/APL)Y

3U

Successful mission

5

https://www.jhuapl.edu/PressRelease/190
220

Johns Hopkins University Applied
Physics Laboratory (JHU/APL)Y

3U

Successful mission

5

https://www.jhuapl.edu/PressRelease/190
220

2018

1998-067PV

CAT 2

5.00

5-Dec-2018

408.0051.64

USATechnology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Johns Hopkins University Applied
Physics Laboratory (JHU/APL); Blue
Canyon Technologies (bus)2018

1998-067PX

UNITE

4.00

5-Dec-2018

407.0051.64

USAScience, Ionosphere

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

University of Southern Indiana

University of Southern IndianaY

3U

Successful mission

5

SJSU, University of Idaho, NASA Ames
Research Center

SJSU, University of Idaho, NASA
Ames Research Center

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewco
ntent.cgi?article=4349&context=smallsat
https://spaceflightnow.com/2019/02/13/cu
besat-deployed-from-space-station-totest-sample-return-technology/

2018

1998-067PY

TechEdSat 8 (TES 8)

10.00

5-Dec-2018

409.0051.64

USATechnology, Education

Falcon-9 v1.2 (Block 5)Y

6U

Successful mission

5

2018

2018-

Sagittarious-01

5.00

7-Dec-2018

540.00

97.60

China

Communications

Long March 2D

ADA Space, Guaxing Aerospace

ADA Space, Guaxing Aerospace

Y

3U

Successful mission

5

2018

2018-

TY3-01 Xijiang Jiantong

5.00

7-Dec-2018

540.00

97.60

China

Communications

Long March 2D

ADA Space, Guaxing Aerospace

ADA Space, Guaxing Aerospace

Y

3U

Successful mission

5

2018

2018-102

TFStar (Douyu 666)

10.00

7-Dec-2018

China

Long March 2D

Spacety Aerospace Co.

ADA SpaceY

6U

Successful mission

5

2018

2018-

10.00

7-Dec-2018

China

Long March 2D

AIVT by Commsat

CommsatY

6U

Successful mission

5

2018

2018-

10.00

7-Dec-2018

China

Long March 2D

AIVT by Commsat

CommsatY

6U

Successful mission

5

2018

2018-

10.00

7-Dec-2018

China

Long March 2D

AIVT by Commsat

CommsatY

6U

Successful mission

5

2018

2018-

10.00

7-Dec-2018

China

Long March 2D

AIVT by Commsat

CommsatY

6U

Successful mission

5

2018

2018-

10.00

7-Dec-2018

China

Long March 2D

AIVT by Commsat

CommsatY

6U

Successful mission

5

2018

2018-

10.00

7-Dec-2018

China

Long March 2D

AIVT by Commsat

CommsatY

6U

Successful mission

5

2018

2018-104

CubeSail 1

3.00

16-Dec-2018

USA

Technology

Electron KS

1.5U

No mission result found4

https://www.cubesail.us/news#

2018-104

CubeSail 2

3.00

16-Dec-2018

USA

Technology

Electron KS

University of Illinois at UrbanaChampaign, Aerospace Engineering
University of Illinois at UrbanaChampaign, Aerospace Engineering

Y

2018

University of Illinois at UrbanaChampaign, Aerospace Engineering
University of Illinois at UrbanaChampaign, Aerospace Engineering

Y

1.5U

No mission result found4

https://www.cubesail.us/news#

3U

No beacon reported

2

https://www.wkyc.com/article/tech/scienc
e/girls-in-stem/nasas-small-satellite-couldlead-to-big-discoveries/95-12f0cdd372ed-43ec-8cc6-c79a5533f0cf

20182018-1042018

2018-104A

2018

2018-104B

2018

2018-104M

2018

2018-104N

2018

2018-104

2018
2018

2018

Ladybird 1 (Piao chong1)
Ladybird 2 (Piao chong
2, Elvis Presley)
Ladybird 3 (Piao chong3, Hua Mi)
Ladybird 5 (Piao chong
5, Linda Education
Satellite)
Ladybird 6 (Piao chong
6, Tmall International)
Ladybird 7 (Piao chong
7, RE:X)

ALBus

Electron KS

NASA Glenn Research CenterNASA Glenn Research Center

85.00

USA

Technology

Electron KS

Aerospace Corporation

Aerospace Corporation

Y

3U

No beacon reported

2

85.00

USA

Technology

Electron KS

NASA Langley Research CenterNASA Langley Research CenterY

3U

No beacon reported

2517.4085.00

USATechnology

Electron KS

DARPA, Jet Propulsion Laboratory(JPL)

DARPA, Jet Propulsion Laboratory
(JPL)

Y

3U

No beacon reported

2519.5085.00

USATechnology

Electron KS

Aerospace Corporation

Aerospace Corporation

Y

3U

No beacon reported

2

16-Dec-2018

USA

MagnetosphericResearch

Electron KS

NASA Goddard Space Flight Center,Blue Canyon Technologies (bus)NASA Goddard Space Flight
Center, SwRIY

3U

Communication failure

2

4.00

16-Dec-2018

USA

Electron KS

New Mexico Institute of Mining andTechnology

New Mexico Institute of Mining andTechnology

Y

3U

Communication failure2

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewco
ntent.cgi?article=4461&context=smallsat

4.00

16-Dec-2018

USA

Technology,
MagnetosphericResearch
Technology

Electron KS

US Naval Academy Satellite Lab

US Naval Academy Satellite Lab

Y

3U

No beacon reported

2

https://www.amods.org/

Technology

Electron KS

NASA Independent Validation andVerification (IV&V) Program; West
Virginia Space Grant Consortium(WVSGC); West Virginia University(WVU)

NASA Independent Validation andVerification (IV&V) Program; West
Virginia Space Grant Consortium(WVSGC); West Virginia University
(WVU)

Y

3U

Successful mission

5

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewco
ntent.cgi?article=4415&context=smallsat

NASA/JPL, NASA/GSFC, Cal Poly
Picosatellite Project (PolySat)
North Idaho STEM Charter
AcademyUniversity of Florida (UFL),
Stanford University, KACST and
NASA

Y

3U

Beacon reported

3

Y

3U

Beacon reported

3

Y

3U

Successful mission

5

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewco https://twitter.com/precisionspace/status/1
ntent.cgi?article=4407&context=smallsat 197311712401199105

16-Dec-2018

520.005.00

16-Dec-2018

519.105.00

16-Dec-2018

5.00

16-Dec-2018

CeREs

4.00

2018-104

NMTSat2018-104

RSat-P2018-104D

2018-104H

2018

2018-104J

2018

2018-104G

ISX (CP 11)
DAVINCI

16-Dec-2018

521.20

85.00

USA

4.00

16-Dec-2018

522.0085.00

USATechnology

Electron KS

NASA/JPL, NASA/GSFC, Cal Poly
Picosatellite Project (PolySat)

4.00

16-Dec-2018

520.2085.00

USATechnology, Education

Electron KS

North Idaho STEM Charter Academy

1.00

16-Dec-2018

517.1085.00

USATechnology

Electron KS

University of Florida (UFL), Stanford
University, KACST and NASA

1.00

27-Dec-2018

594.0097.70

Germany

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Bayerische Julius-MaximiliansUniversität Würzburg, TU Dresden

Bayerische Julius-MaximiliansUniversität Würzburg, TU Dresden

Y

1U

Successful mission

5

http://www7.informatik.unihttps://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewco
wuerzburg.de/forschung/spacentent.cgi?article=4351&context=smallsat
exploration/projects/uwe-4/

2.00

27-Dec-2018

514.60

97.30

Spain

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Universidade de Vigo, Centre Nationalde la Recherche
Scientifique,Universidade de Porto

Universidade de Vigo, Centre
National de la Recherche
Scientifique,Universidade de PortoY

2U

Successful mission

5

https://alen.space/success-of-the-firstdemos-of-the-fire-rs-project-with-thelume-1-nanosatellite/

5.00

27-Dec-2018

518.1097.30

USATechnology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

https://www.planet.com/pulse/12-dovesatellites-successfully-launched-onsoyuz-rocket/

CHOMPTT2018

2018-111E
UWE-4

2018

2018-11J
LUME-12018

2018-11https://aerospace.org/press-release/r3provide-high-value-capability-fraction-cost
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/shiel
ds-1.htm
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/shft1.htm
https://aerospace.org/press-release/r3provide-high-value-capability-fraction-cost
https://cubesats.gsfc.nasa.gov/symposiu
ms/2019/presentations/Day1/KANEKAL.p
ptx

4.00
STF-1

2018

https://www.twoeggz.com/news/12528905.html
https://www.twoeggz.com/news/12528905.html

Technology

5.00

GOERGEN
AEROCUBE 11AEAGLESCOUT

Demonstration for IoT
Constellation
Demonstration for IoT
Constellation

https://www.twoeggz.com/news/12528905
.html

USA

16-Dec-2018

SHIELDS 1

Demonstration for IoT
Constellation

Y

5.00

AEROCUBE 11B-R3

Technology,
Communications
Demonstration for IoT
Constellation
Demonstration for IoT
Constellation
Demonstration for IoT
Constellation

https://space.skyrocket.de/doc_lau_det/c https://www.twoeggz.com/news/12528905
z-2d-2.htm.html
https://www.twoeggz.com/news/12528905.html
https://www.twoeggz.com/news/12528905.html
https://www.twoeggz.com/news/12528905.html
https://www.twoeggz.com/news/12528905.html
https://www.twoeggz.com/news/12528905.html

FLOCK 3K 3

https://network.satnogs.org/observations/
http://www.polysat.org/launched?norad=43856
https://network.satnogs.org/observations/
https://projectdavincicubesat.org/?norad=43857

2018

2018-111TFLOCK 3K 4

5.00

27-Dec-2018

517.9097.30

USATechnology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2018

2018-111UFLOCK 3K 1

5.00

27-Dec-2018

517.8097.30

USATechnology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2018

2018-111UFLOCK 3K 2

5.00

27-Dec-2018

517.8097.30

USATechnology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2018

2018-111UFLOCK 3K 6

5.00

27-Dec-2018

516.2097.30

USATechnology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2018

2018-111ZFLOCK 3K 5

5.00

27-Dec-2018

516.1097.30

USATechnology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2018

2018-11B

FLOCK 3K 8

5.00

27-Dec-2018

515.8097.30

USATechnology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2018

2018-11CFLOCK 3K 7

5.00

27-Dec-2018

515.6097.30

USATechnology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2018

2018-11D

FLOCK 3K 12

5.00

27-Dec-2018

515.2097.30

USATechnology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2018

2018-11E

FLOCK 3K 11

5.00

27-Dec-2018

515.1097.30

USATechnology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2018

2018-11F

FLOCK 3K 10

5.00

27-Dec-2018

515.0097.30

USATechnology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2018

2018-11G

FLOCK 3K 9

5.00

27-Dec-2018

515.3097.30

USATechnology

Soyuz-2-1a Fregat-M

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2018

2018-111D

4.00

27-Dec-2018

595.3097.70

Germany

Communications

Soyuz-2-1a Fregat-M

German Orbital Systems GmbHGerman Orbital Systems GmbHY

3U

Successful mission

5

https://www.orbitalsystems.de/contact
http://dk3wn.info/blog/satelliten/d-star-established-d-star-one-sparrow-andone/
isat-successfully-launched/

D-STAR ONE
SPARROWLEMUR 2CHRISTINAHOLT

4.00

27-Dec-2018

588.0097.70

Germany

Communications

Soyuz-2-1a Fregat-M

German Orbital Systems GmbHGerman Orbital Systems GmbHY

3U

Successful mission

5

http://www.d-star.one/

4.00

27-Dec-2018

593.0097.70

USA

Soyuz-2-1a Fregat-M

SPIRE

SPIRE

Y

3U

5

https://arxiv.org/pdf/1908.09501.pdf

LEMUR 2 TINYKEVLEMUR 2 REMYCOLTON

4.00

27-Dec-2018

592.9097.70

USA

Soyuz-2-1a Fregat-M

SPIRE

SPIRE

Y

3U

5

Soyuz-2-1a Fregat-M

SPIRE

SPIRE

Y

3U

5

Soyuz-2-1a Fregat-M

SPIRE

SPIRE

Y

3U

5

Soyuz-2-1a Fregat-M

SPIRE

SPIRE

Y

3U

5

Soyuz-2-1a Fregat-M

SPIRE

SPIRE

Y

3U

5

Soyuz-2-1a Fregat-M

SPIRE

SPIRE

Y

3U

5

Soyuz-2-1a Fregat-M

SPIRE

SPIRE

Y

3U

5

French South African Institute ofTechnology (F’SATI), Cape Peninsula
University of Technology (CPUT)

French South African Institute ofTechnology (F’SATI), Cape
Peninsula University of Technology(CPUT)Y

3U

Successful mission

5

https://twitter.com/fsatispace

5

D-STAR ONE ISAT2018

2018-111U

2018

2018-112018

2018-111H

2018

2018-11

4.00

27-Dec-2018

592.70

97.70

USA

2018

2018-11

LEMUR 2 GUSTAVO

4.00

27-Dec-2018

592.50

97.70

USA

2018

2018-111L

4.00

27-Dec-2018

592.20

97.70

USA

2018

2018-111M

4.00

27-Dec-2018

591.90

97.70

USA

2018

2018-111U

4.00

27-Dec-2018

591.60

97.70

USA

2018

2018-111P

LEMUR 2 ZO
LEMUR 2NATALIEMURRAY
LEMUR 2
SARAHBETTYBOO
LEMUR 2 DAISYHARPER

4.00

27-Dec-2018

591.40

97.70

USA

2018

2018-11HZACUBE-2
NEXUS (FUJI-OSCAR
99)

Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring traffic
Earth observation,
monitoring
Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring

4.00

27-Dec-2018

514.8097.30

South Africa

Technology

Soyuz-2-1a Fregat-M20192019-003F

1.00

18-Jan-2019

518.1

97.3

Japan

Technology

Epsilon 2 CLPS

Nihon University, JAMSAT

Nihon University, JAMSAT

Y

1U

No success mission reported

4

http://sat.aero.cst.nihonu.ac.jp/nexus/1_Nexus.html

20192019-003J

AOBA-VELOX-IV

2.00

18-Jan-2019

517

97.3

Japan

Technology

Epsilon 2 CLPS

Nanyang Technological University,
Singapore; Kyushu Institute ofTechnology (Kyutech)

Nanyang Technological University,
Singapore; Kyushu Institute ofTechnology (Kyutech)Y

2U

Telemetry received

3

https://network.satnogs.org/observations/?norad=43940

2019

2018-003B

ORIGAMISAT-1

4.00

18-Jan-2019

519.7

97.3

Japan

Technology

Epsilon 2 CLPS

Tokyo Institute of Technology (TITech)

Tokyo Institute of Technology(TITech)Y

3U

OBC and Power failure

4

ZeroG LabY

6U

No beacon reported

2

2019

2019-005A

LINGQUE 1A

8.00

21-Jan-2019

540.2

97.5

China

Earth Observation

Long March 11

ZeroG Lab445

https://www.orbitalsystems.de/contactestablished-d-star-one-sparrow-and-isatsuccessfully-launched/https://www.amsat.org/nexus-designated- https://network.satnogs.org/observations/as-fuji-oscar-99/?norad=43937

http://www.origami.titech.ac.jp/archives/15
https://twitter.com/OrigamiSat1
33
http://www.xinhuanet.com/english/201901/21/c_137762595.htm

Y

2019

2019-005CXIAOXIANG-1 03

8.00

21-Jan-2019

544.6

97.5

China

Technology

Long March 11

Spacety Aerospace Co.,Spacety Aerospace Co.,2019

2019-006B

KALAMSAT-V2/PSLV

1.26

24-Jan-2019

456.2

98.8

India

Technology

PSLV-DL C44

Space Kidz (payload)

ISRO

2019

2019-018AB

AISTECHSAT-3

3.00

1-Apr-2019

514.6

97.4

Spain

Traffic monitoring,
communication M2M/IoT

PSLV-QL C45

GOMSpace, Aistech

Aistech

Y

2U

2019

2019-018B

FLOCK 4A 1

5.00

1-Apr-2019

516.8

97.4

USA

Technology

PSLV-QL C45

Planet Labs

Planet Labs

Y

2019

2019-018C

FLOCK 4A 2

5.00

1-Apr-2019

517.1

97.4

USA

Technology

PSLV-QL C45

Planet Labs

Planet Labs

2019

2019-018D

FLOCK 4A 3

5.00

1-Apr-2019

517

97.4

USA

Technology

PSLV-QL C45

Planet Labs

Planet Labs

2019

2019-018E

FLOCK 4A 4

5.00

1-Apr-2019

516.9

97.4

USA

Technology

PSLV-QL C45

Planet Labs

2019

2019-018L

FLOCK 4A 17

5.00

1-Apr-2019

516.3

97.4

USA

Technology

PSLV-QL C45

2019

2019-018M

FLOCK 4A 18

5.00

1-Apr-2019

516.5

97.4

USA

Technology

20192019-018N

FLOCK 4A 19

5.00

1-Apr-2019

516.2

97.4

USA

Technology

20192019-018P

FLOCK 4A 20

5.00

1-Apr-2019

516.6

97.4

USA

Technology

20192019-018Q

FLOCK 4A 8

5.00

1-Apr-2019

514.1

97.4

USA

2019

2019-018R

FLOCK 4A 7

5.00

1-Apr-2019

514.6

97.4

2019

2019-018S

FLOCK 4A 6

5.00

1-Apr-2019

514.3

97.4

2019

2019-018T

FLOCK 4A 5

5.00

1-Apr-2019

514.1

2019

2019-018U

FLOCK 4A 11

5.00

1-Apr-20192019

2019-018V

FLOCK 4A 10

5.00

2019

2019-018W

FLOCK 4A 9

20192019-018X

FLOCK 4A 16

20192019-018Y

2019

6U

No beacon reported

2

1U, Payload
No beacon reported
on PSLV PS-42

http://www.xinhuanet.com/english/201901/21/c_137762595.htm
https://www.amsat.org/pipermail/amsatbb/2019-February.txt

5

https://www.linkedin.com/company/aistec
hhttps://www.linkedin.com/feed/update/urn:lspace/?miniCompanyUrn=urn%3Ali%3Afs i:activity:6518520467823878144/_miniCompany%3A7603511

3U

5

https://www.planet.com/pulse/liftoff-20next-generation-dove-satellites-launchon-isros-pslv/

Y

3U

5

3U

5

Planet Labs

Y
Y

3U

5

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

PSLV-QL C45

Planet Labs

Planet Labs

5

Planet Labs

Planet Labs

3U

5

PSLV-QL C45

Planet Labs

Planet Labs

3U

5

Technology

PSLV-QL C45

Planet Labs

Planet Labs

3U

5

USA

Technology

PSLV-QL C45

Planet Labs

Planet Labs

3U

5

USA

Technology

PSLV-QL C45

Planet Labs

Planet Labs

3U

5

97.4

USA

Technology

PSLV-QL C45

Planet Labs

Planet Labs

3U

5

514.1

97.4

USA

Technology

PSLV-QL C45

Planet Labs

Planet Labs

3U

5

1-Apr-2019

514.3

97.4

USA

Technology

PSLV-QL C45

Planet Labs

Planet Labs

3U

5

5.00

1-Apr-2019

514.2

97.4

USA

Technology

PSLV-QL C45

Planet Labs

Planet Labs

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

3U

PSLV-QL C45

3U

5

5.00

1-Apr-2019

514.3

97.4

USA

Technology

PSLV-QL C45

Planet Labs

Planet Labs

3U

5

FLOCK 4A 15

5.00

1-Apr-2019

514.4

97.4

USA

Technology

PSLV-QL C45

Planet Labs

Planet Labs

3U

5

2019-018Z

FLOCK 4A 14

5.00

1-Apr-2019

513.6

97.4

USA

Technology

PSLV-QL C45

Planet Labs

Planet Labs

Y
Y
Y

3U

5

2019

2019-018AA

FLOCK 4A 13

5.00

1-Apr-2019

514.9

97.4

USA

Technology

PSLV-QL C45

Planet Labs

Planet Labs

3U

5

2019

2019-018AE

FLOCK 4A 12

5.00

1-Apr-2019

514.4

97.4

USA

Technology

PSLV-QL C45

Planet Labs

Planet Labs

Y
Y

2019

2019-018FASTROCAST-02

4.00

1-Apr-2019

519

97.4

Switzerland

Communication M2M/IoT

PSLV-QL C45

Astrocast SA (formerly ELSE SA)

Astrocast SA (formerly ELSE SA)

Y

3U

2019

2019-018G

4.00

1-Apr-2019

516.4

97.4

USA

PSLV-QL C45

Spire

Spire

Y

2019

2019-018H

4.00

1-Apr-2019

516.4

97.4

USA

PSLV-QL C45

Spire

Spire

Y

2019

2019-018J

LEMUR-2 ELHAM

4.00

1-Apr-2019

516

97.4

USA

PSLV-QL C45

Spire

Spire

2019

2019-018K

LEMUR-2 VICTORANDREW

4.00

1-Apr-2019

515.8

97.4

USA

PSLV-QL C45

Spire

Spire

2019

2019-018AD

BLUEWALKER 1

8.00

1-Apr-2019

520.3

97.5

USA

Technology

PSLV-QL C45

NanoAvionics

2019

2019-018AF

M6P

8.00

1-Apr-2019

523.8

97.5

Lithuania

Technology,
communications

PSLV-QL C45

2019

2019-022C

AeroCube 10A

2.00

17-Apr-2019

491.1

51.6

USA

Technology

Antares-230

2019

2019-022C

AeroCube 10B

2.00

17-Apr-2019

490.9

51.6

USA

Technology

2019

44426

KrakSat (KRAKsat)

1.00

17-Apr-2019

400

51.6

PolandDemostrate ferrofluid
based attitude control.
Remote Data Collection
based on low powered
LoRa modulation for
demonstration.
RemoteData Collection

LEMUR-2
JOHANLORANLEMUR-2
BEAUDACIOUS

Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring

3U

5

http://spaceflight101.com/pslv-c40/lemur2/

3U

5

Y

3U

5

Y

3U

NanoAvionics, AST & ScienceY

6U

Successful mission

5

NanoAvionics, SpaceWorks Orbital,
Lacuna Space

NanoAvionics, SpaceWorks Orbital,
Lacuna SpaceY

6U

Successful mission

5

Aerospace Corporation

Aerospace Corporation

Y

1.5U

No success mission reported

4

Antares-230

Aerospace Corporation

Aerospace Corporation

Y

1.5U

No success mission reported

4

Antares-230

AIVT by SatRevolution

AGH University of Science andTechnology

N

1U

OBC failure3

https://www.researchgate.net/publication/
https://www.facebook.com/KRAKsatSpac
337562083_Analiza_bledow_misji_KRAKs
eSystems/
at_PLAntares-230

Kyushu Institute of Technology

Nepal

Y

1U

Successful mission

5

https://www.facebook.com/BIRDS3satellit
eAntares-230

Kyushu Institute of Technology

Sri Lanka

Y

1U

Successful mission

5

https://www.facebook.com/BIRDS3satellit
eAntares-230

Kyushu Institute of Technology

Japan

Y

1U

Successful mission

5

https://www.facebook.com/BIRDS3satellite

Old Dominion University chose
Aeternitas
Old Dominion University chose
Aeternitas
Old Dominion University chose
Aeternitas

Old Dominion University chose
Aeternitas
Old Dominion University chose
Aeternitas
Old Dominion University chose
Aeternitas

N

1U

No beacon reported

2

N

1U

No beacon reported

2

N

NARSS

NARSS

NepaliSat-1 (BIRDS-3)

1.00

17-Apr-2019

400

51.6

Nepal

2019

44330

Raavana-1 (BIRDS-3)

1.00

17-Apr-2019

400

51.6

Sri Lanka

2019

44331

Uguisu (BIRDS-3)

1.00

17-Apr-2019

400

51.6

Japan

2019

44428

VCC 1

1.00

17-Apr-2019

400

51.6

USA

based on low powered
LoRa modulation for
demonstration.
RemoteData Collection
based on low powered
LoRa modulation for
demonstration.
Technology

2019

44430

VCC 2

1.00

17-Apr-2019

400

51.6

USA

Technology

2019

44431

VCC 3

1.00

17-Apr-2019

400

51.6

USA

Technology

Antares-230

2019

2019-022H

NARSSCUBE-2

1.00

17-Apr-2019

491.5

51.6

Egypt

Technology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

2019

44427

2019

ENTRYSAT

3.00

17-Apr-2019

400

51.6

5
https://www.linkedin.com/posts/fabienhttps://twitter.com/strocast/status/111302
jordan_earth-nanosatellite-newspace5048196124672
activity-6552994488044920832-_dJC/

44329

44429

3U

https://www.planet.com/pulse/liftoff-20next-generation-dove-satellites-launchon-isros-pslv/

5

2019

2019

Successful mission

Antares-230
Antares-230

Successful mission

5
https://www.astscience.com/2019/04/23/successfullaunch-of-first-satellite/
https://nanoavionics.com/nanosatellitebuses/6u-nanosatellite-bus-m6p/
https://aerospace.org/article/going-actionaerocube-10
https://aerospace.org/article/going-actionaerocube-10

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/vcc.
htm
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/vcc.
htm
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/vcc.
htm

1U

No beacon reported

2

Y

1U

No image downlink found4

http://www.narsscube.com/Home.aspx

N

2U

No beacon reported

2

https://twitter.com/entrysat?lang=en

FranceTechnology

Antares-230

ISAE Institut Supérieur de l'Aéronautique ISAE Institut Supérieur de l'Aéet de l'Espaceronautique et de l'Espace

Antares-230

SatRevolution

SatRevolution

Y

2U

Successful mission

5

https://satrevolution.com/projects/swiatowi https://twitter.com/SatRevolution/status/11d/59015162977955841?s=20

Orbital Micro Systems

Y

3U

Successful mission

5

https://directory.eoportal.org/web/eoportal/
satellite-missions/i/iod-1-gems

N

3U

No beacon reported

2

https://www.satellitetoday.com/launch/201
https://engineering.purdue.edu/CubeSat/m
9/04/18/northrop-grumman-successfullyissions/sassi2
launches-nasa-mission/

https://websites.isae-supaero.fr/entrysat/Światowid (Swiatowid)

2.00

17-Apr-2019

400

51.6

PolandEarth observation
constellation
demonstration and 3D
printed structure.

IOD-1 GEMS (Global
Environmental
Monitoring System,OMS IOD Mission 1,
IOD 1 Mission)

4.00

17-Apr-2019

400

51.6

UK

Weather

Antares-230

Orbital Micro Systems

Characterize the flow andradiation generated by the
diffuse bow shock formed
during high-speed flightthrough the upper
atmosphere.
Free-flying
robot poised to

Antares-230

University

Antares-230

NASA Johnson Space CenterNASA Johnson Space CenterN

3U

Successful mission

5

https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewco https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntr
https://sites.utexas.edu/tsl/seeker/
ntent.cgi?article=4450&context=smallsat s.nasa.gov/20190000668.pdf

Antares-230

National University of Singapore

National University of Singapore

Y

3U

No success mission reported

4

https://network.satnogs.org/observations/ https://directory.eoportal.org/web/eoportal/?norad=44332
satellite-missions/s/spooqy-1

2019

AO9407SASSI2 (SASSI-2,
SASSI^2, Student
Aerothermal
Spectrometer Satelliteof Illinois and Indiana)

3.00

17-Apr-2019

400

51.6

USA

2019

44533

Seeker 1.0 (Seeker
Robotic External
CubeSat Inspection
Vehicle DTO)

3.00

17-Apr-2019

400

51.6

USA

2019

44332

SpooQy-1

3.00

17-Apr-2019

400

51.6

Singapore2019

2019-022G

RFTSAT1

3.00

17-Apr-2019

400

51.6

2019

2019-022E

ORCA

8.00

17-Apr-2019

492.1

51.6

2019

2019-022D

ThinSat-1A

1.00

17-Apr-2019

250

2019

2019-022E

ThinSat-1B

1.00

17-Apr-20192019

2019-022F

ThinSat-1C

1.00

17-Apr-20192019

2019-022G

ThinSat-1D

1.00

2019

2019-022H

ThinSat-1E

1.00

2019

2019-022I

ThinSat-1F

2019

2019-022J

2019

make its first test
inspection in orbit with the
Cygnus station cargo
resupply vehicle.
Demonstrate
the

USA

generation of polarisationentangled photon pairs inspace.
Technology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

North Nazarene University

North Nazarene University

Y

3U

No beacon reported

2

USA

Technology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

SEOPS, Blue Canyon Technologies
(bus)

DARPA

Y

6U

No beacon reported

2

51.6

USA

ThinSat satellite platform
for educational training.

Antares-230

Virginia Space

Virginia SpaceN

ThinSat 6T

Successful mission

5

250

51.6

USA

Antares-230

Virginia Space

Virginia SpaceN

ThinSat 6T

Successful mission

5

250

51.6

USA

Antares-230

Virginia Space

Virginia SpaceN

ThinSat 6T

Successful mission

5

17-Apr-2019

250

51.6

USA

Antares-230

Virginia Space

Virginia SpaceN

ThinSat 6T

Successful mission

5

17-Apr-2019

250

51.6

USA

Antares-230

Virginia Space

Virginia SpaceN

ThinSat 6T

Successful mission

5

1.00

17-Apr-2019

250

51.6

USA

Antares-230

Virginia Space

Virginia SpaceN

ThinSat 6T

Successful mission

5

ThinSat-1G

1.00

17-Apr-2019

250

51.6

USA

Antares-230

Virginia Space

Virginia SpaceN

ThinSat 6T

Successful mission

5

2019-022L

ThinSat-1H

1.00

17-Apr-2019

250

51.6

USA

Antares-230

Virginia Space

Virginia SpaceN

ThinSat 6T

Successful mission

5

2019

2019-022M

ThinSat-1I

1.00

17-Apr-2019

250

51.6

USA

Antares-230

Virginia Space

Virginia SpaceN

ThinSat 6T

Successful mission

5

2019

2019-022N

ThinSat-1J

1.00

17-Apr-2019

250

51.6

USA

Antares-230

Virginia Space

Virginia SpaceN

ThinSat 6T

Successful mission

5

ThinSat satellite platform
for educational training.
ThinSat satellite platform
for educational training.
ThinSat satellite platform
for educational training.
ThinSat satellite platform
for educational training.
ThinSat satellite platform
for educational training.
ThinSat satellite platform
for educational training.
ThinSat satellite platform
for educational training.
ThinSat satellite platform
for educational training.
ThinSat satellite platform
for educational training.

446

https://engineering.nnu.edu/research/rftsathttps://space.skyrocket.de/doc_sdat/orca.htm
https://www.swpc.noaa.gov/sites/default/fil
http://www.vaspace.org/index.php/thinsates/images/u59/03%20Hank%20Voss%20
program
Official.pdf
http://www.vaspace.org/index.php/thinsatprogram
http://www.vaspace.org/index.php/thinsatprogram
http://www.vaspace.org/index.php/thinsatprogram
http://www.vaspace.org/index.php/thinsatprogram
http://www.vaspace.org/index.php/thinsatprogram
http://www.vaspace.org/index.php/thinsatprogram
http://www.vaspace.org/index.php/thinsatprogram
http://www.vaspace.org/index.php/thinsatprogram
http://www.vaspace.org/index.php/thinsatprogramVirginia SpaceN

ThinSat 6T

Successful mission

5

Virginia Space

Virginia SpaceN

ThinSat 6T

Successful mission

5

Research (Atmosphericdensity)

Electron KS

U.S. Air Force Academy

U.S. Air Force Academy

Y

1U

No beacon reported

2

https://spacewatch.global/2019/05/rocketlab-successfully-launches-threesatellites-for-u-s-air-force-from-newzealand/

USA, Sweden

Technology

Electron KS

COSMIAC, Pumpkin (bus)

Air Force Research Laboratory
Space Vehicles Directorate

Y

6U

No beacon reported

2

https://spacewatch.global/2019/05/rocketlab-successfully-launches-threehttps://cosmiac.unm.edu/projects/sparcsatellites-for-u-s-air-force-from-new1.html
zealand/

28.5

USA

Experimental
Communication

Falcon Heavy (Block 5) US Naval Academy Satellite Lab

US Naval Academy Satellite Lab

Y

1.5U

Successful mission

5

http://aprs.org/psat2.html

28.5

USA

Technology

Falcon Heavy (Block 5) Los Alamos National Laboratory (LANL)

Los Alamos National Laboratory(LANL)Y

1.5U

No beacon reported

2

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/pro
metheus-2.htm

28.5

USA

Technology,
Communication

US Naval Academy Satellite Lab,
George Washington University

Y

1.5U

No mission result found4

http://aprs.org/bricsat2.html

https://network.satnogs.org/observations/?norad=44355

Y2U

http://www.polysat.org/launchedhttps://twitter.com/CalPoly/status/1178139 https://twitter.com/PolySat/status/1179267
338892283905
628323487745

ThinSat-1K

1.00

17-Apr-2019

250

51.6

USA

2019-022Q

ThinSat-1L

1.00

17-Apr-2019

250

51.6

USA

2019

2019-026A

Falcon-ODE (AFOTEC
1)

1.00

5-May-2019

515.8

40

USA

2019

2019-026B

SPARC-1

8.00

5-May-2019

515

40

2019

2019-036R

Psat-2 (Navy-OSCAR
104 / NO 104)

2.00

25-Jun-2019

837.5

2019

2019-036AB

Prometheus 2.6

1.35

25-Jun-2019

817.9

2019-036S

BRICSat-2 (USNAP 1 /Navy-OSCAR 103 / NO
103)

1.00

25-Jun-2019

824

Falcon Heavy (Block 5)

US Naval Academy Satellite Lab,
George Washington University

2019

2019-036X

CP9 (LEO)

2.00

25-Jun-2019

808.6

28.5

USA

Technology

Falcon Heavy (Block 5) Cal Poly Picosatellite Project (PolySat)

Cal Poly Picosatellite Project(PolySat)No success mission reported

4

2019

2019-036H

TEPCE 1,2

1.50

25-Jun-2019

735.5

28.5

USA

Experimental

Falcon Heavy (Block 5) Naval Research Lab (NRL)

Naval Research Lab (NRL)Y

2x 1.5U

No beacon reported

2

2019

2019-036J

FalconSat 7 (Peregrine,
DOTSI)

5.00

25-Jun-2019

797.6

28.5

USA

Experimental

Falcon Heavy (Block 5) U.S. Air Force Academy, Boeing (bus)U.S. Air Force Academy

Y

3U

No beacon reported

2

2019

2019-036AC

LightSail 2

5.00

25-Jun-2019

737.2

24

USA

Technology

Falcon Heavy (Block 5) The Planetary Society

The Planetary Society

Y

3U

Successful mission

5

2019

2019-036P

ARMADILLO

4.00

25-Jun-2019

833

28.5

USA

Technology

Falcon Heavy (Block 5) University of Texas

University of Texas

Y

3U

No mission result found

4

2019

2019-036T

4.00

25-Jun-2019

783

28.5

USA

Science, ionosphere

Falcon Heavy (Block 5) SRI International

SRI International

Y

3U

2019

2019-036W

4.00

25-Jun-2019

780.6

28.5

USA

Science, ionosphere

Falcon Heavy (Block 5) SRI International

SRI International

Y

3U

2019

2019-036W

E-TBEX-B

4.00

25-Jun-2019

779.4

28.5

USA

Science, ionosphere

Falcon Heavy (Block 5) SRI International

SRI International

Y

3U

No beacon reported

2

2019

2019-036T

E-TBEX-A

4.00

25-Jun-2019

779

28.5

USA

Science, ionosphere

Falcon Heavy (Block 5) SRI International

SRI International

Y

3U

No beacon reported

2

2019

2019-037B

Prometheus-2.9

1.35

29-Jun-2019

463.2

45

USA

Technology

Electron KS

Los Alamos National Laboratory (LANL)

1.5U

No beacon reported

2

2019-037K

Prometheus 2.7

1.35

29-Jun-2019

462.7

45

USA

Technology

Electron KS

Los Alamos National Laboratory (LANL)

Los Alamos National Laboratory(LANL)
Los Alamos National Laboratory(LANL)

Y

2019

Y

1.5U

No beacon reported

2

2019

2019-037E

ACRUX-1

1.00

29-Jun-2019

461.9

45

Australia

Technology

Electron KS

Melbourne Space Program

Melbourne Space ProgramY

1U

No success mission reported

4Electron KS

Swarm Technologies

Swarm Technologies

Y

1U

No beacon reported

2

2019

2019-037F

E-TBEx A (Helio 3) (exTBEx A)
E-TBEx B (Helio 3) (exTBEx B)SpaceBEE 9

0.70

29-Jun-2019

460.1

http://www.vaspace.org/index.php/thinsatprogram
http://www.vaspace.org/index.php/thinsatprogram

Virginia Space

Antares-230

2019-022P

2019

2019

ThinSat satellite platform
for educational training.
ThinSat satellite platform
for educational training.

Antares-230

2019

45

USA

Communication M2M/IoT,
technology
Communication M2M/IoT,
technology

https://directory.eoportal.org/web/eoportal/
satellite-missions/f/falconsat-8
https://twitter.com/exploreplanets/status/1 https://time.com/collection/best197607737351262209
inventions-2019/5733080/lightsail-2/
https://network.satnogs.org/observations/ https://directory.eoportal.org/web/eoportal/?norad=44352
satellite-missions/a/armadillo#foot1%29

https://exploration.engin.umich.edu/blog/?
page_id=615
https://exploration.engin.umich.edu/blog/?
page_id=615
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/pro
metheus-2.htm
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/pro
metheus-2.htm
https://www.hydrix.com/newsarticles/mission-accomplished-as-acrux1-sends-signals-from-low-earth-orbit
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/spac
ebee-5.htm
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/spac
ebee-5.htm

20192019-037G

SpaceBEE 8

0.40

29-Jun-2019

454.1

45

USA

Electron KS

Swarm Technologies

Swarm Technologies

Y

1U

No beacon reported

2

2019

2019-037A

Painani-1

3.30

29-Jun-2019

465.3

45

MexicoTechnology, earth
observation

Electron KS

Universidad del Ejerito y Fuerza Aerea

Secretaría de la Defensa Nacional(SEDENA), Universidad del Ejerito y
Fuerza Aerea

Y

3U

Beacon reported

3

https://dep.cicese.mx/csa/painani/20192019-038

BeeSat 10 (Tubsat 18)

0.30

5-Jul-2019

600

97.7

Germany

Technology

Soyuz-2-1b Fregat-M

TU Berlin

TU Berlin

Y

0.25U

Telemetry received

3

https://www.raumfahrttechnik.tuhttps://network.satnogs.org/observations/berlin.de/menue/amateur_radio/parameter?norad=99803
/en/

2019

2019-038

BeeSat 11 (Tubsat 19)

0.30

5-Jul-2019

600

97.7

Germany

Technology

Soyuz-2-1b Fregat-M

TU Berlin

TU Berlin

Y

0.25U

Telemetry received

3

https://www.raumfahrttechnik.tuhttps://network.satnogs.org/observations/berlin.de/menue/amateur_radio/parameter?norad=99804
/en/

2019

2019-038

BeeSat 12 (Tubsat 20)

0.30

5-Jul-2019

600

97.7

Germany

Technology

Soyuz-2-1b Fregat-M

TU Berlin

TU Berlin

Y

0.25U

Telemetry received

3

https://www.raumfahrttechnik.tuhttps://network.satnogs.org/observations/berlin.de/menue/amateur_radio/parameter?norad=99805
/en/

2019

2019-038

BeeSat 13 (Tubsat 21)

0.30

5-Jul-2019

600

97.7

Germany

Technology

Soyuz-2-1b Fregat-M

TU Berlin

TU Berlin

Y

0.25U

No telemetry received2

https://www.raumfahrttechnik.tuhttps://network.satnogs.org/observations/berlin.de/menue/amateur_radio/parameter?norad=99806
/en/

2019

2019-038Y

Momentus X1 (ElCamino Real)

20.00

5-Jul-2019

554.5

97.5

USA

Technology

Soyuz-2-1b Fregat-M

Astro Digital

Momentus

Y

16U

Successful mission

5

https://spacenews.com/momentus-elcamino-real-results/

2019

2019-038

1.00

5-Jul-2019

600

97.7

FranceTechnology

Soyuz-2-1b Fregat-M

University of Montpellier II

University of Montpellier IIY

1U

No beacon reported

2

2019

2019-038

1.00

5-Jul-2019

600

97.7

Estonia

Technology, Earthobservation

Soyuz-2-1b Fregat-M

Tallin University of Technology

Tallin University of Technology

Y

1U

Beacon reported

3

2019

2019-038

BeeSat 9 (Tubsat 17)

1.00

5-Jul-2019

600

97.7

Germany

Technology

Soyuz-2-1b Fregat-M

TU Berlin

TU Berlin

Y

1U

Successful mission

5

https://www.raumfahrttechnik.tuhttps://twitter.com/TUBspace/status/1158
berlin.de/menue/forschung/aktuelle_projek
437537305767936?s=20
te/beesat_9/parameter/en/

2019

2019-038N

MOVE 2b

1.00

5-Jul-2019

556

97.5

Germany

Technology

Soyuz-2-1b Fregat-M

TU München

TU München

Y

1U

Beacon reported

3

https://twitter.com/MOVE_2_SPACE/statu https://www.move2space.de/MOVEs/1147167801200828416
II/satellite/radio-amateurs/

SkyFox Labs

MTCube (ROBUSTA
1C)
TTÜ101 (TTÜSat,MektorySAT 1, Koit)

2019

2019-038W

Lucky-7

1.00

5-Jul-2019

555.3

97.5

Czech Republic

Soyuz-2-1b Fregat-M

SkyFox Labs

Y

1U

Successful mission

5

http://www.lucky7satellite.org/mission

2019

2019-038

SEAM 2.0

4.00

5-Jul-2019

600

97.7

SwedenTechnology, education,science (ionosphere)

Soyuz-2-1b Fregat-M

KTH, ÅAC Microtec, ECM, LEMI,
KTH, ÅAC Microtec, ECM, LEMI, SpaceSpace BLE, GOMSpace, SSC,
BLE, GOMSpace, SSC, Kayser Italia
Kayser Italia

Y

3U

Beacon reported

3

https://network.satnogs.org/observations/?norad=99808

2019

2019-038

UTE-Ecuador

4.00

5-Jul-2019

600

97.7

EcuadorTechnology

Soyuz-2-1b Fregat-M

UTE

UTE

Y

3U

Beacon reported

3

https://www.ute.edu.ec/universidad-utevuelve-al-espacio-con-su-segundonanosatelite/2019

2019-038G

VDNH-80 (VDNKh-80)

4.00

5-Jul-2019

599.3

97.7

RussiaTechnology

Soyuz-2-1b Fregat-M

VDNH, Moscow State University

VDNH, Moscow State University

Y

3U

Tiny power budget for scientificmission4

https://www.cubesatsymposium.eu/index.
php?option=com_phocadownload&view=fil
e&id=17:11th-ecspresentations&Itemid=1292&lang=en

20192019-038H

D-Star One LightSat

4.00

5-Jul-2019

552.5

97.5

Germany

Communications

Soyuz-2-1b Fregat-M

German Orbital Systems GmbHGerman Orbital Systems GmbHY

3U

Beacon reported

3

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/dstar-one.htm

4https://www.cubesatsymposium.eu/index.
php?option=com_phocadownload&view=fil
e&id=17:11th-ecspresentations&Itemid=1292&lang=en
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/
satellite-missions/l/lemur

2019-038J

2019

2019-038S

2019

2019-038L

2019

2019-038V

2019

2019-038Z

2019

2019-038T

2019

2019-038AB

2019

2019-038AD

2019

2019-038X

AmGU 1 (AmurSat)

Lemur-2 100 (Lemur-2
Wanli)
Lemur-2 101 (Lemur-2
LillyJo)
Lemur-2 102 (Lemur-2
DustInTheWind)
Lemur-2 103 (Lemur-2
EJatta)Lemur-2 104 (Lemur-2
Morag)
Lemur-2 105 (Lemur-2
GregRobinson)
Lemur-2 106 (Lemur-2
Yndrd)
Lemur-2 107 (Lemur-2
Alex-Maddy)

4.00

5-Jul-2019

552.7

97.5

Russia4.00

5-Jul-2019

554

97.5

USA

4.00

5-Jul-2019

554.8

97.5

USA

4.00

5-Jul-2019

554

97.5

USA

4.00

5-Jul-2019

554

97.5

USA

4.00

5-Jul-2019

554

97.5

USA

4.00

5-Jul-2019

554

97.5

USA

4.00

5-Jul-2019

554

97.5

USA

4.00

5-Jul-2019

554

97.5

USA

Technology

Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring
Earth observation, trafficmonitoring

Soyuz-2-1b Fregat-M

Amur State University

Amur State University

Y

3U

Tiny power budget for scientificmissionSoyuz-2-1b Fregat-M

Spire

Spire

Y

3U

5

Soyuz-2-1b Fregat-M

Spire

Spire

Y

3U

5

Soyuz-2-1b Fregat-M

Spire

Spire

Y

3U

5

Soyuz-2-1b Fregat-M

Spire

Spire

Y

3U

5

Soyuz-2-1b Fregat-M

Spire

Spire

Y

3U

5

Soyuz-2-1b Fregat-M

Spire

Spire

Y

3U

5

Soyuz-2-1b Fregat-M

Spire

Spire

Y

3U

5

Soyuz-2-1b Fregat-M

Spire

Spire

Y

3U

5

Bayerische Julius-MaximiliansUniversität Würzburg

Y

3U

Successful mission

5

2019

2019-038Q

SONATE

4.00

5-Jul-2019

556.3

97.5

Germany

Technology

Soyuz-2-1b Fregat-M

Bayerische Julius-MaximiliansUniversität Würzburg

2019

2019-038AA

D-Star One
EXOCONNECT

4.00

5-Jul-2019

552.5

97.5

Germany

Communications

Soyuz-2-1b Fregat-M

German Orbital Systems GmbHGerman Orbital Systems GmbHY

3U

Beacon reported

3

2019

2019-038F

JAISAT 1

4.00

5-Jul-2019

551.7

97.5

ThailandTechnology

Soyuz-2-1b Fregat-M

RAIST

RAIST

Y

3U

Beacon reported

3

https://www.move2space.de/MOVEII/phase-a-no-more-the-move-ii-systemdefinition-review/https://twitter.com/SkyFoxLabs

https://network.satnogs.org/observations/?norad=99816

https://twitter.com/GermanOrbital/status/1
147151413732155392

http://www8.informatik.uniwuerzburg.de/en/wissenschaftforschung/sonate/https://twitter.com/GermanOrbital/status/1
147151413732155392
https://twitter.com/GermanOrbital/status/1
http://www.rast.or.th/jaisat/live
147151413732155392

2019

2019-038AE

Socrat1.00

5-Jul-2019

554.9

97.5

RussiaTechnology

Soyuz-2-1b Fregat-M

Moscow State University

Moscow State University

Y

3U

Tiny power budget for scientificmission4

https://www.cubesatsymposium.eu/index.
php?option=com_phocadownload&view=fil
e&id=17:11th-ecspresentations&Itemid=1292&lang=en

20192019-038E

NSLSat 1

8.00

5-Jul-2019

600

97.7

IsraelTechnology

Soyuz-2-1b Fregat-M

ÅAC Clyde Space

NSLCommY

6U

No beacon reported

2

https://nocamels.com/2019/09/nslcomm2nd-satellite-multi-million-deal/447

https://directory.eoportal.org/web/eoportal/
satellite-missions/content/-/article/elcamino

https://www.linkedin.com/posts/activity6579772801929084928-LcPs/
https://network.satnogs.org/observations/?norad=99812

Technology, Earthobservation

2019

https://network.satnogs.org/observations/?norad=99961

https://network.satnogs.org/observations/?norad=44419

Technology

Soyuz-2-1b Fregat-M

EXO Launch

EXO Launch

Y

Custom

Successful mission

5

http://www.spacetechexpo.eu/resources/
news-and-editorial/newshttps://www.exolaunch.com/Carbonix.html container/2019/12/13/exolaunch-demosgroundbreaking-small-satellite-separationsystems-at-space-tech-expo-2019/UK

Technology

Soyuz-2-1b Fregat-M

SSTL

SSTL

Y

Custom

Successful mission

5

https://www.sstl.co.uk/mediahub/images/dot-1#

China

Education, amateur radio
communication,technology

Hyperbola-1

CAMSAT, BIT

CAMSAT, BIT

Y

1.5U

No mission result found4

https://network.satnogs.org/observations/?norad=44443

EgyptTechnology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

NARSS

Technology

Falcon-9 v1.2 (Block 5)

Y
Y

1U

USA

NARSS
SEOPS, Blue Canyon Technologies
(bus)

Y

12U

No beacon reported

2

https://spaceflightnow.com/2019/08/08/atl
as-5-launch-adds-to-u-s-militarys-securecommunications-satellite-network/

AFSPC

Y

6U

No beacon reported

2

https://www.afspc.af.mil/News/ArticleDisplay/Article/1937581/pearl-whitecubesats-successfully-launched/

Tiger Innovations

AFSPC

Y

6U

No beacon reported

2

https://www.afspc.af.mil/News/ArticleDisplay/Article/1937581/pearl-whitecubesats-successfully-launched/Electron KS

UnseenLabs (payload); GOMSpace(bus)

UnseenLabs

Y

6U

Successful mission

5

https://unseenlabs.space/

Kuaizhou-1ASpacety Aerospace Co.,Spacety Aerospace Co.,Y

6U

No beacon reported

2

Kuaizhou-1A

DFH Satellite Co

CASYCustomNo beacon reported

2Long March 4B

Aeros Aerospace Science andTechnology Co., Ltd. (Aes Space)

Aeros Aerospace Science andTechnology Co., Ltd. (Aes Space)Y

3U

Successful mission

5

Long March 4B

Beijing Normal University (BNU)

Beijing Normal University (BNU)Y

CustomNo beacon reported

2

Satellite inspector

Antares-230

NASA Johnson Space Center

NASA

Y

3U

Successful mission

5

https://sites.utexas.edu/tsl/seeker/

USA

Satellite inspector

Antares-230

NASA Johnson Space Center

NASA

Y

3U

Successful mission

5

https://sites.utexas.edu/tsl/seeker/

Egypt

Technology

H-2B-304

NARSS

NARSS

Y

1U

No beacon reported

2

Japan

Technology

H-2B-304

University of Tokyo

University of TokyoY

3U

No beacon reported

2

Rwanda Utilities Regulatory Authority(RURA)

Rwanda Utilities Regulatory
Authority (RURA)

Y

3U

No beacon reported

2

Y

16U

No beacon reported

2

No beacon reported

2

2019

2019-038

CarbonIX

30.00

5-Jul-2019

554.2

97.5

Germany

2019

2019-038P

DoT 1

20.00

5-Jul-2019

556.1

97.5

2019

2019-043A

CAS 7B (BP 1B, BO
102, BIT ProgressOSCAR 102)

4.00

25-Jul-20192019

2019-022H

NARSScube 2

1.00

25-Jul-20192019

2019-022E

ORCA (SEOPS-ORCA)

8.00

25-Jul-20192019

2019-051B

TDO

14.00

8-Aug-2019

35206.8

25.9

USA

2019

2019-054C

Pearl White 1

8.00

19-Aug-2019

556.5

45

USA

Technology

Electron KS

Tiger Innovations

2019

2019-054D

Pearl White 2

8.00

19-Aug-2019

556.1

45

USA

Technology

Electron KS

2019

2019-054A

BRO1

6.00

19-Aug-2019

557.3

45

FranceTraffic monitoring, SIGINT2019

2019-058A

Xiaoxiang 1-07 (TY 107)

8.00

30-Aug-2019

616.3

97.8

China

Technology

20192019-058B

Taizhi 1 (KX 09)

20.00

30-Aug-2019

614.3

97.8

China

Technology

20192019-059C

Taurus 1 (Jinniuzuo 1)

4.00

12-Sep-2019

758.2

98.6

China

Technology

20192019-059B

BNU 1 (Jingshi 1)

16.00

12-Sep-2019

758.1

98.6

China

Earth Observation2019

2019-022K

Seeker

4.00

16-Sep-2019

489.8

51.6

USA

2019

2019-022A

Kenobi

4.00

16-Sep-2019

489

51.6

1.00

24-Sep-2019

4.00

24-Sep-2019

400

51.6

NARSSCube-1(EgyCubeSat-1)
AQT-D (Aqua ThrusterDemonstrator)

299

42.7

DARPA

Atlas-5(551)

6U

2019

1998-067QX

2019

1998-067QW

2019

2019-

RWASAT-1

4.00

24-Sep-2019

400

51.6

RwandaTechnology, education

H-2B-304

2019

2019-069A

PALISADE

20.00

17-Oct-2019

1223

87.82

USA

Technology

Electron KS

2019

2019-072D

Xiaoxiang 1-08 (TY 108, Dianfeng)

8.00

3-Nov-2019

513.8

97.5

China

Technology

Long March 4B

Spacety Aerospace Co.,Spacety Aerospace Co.,Y

6U

Flock-4p 1 (Dove
2277)

5.00

27-Nov-2019

525

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C47

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2019-081L
2019-081K

Flock-4p 2 (Dove
2278)

5.00

27-Nov-2019

525

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C47

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2019-081J

Flock-4p 3 (Dove
2304)

5.00

27-Nov-2019

525

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C47

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2019-081H

Flock-4p 4 (Dove
2310)

5.00

27-Nov-2019

525

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C47

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2019-081Q

Flock-4p 5 (Dove
2259)

5.00

27-Nov-2019

525

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C47

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2019-081P

Flock-4p 6 (Dove
2263)

5.00

27-Nov-2019

525

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C47

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2019-081N

Flock-4p 7 (Dove
222F)

5.00

27-Nov-2019

525

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C47

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2019-081M

Flock-4p 8 (Dove
2275)

5.00

27-Nov-2019

525

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C47

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2019-081D

Flock-4p 9 (Dove
2257)

5.00

27-Nov-2019

525

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C47

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2019-081E

Flock-4p 10 (Dove
2233)

5.00

27-Nov-2019

525

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C47

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2019-081F

Flock-4p 11 (Dove
2231)

5.00

27-Nov-2019

525

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C47

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

5

2019-081G

Flock-4p 12 (Dove
2271)

5.00

27-Nov-2019

525

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C47

Planet Labs

Planet Labs

Y

3U

2019

2019-081C

Meshbed4.00

27-Nov-2019

526

97.5

USA

Technology

PSLV-XL C47

Analytical Space Inc., MITRE (payload)

Analytical Space Inc.

Y

3U

2019

2019-084F

FossaSat 1

0.20

6-Dec-2019

406.7

97

Spain

Technology

Electron KS

Fossa Systems

Fossa Systems

Y

PocketQube(1P)
PocketQube
(1P)

2019

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

https://twitter.com/GomSpaceGroup/statu
s/1177150855604314112?s=20

https://www.nasaspaceflight.com/2019/08/
kuaizhou-1a-two-satellites-china/
https://www.nasaspaceflight.com/2019/08/
kuaizhou-1a-two-satellites-china/
https://mp.weixin.qq.com/s/j9YnU0RSly50
MHTmhQHnBA
https://spacenews.com/china-continuesintense-activity-with-environmentnavigation-satellite-launches/
https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewco https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntr
ntent.cgi?article=4450&context=smallsat s.nasa.gov/20190000668.pdf
https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewco https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntr
ntent.cgi?article=4450&context=smallsat s.nasa.gov/20190000668.pdf
http://iss.jaxa.jp/en/kiboexp/news/191203_
http://www.narsscube.com/Home.aspx
jssod12.html
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/ https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewco
http://jasakawa9.wixsite.com/website
satellite-missions/a/aqt-d
ntent.cgi?article=4398&context=smallsat
https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewco http://iss.jaxa.jp/en/kiboexp/news/191203_
ntent.cgi?article=4361&context=smallsat jssod12.html
https://www.rocketlabusa.com/missions/c https://spacenews.com/rocket-labompleted-missions/as-the-crow-flies/
launches-astro-digital-satellite/
https://www.weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404434519905140746#_0
https://www.planet.com/pulse/asuccessful-launch-for-flock-4p-on-thepslv/

5
No beacon reported

2

https://www.isro.gov.in/launcher/pslv-c47cartosat-3-mission

Antenna deployment failure3

https://fossa.systems/fossasat-1/

https://twitter.com/FossaSys/status/12115
86454759059456

2019

2019-084H

TRSI-Sat

0.20

6-Dec-2019

403.5

97

Germany

Technology

Electron KS

My RadarMy RadarY

No beacon reported

2

https://network.satnogs.org/observations/?norad=99821

2019

2019-084J

SMOG-P

0.20

6-Dec-2019

406.3

97

Hungary

Technology

Electron KS

BME University

BME University

Y

PocketQube(1P)

Beacon reported

3

https://www.amsat.org/smog-p-and-atl-1https://network.satnogs.org/observations/
https://twitter.com/ea4gpz/status/1206165
designated-magyar-oscar-105-mo-105?norad=44832
390105206790
and-magyar-oscar-106-mo-106/

2019

2019-084G

ATL 1

0.40

6-Dec-2019

406.8

97

Hungary

Technology

Electron KS

ATL Ltd.

ATL Ltd.

Y

PocketQube(2P)

Beacon reported

3

https://www.amsat.org/smog-p-and-atl-1https://network.satnogs.org/observations/designated-magyar-oscar-105-mo-105?norad=44830
and-magyar-oscar-106-mo-106/

2019

2019-084D

NOOR 1A (Unicorn 2B)

0.75

6-Dec-2019

409.5

97

USA

Technology

Electron KS

Alba Orbital

Alba OrbitalY

No beacon reported

2

2019

2019-084E

NOOR 1B (Unicorn 2C)

0.75

6-Dec-2019

405.3

97

USA

Technology

Electron KS

Alba Orbital

Alba OrbitalY

No beacon reported

2448

PocketQube(3P)
PocketQube(3P)

https://space.skyrocket.de/doc_sdat/noor-1.htmhttps://space.skyrocket.de/doc_sdat/noor-1.htm