目次○重点整備地区一覧（※各地区の特定事業内容は、下記の地区別項目をクリックすることにより、各地区ページへ移動します。）

１． 新中野地区
２． 中野地区
３． 東中野・落合地区
４． 新井薬師前地区
５． 沼袋地区
６． 野方地区
７． 鷺宮地区

１．新中野地区・特定事業【新中野地区・特定事業】
整備対象

経路番号

事業内容

事業主体

R4 年度事業進捗状況
対応済

事業中

事業実施に際しての特記事項

未対応（１）公共交通特定事業
新中野駅

・階段の両側に 2 段手すりの設置

東京地下鉄

○株式会社

（２）道路特定事業①・植樹ます周辺の舗装等の改善

平成 28 年度対応済み

・歩道の有効幅員（原則 2m 以上）の確保③○

杉山公園交差点部については街路整

東京都

・歩道の段差・勾配の改善

備事業に併せ対応予定○・視覚障害者誘導用ブロックの設置
・歩道の有効幅員（原則 2m 以上）（A）

平成 28 年度対応済みの確保

生活関連経路④・歩道の段差・勾配の改善

平成 30 年度対応済み

・視覚障害者誘導用ブロックの○設置
・歩道の有効幅員（原則 2m 以上）の確保⑤・歩道の段差・勾配の改善
・視覚障害者誘導用ブロックの設置

生活関連経路（C）⑥・路側帯のカラー化等による安全な歩行空間の確保

無電柱化事業に伴い整備

○
中野区
○

一部対応済み都市計画道路事業に伴い整備○○一部対応済み（速度抑制標示は設置済み）

生活関連経路（C）⑧

路側帯のカラー化等による安全な歩行空間の確保

中野区○（３）交通安全特定事業
・信号機の改良（音響機能の整備
生活関連経路①（A）⑤等）

東京都公安・横断歩道の整備委員会○
平成 28 年度対応済み

・横断歩道の整備

平成 28 年度対応済み（４）都市公園特定事業
・主要な出入口の段差の改善及追分公園

び有効幅（1.2m 以上）の確保

中野区

平成 30 年度対応済み

中野区

平成 27 年度対応済み

・多機能トイレの設置（５）建築物特定事業
中部すこやか・視覚障害者誘導用ブロック上

福祉ｾﾝﾀｰの玄関マットの撤去（６）その他の事業
・歩道等にある看板・商品等の障害物の撤去
・放置自転車対策の強化
地区全体

中野区

・自転車利用のルールとマナーに関する広報啓発活動の実施
・職員に対する研修や教育・訓練 中野区

区施設の実施各事業者

・職員の手話習得の推進中野区---------------

引き続き実施中重点整備地区一覧へ戻る２．中野地区・特定事業

【中野地区・特定事業】
整備対象

経路番号

事業内容

事業主体

R4 年度事業進捗状況
対応済

事業中

事業実施に際しての特記事項

未対応（１）公共交通特定事業
・西側南北自由通路の整備に併中野駅せた橋上駅舎の整備

中野区施行中。2026 年駅自由通路使用開○始（ラチ内 EV 運用開始）予定（２）道路特定事業①
・視覚障害者誘導用ブロックの②設置

東京都

平成 28 年度対応済み③

平成 28 年度対応済み④⑤

生活関連経路○区画整理事業に伴い整備

⑥○⑦○

⑧○（A）

⑨・歩道の段差・勾配の改善

一部対応済み中野駅周辺整備と連動して整備一部対応済み中野駅周辺整備と連動して整備一部対応済み中野駅周辺整備と連動して整備
平成 28 年度対応済み

中野区⑩

平成 28 年度対応済み⑪

平成 28 年度対応済み⑫

平成 28 年度対応済み⑳

平成 28 年度対応済み㉓㉘○○

一部対応済み都市計画道路事業に伴い整備区画整理事業に伴い整備

⑤○

区画整理事業に伴い整備⑥○⑦○⑧一部対応済み
中野駅周辺整備と連動して整備○・視覚障害者誘導用ブロックの生活関連経路

⑨（A）

⑩○

一部対応済み⑪○

中野駅周辺整備と連動して整備

平成 28 年度対応済み

設置⑫

平成 28 年度対応済み⑳

平成 28 年度対応済み
中野区㉓㉘㉘・歩道の整備○○

区画整理事業に伴い整備○

区画整理事業に伴い整備⑰○㉑

平成 28 年度対応済み㉒
生活関連経路（C)㉔㉕㉖

都市計画道路事業に伴い整備○○

・路側帯のカラー化等による安○

全な歩行空間の確保○㉗○

区画整理事業に伴い整備㉙○

区画整理事業に伴い整備㉚○

（３）交通安全特定事業②④○
・信号機の改良（音響機能の整○備等）
生活関連経路（A)⑨

東京都公安委員会①④⑨

平成 30 年度対応済み（野方警察署南交差点に設置）

・横断歩道の整備

平成 28 年度対応済み

・触知案内板の設置

平成 27 年度対応済み

・エレベーターの改修

平成 27 年度対応済み⑳（４）都市公園特定事業※該当なし（５）建築物特定事業
中野区役所
商工会館

中野体育館

・ブロックの設置
・筆談用具の準備とその表示の設置

中野区

平成 31 年 3 月 31 日をもって閉館
平成 29 年度対応済み（総合体育館開設に伴い、令和 2 年
9 月 30 日閉館）

（６）その他の事業
中野駅西側
中野駅北口・南口

・西側南北自由通路の整備

中野区

・バス案内板の改善

バス事業者○
平成 31 年度対応済み（中野駅周辺の２箇所にバスのりば案内を設置）

・南口駅前広場の整備
中野駅周辺・西口広場の整備

○
中野区

○

・新北口駅前広場の整備○

・歩道等にある看板・商品等の障害物の撤去
・放置自転車対策の強化
地区全体

中野区

・自転車利用のルールとマナーに関する広報啓発活動の実施
・職員に対する研修や教育・訓練 中野区

区施設の実施各事業者

・職員の手話習得の推進中野区---------------

引き続き実施中重点整備地区一覧へ戻る

３．東中野・落合地区・特定事業

【東中野・落合地区・特定事業】
整備対象

経路番号

事業内容

事業主体

R4 年度事業進捗状況
対応済

事業中

事業実施に際しての特記事項

未対応（１）公共交通特定事業
・内方線付き点状ブロックの設置
東中野駅
・多機能トイレの点字表示の改善

平成 29 年度対応済み

東日本旅客鉄道株式会社

・エレベーターの設置
・多機能トイレの設置

落合駅

平成 28 年度対応済み
平成 28 年度対応済み

東京地下鉄

・駅出入口の誘導チャイムの改善 株式会社
・階段の両側に２段手すりの設置

平成 29 年度対応済み○（２）道路特定事業
・歩道の有効幅員（原則 2m 以上）
生活関連経路（A）の確保⑤・歩道の段差・勾配の改善
・視覚障害者誘導用ブロックの設⑥
生活関連経路⑦（B）④⑥⑦

一部対応済み○一部対応済み

○

置
④

○

中野区

○

・歩道の段差・勾配の改善

平成 29 年度対応済み
平成 29 年度対応済み

・視覚障害者誘導用ブロックの設置○○○

生活関連経路
（C)

⑧○

⑨○

⑩○

⑪
⑫
⑬

・路側帯のカラー化等による安全な歩行空間の確保

○
中野区

○
○
平成 30 年度対応済み（歩行者専用⑭

道としてインターロッキングブロッ
ク舗装にて施工済み）（３）交通安全特定事業①

平成 28 年度対応済み②
生活関連経路（A)③○
・信号機の改良（音響機能の整備等）④②④

平成 29 年度対応済み（川添通り入口
東京都公安交差点に設置）

委員会

平成 29 年度対応済み（東中野５丁目交差点ほか３か所に設置）

・横断歩道の整備

平成 28 年度対応済み

・多機能トイレの設置

令和 3 年度対応済み（４）都市公園特定事業
桜山公園
すみよし公園（５）建築物特定事業※該当なし

・主要な出入口の段差の改善及び 中野区
有効幅（1.2m 以上）の確保○

（６）その他の事業
東中野駅西口・駅前広場の整備

東中野駅東口・バリアフリー化に向けた検討

平成 27 年度対応済み
中野区・歩道等にある看板・商品等の障害物の撤去
・放置自転車対策の強化
地区全体

中野区

・自転車利用のルールとマナーに関する広報啓発活動の実施
・職員に対する研修や教育・訓練 中野区

区施設の実施各事業者

・職員の手話習得の推進中野区○---------------

引き続き実施中重点整備地区一覧へ戻る

４．新井薬師前地区・特定事業

【新井薬師前地区・特定事業】
整備対象

経路番号

事業内容

事業主体

R4 年度事業進捗状況
対応済

事業中

事業実施に際しての特記事項

未対応（１）公共交通特定事業
・「筆談器あります」の表示の改
善

新井薬師前駅

平成 27 年度対応済み（南口ウインドラッチ窓枠横に表示一か所あり）

西武鉄道

・連続立体交差事業に伴う駅舎改 株式会社
良○

（２）道路特定事業②④

生活関連経路（B）○・歩道の段差・勾配の改善

○

⑥

○

②

○

④

・視覚障害者誘導用ブロックの設置

⑥中野区
○
○

①

整備
新井薬師駅広場周辺整備に連動して整備
新井薬師駅広場周辺整備に連動して整備
新井薬師駅広場周辺整備に連動して整備
新井薬師駅広場周辺整備に連動して整備
新井薬師駅広場周辺整備に連動して整備
平成 28 年度対応済み

生活関連経路③・路側帯のカラー化等による安全○（C）⑤な歩行空間の確保○⑦

新井薬師駅広場周辺整備に連動して○（３）交通安全特定事業
生活関連経路（B）

生活関連経路（C）①

平成 29 年度対応済み
上高田５丁目西交差点に設置

・横断歩道の整備④

平成 28 年度対応済み
・信号機の改良（音響機能の整備 東京都公安平成 29 年度対応済み等）

新井薬師駅前交差点に設置

委員会②
・横断歩道の整備

平成 28 年度対応済み（４）都市公園特定事業
上高田北公園新井薬師公園・主要な出入口の段差の改善及び有効幅（1.2m 以上）の確保○

中野区

・多機能トイレの設置

平成 31 年度対応済み（５）建築物特定事業※該当なし（６）その他の事業
新井薬師駅
周辺・交通広場の整備

中野区

・歩道等にある看板・商品等の障害物の撤去
・放置自転車対策の強化
地区全体

中野区

・自転車利用のルールとマナーに関する広報啓発活動の実施
・職員に対する研修や教育・訓練 中野区

区施設の実施各事業者

・職員の手話習得の推進

中野区○

区画街路第 3 号線の施工に伴い整備---------------

引き続き実施中重点整備地区一覧へ戻る

５．沼袋地区・特定事業

【沼袋地区・特定事業】
整備対象

経路番号

事業内容

事業主体

R4 年度事業進捗状況
対応済

事業中

事業実施に際しての特記事項

未対応（１）公共交通特定事業
・連続立体交差事業に伴う駅舎改 西武鉄道

沼袋駅

良株式会社

○

（２）道路特定事業
・歩道の有効幅員（原則 2m 以上）
生活関連経路（A）の確保
②・歩道の段差・勾配の改善
・視覚障害者誘導用ブロックの設
置④⑤
生活関連経路（B）⑤⑥

区画街路第４号線の施行に伴い整備○

区画街路第４号線の施工に伴い整備○

区画街路第４号線の施工に伴い整備○地区計画に伴い整備
平成 28 年度対応済み

・歩道の段差・勾配の改善⑥④○

平成 31 年度対応済み

中野区
・視覚障害者誘導用ブロックの設置（セミフラット型バリアフリー整備）○○

平和の森公園の再整備に伴い整備
平成 31 年度対応済み④・歩道の整備

○

生活関連経路③・路側帯のカラー化等による安全○（C）⑦な歩行空間の確保○

地区計画に伴い整備

（３）交通安全特定事業
・信号機の改良（音響機能の整備
生活関連経路（A）⑤等）
・横断歩道の整備

平成 29 年度対応済み
東京都公安平和の森公園交差点に設置

委員会

平成 29 年度対応済み
新井４丁目２６番付近に設置（４）都市公園特定事業
・多機能トイレの設置
平和の森公園・視覚障害者誘導用ブロックの改 中野区

平成 30 年度対応済み

善・主要な出入口の段差の改善及び
丸山塚公園

有効幅（1.2m 以上）の確保○

中野区

・多機能トイレの設置○（５）建築物特定事業
障害者福祉・西側出入口に誘導チャイムの設

会館

置

中野区

令和 2 年度対応済み（６）その他の事業
沼袋駅周辺・交通広場の整備

中野区

・歩道等にある看板・商品等の障害物の撤去
・放置自転車対策の強化
地区全体

中野区

・自転車利用のルールとマナーに関する広報啓発活動の実施
・職員に対する研修や教育・訓練 中野区

区施設の実施各事業者

・職員の手話習得の推進

中野区○

区画街路 4 号線の施工に伴い整備---------------

引き続き実施中重点整備地区一覧へ戻る

６．野方地区・特定事業

【野方地区・特定事業】
整備対象

経路番号

事業内容

事業主体

R4 年度事業進捗状況
対応済

事業中

事業実施に際しての特記事項

未対応（１）公共交通特定事業※該当なし（２）道路特定事業①
生活関連経路（A）②

平成 28 年度対応済み
・視覚障害者誘導用ブロックの設
置

東京都

〇

工事期間中は仮設での対応③

平成 28 年度対応済み④○

生活関連経路⑤・路側帯のカラー化等による安全（C）⑥

な歩行空間の確保

中野区○

野方駅北側対応済み
南側未対応
駅入り口部対応、他未対応

○

⑦

○

⑧

○

（３）交通安全特定事業
生活関連経路（A）
生活関連経路（C）①
・横断歩道の整備⑦

東京都公安委員会

平成 28 年度対応済み（４）都市公園特定事業※該当なし（５）建築物特定事業
・出入口からエレベーターまでの野方図書館

視覚障害者誘導用ブロックの設 中野区
置

平成 30 年度対応済み

（６）その他の事業
・歩道等にある看板・商品等の障害物の撤去
・放置自転車対策の強化
地区全体

中野区

・自転車利用のルールとマナーに関する広報啓発活動の実施
・職員に対する研修や教育・訓練 中野区

区施設の実施各事業者

・職員の手話習得の推進中野区---------------

引き続き実施中重点整備地区一覧へ戻る

７．鷺宮地区・特定事業

【鷺宮地区・特定事業】
整備対象

経路番号

事業内容

事業主体

R4 年度事業進捗状況
対応済

事業中

事業実施に際しての特記事項

未対応（１）公共交通特定事業
・北口の視覚障害者誘導用ブロッ

平成 27 年度対応済み

ク＊の改善
・南口の階段下に点状ブロックの平成 27 年度対応済み

設置
鷺ノ宮駅

西武鉄道
・内方線付き点状ブロックの設置 株式会社

平成 27 年度対応済み

・音声・音響案内の設置

平成 29 年度対応済み

・階段の段の視認性の確保○

・階段の両側に２段手すりの設置○（２）道路特定事業
生活関連経路（C）④

・路側帯のカラー化等による安全な歩行空間の確保

中野区○（３）交通安全特定事業
生活関連経路（A）
生活関連経路（B）①②（４）都市公園特定事業

平成 29 年度対応済み
・信号機の改良（音響機能の整

東京都公安鷺宮駅北口交差点に設置備等）委員会

平成 29 年度対応済み
鷺宮小学校入口交差点に設置

双鷺公園

若宮オリーブ
公園

・主要な出入口の段差の改善及び○有効幅（1.2m 以上）の確保
・主要な出入口の段差の改善及び有効幅（1.2m 以上）の確保○
中野区

・多機能トイレの設置○(仮)鷺宮調節池上部多目的平成 27 年度対応済み
・多目的広場の整備（平成 27 年 6 月 13 日 白鷺せせら広場ぎ公園開園）（５）建築物特定事業
鷺宮体育館
鷺宮地域包括支援センター

・筆談用具の準備とその表示の設
置

平成 29 年度対応済み
中野区

・多機能トイレの設置

平成 28 年度対応済み（６）その他の事業
・歩道等にある看板・商品等の障害物の撤去
・放置自転車対策の強化
地区全体

中野区

・自転車利用のルールとマナーに関する広報啓発活動の実施
・職員に対する研修や教育・訓練 中野区

区施設の実施各事業者

・職員の手話習得の推進中野区---------------

引き続き実施中重点整備地区一覧へ戻る