令和４年度

i-Construction（ICT活⽤⼯事）セミナー

令和４年度のＩＣＴ活⽤⼯事
県の取組み

令和 ４年 ８⽉１０⽇
⼭形県 県⼟整備部 建設企画課

1

■ 本⽇の内容

令和４年度 i-Construction（ICT活⽤⼯事）セミナー
⼭形県県⼟整備部 建設企画課

Ⅰ i-Constructionについて
Ⅱ ICT活⽤⼯事について

１ ICT活⽤⼯事試⾏要領（⼭形県県⼟整備部）
２ 実施証明書の発⾏
３ 実施状況Ⅲ ICT活⽤⼯事（⼟⼯）推進モデル⼯事について2令和４年度 i-Construction（ICT活⽤⼯事）セミナー
⼭形県県⼟整備部 建設企画課■ Ⅰ i-Constructionについて

県内建設業就業者数（調査年別）

H12⽐63%73,52080,00070,00060,00011,72259,647

19,2049,733

50,00018,85640,00018,23530,00011,36010,33620,00014,023

10,00048,11148,903

46,156

10,99014,995

15,567

13,956

10,285
9,335
9,269
5,019

8,207
10,796
7,048
4,538

10,059
9,639

8,076
9,815
5,274

H17～20代

H2240代

0H1230代

50代

H27
60代～R02

県内建設業就業者数（年代別）
20,00015,00010,00019,20418,856

18,235
14,023

10,336
10,0599,815 9,269

9,639
5,274
5,019
4,538

7,048

13,956
11,36010,796
9,335
8,076

10,285
8,207

15,567
14,995
11,722 10,990
9,733

5,000
0

H12 H17 H22 H27 R02

H12 H17 H22 H27 R02

H12 H17 H22 H27 R02

H12 H17 H22 H27 R02

H12 H17 H22 H27 R02

～20代

30代

40代

50代

60代～

3

■ Ⅰ i-Constructionについて

令和４年度 i-Construction（ICT活⽤⼯事）セミナー
⼭形県県⼟整備部 建設企画課■ i-Constructionの⽬的※国⼟交通省資料より

4

■ Ⅰ i-Constructionについて■

令和４年度 i-Construction（ICT活⽤⼯事）セミナー
⼭形県県⼟整備部 建設企画課

i-Constructionの⽬指すべきもの(1) ⽣産性の向上(2) より創造的な業務への転換(3) 賃⾦⽔準の向上(4) ⼗分な休暇の取得(5) 安全性の向上(6) 多様な⼈材の活⽤(7) 地⽅創⽣への貢献(8) 希望がもてる新たな建設現場の実現
5

■ Ⅰ i-Constructionについて■

令和４年度 i-Construction（ICT活⽤⼯事）セミナー
⼭形県県⼟整備部 建設企画課

建設現場の宿命
建設現場の特性
⼀品受注⽣産異なる土地で、顧客の注文に基づき、一品毎生産

現地屋外⽣産労働集約型⽣産

様々な地理的・地形条件、及び日々変化する気象条
件等に対処した生産

様々な材料、資機材及び施工方法と専門工事会社を含めた様々な技能を持った多数の作業員による生産

製造業等で進められてきた「ライン生産方式」「セル生産方式」「自動化・ロボット化」などの生産性向上策に取り組むことが困難であると考えられてきた宿命を打ち破るため、建設現場へ IoT を導⼊

IoT : Internet of Things（モノのインターネット）
コンピュータなどの情報・通信機器だけでなく、世の中に存在する様々な物体(モノ)に通信機能を持たせ、インターネットに接続したり相互に通信することにより、自動認識や自動制御、遠隔計測などを行うこと。
6

■ Ⅰ i-Constructionについて

令和４年度 i-Construction（ICT活⽤⼯事）セミナー
⼭形県県⼟整備部 建設企画課■ i-Constructionを進めるための３つ視点(1)建設現場を最先端の⼯場へ

・ 建設現場においてもICTの本格的な導⼊・普及・ 調査・測量から設計、施⼯、検査、維持管理・更新までの各建設⽣産プロセスに３次元データ導⼊(2)建設現場へ最先端のサプライチェーンマネジメント※を導⼊・ 設計段階に施⼯性や品質管理を考慮した全体最適設計の考え⽅を導⼊・ 施⼯段階の各⼯程を改善し、建設⽣産システム全体の効率化、⽣産性向上※ サプライチェーンマネジメント・・・ ⽣産プロセス全体で情報を共有、連携し、全体最適化を図る⼿法(3)建設現場の２つの「キセイ」の打破と継続的な「カイゼン」
・ 最新技術ではない従来基準などの「規制」や年度末に⼯期設定するなどの「既成概念」の打破
・ ⽣産性向上のため制度⾯の継続的な「カイゼン」

トップランナー施策の推進
ICTの全⾯的な活⽤

全体最適の導⼊施⼯時期の平準化等
7

■ Ⅰ i-Constructionについて

令和４年度 i-Construction（ICT活⽤⼯事）セミナー
⼭形県県⼟整備部 建設企画課■ トップランナー施策➣➣➣ 県⼟整備部でも同様の取組を実施※国⼟交通省資料より

8

■ Ⅱ ICT活⽤⼯事について○ICT活⽤⼯事とは・・・

令和４年度 i-Construction（ICT活⽤⼯事）セミナー
⼭形県県⼟整備部 建設企画課※国⼟交通省資料

9■ Ⅱ ICT活⽤⼯事について

令和４年度 i-Construction（ICT活⽤⼯事）セミナー
⼭形県県⼟整備部 建設企画課➣ICT⼟⼯の流れ（起⼯測量~出来形測量）➣３次元データの利⽤⽤途➣設計データを基に効率的な施⼯の実現➣従前作業との⽐較

・ICT建機（ブルドーザ、バックホウ等）に施⼯⽤設計データを提供
・MG（マシンガイダンス）やMC（マシンコントロール）機能で施⼯・データを基にガイダンス（誘導）されるため丁張不要

従前（丁張必要）※国⼟交通省資料

ICT⼟⼯（丁張不要）10令和４年度 i-Construction（ICT活⽤⼯事）セミナー
⼭形県県⼟整備部 建設企画課■ Ⅱ ICT活⽤⼯事について
１ ICT活⽤⼯事試⾏要領（⼭形県県⼟整備部）

各⼯種で試⾏要領を制定し、⼯事におけるICT活⽤の推進を図る。
ICTを活⽤する施⼯プロセス
⼯種

開始
年度

⼟⼯

備考

3次元起⼯
測量

３次元設計
データ作成

ICT建設
機械による施⼯

３次元出来
形管理等の施⼯管理

３次元データの納品

H29〜

○

○

○

○

○

掘削、盛⼟、法⾯整形
河床等掘削

舗装⼯

H30〜

○

○

○

○

○

路盤⼯

作業⼟⼯(床堀)

R1〜

○

○

○

－

○

⼟⼯関連

付帯構造物設置⼯

R1〜

○

○

－

○

○

⼟⼯・舗装⼯関連

法⾯⼯

R1〜

○

○

－

○

○

植⽣⼯、吹付⼯、吹付
法枠⼯

地盤改良⼯

R1〜

○

○

○

○

○

⼟⼯関連、単独実施
安定処理、中層混合
深層混合

舗装⼯(修繕⼯)

R2〜

○

○

選択

選択

○

切削オーバーレイ⼯11

■ Ⅱ ICT活⽤⼯事について

令和４年度 i-Construction（ICT活⽤⼯事）セミナー
⼭形県県⼟整備部 建設企画課✓ICT活⽤⼯事（⼟⼯）
・施⼯プロセスの全段階においてICTを全⾯的に活⽤する。
①３次元起⼯測量 ②３次元設計データ作成 ③ICT建機による施⼯④３次元出来形管理等の施⼯管理 ⑤３次元データの納品
・掘削⼯（河床等掘削）、盛⼟⼯、法⾯整形⼯に活⽤・上記と合わせ、地盤改良⼯、付帯構造物設置⼯、法⾯⼯（吹付⼯）、作業⼟⼯（床堀）の関連⼯種にICT活⽤が可能
・発注⽅式は、発注者指定型、施⼯者希望Ⅰ型、施⼯者希望Ⅱ型
・発注時に対象としていない⼯事であっても契約後に受注者から提案あった場合は、ICT活⽤⼯事として事後設定可能★砂防⼟⼯積算要領を制定（R3.10~）✓ ICT活⽤⼯事（作業⼟⼯（床堀））・ICT⼟⼯と同時施⼯とし、３次元出来形管理は対象外
・契約後の受注者からの提案による協議にて実施し、単独⼯事での発注は⾏わない。

✓ ICT活⽤⼯事（付帯構造物設置⼯）・ICT⼟⼯、ICT舗装⼯と同時施⼯とし、ICT建機による施⼯は対象外
・契約後の受注者からの提案による協議にて実施し、単独⼯事での発注は⾏わない。
12

■ Ⅱ ICT活⽤⼯事について

令和４年度 i-Construction（ICT活⽤⼯事）セミナー
⼭形県県⼟整備部 建設企画課✓ ICT活⽤⼯事（法⾯⼯）・施⼯プロセスの次の段階においてICTを活⽤する。
①３次元起⼯測量 ②３次元設計データ作成 （③ICT建機による施⼯は対象外）④３次元出来形管理等の施⼯管理⑤３次元データの納品
・植⽣⼯（種⼦散布等）、吹付⼯（植⽣、コンクリート、モルタル）、吹付法枠⼯に活⽤・発注⽅式は、施⼯者希望Ⅱ型・発注時に対象としていない⼯事であっても契約後に受注者から提案あった場合は、ICT活⽤⼯事として事後設定可能✓ ICT活⽤⼯事（地盤改良⼯）

・施⼯プロセスの全段階においてICTを全⾯的に活⽤する。
①３次元起⼯測量 ②３次元設計データ作成 ③ICT建機による施⼯④３次元出来形管理等の施⼯管理 ⑤３次元データの納品・発注⽅式は、施⼯者希望Ⅱ型
・発注時に対象としていない⼯事であっても契約後に受注者から提案あった場合は、ICT活⽤⼯事として事後設定可能
・対象⼯種
安定処理、中層混合処理、スラリー撹拌⼯13

■ Ⅱ ICT活⽤⼯事について

令和４年度 i-Construction（ICT活⽤⼯事）セミナー
⼭形県県⼟整備部 建設企画課✓ ICT活⽤⼯事（舗装⼯）・施⼯プロセスの全段階においてICTを全⾯的に活⽤する。
①３次元起⼯測量 ②３次元設計データ作成 ③ICT建機による施⼯④３次元出来形管理等の施⼯管理 ⑤３次元データの納品
・アスファルト舗装⼜はコンクリート舗装で路盤⼯を含む⼯事
・発注⽅式は、施⼯者希望Ⅰ型、施⼯者希望Ⅱ型
・発注時に対象としていない⼯事であっても契約後に受注者から提案あった場合は、ICT活⽤⼯事として事後設定可能✓ ICT活⽤⼯事（舗装⼯（修繕⼯））

・施⼯プロセスの全段階においてICTを全⾯的に活⽤する。
①３次元起⼯測量 ②３次元データ作成 ③ICT建機による施⼯（従来施⼯と選択可）④３次元出来形管理等の施⼯管理（従来施⼯の場合は従来管理） ⑤３次元データの納品
・切削オーバーレイ⼯（切削〜舗装）でICT活⽤施⼯
・発注⽅式は、施⼯者希望Ⅰ型、施⼯者希望Ⅱ型
・発注時に対象としていない⼯事であっても契約後に受注者から提案あった場合は、ICT活⽤⼯事として事後設定可能✓ その他（⼯事費の変更積算と⼯事成績評定）★ ３次元出来形管理等と３次元データ納品を⾏う場合は、共通仮設費率及び現場管理費率を補正し、経費を計上★ ICT活⽤とする施⼯プロセスの各段階での設計変更が可能★ 施⼯プロセスのいずれかの段階においてICT活⽤（納品のみ除く）で⼯事成績評定にて加点

14

■ Ⅱ ICT活⽤⼯事について

令和４年度 i-Construction（ICT活⽤⼯事）セミナー
⼭形県県⼟整備部 建設企画課

２ 実施証明書••

ICTを全⾯活⽤※１し、⼯事を完成させた主任（監理）技術者に対して証明書を発⾏※１ 全⾯活⽤とは、施⼯プロセスの各段階（３次元起⼯測量〜３次元設計データ作成〜ＩＣＴ建設機械による施⼯〜３次元出来形管理等の施⼯管理〜３次元データの納品）で活⽤することをいう。

総合評価落札⽅式で発注型式がICT活⽤⼯事（発注者指定型、施⼯者希望Ⅰ型）の場合に、証明書の有無を技術者の評価項⽬として活⽤※2※2 ⼭形県県⼟整備部では、県⼟整備部（各総合⽀庁建設部及び県⼟整備部所管出先機関を含む)が発⾏した証明書（⼊札公告⽇までに発⾏されたもの）のみを評価対象 としている✔ 発⾏の流れ完成検査に合格し、⽬的物引渡しが完了した後、発注者が発⾏⼿続きを⾏う。
受注者側の⼿続きは不要。

✔ 有効期間

有効期間は、発⾏⽇から１年間、証明書の発⾏は１⼯事１回限り※紛失した場合は再発⾏が可能

15令和４年度 i-Construction（ICT活⽤⼯事）セミナー
⼭形県県⼟整備部 建設企画課■ Ⅱ ICT活⽤⼯事拡⼤の取組み●実施状況■ 発注件数区分

H28H29H30

R01R02R03ICT⼟⼯ー14817915平成29年度から

ICT舗装⼯ーー1025平成30年度から

区分

H28H29H30

R01R02R03

ICT⼟⼯

1（協議）

241179平成29年度から

ICT舗装⼯ーー0001

平成30年度から

■

備考

実施件数
備考

●受注者からの意⾒(地域建設業のあり⽅検討委員会(2021.3)
⽣産性向上について、ICTの導⼊、今後の導⼊・拡⼤の課題••

経費の増加(設備投資、外注費、⼈材確保)ICT導⼊の効果がある⼯事の安定受注

76.7%
47.2%

ICT活⽤⼯事試⾏要領、BIM/CIM活⽤⼯事試⾏要領に関して期待すること••対象となる⼯事(⼯種)を増やしてほしい
試⾏する件数を増やしてほしい

15.9%
14.0%
16令和４年度 i-Construction（ICT活⽤⼯事）セミナー
⼭形県県⼟整備部 建設企画課■ Ⅲ ICT活⽤⼯事（⼟⼯）推進モデル⼯事について(1)対象⼯事の受注機会の確保• アンケートの結果︓効果のある⼯事の安定受注、対象⼯事の増令和4年度発注⾒通しにおいて、県⼟整備部所管⼯事について、ICT活⽤⼯事試⾏要領で定める基準を満たす⼯事(⼟⼯、舗装)を積極的にICT活⽤⼯事として発注するように登録することで年間の⾒通しを⽰す。
(2)モデル⼯事の試⾏• アンケート結果︓導⼊の課題として「経費の増加」
⼭形県県⼟整備部ＩＣＴ活⽤⼯事に関するアンケート（2019.12）→ 「出来形測量が積算基準と合わない。」→ 「⼯事規模が⼩さくUAV出来形管理を⾏った場合、間接費で計上されている費⽤以上となる。」

⼭形県県⼟整備部ＩＣＴ活⽤⼯事（⼟⼯）推進モデル⼯事試⾏要領
⼭形県県⼟整備部ＩＣＴ活⽤⼯事（⼟⼯）試⾏要領に基づき発注したＩＣＴ活⽤⼯事の「３次元出来形管理等の施⼯管理」、「３次元データの納品」に要する費⽤に関し、・受注者が提出した⾒積りを基に算定した設計額（上限あり）
・ＩＣＴ活⽤⼯事試⾏要領に基づき算定した設計額を⽐較し、上回る⽅の⾦額で契約変更を⾏う。 ← 出来形管理等費⽤での実費⽤を反映した変更⾦額を算定

17■ Ⅳ BIM/CIM活⽤⼯事・業務について

令和４年度 i-Construction（ICT活⽤⼯事）セミナー
⼭形県県⼟整備部 建設企画課

出典︓国⼟交通省BIM/CIMポータルサイト

■ Ⅳ BIM/CIM活⽤⼯事・業務について

令和４年度 i-Construction（ICT活⽤⼯事）セミナー
⼭形県県⼟整備部 建設企画課

出典︓国⼟交通省BIM/CIMポータルサイト

■Ⅳ BIM/CIM活⽤⼯事・業務について

令和４年度 i-Construction（ICT活⽤⼯事）セミナー
⼭形県県⼟整備部 建設企画課

１ BIM/CIM活⽤⼯事試⾏要領（⼭形県県⼟整備部）
・施⼯プロセスの各段階において、BIM/CIMを活⽤するもの。
・対象⼯事（R3.10〜追加）
⼟⼯（河川⼟⼯・海岸⼟⼯・砂防⼟⼯、道路⼟⼯）
築堤・護岸（擁壁護岸⼯等）
砂防・地すべり対策（砂防構造物・地すべり防⽌施設等）
橋梁（下部⼯、鋼上部⼯、PC上部⼯等）
⽔⾨（⽔⾨本体⼯）
ダム（コンクリートダム、フィルダム等）
トンネル（NATM）
・発注⽅式
施⼯者希望Ⅰ型、施⼯者希望Ⅱ型※発注時に対象としていない⼯事であっても契約後に受注者から提案あった場合は、BIM/CIM活⽤を⾏うことができる
・活⽤項⽬a）BIM/CIM を活⽤した監督・検査の効率化
b）BIM/CIM を活⽤した変更協議等の効率化
c) リスクに関するシミュレーション（地質、騒⾳、浸⽔等）
d) 対外説明（関係者協議、住⺠説明、広報等）
e) その他【業務特性に応じた項⽬を設定】
20

■Ⅳ BIM/CIM活⽤⼯事・業務について

令和４年度 i-Construction（ICT活⽤⼯事）セミナー
⼭形県県⼟整備部 建設企画課

２ BIM/CIM活⽤業務試⾏要領（⼭形県県⼟整備部）
・測量・調査、設計等の設計業務等においてBIM/CIM活⽤を導⼊し、後⼯程を含めた建設⽣産・管理システム全体の効率化・⾼度化を図る。
・活⽤効果として、「フロントローディング」と「コンカレントエンジニアリング」を期待する。
・対象業務
測量業務
地質・⼟質調査業務
河川（河川構造物等）
砂防および地すべり対策（砂防構造物設計、地すべり対策調査・計画・設計等）
ダム（ダム地質調査、ダム本体設計、ダム付帯施設設計、施⼯計画及び施⼯設備等）
道路（道路設計、地下構造物設計、トンネル設計、橋梁設計等）※上記の他に、発注者が必要と認めた場合は、BIM/CIM 活⽤業務の対象としてもよい。
・発注⽅式
施⼯者希望Ⅰ型、施⼯者希望Ⅱ型
・活⽤項⽬a）設計選択肢の調査（配置計画案の⽐較等）
b）リスクに関するシミュレーション（地質、騒⾳、浸⽔等）
c）対外説明（関係者協議、住⺠説明、広報等）
d）概算⼯事費の算出
e）４D モデル（３次元モデルに時間情報を付与したモデル）による施⼯計画等の確認
f）複数業務・⼯事を統合した⼯程把握及び情報共有g) その他【業務特性に応じた項⽬を設定】

21

■ Ⅴ 週休２⽇確保試⾏⼯事について

令和４年度 i-Construction（ICT活⽤⼯事）セミナー
⼭形県県⼟整備部 建設企画課■ 週休2⽇確保⼯事試⾏要領︓H29〜□対象⼯事

⼯期や⼯程に制約の少ない⼯事（災害復旧⼯事等、早急に対応すべき⼯事は除く）は発注者指定型か受注者希望型のいずれかで発注⇒ 対象⼯事はその旨を⼊札説明書、特記仕様書に明⽰□発注形式○発注者指定型・当初（発注時）から４週８休以上の現場閉所率の補正係数を⽤いて経費補正
・変更（精算時）は現場閉所状況に応じた変更設計⇒ ４週８休以上確保できない場合は減額変更○受注者希望型

・当初（発注時）は経費補正なし
・契約後、施⼯計画書提出前に試⾏⼯事を実施するか否かを協議
・変更（精算時）に現場閉所状況に応じた経費補正
4週6休

4週7休

4週8休以上

労務費

1.01

1.03

1.05

機械経費(賃料)

1.01

1.03

1.04

共通仮設費

1.02

1.03

1.04

現場管理費

1.03

1.04

1.06

対象⼯事は⼯事標⽰板に明⽰※特記仕様書によるご迷惑をおかけします
この工事は「週休２日」確保に取り組んでいます○○○○○○を行っています22令和４年度 i-Construction（ICT活⽤⼯事）セミナー
⼭形県県⼟整備部 建設企画課■ Ⅴ 週休２⽇確保試⾏⼯事について■ ⼯事成績評定

４週８休以上の現場閉所を達成した場合に評価可能な考査項⽬□監督員（⼯程管理） ✓休⽇の確保を⾏っている。 ほか（創意⼯夫）［働き⽅改⾰］✓週休２⽇（４週８休以上）の確保に向けた企業の取組が図られている。
□総括監督員（⼯程管理・安全対策）✓⼯程管理に係る積極的な取り組みが⾒られた。
✓現場閉所による週休２⽇（４週８休以上）を⾏った。

■ 実施証明書・４週８休以上の現場閉所を達成し、⼯事を完成させた主任（監理）技術者に対して証明書を発⾏。
・総合評価落札⽅式の全ての⼯事おいて、証明書の有無を技術者の評価項⽬として活⽤。
※ ⼭形県県⼟整備部では、⼭形県県⼟整備部（各総合⽀庁建設部及び県⼟整備部所管出先機関を含む）が発⾏した証明書のみを評価対象としている。
※ 発⾏の⼿続きや有効期間等は。ICT活⽤⼯事の実施証明書と同じ■ 必要な協議

受注者は、試⾏⼯事を実施する場合、⼯事打合簿において施⼯開始⽇を発注者に報告し、週休２⽇を確保する⼯程表を作成し発注者と協議が必要■ 実施状況
週休２⽇確保⼯事

H29

H30

R01

R02

R0345468883

備考
平成29年度から
19

■ Ⅵ その他

令和４年度 i-Construction（ICT活⽤⼯事）セミナー
⼭形県県⼟整備部 建設企画課

１ ウィークリースタンス✔ 建設コンサルタント業務等︓H31〜
H31年4⽉から時間外労働の上限規制が適⽤される建設コンサルタント業務等の業務環境改善の取組としてウィークリースタンスを導⼊□ 主な取組内容
・午後４時以降の打合せは⾏わない。
・作業内容に⾒合った作業期間を確保する。・・・重点項⽬
・休⽇明け⽇（⽉曜⽇など）を依頼の期限⽇としない・・・重点項⽬
・休前⽇（⾦曜⽇など）に新たな依頼をしない。
・受注者の定めるノー残業デーにかかわらず、定時間際や定時後に依頼をしない。
※ 災害時等の緊急事態対応については対象外とする場合がある。

✔ 建設⼯事︓R2〜
現場環境改善の取組として、建設⼯事においてもウィークリースタンスを導⼊□ 主な取組内容
・午後４時以降の打合せは⾏わない。
・作業内容に⾒合った作業期間を確保する。・・・重点項⽬
・休⽇明け⽇（⽉曜⽇など）を依頼の期限⽇としない・・・重点項⽬
・休前⽇（⾦曜⽇など）に新たな依頼をしない。・・・重点項⽬
・受注者の定めるノー残業デーにかかわらず、定時間際や定時後に依頼をしない。
・ワンデーレスポンスの再徹底
・受発注者間での⼯程の共有※ 災害時等の緊急事態対応については対象外とする場合がある。

24

■ Ⅵ その他

令和４年度 i-Construction（ICT活⽤⼯事）セミナー
⼭形県県⼟整備部 建設企画課

２ 遠隔臨場「段階確認」、「材料確認」などを必要とする作業にウェアラブルカメラ等を活⽤した遠隔臨場を適⽤して、契約の適正な履⾏を確保した上で受発注者の作業効率化を図るもの。
受注者➣段階確認に伴う⼿待ち時間の削減、確認書類の簡素化 など
発注者➣現場臨場の削減による効率的な時間の活⽤ など

国⼟交通省資料より

25

■ Ⅵ その他

令和４年度 i-Construction（ICT活⽤⼯事）セミナー
⼭形県県⼟整備部 建設企画課

３ 情報共有システム
情報共有システムは、CALS/EC（公共事業⽀援統合情報システム）の取組の⼀つ。
ICT（情報通信技術）を活⽤し、受発注者間の⼯事等に関する情報を電⼦的に交換・共有することにより「⽣産性の向上」、「業務の効率化」、「書類の簡素化・電⼦化」を図るもの。

■⼯事︓H29.7〜試⾏、R2.4〜本格実施➣全ての⼯事（営繕⼯事を除く。）で通信回線を確保出来ない等の理由を除き、原則利⽤※ 費⽤（登録料及び利⽤料）については、間接費の率に含まれている。

■業務委託︓R3.2〜導⼊➣全ての業務（測量、調査、設計等）で通信回線を確保出来ない等の理由を除き、原則利⽤※ 費⽤（登録料及び利⽤料）については、直接経費に積上げ計上する。

26

令和４年度 i-Construction（ICT活⽤⼯事）セミナー
⼭形県県⼟整備部 建設企画課■ Ⅵ その他
４ 発注者⽀援業務事業を円滑に執⾏するため、情報共有システム（ASP）を活⽤し積算⽀援業務や⼯事監督⽀援業務を⾏うことで、働き⽅改⾰の促進を図るもの。
■監督⽀援業務■積算⽀援業務・施⼯状況の照合等（現場確認、⽴会）・提出資料と設計図書との照合・協議等に必要な資料作成
・現場条件等の調査 等

・現場条件等の調査
・設計書の図⾯や数量計算書の作成⽀援
・積算に必要な基礎資料の作成⽀援 等■業務イメージ（指⽰・確認 等）

図⾯作成
数量計算書作成
積算基礎資料作成 等

県

⼯事発注・監督 等（指⽰・確認 等）

各種資料・成果
各種資料・成果

ASP

⽀援業務

各種資料・成果

設計書作成 等

積算業務
（確認 等）

27令和４年度 i-Construction（ICT活⽤⼯事）セミナー
⼭形県県⼟整備部 建設企画課■ Ⅵ その他
５ 統⼀⼟曜⼀⻫現場閉所

働き⽅改⾰（週休２⽇確保）を普及促進する取組として、県内の公共⼯事の⼀⻫現場閉所を令和元年度より実施。
対象発注機関国⼟交通省、農林⽔産省、⼭形県、市町村
取組社・団体（⼀社）⼭形県建設業協会 会員274社
取組社・団体（⼀社）⼭形県建設産業団体連合会 会員８団体

令和４年度
毎⽉第⼆・第四⼟曜⽇

令和３年度
毎⽉第⼆⼟曜⽇
⼀⻫閉所実施率（全体（４⽉〜12⽉）延べ5,073件）

４週８休をひと⽉以上実施（努⼒⽬標）

８割以上が実施

未実施の主な理由
・⼯程計画上の作業⽇（⼯期が短い、他⼯事との連携など）
・天候の良いときに作業したい（河川の⽔位の関係など）
・就業規則上の出勤⽇（会社カレンダーによるため）28