担当部局名

重点目標一覧表（中間報告調書）

都市建設部【令和3年度重点目標】

重点目標

賑わいと交流のまちづくりに向けた道路網の整備・促進

具体的な重点取組項目（箇条書き）①上田定住自立圏構想等に位置付けられた広域幹線道路(長野県実施事業)の整備促進（1）主要地方道長野上田線（北天神町古吉町線）

期限・数値目標等➀県と協力し、事業の促進を図る。
(1)事業進捗、先線計画の検討（2）国道144号上野バイパス（3）国道143号青木峠バイパス(トンネル化)(4) 主要地方道別所丸子線鈴子バイパス（5）上信自動車道②上田地域30分(サンマル)交通圏構想実現に向けた幹線市道の整備推進（1）市道踏入大屋線(2)Ⅱ期工区の事業進捗
Ⅲ期工区計画検討(3)～(5)事業進捗
県事業であり、早期完了に向け協力する。
②(1)工事 100m (進捗率 248/850m 29%)
橋梁下部工(橋台) 1基
用地 4件 (進捗率 29/42件 69%)(2)工事 50m (進捗率 50/340m 15%)
用地 3件 (進捗率 4/6件 67%)
補償 1件 (進捗率 2/4件 50%)
③早期完成に向け、国道交通省と連携し協力する。

１（2）市道上田橋下堀線③上田バイパス第二期工区の整備促進④産業振興や住みやすい環境づくりに寄与する道路整備の推進（1）市道下吉田久保林線 (国道18号上田BP関連)（2）市道中野小泉線バイパス

重点目標(小泉2号線)④（1）工事 L=100m (進捗率 220/450m 49%)
用地 5件 (進捗率 7/7件 100%)
補償 4件 (進捗率 7/8件 88%)
委託（第二期）（2）工事 L=120m (進捗率 1,280/1,400m 91%)
用地 3件 (進捗率 48/48件 100%)
補償 2件 (進捗率 50/50件 100%)

進捗状況・進捗度①(1)（主）長野上田線の県事業に協力し、事業推進中
御所工区(三好町駅付近～赤坂交差点)の事業推進に協力。道路拡幅、電線類地中化工事を実施中赤坂交差点の先線（川辺町工区）の計画（幅員）について、関係機関で協議中
三好町工区の未改良部分については改良工事を実施し完了(2)2期工区（上信越自動車道～伊勢山交差点）バイパス工事を実施中(3)事業計画の地元定着に協力し、関係者と協議中(4)詳細設計発注済、県に協力し今後の進め方等を地元協議中(5)県が、ルート決定に向け概略設計(1/2,500)実施中②(1)市道踏入大屋線
道路工事L=135m工事入札中。神川橋工事 下部工（橋台1基、橋脚1基）工事準備中
用地は2件契約済、2件交渉中(2)市道上田橋下堀線
工事実施に向け河川管理者と河川協議中
用地は1件完了、2件交渉中、補償も併せて交渉中③ (1)整備促進を図るため、同バイパス対策委員会・連絡協議会を7月に開催
新規工事（一か所目）の着手に向け工事説明会開催、工事着手済。当該工事に係る各種構造協議中
国が次の新規工事発注に向け開催した占用調整会議開催。事業用地取得に係る農地法手続
きに協力④(1)6月にR2未契約繰越とした用地補償契約を締結
また、7月と8月にR3予算対応分の補償契約を締結
予定どおりR3年度中に用地取得を完了させるため、R3交付金の追加配当を要望中。
(2)工事L=30mは契約済 残工区も発注に向け設計・積算中用地2件契約済 残1件交渉中補償2件契約済

安全・安心な都市環境の整備と防災・減災の推進

具体的な重点取組項目（箇条書き）①老朽化した道路構造物の長寿命化の推進（1）橋梁及びトンネル長寿命化の推進

２②上田市街地ほかの防災・減災対策(1) 上田市地域国土強靭化地域計画の策定（2）神科台排水路整備（3）城下地区排水対策事業（4）[国]千曲川国分地区築堤整備事業（5）[県]矢出沢川整備事業(6) [県]河川監視カメラの整備

期限・数値目標等①(1)【橋梁修繕】Ⅲ判定 進捗率 6/77
実施設計 6箇所
工事 1箇所（富士見台橋）【トンネル修繕】工事 1箇所 (野竹トンネル)【橋梁点検】
橋梁定期点検(504橋) 実施②(1)計画策定・公表(2)工事 L=129m 事業完了
(3)工事（金窓寺川調整池） 完了
委託（中村調整池）詳細設計実施(4)千曲川河川事務所と連携、早期完成に向け協力(5)上田建設事務所と連携、早期完成に向け協力(6)上田建設事務所と連携し、画像情報等を住民に公開（カメラ設置数 7→11）

進捗状況・進捗度①(1)【橋梁修繕】工事1箇所(富士見台橋)は、R4年度へ先送りを国と協議中
実施設計6箇所中、3箇所発注済、3箇所を入札中【トンネル修繕】
野竹トンネルは照明LDE化工事中、舗装修繕工事設計中、国分トンネルは設計準備中【橋梁点検】
橋梁点検(504橋)は、委託点検の99橋中、28橋を契約し実施中、71橋は入札待ち
直営点検(405橋)分は、点検準備中②(1)上田市国土強靱化地域計画(素素案)を作成し、第３回策定委員会を開催し、パブリックコメントを実施中。(9/16～10/15)(2)工事は設計積算中、委託は契約済。補償は交渉中(3)金窓寺川調整池は工事中。中村調整池は設置場所を地元協議中(4)R2繰越工事は完了、残工事着手に向けて上水・下水移設工事中(5)諏訪部橋上流護岸工事実施中(6)監視カメラ設置工事発注済、工事準備中

担当部局名重点目標一覧表（中間報告調書）

都市建設部【令和3年度重点目標】
具体的な重点取組項目（箇条書き）③危険な空家の早期解消と空家利活用の推進

２（④安全・安心な公共建築物の整備
つ（1）第五中学校改築事業
づき （2）第二給食センター改築事業） （3）上田市庁舎改修・改築事業及び南庁舎改築事業（4）特定天井の耐震化事業 上田文化会館⑤民間建築物の耐震化や危険なブロック塀等の除去、ｱｽﾍﾞｽﾄ分析調査及び除去工事の促進

重点目標

３

③ＩＣＴ導入によるスマートシティ化の推進

期限・数値目標等①計画策定②鉄道安全対策事業の実施【別所線】
輸送人員 73万人の確保
安全対策事業等への財政支援
利用促進事業の実施【しなの鉄道】
安全対策事業への負担金支援【バス】
輸送人員 83万人の確保
バス路線の見直し検討【タクシー】
タクシー利用券交付者数 400人
③ＱＲコード決裁実証実験（別所線、バス路線）
ＥＶ回遊バス等の実証実験（県と協力）

進捗状況・進捗度①6月補正予算に計画策定経費を計上し、9月入札、事業着手（R4債務負担事業に修正）②鉄道安全対策事業の実施【別所線】
・輸送人員 上半期 43.9万人
・別所線再生支援協議会を経由し、R3補助計画を申請、事業着手
・日本遺産1周年・別所線開業100周年記念：ラッピング車両、ストリートピアノ事業実施【しなの鉄道】（輸送人員 上半期 96万人 市内４駅乗車数）
・しなの鉄道活性化協議会を経由し、R3補助計画を申請、事業着手【バス】
・輸送人員 4-8月 38.1万人
・上田市公共交通活性化協議会（6/1）、佐久上田線の廃止（9/30）【タクシー】
・タクシー利用券交付数 上半期 174人
③ＱＲコード決済実証事業
・5/20～別所線スタート、10/1～市内各バス路線に拡充スタート

期限・数値目標等①都市計画基礎調査の委託発注、用途地域変更案を作成②社会実験の開始③工事 L=60m（進捗率 353/720ｍ 49％）

進捗状況・進捗度① 基礎調査業務委託を発注済。 マスタープラン・立地適正化計画の見直し内容検討中。
② 活用推進協議会を設立し、7月より社会実験を開始した。
③ 工事L=184mを発注済 施工中

期限・数値目標等①上田城跡公園他10公園の施設の更新
及び公園施設の適正な維持管理②中央公園等3公園の公園施設の改築及び更新③(1)歴史まちづくり実施事業案作成(2)自治会等へ花苗配布（年２回）
景観・花と緑まちづくりﾌｫｰﾗﾑの開催進捗状況・進捗度①計画公園の11公園中、10公園について10月中旬までに発注、残り公園を12月上旬発注予定

緑豊かな健幸都市空間の創出

具体的な重点取組項目（箇条書き）①都市公園等の施設の改築・更新、適正な維持管理

５③・補助金申請23件の内、要件に該当した空家15棟、交付決定済9件（予定どおり）
・現在までの申請1棟（予定どおり）
・解体補助金の活用により、上半期で4棟解体済。これ以外は調査中。
・6月と9月に計3日間で開催済。下半期は、12月と3月に開催予定（計5～6日間）④(1)基本設計中 令和4年5月完了予定。
(2)令和3年12月実施設計完了予定。令和3年度内工事発注予定。
(3)令和3年7月着工 令和4年3月完了予定。
(4)令和3年9月完了。
⑤ 【耐震】診断の実施 木造…35戸、避難施設…1棟
施設等 1棟
耐震改修等工事の実施（改修・建替え） 12戸… 8戸【ブロック塀等除去】8箇所【アスベスト】分析調査 2箇所

快適で持続可能な拠点集約型のまちづくり

具体的な重点取組項目（箇条書き）
４ ①上田市都市計画マスタープランの見直しの検討②シェアサイクルの活用推進③防災性及び快適性の向上を目指した新参町線無電柱化事業の推進

重点目標③
・老朽空家解体事業 15棟
・空家解体跡地利活用事業 2棟
・Ｃランク空家 20棟減
・空家相談会の開催 年5日間④
(1)基本設計完了(2)工事契約完了(3)工事完了(4)工事完了⑤【耐震】（診断）木造住宅 35戸、避難施設等 1棟 （改修・建替え） 12戸【ブロック塀等除去】50箇所【アスベスト】調査 10箇所

進捗状況・進捗度「乗って残す」「乗って生かす」を基本とした公共交通活性化の推進

具体的な重点取組項目（箇条書き）①上田市地域公共交通計画の策定②別所線の維持確保に向けた安全対策事業と利用促進事業の推進

重点目標

期限・数値目標等②子育て支援・身近な公園改築・更新事業の推進③良好で緑豊かな景観形成の推進(1)景観・歴史まちづくりの推進に向けた計画策定と事業実施(2)花と緑のまちづくり事業の推進、緑化活動への支援②長池公園及び中央公園は10月中に発注。神川公園は事業実施を見送る。
③(1)実施予定事業について国と協議。計画素案の作成は予定通りの進捗(2)自治会等への夏の花苗配布74,600本
フォーラム開催に向け講演会講師との協議、広報印刷物の製作