公共発注者によるCCUS利用状況・週休2日達成状況
確認機能（発注者支援機能）【発注者向け】
Construction Career Up System「建設キャリアアップシステム シンボルマーク」

Ver.1.3

目次
・発注者支援機能の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２
・手順の詳細説明
手順１

公共発注者のCCUSへのログイン

追加手順 計測日の設定

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７

手順２

CSVファイルダウンロード

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

手順３

Excel 帳票に取込 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

手順４

判定確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17随時

安全書類ダウンロード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

・（参考）事業者の不同意確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

1

発注者支援機能の概要①■発注者支援機能とは
発注者支援機能とは、公共発注者と元請事業者とのCCUSモデル工事等に係る契約に基づき、元請事業者が公共発注者に対して、当該現場のCCUS運用状況の報告ができる機能です。元請事業者はCCUSに発注者支援機能の設定を行うことにより、公共発注者がCCUSより当該現場の情報（「CCUS利用状況」「週休2日達成状況」 「安全書類」 ）をExcelファイルまたはZIPファイル（CSVファイル）にてダウンロードできるようにするものです。
＜公共発注者が確認できる情報＞① 平均就業履歴蓄積率の算出② 平均登録事業者率の算出③ 事業者一覧④ 平均登録技能者率の算出⑤ 技能者一覧⑥ レベル別･職種別の算出（就業日数）⑦ レベル別･分野別の算出（就業日数）※公共発注者は、①～⑤を集計するためには、以下のとおり、別途、各情報の入力が必要です。
②～⑤：計測日、①：対象期間中の全技能者数②：計測日の全下請事業者数④：計測日の全技能者数※⑨で他現場に係る就業履歴も対象とするためには、元請事業者は各事業者の同意を得てCCUSに登録する必要があります。

※⑩～⑭は、CCUSの既存機能を活用するものであるため、必ずしも当該書類の必要事項の全てが記載されているものではありません。

＜公共発注者によるダウンロード可能時期＞
公共発注者

元請事業者
現場契約情報☑CCUSの利用状況☑週休2日達成状況
PW[⑩ 施工体制台帳⑪ 作業員名簿⑫ 施工体系図⑬ 下請負業者編成表⑭ 再下請負通知書⑧ 現場閉所率の算出⑨ 平均就業日数の算出
当該現場（自現場）のみまたは、当該現場＋当該現場以外の現場（自現場＋他現場）＜操作手順＞

⦿自現場のみ○自現場＋他現場【３．安全書類】【２．週休2日達成状況】【１．CCUS利用状況】

ダウンロードExcelファイル

・CCUS利用状況
・週休2日達成状況
・安全書類等（就業履歴蓄積期間 終了日）]

ZIP (CSV) ファイル

元請事業者は、CCUSに発注者支援機能を設定し、公共発注者に当該現場（自現場）の情報をダウンロードするためのログインID、パスワードをメール等により報告【CCUS利用状況】 （CSVファイル）①⇒ 当月分を翌月中旬～②～⑤ ⇒ 計測日の翌週中～⑥、⑦ ⇒ 竣工後の翌月中旬～

公共発注者は、CCUSにログインの上、自現場の情報（ExcelファイルまたはCSVファイル）をダウンロードすることにより情報を確認【週休2日達成状況】（CSVファイル）⑧～⑨ ⇒ 当月分を翌月中旬～【安全書類】 （Excelファイル）⑩～⑭ ⇒ 随時
※CSVファイルはCCUSが提供するExcelファイルに取り込むことにより、帳票形式で活用可能

2

発注者支援機能の概要②
元請・下請事業者
共通手続

元請事業者
のみ手続

発注者手続

＜事業者手続 ＞＜公共発注者手続 ＞

手順1 現場契約情報の登録
発注者支援機能の設定

手順1 公共発注者のCCUSへのログイン

現場契約情報の登録
以下のいずれか、または両方を選択し、任意のパスワードを設定□発注者にCCUSの利用状況等の情報を提供する□発注者に週休2日達成状況等の情報を提供する

元請事業者から連携された現場IDとパスワードでCCUSにログインし、利用にあたり注意事項を確認・同意

現場契約情報☑CCUSの利用状況☑週休2日達成状況
⦿自現場のみ○自現場＋他現場

PW[

☑同意する
☐同意しない]追加手順 計測日の設定※週休2日達成状況については、「自現場のみ」「自現場＋他現場」どちらかを選択※安全書類等の確認はいずれかを選択していれば確認可能

手順2 施工体制の登録利用にあたっての同意事項※元請事業者がCCUS利用状況を設定した場合必要な手続
施工体制登録施工体制技能者登録

各事業者は施工体制登録・施工体制技能者登録

計測日の設定公共発注者がCCUS利用状況を確認する
計測日を設定手順2 CSVファイルダウンロード
ZIPファイル（CSVファイル）をダウンロード

手順3 公共発注者にログイン情報の連携
現場IDと設定した任意のパスワードを、メール等で発注者に連携

追加手順 他現場の就業日数提供の同意確認※手順1で週休2日達成状況（自現場＋他現場）を設定した場合必要な手続

施工体制に登録された事業者に対し、他現場の就業日数を公共発注者に提供することの同意確認
同意が得られなければ、該当事業者の不同意登録※手順1「発注者支援機能の設定」は、現場契約情報の登録が完了している場合、現場契約情報の内容変更を行うことで設定可能。

手順3 Excel帳票に取込
ZIPファイルを解凍し、Excelに取込事業者の不同意登録

元請事業者向けマニュアルをご参照ください。

手順4 判定確認
公共発注者が別途把握する情報を入力して、CCUS利用状況・週休2日達成状況の判定を確認

随時 安全書類ダウンロード
安全書類をExcelファイルでダウンロード

ZIP (CSV)ファイル
Excelファイル

手順1…P5
追加手順…P7
手順2…P9
手順3…P10
手順4…P17
随時 …P263

発注者支援機能の概要③■公共発注者が確認できる情報
区分帳票名

帳票説明

① 平均就業履歴蓄積率の算出

・CCUSに登録された技能者の一定期間における日ごとの延べ就業履歴蓄積人数（A）を提供⇒ Aを分子として、公共発注者が別途把握した自現場に入場した全技能者の人数を分母とすることで、自現場におけるCCUSの平均就業履歴蓄積率を算出② 平均登録事業者率の算出

・公共発注者が設定した計測日におけるCCUS施工体制に登録された事業者数（B）を提供⇒ B等を分子として、公共発注者が別途把握した計測日における契約関係のある全下請事業者数を分母とすることで、当該計測日におけるCCUSの登録事業者率及び平均登録事業者率を算出

CC③ 事業者一覧US
利 ④ 平均登録技能者率の算出
用状
況 ⑤ 技能者一覧

・②の平均登録事業者率の算出の対象となったCCUSの事業者一覧を提供
・公共発注者が設定した計測日におけるCCUS施工体制技能者に登録された技能者数（C）を提供⇒ C等を分子として、公共発注者が別途把握した計測日における契約関係のある全下請事業者の作業員名簿にある全技能者数を分母とすることで、当該計測日におけるCCUSの登録技能者率及び平均登録技能者率を算出

計測日
計
翌週
測
木曜日
日までに・④の平均登録技能者率の算出の対象となったCCUSの技能者一覧を提供⑥ レベル別･職種別の算出

・CCUSに登録されたレベル別・職種別の就業日数を算出（就業履歴蓄積期間分）⑦ レベル別･分野別の算出

・CCUSに登録されたレベル別・分野別の就業日数を算出（就業履歴蓄積期間分）

週 ⑧ 現場閉所率
休の算出
2日
達成 ⑨ 平均就業日数状の算出
況集計 提供
時期 時期
翌月
月19日
次までに・CCUSに登録された日ごとの就業履歴蓄積人数（D）を提供⇒ 一定期間におけるDの就業履歴蓄積人数が一定数以下の日（例：2人以下の日）を分子として、当該月の日数を分母とすることで当該月の現場閉所率を算出（現場閉所率から4週8休、4週7休、4週6休等の達成状況の確認可能）
・CCUSに登録された「自現場のみ」または「自現場＋他現場」における就業日数ごとの技能者数（Ｅ）を提供⇒ Ｅの全就業日数を分子として、Ｅの全技能者数を分母とすることで平均就業日数を算出⇒ 休日数（当該月の日数－平均就業日数）を分子として、当該月の日数を分母とすることで休日率を算出（平均就業日数から4週8休、4週7休、4週6休の達成状況の確認可能）等※CCUS利用状況・週休2日達成状況の各情報は、提供時期からダウンロード可能。ダウンロード可能期間は、情報提供後180日間※P2の安全書類（⑩～⑭）は、随時ダウンロード可能

就業履歴
竣 蓄積期間終了日
工翌月
後 19日までに月
次翌月19日までに4手順１ 公共発注者のＣＣＵＳへのログイン①
現場ID・パスワードで建設キャリアアップシステムにログインします。
現場ID・パスワードは、元請事業者から公共発注者に連絡する必要があります。

ログインID：現場ID
パスワード：元請事業者が設定したパスワードでログインします。

5

手順１ 公共発注者のＣＣＵＳへのログイン②
発注者支援機能は、公共発注者が以下の事項に同意することにより利用することが可能です。
同意がない場合、本機能は利用できません。

必ず、個人情報保護方針をご一読ください。

内容を確認した上で、本機能を利用する場合「同意する」を押下します。

現場ID 発注者支援と表示されます。

「同意する」⇒発注者トップ画面に移行します。
「同意しない」⇒本機能は利用できません。
ログイン画面に戻ります。

6

追加手順 計測日の設定① 【１．ＣＣＵＳ利用状況】
追加手順は、CCUS利用状況を確認する場合のみ行う作業
平均登録事業者率の算出・事業者一覧、平均登録技能者率の算出・技能者一覧を確認するためには、公共発注者による計測日の指定が必要です。
※週休2日達成状況を確認する場合は指定不要です。

「530_発注者支援」を押下してください。
「10_計測日指定」が表示されます。

「10_計測日設定」を押下してください。
計測日指定画面が表示されます。

📅を押下し、計測日を選択し、「設定」を押下します。

7

追加手順 計測日の設定② 【１．ＣＣＵＳ利用状況】
計測日一覧に設定した計測日、実施状況が表示されます。

計測日の日付を確認し、「追加」を押下します。

追加した計測日が表示されます。

計測日は、一月に1回のみ設定可能です。
同月内で複数回設定できませんので、計測日を変更する場合、既に登録している計測日を「削除」して、再設定してください。
※計測日当日に削除することはできません。

8

手順２ ＣＳＶファイルダウンロード 【１．ＣＣＵＳ利用状況／２．週休２日達成状況】
提供時期（P3参照）にZIPファイル（CSVファイル）がダウンロードメニューに格納されます。
ダウンロードメニューに格納されているZIPファイルをダウンロードします。
ZIPファイルをダウンロードできる期間は、格納されてから180日間です。
一度、削除したZIPファイルを再度ダウンロードすることはできません。

「910_ダウンロード」を押下すると、「10_帳票ダウンロード」が表示されます。

「10_帳票ダウンロード」を押下します。
帳票ダウンロードは画面が表示されます。

画面サイズによって横スクロールが必要な場合があります。

提供時期
計測日：計測日の翌週木曜日までに※計測日を設定している場合
月次：当月分を翌月19日までに竣工後：就業履歴蓄積期間終了日の翌月19日までに

9手順３ Ｅｘｃｅｌ帳票に取込① 【１．ＣＣＵＳ利用状況／２．週休２日達成状況】
手順３～４は、手順２でダウンロードしたZIPファイル（CSVファイル）をExcelで確認する方法
手順2でダウンロードしたZIPファイルの解凍先を選択して解凍します。
フォルダ名は現場IDとなります。

マウスを右クリックしてZIPファイルを解凍してください。

現場IDのフォルダが作成されます。

10

手順３ Ｅｘｃｅｌ帳票に取込② 【１．ＣＣＵＳ利用状況／２．週休２日達成状況】
解凍されたファイルを開くと、CSVフォルダとバックアップフォルダが作成されています。
解凍されたCSVファイルは、CSVフォルダに格納されます。
2回目以降、ZIPファイルの解凍先は1回目で作成された現場IDのフォルダを指定してください。
※1回目に作成したCSVフォルダに追加されます。

Kensetsu

CCUSでダウンロードされたCSVファイル
が「CSV」フォルダに格納されます。

2回目以降、CSVファイルを追加し、Excel帳票に取込すると、1つ前の帳票がバックアップに保存されます。
※過去に取込したExcel帳票を確認する場合、バックアップに保存されているExcel帳票を確認してください。

11

手順３ Ｅｘｃｅｌ帳票に取込③ 【１．ＣＣＵＳ利用状況／２．週休２日達成状況】
CSVフォルダを開くと、保存されているCSVファイル名が表示されます。

Kensetsu

Kensetsu

各フォルダには各帳票が格納されます。
計測日を設定している場合作成自動で作成

12

手順３ Ｅｘｃｅｌ帳票に取込④ 【１．ＣＣＵＳ利用状況／２．週休２日達成状況】
手順3③の後に、現場毎に1回のみ行う作業です。2回目以降のCSVファイルをダウンロードする際は不要です。
CCUSホームページから、Excel帳票をダウンロードします。

Excel帳票をダウンロードします。

13

手順３ Ｅｘｃｅｌ帳票に取込⑤ 【１．ＣＣＵＳ利用状況／２．週休２日達成状況】CCUSホームページからダウンロードして作成された現場IDのフォルダに解凍します。
※現場ID直下に各Excel帳票を保存してください。

14

手順３ Ｅｘｃｅｌ帳票に取込⑥ 【１．ＣＣＵＳ利用状況／２．週休２日達成状況】
確認するExcel帳票を開きます。

セキュリティの警告が表示された場合、「コンテンツの有効化」を押下してください。

15

手順３ Ｅｘｃｅｌ帳票に取込⑦ 【１．ＣＣＵＳ利用状況／２．週休２日達成状況】
CSVフォルダに取込対象のCSVファイルが保存されている場合、取込処理の確認画面が表示されます。
取込する場合、取込実施を選択します。
※CSVファイルに取込対象のCSVファイルが保存されていない場合、取込実施できません。

CSVフォルダにCSVファイルが保存されていない場合

16

手順４ 判定確認 （①平均就業履歴蓄積率の算出） 【１．ＣＣＵＳ利用状況】①調査対象年月を入力
以下の切替が可能
年
全期間表示 空欄
指定年表示
指定月表示

【共通表示項目】
項目名月空欄
空欄指定②就業履歴数表
CCUSに登録された技能者の一定期間における日ごとの延べ就業履歴蓄積人数を表示③工事現場へ入場した技能者の数
公共発注者が別途、把握した自現場に入場した全技能者の人数を入力（入力の際は、②就業履歴蓄積人数以上であることをご確認ください。）④就業履歴蓄積率と判定
就業履歴蓄積率
日単位の就業履歴蓄積率を判定
例：2022年6月1日は、10/20＝50％
判定
50％以上
50％未満
値なし
100％超

〇
×ー
エラー

内容

現場ID

現場契約情報の登録時の現場ID

現場名

現場契約情報の現場名

元請事業者名 元請事業者名を表示
現場契約情報の現場管理者
担当者名
現場契約情報の発注者名
発注機関名（入力がない場合は空白）
就業履歴蓄積 現場契約情報の就業履歴蓄積期間
期間調査対象年月を表示
以下帳票の場合は、年月まで表示① 平均就業履歴蓄積率の算出⑥ レベル別･職種別の算出
計測月⑦ レベル別･分野別の算出⑧ 現場閉所率の算出⑨ 平均就業日数の算出
公共発注者が設定した計測日を表示
以下帳票の場合は、年月日まで表示② 平均登録事業者率の算出
計測日③ 事業者一覧④ 平均登録技能者率の算出⑤ 技能者一覧【全帳票例の数値】
就業履歴蓄積期間 2022年4月1日～2022年6月30日
施工体制事業者数 10社
施工体制技能者数 16人
就業履歴蓄積人数 6月300人、5月300人、4月300人⑤平均就業蓄積率④の平均を表示⑥平均就業履歴蓄積率判定⑤の判定結果を表示。基準は④と同様

集計時期：月次
提供時期：当月分を翌月19日までにCCUSから出力した情報
発注者が入力する情報17手順４ 判定確認 （②平均登録事業者率の算出） 【１．ＣＣＵＳ利用状況】

（1）

（2）

（3）

（4）

①登録事業者数表
CCUSに登録された以下を表示(1)登録事業者数
公共発注者が設定した計測日におけるCCUS施工体制に登録された事業者数(2)登録事業者数の内、一人親方の数(1)のうち、一人親方の数(3)（登録事業者数の内、施工が2週間以内と考えられる事業者数）(1)のうち、参考値として、施工が2週間以内と考えられる事業者数（事業者に所属する全技能者のうち、最も古い入場日と、最も新しい入場日の差が14日以内なら「1」とカウント）
例：同一事業者に所属する、・技能者Aが6月1日～10日、技能者Bが6月11日～14日の間に就業した場合、1・技能者Aが6月1日のみ、技能者B が6月15日のみ就業した場合、0（5）CCUSから出力した情報
発注者が入力する情報（7）（8） （9）②その他入力事項
公共発注者が別途、以下を入力(4)登録事業者数の内、元請事業者数（JV等で元請事業者が2社いる場合、2）(5)登録事業者数の内、施工が2週間以内の事業者数（ただし、一人親方の数を除いた数）(6)登録事業者数の内、契約関係のない事業者数
計測日に契約関係のない事業者数（ただし、一人親方の数や施工が2週間以内の事業者の数を除いた数）(7)契約関係のある下請事業者数
計測日に契約関係のある下請事業者数（ただし、一人親方の数や施工が2週間以内の事業者の数を除いた数）(8)登録事業者率
算出方法は、［(1)-(2)-(4)-(5)-(6)］/(7)例：2022年6月30日は、（10-2-1-1）/7=85.71%
(9)判定
90％以上
90％未満
100％超

集計時期：計測日
提供時期：計測日の翌週木曜日までに

（6）

〇
×
エラー

③平均登録事業者率(8)の平均を表示④平均登録事業者率判定③の結果を判定。基準は(9)と同様

18

手順４ 判定確認 （③事業者一覧） 【１．ＣＣＵＳ利用状況】

・②平均登録事業者率の算出の(1)登録事業者数の事業者情報を表示
・表示される事業者数は、 ②平均登録事業者率の算出の(1)と同数
・施工体制に同一事業者が複数登録されている場合は、一行分のみ表示（重複分、CCUS未登録事業者は非表示。施工体制に登録した次数がとび番になる可能性があります。）
・法人・個人区分は、CCUSに登録されている「法人」「個人（事業主）」「一人親方」のいずれかを表示
集計時期：計測日
提供時期：計測日の翌週木曜日までにCCUSから出力した情報
発注者が入力する情報19手順４ 判定確認 （④平均登録技能者率の算出） 【１．ＣＣＵＳ利用状況】

（1）

（2）

（3）

①登録技能者数表(1)登録技能者数
公共発注者が設定した計測日におけるCCUS施工体制技能者に登録された技能者数(2) （登録技能者数の内、就業が2週間以内と考えられる技能者の数）(1)のうち、参考値として、就業が2週間以内と考えられる技能者数（技能者の、最も古い入場日と、最も新しい入場日の差が14日以内なら「1」とカウント）
例：技能者Aが、・6月1日～14日の期間で、毎日就業した場合、1・6月1日と6月15日のみ就業した場合、0（4）CCUSから出力した情報
発注者が入力する情報

（6）

（7）

②その他入力事項
公共発注者が別途、以下の項目を入力(3)登録技能者数の内、就業が2週間以内の技能者数(4)登録技能者数の内、契約関係のない下請事業者に従事する技能者の数計測日に契約関係のない下請事業者に従事する技能者の数(ただし、就業が2週間以内の事業者の数を除いた数)(5)契約関係のある下請事業者に従事する技能者の数計測日に契約関係のある下請事業に従事する技能者の数(ただし、就業が2週間以内の事業者の数を除いた数)(6)登録技能者率
算出方法は、［(1)-(3)-(4)］/(5)例：2022年6月30日は、（16人-3人-1人）/12人=100%
(7)判定
80％以上
80％未満
100％超

集計時期：計測日
提供時期：計測日の翌週木曜日までに（5）〇×エラー③平均登録技能者率(6)の平均を表示④平均登録技能者率判定③の結果を判定。判定基準は(7)と同様

20

手順４ 判定確認 （⑤技能者一覧） 【１．ＣＣＵＳ利用状況】

・④平均登録技能者率の算出の(1)登録技能者数の技能者情報を表示
・表示される技能者数は、 ④平均登録技能者率の算出の(1)登録技能者数と同数
・同一技能者が施工体制に複数登録されている場合は、重複列に「〇」と表示（2つ重複以降はNoは非表示）
・技能者情報に職種が複数登録されている場合、主たる職種を表示

集計時期：計測日
提供時期：計測日の翌週木曜日までにCCUSから出力した情報
発注者が入力する情報21

手順４ 判定確認 （⑥レベル別･職種別の算出） 【１．ＣＣＵＳ利用状況】
・就業履歴蓄積期間における、技能者ごとの就業日数を表示
・各技能者のレベルは、集計時のレベルから算出
・⑦レベル別･分野別の算出と、各レベルの合計は一致する
例：
1人の特殊作業員 技能レベル1が自現場の累計で15日就業したら、特殊作業員 レベ
ル1の欄に15と表示
2人の普通作業員 技能レベル1が自現場の累計で各60日就業したら、普通作業員 レ
ベル1の欄に120と表示

集計時期：竣工後
提供時期：就業履歴蓄積期間終了日の翌月19日までにCCUSから出力した情報
発注者が入力する情報22手順４ 判定確認 （⑦レベル別･分野別の算出） 【１．ＣＣＵＳ利用状況】
・就業履歴蓄積期間における、技能者ごとの就業日数を表示
・各技能者のレベルは、集計時のレベルから算出
・「分野」は、能力判定実施時に技能者情報に付与される項目のため、能力判定未実施のレベル1には分野が存在しない
・⑥レベル別･分野別の算出と、各レベルの合計は一致する
・NO39は欠番
例：
1人の建設塗装技能者 技能レベル3が当該現場の累計で75日就業したら、建設塗装技能者 技能レベル3の欄に75と表示
2人の型枠技能者 技能レベル4が当該現場の累計で各75日就業したら、型枠技能者技能レベル4の欄に150と表示

集計時期：竣工後提供時期：就業履歴蓄積期間終了日の翌月19日までにCCUSから出力した情報
発注者が入力する情報23

手順４ 判定確認 （⑧現場閉所率の算出） 【２．週休２日達成状況】①調査対象年月を入力
以下の切替が可能
年
全期間表示 空欄
指定年表示
指定月表示月空欄
空欄
指定②就業履歴数表
CCUSに登録された技能者の一定期間における日ごとの延べ就業履歴蓄積人数を表示③現場閉所とみなす就業履歴数
現場閉所とみなすラインについては、発注者と受注者との協議の上、決定し、入力する。初期値は0
例：
現場閉所日であっても、交通誘導警備員等の労働者が出勤し、タッチすることが想定されることから、一定以下の就業履歴数であれば、現場閉所とみなす
対象期間外〇をつけた日は算出対象外

集計時期：月次
提供時期：当月分を翌月19日までに④現場閉所率
対象期間外を除いた「 ③現場閉所とみなす就業履歴数」以下の就業履歴数がある日数を分子とし、切替で画面表示されている対象期間外を除いた日数を分母とする。
例：
・対象期間外が4日・対象期間外以外で就業履歴数が2以下が9日・画面表示日数は30日9日/（30日-4日）＝34.62%⑤週休2日判定（現場閉所率により判定）④現場閉所率が、判定基準値以上が〇判定基準値未満が×
判定基準値
4週8休 28.57%以上（8/28×100）（7/28×100）
4週7休 25％以上
4週6休 21.42％以上（6/28×100）⑥週休2日判定（土日の数により判定）
調査対象年月の「対象期間外を除いた③現場閉所とみなす就業履歴数以下の日数（現場閉所数）」が土日の数以上であるか判定

CCUSから出力した情報
発注者が入力する情報24手順４ 判定確認 （⑨平均就業日数の算出） 【２．週休２日達成状況】①調査対象年月を入力
以下の切替が可能
年
空欄
全期間表示
指定
月表示

月
空欄
指定

②工事に一時的に従事したとみなす就業日数
工事に一時的に従事したとみなすラインについては、発注者と受注者との協議の上、決定し、入力する。初期値は0。
※工事に一時的に従事した技術者及び技能労働者は、④平均就業日数、⑤休日率、⑥週休2日判定、⑦週休2日overとなっている労働者の割合の算出時に対象外③就業日数－人数表【自現場】
就業日数ごとの技能者数を表示
例：1人の技能者が6月に5日間の就業履歴を登録したら、5日の欄に1人と表示【自現場＋他現場】
当該月において、自現場で就業履歴を登録した技能者が、他現場で就業履歴を登録していた場合、他現場分を加算して表示
例：1人の技能者が6月に5日間の就業履歴を登録、他現場で10日就業履歴を登録した場
合、15日の欄に1人と表示・表示される技能者数の合計は、自現場と一致する

集計時期：月次
提供時期：当月分を翌月19日までに④平均就業日数
全就業日数を分子とし、全技能者数を分母とする。
なお、それぞれ「②工事に一時的に従事したとみなす就業日数」以下は対象外
例：295日/15人＝19.67日（全就業日数の算出方法は、「②工事に一時的に従事したとみなす就業日数」
5日×1を対象外とし、10日×4人+20日×1人+21日×2人+22日×2
人+24日×1人+25日×5人＝295日）⑤休日率（当該月の日数-④平均就業日数）/当該月の日数例：（30日-19.67日）/30日＝34.4％⑥週休2日判定⑤休日率が、判定基準値以上が〇判定基準値未満が×

4週8休
4週7休
4週6休

判定基準値
28.57以上（8/28）
25以上（7/28）
21.42以上（6/28）⑦週休２日overとなっている労働者の割合
21～23日以上働いた技能者数を分子とし、全技能者数を分母とする。なお、それぞれ「②工事に一時的に従事したとみなす就業日数」以下は対象外
例：21日以上は、10人/15人×100＝66.7％
・「自現場」「自現場＋他現場」 の算出方法
は同様

CCUSから出力した情報
発注者が入力する情報25

随時 安全書類ダウンロード① 【３．安全書類】
安全書類は、必要な時に随時ダウンロードできます。
詳細は、現場運用マニュアル第8章 情報の閲覧と出力帳票について（P32～35）をご参照ください。
※ログインしている現場IDの情報のみダウンロード可能です。

「540_安全書類」を押下すると、確認できる安全書類が表示されます。

確認したい安全書類を押下します。

26

随時 安全書類ダウンロード② 【３．安全書類】
以下は、施工体制台帳を確認する場合の操作方法です。

ログインしている現場IDが規定値として表示されています。
「検索」を押下します。

出力する事業者を選択し、「帳票出力」を押下します。

27

随時 安全書類ダウンロード③ 【３．安全書類】
帳票出力を行った安全書類等がダウンロードメニューに格納されます。
安全書類等をダウンロードできる期間は、格納されてから3日間です。

「910_ダウンロード」を押下すると、「10_帳票ダウンロード」が表示されます。

「10_帳票ダウンロード」を押下してください。
帳票ダウンロードは画面が表示されます。

「ダウンロード」を押下して、任意の場所に保存してください。

28

（参考） 事業者の不同意確認 【１．ＣＣＵＳ利用状況】
週休2日達成状況確認において自現場+他現場の不同意事業者を確認できます。

「530_発注者支援」を押下すると、「20_事業者の不同意参照」が表示されます。

検索条件を入力して「検索」を押下します。
検索条件を入力しないで検索することも可能です。

29

改訂履歴

版数

発行日

改訂内容

1.0版

2022年12月9日

初版発行

1.1版

2022年12月27日

注意事項の追加

1.2版

2023年3月23日

判定確認「現場閉所率の算出」の項目を追加、その他軽微な修正

1.3版

2023年11月7日

安全書類出力内容の変更

30