ＮＯ．１０７（２０２１．９）

Ｊ．Ｃ．Ｍ．Ａ．

改造事業が完了した長安口ダム：写真提供●E55 高知東部自動車道

鹿島建設㈱高知南国道路の全線開通について●堰堤改良事業で「技術提案・交渉方式」（ECI）全国初適用●【川の防災情報】リニューアル

一般社団法人日本建設機械施工協会

四国支部

も く じ
会報「しこく」2021．9．№107
１．巻頭言(ＤＸ新時代の建設革新に向けて) ・・・四国地方整備局 企画部長 森本 輝 ・・・ 2
２．事業報告令和２年度事業実施状況(下半期) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
第１０回支部通常総会を開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
令和３年度 事業計画書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
３．記事
E55 高知東部自動車道 高知南国道路の全線開通について
四国地方整備局 土佐国道事務所 副所長 楠 英二 ・・・・・・・・・・ 10
４．施策等
堰堤改良事業で「技術提案・交渉方式」（ＥＣＩ）全国初適用【野村ダム施設改良工事】
四国地方整備局 河川部 河川工事課 砂防海岸係長 中村 忠司 ・・・・ 14
５．トピックス【川の防災情報】リニューアル
四国地方整備局 水災害予報センター 水災害対策専門官 宮崎 泰典 ・・ 17
６．シリーズコーナー☆「皆で育てる現場力」（令和２年度表彰の優良工事）
平成 26-30 年度長安口ダム施設改造工事 ・・・・鹿島建設 株式会社 ・・・・・・・・ 21☆「同好会だより」 ・・・・・・・・・・・・・・・・（ゴルフ同好会）・・・・・・・・・ 25「３つの夢」へ挑戦！ ・・・・・・・・・・・・福島 博夫 ・・・・・・・・・・・ 26「大学ゴルフ部」の言い訳 ・・・・・・・・・・角谷 嘉泰 ・・・・・・・・・・・ 27
７．新会員紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

８．出版図書（申込用紙） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30

-1-

(巻

巻

頭

言)

頭

言（ＤＸ新時代の建設革新に向けて）
国土交通省

四国地方整備局

企画部長

森本

輝

三羽小林 稔ので、今後具体化に向けた取組を推進してまいります。
（一社）日本建設機械
施工協会四国支部の会員
くらしを豊かにし、生活を支える社会資本（インフの皆様には、日頃から四ラ）整備は、建設産業のインフラ分野におけるデジタ
国の安全安心、活力ある
ル・トランスフォーメーション（ＤＸ）化・スマート地域づくりを支える社会化の対策研究が開発され、よりインフラ・公共サービ
資本整備全般にわたり、スを変革し働き方や生産性向上のためのＩＴ技術を活多大なるご支援とご協力用するなど、ＢＩＭ／ＣＩＭ、ＩＣＴなどの取り組みを賜り、厚く御礼申しあを推し進め、これらの新しい建設技術や研究成果等にげます。
ついて、産・学・官が共有するとともに、国民に向け昨年より「新型コロナウイルス感染症」による緊急て発信することで、くらしと建設技術が深くかかわっ
事態宣言やまん延防止措置等重点地域の拡大する等、ていると理解していただくことに寄与すると考えていいまだその終焉は見通せない状況にあります。
ます。また、８月には四国地方整備局の各部局が横断
各地では気候変動によって豪雨災害など頻発化・激的に連携しインフラ分野のＤＸを推進することを目的
甚化しており、令和３年７月集中豪雨では静岡県や神とした「四国地方整備局インフラＤＸ推進本部」を設
奈川県を中心に大雨が降り、熱海市では土石流災害が置しました。
発生した他、８月には断続的な前線の影響により九州、建設業界では担い手の人口減少や高齢化が進み、建北陸、中国地方をはじめ各地で大雨が続き、長崎県の設分野における労働人口の減少を補完するためにも、
雲仙市、長崎市、佐賀県の鳥栖市で記録的雨量を観測
若者技術者にとって魅力ある業界へと発展するためにし、全国の国管理河川と都道府県管理河川を合わせ多ｉ-Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎの推進はもちろんのこくの氾濫が発生しました。
と、働き方改革や生産性向上に資する取組をより一層
また、２月には福島県沖地震で福島県、宮城県で最推し進める施策が必要となります。
大震度６強という強い揺れの地震により住居の倒壊やその取組として、簡易型ＩＣＴ活用工事の導入や活負傷者も出ており、震度５クラスの地震も頻繁に発生
用工種の拡大、地方公共団体への普及に向けた人材・しています。
組織の育成支援、研修や講習会のほかＩＣＴ建機の普あらためて誌面をお借りし、亡くなられた方々へご及促進の認定制度や活用支援、従来型小型建機にも簡冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた皆様へ心単に装着可能なシステム開発を進めています。その取よりお見舞い申し上げます。
組によるＩＣＴ技術の普及によって建設現場での生産
近年では、西日本に限らず全国的な地域で毎年のよ
性向上と若手技術者の活躍が期待されています。
うに豪雨による自然災害が発生し、地域住民と共に地
こうした中、貴協会会員皆様のご協力が必要不可欠
元事業者の方が災害復旧活動にご尽力頂いているメデ
であり、また、技術力に大きな期待が寄せられている
ィア報道も目にします。
会員皆様のご理解を得ながら更なる取組を図っていき
四国においても災害現場で支援活動にご尽力頂いたいと考えています。
ております貴協会四国支部の会員の方々には、重ねて最後に、日本建設機械施工協会四国支部と会員皆様
心より感謝申し上げます。
の益々のご発展を祈念するとともに、四国地方整備局
四国地方整備局では、令和 3 年 8 月 31 日に四国ブが実施する建設事業にあたり、今後とも、四国の発展
ロックの社会資本整備重点計画を策定しました。本計のために微力ではありますが取り組んでいく所存です。
画は、国民が「真の豊かさ」を実感できる社会を構築
皆様方にはご支援ご協力を賜りますようお願い申し上するため、「インフラ分野の DX」等 6 つの重点目標をげ、巻頭言とさせていただきます。
設定し、その実現に向けた主要取組をとりまとめたも-2-

（事業報告）令和２年度事業実施状況(下半期)
令和 2 年度事業については、5 月 21 日に開催された

尚、支部団体会員数は令和 3 年 3 月末時点で

第 9 回支部通常総会において承認された事業計画に基127 社であり、その内訳は次表のとおりです。

づいて実施しています。

時期

業種
建設業

令和 2 年 9 月末

21

83

9

4

10

127

令和 3 年 3 月末

21

83

9

4

10

127

0

0

0

0

0

0

減

社

コンサルタ
ント・その
他業

製造業

増

商

リース・
レンタル
業

合

計

１．総会、運営委員会等(2 回目)試験の合格者を公表（掲示）した。(四国地

1.1方の受検者のみ)

運営委員会

1) 11 月 11 日、「建設クリエイトビル」において開催し、令和 2 年度上半期の事業及び収支状況報告、
下半期の事業計画等について審議決定した。

本部が四国地区で受託して実施した業務 4 件について、支援を行った。

2) 3 月 23 日、書面会議で開催し、令和 3 度の事業

1.2

2.2 受託業務の実施支援

2.3 支部機関誌の発行

計画及び予算書、令和 3 年度表彰予定者（本部・支部機関誌「しこく」№106 を 1 月に発行し、会支部）等について審議決定した。

員及び関係者にメール配信するとともにホームペ合同部会幹事会ージに掲載した。

1) 10 月 29 日、「建設クリエイトビル」において開2.4 支部ホームページの更新・充実

催し、令和 2 年度上半期の事業報告及び収支状況

1)ホームページの更新を 1 月に行った。

報告、下半期の事業計画等について協議した。

2.5 協賛事業の実施
1)2 月 3 日、支部が協賛する四国建設広報協議会の

２．企 画 部 会

WG の WEB 会議に支部代表者が出席した。

2.1 建設機械施工技術検定試験の実施

2) 3 月 4 日、支部が協賛する四国建設広報協議会の1)10 月 11 日、高松市の「高松センタービル」にお令和 2 年度第 1 回 WEB 会議に支部代表者が出席しいて 1 級学科試験を実施した。［受験者：204 名］

た。

2)12 月 17 日、四国地方整備局及び支部事務局において令和 2 年度 1 級建設機械施工技術検定試験の合格者を公表（掲示）した。(四国地方の受検者
のみ)

2.6 部会幹事会等の開催
1)10 月 29 日、機関誌「しこく」№106 の編集について協議した。
2)2 月 10 日ほか 2 回、令和 3 年度の企画部会事業計

3)1 月 17 日、高松市の「高松センタービル」及び「屋画立案のため、メールを利用して資料を配信し、島中学校」において２級学科試験を実施した。［受事務局と部会長・幹事間の意見授受を実施した。

験者：461 名］
4)3 月 9 日、四国地方整備局及び支部事務局において令和 2 年度 2 級建設機械施工技術検定【学科】-3-

３．施 工 部 会

3.2 新技術・新工法の普及活動の実施

3.1 講習会等の開催

1)12 月 3 日、「R2．JCMA 四国支部建設施工研修会」

1) 11 月 16 日・17 日、高松市において i-Construction(D.V.D.映写会)を高松市において開催した。(参普及に向けて「ＩＣＴ施工技術講習会 2020in 四

加者：30 名)国」を四国ＩＣＴ施工活用促進部会主催で開催した。（参加者：36 名）【研修会の様子】
3.3 部会幹事会の開催
1) 2 月 10 日ほか 2 回、令和 3 年度の施工部会事業
計画立案のため、メールを利用して資料を配信し、事務局と部会長・幹事間の意見授受を実施した。
【PC を用いた講習会の様子】

４．技 術 部 会
4.1

講習会等

1) 11 月 25 日・26 日、四国地方整備局四国技術事
務所との共催で「令和 2 年度遠隔操縦式バックホ
ウ等操作訓練」を開催し、訓練前後の技量変化の評価並びに講習修了証の交付を実施した。(受講者：12 名)【測量機器を用いた講習会の様子】
2)1 月 26 日、支部が参加する香川県 ICT 施工活用支援連絡協議会が開催され支部代表者が出席した。
【訓練の様子】-4-

2) 12 月 9 日～11 日、四国地方整備局四松山河川国

4.2

災害支援体制の整備等

道事務所との共催で「バックホウ遠隔操作講習

1)11 月 2 日、「JCMA 四国支部 R2 災害情報伝達訓練」

会」を開催し、訓練前後の技量変化の評価並びにを実施し、①四国内各地の被害情報の収集と報告

講習修了証の交付を実施した。(受講者：8 名)②被災地への応援部隊派遣の可否等について、メールで情報交換した。(参加社：41 社)
4.3 部会幹事会の開催
1) 2 月 10 日ほか 2 回、令和 3 年度の技術部会事業
計画立案のため、メールを利用して資料を配信し、事務局と部会長・幹事間の意見授受を実施した。

【訓練の様子】3) 3 月 16 日、国営讃岐まんのう公園において「ドローン操作訓練」をクリエイトビル入居５団体共催で実施した。（参加者：41 名）

５．主要行事回数一覧表
令和 2 年 10 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日の間の主要事業開催回数は下表のとおりです。

総会及び運営委員会等
総
運
会

営
委
員
計 ・ 業 務 監

開催回数
会
会
査

0
2
0

計

合
企
施
技

部

会

同
画
工
術

部
部
部
部

2
合

計
計

-5-

10

開催回数
会
会
会
会

1
3
2
2
8

第１０回支部通常総会を開催
四国支部第１０回通常総会を令和 3 年 5 月 20 日（木）15 時 20 分から 16 時 00 分でホテル「マリンパレスさぬき」で開催しました。当日は新型コロナウイルス感
染拡大防止の観点から規模を縮小して開催させていただきました。会員の皆様のご理解・ご協力ありがとうございました。
総会は、企画部会長宮本正司氏の開会の辞で始まり、藤山究副支部長の挨拶のあった後、支部規定第 16 条により藤山副支部長が議長になって議案審議に入りました。
１．議 事
藤山議長は、先ず、宮本企画部会長に本日の出席者数を発表させて団体会員の過半数が出席していること【総会の様子】２．表彰式を確認した後、支部規定第 17 条により本総会が成立し支部通常総会における表彰には、当協会の「団体会ていることを宣言し、承認を得て三野容志郎氏と金岡員等表彰規定」に基づく会長表彰と、四国支部の「支嘉彦氏を議事録署名人に指名しました。

部功労者」及び「優良建設機械運転員等表彰規定」に議案は以下の第 1 号議案から第 5 号議案までの 5 件基づく支部長表彰の 2 種類があります。

で、いずれも満場異議無く承認されました。

本年度の当協会の会長表彰は 40 年の永年会員 3 社

第 1 号議案

令和 2 年度事業報告承認の件（㈱岩崎建設、㈱上岡工務店、東亜建設工業㈱四国支第 2 号議案

令和 2 年度決算報告承認の件

店）に藤山副支部長より感謝状が授与されました。ま

第 3 号議案

令和 2 年度会計及び業務監査報告

た、支部長表彰として、建設事業に長年従事し、勤務に関する件

成績、技量共に優秀な優良建設機械運転員 18 名と整

第 4 号議案

令和 3 年度事業計画に関する件

備員 7 名を代表し、㈱コート堀社長に藤山副支部長か

第 5 号議案

令和 3 年度収支予算に関する件

ら表彰状と記念品並びに顕彰バッジが手渡されました。

【藤山副支部長挨拶】【㈱岩崎建設への感謝状授与】-6-【㈱上岡工務店への感謝状授与】【東亜建設工業㈱への感謝状授与】【㈱コートへの表彰状授与】-7-令和３年度

事業計画書

四国支部の令和３年度事業は、建設事業の機械化を2. 企推進し国土の開発と経済の発展に寄与することを念頭

画

2.1 事

部
業

会
範

囲

に、平成 28 年度に本部及び支部において策定した中期本部が実施する試験及び受託業務等の支援、並び事業計画を踏襲しつつ、最近の社会的な背景をもとにに会員等へのサービス向上に関する事業等を行う

次の事業を重点として実施する。

と共に、支部事業の総合企画並びに調整を行う。

Ⅰ．i-Construction による建設生産性の向上に関す
る事業

2.2 事

業

内

容

1) 建設機械施工管理技術検定試験

Ⅱ．安全の推進(事故災害防止)、維持管理技術・災害応急復旧技術等の推進に関する事業

1･2 級建設機械施工管理技術検定試験（四国地区）
を下記のとおり実施する。

Ⅲ．環境保全・地球温暖化対策・建設リサイクル等の推進に関する事業

・一次検定試験：6 月 20 日（日）第１回

１級・２級（高松市）

Ⅳ．品質確保・人材育成に関する事業

・二次検定試験：8 月下旬から 9 月上旬

Ⅴ．本部が実施する試験及び受託業務の支援に関す

２級（善通寺市）

る事業

・一次検定試験：1 月 16 日（日）第２回

Ⅵ．会員及び関係者へのサービス向上に関する事業

１級・
２級（高

松市）
2) 受託業務の実施支援

なお、事業実施にともなう会議、イベント等については、四国地域での新型コロナウイルス感染状況に基づき、協会本部から示される新型コロナウイルス感染
拡大予防に関する対応措置に留意した開催を計画します。

本部が四国地区で受託して実施する業務を支援する。
3) 技術交流会
建設事業の課題等について、必要に応じて四国地方整備局との技術交流会を開催する。
4) 広報活動及びサービス向上事業

1. 総会、運営委員会等
1.1 総(1) 建設事業に長年従事し、勤務成績、技術とも会

令和３年度第１０回四国支部通常総会を 5 月 20に優秀な建設機械運転員及び整備員を通常総会時に表彰する。

（木）に高松市で開催する。

(2) 支部の運営、事業推進等に功績のあった会員

1.2 運 営 委 員 会
事業執行上の諸課題を審議するため年３回程度

及び個人を通常総会時に顕彰する。
(3) 支部機関誌「しこく」を年２回四国支部ホー（５，１１，３月）開催する。

ムページに公開する。

1.3 会計及び業務監査支部長及び支部事務局職員等と意志疎通を図り、業務及び財産の状況を調査する為、4 月下旬頃、前年度(4) 支部ホームページの更新・充実を図る。
(5) 新機種・新工法等について、会員の要請に応じて発表会を随時開催する。

の会計及び業務監査を実施する。

(6) 必要に応じて四国内関係機関及び団体が実

1.4 合同部会幹事会
支部の事業計画立案、運営委員会に提出する案件

施する事業に協賛し、その実施に協力する。

の企画・調整事業実施状況報告等のため年２回程(7) 必要に応じて会員の親睦行事を開催する。
5) 部会幹事会

度（４，１０月）開催する。

部会事業の企画・立案や実施計画のため、随時開
催する。

-8-

6) そ

の

他

化対策、建設リサイクル等の推進、及び災害応急

新規会員の勧誘、その他必要と認める事業を行う。

対策支援に関する事業を行う。
4.2 事

3. 施

工

部

会

3.1

事

業

範

囲

業

内

容

縦式建設機械の操作員育成講習に協力する。
2) 災害支援体制の整備(1) 施工管理基準、工事・業務等の新たな入札契約方式等に関する講習会を開催する。
促進部会と共に講習会を開催する。

3) 部会幹事会(1) 機会を捉えて四国内主要工事の現場見学会を開催する。
現地講習会を開催する。
て、現地講習会を随時開催する。
3) 新技術・新工法並びに安全対策等推進に関する普及活動(1) 新技術・新工法に関する DVD 映写会を開催する。
(2) 機関誌「しこく」において、新技術・新工法・新製品等を紹介する。
(3) 会員会社が、四国地方整備局から表彰を受けた優良工事について、その特徴的事例を機関誌「しこく」において紹介する。
(4) 四国地方整備局から提供を受けた「新技術活用ニュース」を四国支部ホームペ－ジで紹介する。
(5) 「四国建設技術懇談会」等に参加し、四国地域における建設技術の開発・普及に努める。
4) 部会幹事会
部会事業の企画・立案や実施計画等のため、随時開催する。
他

その他必要と認める事業を行う。

4.1 事

業

範

4) そ

の

他

その他必要と認める事業を行う。

(3) 新技術・新工法等を活用している現場におい部

部会事業の企画・立案や実施計画等のため、随時開催する。

(2) i-Construction を実施している現場において術(2) 四国地方整備局が実施する災害対策用機械の設置・操作訓練等への積極的参加を図る。

2) 現場見学会・現地講習会

4. 技(1) 四国地方整備局との防災協定に伴う体制確認のため、支部内情報伝達訓練を実施する。

(2) i-Construction の普及に向けて四国 ICT 施工の関する講習会を開催する。
(2) 四国地整管内の事務所等が実施する遠隔操

1) 講 習 会 等

5) そ

容

(1) 防災・建設機械の安全対策・環境保全等に

建設施工の安全対策推進に関する事業を行う。
事内1) 講 習 会 等

品質確保、人材育成、建設生産性の向上、及び、
3.2

業

会
囲

建設機械関連の安全対策、環境保全、地球温暖

-9-

(記

事)

E55 高知東部自動車道 高知南国道路の全線開通について
国土交通省

四国地方整備局

１．はじめに

土佐国道事務所

副所長

楠

英二

本稿では、令和３年２月２７日に開通した E55 高知

近年、気候変動の影響により気象災害が激甚化・頻発化し、また、南海トラフ地震の発生も切迫していま

東部自動車道高知南国道路（高知自動車道～高知南

IC）の整備効果等について紹介させて頂きます。

す。こうした状況を踏まえ、防災・減災、国土強靱化の取り組みの更なる加速化・深化を図るため、５年間

２．四国 8 の字ネットワーク

でおおむね１５兆円程度を目途として、重点的かつ集

四国 8 の字ネットワークは、四国四県を結ぶ延長約

中的に講ずる対策を定めた「防災・減災、国土強靱化

810km の高速道路ネットワークであり、現在、開通済のための５か年加速化対策」が閣議決定されました。

み区間が約 597km（約 74%）となっています。高知県を土佐国道事務所では、５か年加速化対策に位置づけ

見ると、延長約 260km のうち開通済み区間は約 158km

られた道路関係の対策を推進するべく、高知県内の高（約 61%）であり、他県と比較して整備が遅れている

速道路ネットワーク整備や直轄国道の防災対策、交通状況です。

安全対策などの事業に取り組んでいます。

- 10 -

３．高知南国道路の事業概要

主要拠点である高知自動車道、高知新港、高知龍馬空

高知南国道路は、高知市～安芸市間を結ぶ E55 高知

港が高速道路で結ばれることになりました。

東部自動車道（延長 36.0km）のうち、高知自動車道～
高知龍馬空港 IC 間（延長 15.0km)の自動車専用道路で４．開通後の交通状況及び整備効果

す。

○高知南国道路の交通状況

平成 2 年度に事業化され、平成 26 年度に高知南 IC

今回開通した高知南国道路（高知自動車道～高知南～なんこく南 IC 間（延長 4.7km）、平成 28 年度になん

IC）及び県道 44 号高知北環状線の断面交通量は約

こく南 IC～高知龍馬空港 IC 間（延長 4.1km）が開通し

24,200 台/日で、高知南国道路に約４割（約 8,700 台/ています。

日）が転換しています。また、開通済みであった高知
南 IC～高知龍馬空港 IC 間についても交通量が増加しており、走行性の高い高知南国道路の利用が促進されています。

本年 2 月 27 日に高知自動車道～高知南 IC（延長 6.2km）が開通したことにより、高知県における陸・海・空の- 11 -

○周辺道路の交通状況と混雑緩和

今後、さらに広域的な観点で高知市内の渋滞を検証

高知南国道路と並行する南北方向・東西方向の周辺

していきます。

道路では、交通量が約１～３割減少ししており、現道○主要拠点へのアクセス性の向上

における旅行速度（約 25.3km/h→30. 8km/h）が向上

高知南国道路の全線開通により、高知自動車道と高しています。

知新港、高知龍馬空港など、拠点間の所要時間が短縮

また、周辺道路の交通量の変化により、主要な交差

し、定時性も向上しています。空港利用者からは空港

点（大津バイパス美術館通り交差点など）では朝夕ピへの到着時刻の見通しが立てやすくなったとの声もいーク時における渋滞長が減少しています。

ただいています。

- 12 -

○地域の防災機能の向上

５．おわりに緊急時の進出拠点を津波等の影響を受けずに繋ぐネ

高知南国道路は全線開通しましたが、県内にはまだットワークが確保されています。また、高知中央 IC

未開通区間が多く残っています。本年４月には南国安付近では緊急避難施設も併設しており、地域の防災機

芸道路（高知龍馬空港 IC～香南のいち IC）延長 3.5km

能が向上しています。

について、令和７年春頃の開通を公表させていただきました。また、高知松山自動車道の一部である高知西バイパス（鎌田 IC～いの町波川）延長 1.5km は、本年秋頃の開通を目指して、鋭意、工事を推進しているところです。
今後も職員一丸となって道路整備に取り組んでまいります。引き続き、当事務所の道路事業にご支援とご協力を賜りますようお願いいたします。

- 13 -

(施策等)

堰堤改良事業で「技術提案・交渉方式」（ＥＣＩ）全国初適用【野村ダム施設改良工事】
国土交通省

四国地方整備局

河川部

河川工事課

砂防海岸係長１．はじめに
平成３０年７月豪雨は、台風７号や梅雨前線の影響
により、西日本を中心に広い範囲で記録的な大雨となりました。この影響により、愛媛県、広島県、岡山県などでは、河川の氾濫による浸水被害や、土砂災害が各地で発生し甚大な被害が発生しました。
そのなか、愛媛県の肱川流域にある大洲市や西予市においても、肱川の氾濫により甚大な浸水被害が発生しました。
これらの被害解消に向けて、肱川下流の大洲地区では、国・県が連携して、河川激甚災害対策特別緊急事
業（激特事業）を推進しています。また、肱川上流の野村地区では、愛媛県による河道整備が進められると

写真－１

野村ダム

図－２

容量配分図

表－１

ダム諸元

ともに、国においては、野村ダム堰堤改良事業による新たな放流設備の整備を実施することとしています。
ここでは、野村ダム堰堤改良事業で実施する「野村ダム施設改良工事」の発注手続きに関して、堰堤改良事業で「技術提案・交渉方式」（ＥＣＩ※）を全国初適用しましたので、その内容について紹介します。
※EarlyContractor

Involvement の略

２．野村ダム概要
２．１

野村ダム施設諸元

野村ダム（図－１、写真－１）は、治水・利水（図－２）を目的とした重力式コンクリートダムであり、その諸元は表－１に示すとおりです。

図－１

ダム下流面図及び越流部標準断面図- 14 -

中村

忠司

２．２

野村ダム操作規則

技術提案・交渉方式は、施工者独自の高度で専門的

野村ダムでは、下流にある鹿野川ダムの改造事業完

なノウハウや工法等を活用することを目的として、設成に伴い、令和元年６月６日より操作規則（図－３）計段階から施工者が参画する契約方式です。なお、施を「一定率一定量調節方式」に改定しました。

工者の設計への関与の度合い、工事価格決定のタイミ
ング（設計前、設計後）により、以下の３つのタイプに分類されます。それぞれの概要は以下に示すとおりです（図－５）。
➀設計・施工一括タイプ②技術協力・施工タイプ（ＥＣＩ方式）③設計交渉・施工タイプ（ＥＣＩ方式）

図－３

操作規則（令和元年６月６日より）

３．野村ダム堰堤改良事業の概要
野村ダム堰堤改良事業は、平成３０年７月豪雨災害の再度災害防止対策として、同規模の洪水を安全に流下させるため、野村ダムの右岸側低標高部に新たな放流設備及び減勢工等（図－４）を整備するものです。

図－５「技術提案・交渉方式」における契約形態

４．１．①

設計・施工一括タイプ「発注者が最適な仕様を設定できない工事」において、公示段階で仕様の前提となる条件が十分に確定している場合には、技術提案に基づき選定された優先交
図－４

野村ダム堰堤改良事業（イメージ）

渉権者と価格等の交渉を行い、交渉が成立した場合に設計及び施工の契約を締結します。

４．技術提案・交渉方式の概要
平成２６年６月４日に「公共工事の品質確保の促進

４．１．②

技術協力・施工タイプ（ＥＣＩ方式）

に関する法律」（平成１７年法律第１８号）が改正され、「発注者が最適な仕様を設定できない工事」又は「仕仕様の確定が困難な工事に対し、「技術提案の審査及び様の前提となる条件の確定が困難な工事」において、

価格等の交渉による方式」（以下「技術提案・交渉方式」

技術提案に基づき選定された優先交渉権者と技術協力という。）が新たに規定されました。

業務の契約を締結し、別の契約に基づき実施している設計に技術提案内容を反映させながら価格等の交渉を

４．１

契約タイプの分類行い、交渉が成立した場合に施工の契約を締結します。

- 15 -

４．１．③

設計交渉・施工タイプ（ＥＣＩ方式）

５．２

技術協力・施工タイプの採用「発注者が最適な仕様を設定できない工事」又は「仕本工事の技術提案・交渉方式においては、「国土交通

様の前提となる条件の確定が困難な工事」において、省直轄工事における技術提案・交渉方式の運用ガイド

技術提案に基づき選定優先交渉権者と設計業務の契約

ライン１）」による技術提案・交渉方式に適用する契約を締結し、設計の過程で価格等の交渉を行い、交渉がタイプの選定フロー（図―８）により、公示段階で仕成立した場合に施工の契約を締結します。

様の前提となる条件が不確定ですが、施工者による意見を反映して、別業務で契約しているコンサルタント

５．野村ダム施設改良工事（ＥＣＩ）

が設計することが可能であることから、「技術協力・施

５．１

工タイプ」を選定することとしました。

工事の概要

野村ダム施設改良工事（以下、「本工事」という。）とは、ダムを運用しながら、放流設備を増設するものであり（図－６、図－７※現時点の計画）、堤体上流側
で仮締切を行って止水性を確保し、右岸側の堤体を削孔したのち放流設備と一体化して、併せて減勢工の整備を予定しています。
なお、放流設備の規模・構造は、放流管径４．２ｍ、延長約４８ｍ、主ゲート１門（高圧ラジアルゲート）を予定しています。
このような運用中のダムを削孔して、大規模な放流
管を確実に施工する工事事例は全国でも少なく、技術提案・交渉方式を採用することとしました。

図－８

技術提案・交渉方式のタイプ選定フロー

６．おわりに近年、全国的に「技術提案・交渉方式」（ＥＣＩ）
による発注機会が増えています。
積極的に「技術提案・交渉方式」（ＥＣＩ）を活用することで、発注者においては、施工の実現性の高い設計の確保や施工時の手戻り防止による事業期間の遅延防止及び事業費の抑制のメリットがあります。また、施工者においても、設計に意見が反映できることや早い段階で設計内容の把握が可能となり、建設労働力・
図－６

増設放流設備平面図

資機材の準備などの十分な期間が確保できるメリットがあります。
ＥＣＩを活用した本工事が順調に進んで、ダムの放流能力が増強され、地域の安全・安心が向上するよう推進していきます。
参考文献
１）国土交通省：国土交通省直轄工事における技術提図－７

増設放流設備縦断図

案・交渉方式の運用ガイドライン（令和２年１月）- 16 -

(トピックス)【川の防災情報】リニューアル
国土交通省 四国地方整備局

水災害予報センター

１．「川の防災情報」ウェブサイトをリニューアル

水災害対策専門官

宮崎泰典

２．リアルタイムの河川情報の提供

全国の川の水位や洪水予報、レーダ雨量、河川カメ

平成 30 年 7 月豪雨、令和元年東日本台風（台風 19

ラ画像などをリアルタイムで提供している「川の防災号）、令和 2 年 7 月豪雨など、台風や前線による豪雨に情報」を令和 3 年 3 月に全面リニューアルし、大雨時より甚大な水害・土砂災害が頻発しています。

に必要となる川の情報をより分かりやすく、見つけや
すくなりました。

災害時において、的確な危機管理、住民の避難行動等に活用するため、リアルタイムの河川情報を提供す「川の防災情報」は大雨などの際に、雨や川の水位ることが求められます。このため、一般の方が必要なの状況などを、インターネットを通じてリアルタイム

情報にアクセスしやすいように見直し、利用者の目的に配信し、避難判断等に必要な情報を入手できるウェに応じた様々な情報を様々な調べ方で検索出来るようブサイトです。

になりました。

川の水位を横断図で分かりやすく表示

川の状況をカメラの映像で提供- 17 -

浸水想定区域図

３．「川の防災情報」の閲覧方法【川の防災情報 トップ画面】【①全国の洪水の危険度】

洪水予報等の確認【②情報の探し方を選ぶ】
・サイト内検索・地図から探す
・市町村から探す
・並べて見る【③情報の種類から選ぶ】
・行政からの発表を調べる③

・川の状況を調べる
・氾濫時の浸水範囲を調べる
・雨の状況を調べる
・水質、積雪、潮位を調べる
・過去の観測状況を調べる【①全国の洪水の危険度】【②情報の探し方を選ぶ】

全国で発令されている各種洪水予報などの一覧をキーワードのよるサイト内検索、登録地点情報の確表示、情報をクリックすると内容が表示されます。

認、地図上での情報確認、マルチモニターでの情報確認ができます。
●サイト内検索- 18 -

●地図上での情報確認●川の危険度の見方

地図上で見たい位置を拡大し、水位やカメラのアイ

川の水位の危険度によって、水位計アイコンやコンをクリックすることで、川の水位状況やカメラ映

川の色が変化します。

像を見ることができます。

【③情報の種類から探す】
行政からの発表、河川の状況、氾濫時の浸水範囲、雨量、積雪、潮位、過去の観測状況、河川の用語など、「川の防災情報」で提供している情報を目的別に探すことができます。クリックすることで情報が表示されます。
・川の色によって洪水危険度を表示しています。
川の氾濫の危険度を確認したり、川の水位を確認することができます。

- 19 -

●洪水浸水想定区域図●ライブカメラ映像

地図を拡大していくと、大洪水で浸水する恐れがある区域、浸水する深さが表示されます。

地図上のカメラアイコンをクリックすると現在の河川の状況を撮影した、ライブカメラ映像が表示されます。

４．スマ－トフォンによる閲覧●洪水の危険度分布
洪水の危険度の高まりを、地図上で概ね２００ｍ
ごと、両岸別に表しています。

「川の防災情報」はスマートフォンからも閲覧出来ます。

５．おわりに「川の防災情報」は、より伝わる河川情報の提供を目指し、サイト構成や提供コンテンツを抜本的に見直し、全面リニューアルをおこないました。是非、皆さん使ってみて下さい。

- 20 -

(シリーズ)

令和２年度四国地方整備局優良工事受賞

平成 26－30 年度 長安口ダム施設改造工事
鹿島建設株式会社

四国支店

１．はじめに
長安ロダムは、一級河川
那賀川

那賀川の中流部に位置し、洪水調節、流水の正常な機能維持、電力関発を目的として建長安口ダム設されました。堤高 85.5m、堤頂長 200.7m、総貯水容量
5427.8 万 m3 の重力式コンク
リートダムで、徳島県発注、鹿島建設施工で昭和 31 年に完成しました。

海川観測所【那賀川と長安口ダム】
3 期工事(ゲート設備工事)

那賀川水系で唯一の洪水調節機能を有する多目的ダムであり、洪水調節容量の全量を予備放流で確保す【長安口ダム改造事業】(那賀川河川事務所資料に加筆)る運用を行う全国で唯一のダムでもあります。

２．工事概要那賀川の上流域は、年間降水量 3,000mm を超える日

発 注 者：国土交通省四国地方整備局

本有数の多雨地帯です。特に台風接近・通過時に集中那賀川河川事務所

して大雨が降る傾向があり、平成 16 年 8 月の台風 16

工 事 名：平成 26-30 年度長安口ダム施設改造工事

号により海川観測所で記録した日雨量 1,317mm は現在

工事場所：徳島県那賀郡那賀町大戸地先も日本記録です。洪水の発生頻度が高く、流域住民は工

河川の氾濫被害に悩まされてきました。また、近年は工事内容：ダム土工

期：平成 26 年 8 月 28 日～令和 2 年 3 月 31 日
57,400m3

異常気象・気候変動により大雨による被害が増大・甚

洪水吐増設

46,000m3

大化する一方で、ほぼ毎年取水制限が実施され、渇水

減勢工増設

67,700m3

被害も頻発しています。

既設堤体切削8,300m3

法面保護工

一式

鋼橋上部工

一式

そこで、治水・利水・環境面におけるダム機能向上を目的とした長安口ダム改造事業が行われました。
本工事は、供用中の既存のダムを大規模に切削して洪水吐き２門を新設し、ダム下流に新たに減勢工を増設するものです。供用中のダムを改造する工事である
ため、作業ヤードが無い、ダム放流の影響を受ける部
分の作業は非出水期(11/16～4/15)に限定される、非出水期も放流がある、など施工上の制約が多数あります。
また、改造事業は本工事(２期工事)以外に、予備ゲートを設置する１期工事(平成 24－28 年度長安口ダム
施設改造工事)、主ゲート２門を設置する３期工事(平成 27－30 年度長安口ダム洪水吐ゲート設備工事)などが別途発注されており、関連他工事とクレーンや作業ヤードを共有し、工程調整を図る必要もありました。

- 21 -【工事完了全景】

３．工事の特徴と創意工夫等①パイロット孔削孔

３.１．堤体切削
供用中の既設堤体を幅 11m×高さ 37ｍ(山側 28ｍ)
もの大きさで２か所も切削撤去した事例は無く、堤体の残置部分の品質確保や、ダムの安定性を確認しながワイヤー通し孔の削孔

1.5m

ら施工を進める必要がありました。
②水平ワイヤーソー切削

堤体を切削するとダム自重が減少して安定性を損なう恐れがあるので、これに先立ち堤体下流面に重し予備ゲートとなるマットコンクリートを打設して安定性を維持す
るとともに、堤体の挙動を監視すべくＧＰＳ、孔内傾

底面の縁切り1.5m

斜計、継目計などの計測機器を設置し、外気温や貯水位と合わせてモニタリングを実施(別途業務)しました。

③鉛直ワイヤーソー切削

作業ヤードが無いため、１期工事で先行して設置したダム天端仮設構台と 200ｔ吊級クローラクレーン(200tCC)を継承し、工事の進捗に応じて構台を撤去・

両側面の
縁切り

縮小しながら使用しました。また、予備ゲートでダム
湖の水を遮水することで気中(ドライ)施工しましたが、予備ゲートは１基だけなので川側ゲート完成後に山側に盛替えて使用しなければならず、工程確保が必須と④バースター孔削孔
1m ﾋﾟｯﾁで削孔なるため昼夜施工となりました。
切削の方法は、取壊しに伴う振動が堤体に与える影
響を最小限とするため、まず無振動工法であるワイヤーソーを使用し、撤去範囲のコンクリートの外周を切削して既設堤体と縁切りします。次に油圧コアドリル⑤油圧ジャッキによる小割を使用して１ｍ程度のピッチで縦孔を削孔し、バース
ター工法で小割してブロック化します。バースター工法とは、対象構造物にバースター孔を削孔し、これに小型高出力の油圧ジャッキを挿入・作動させてコンクリートを割裂・小割する工法のことです。切削ブロッ

自由面に向けて押し割る⑥ブロック搬出

クは、ケミカルアンカーで吊りピースを取り付け、ク
レーンで切削場所から搬出しました。

【新設洪水吐切削の施工フロー】【バースター工法による割裂状況と切削完了全景】

２門目の切削時に、完成した１門目躯体の温度収縮に伴う施工ジョイントの開きが発生しましたが、ジョイント間を縫い止める変位抑制工を追加し、止水板を【新設洪水吐(山側)のタイムラプス】

損傷させることなく切削を完了させました。

- 22 -

３.２．洪水吐増設

導流水路部は、ダム天端から打設場所まで配管して増設部分は、主ゲートが収まる下流増厚コンクリー

ポンプ打設を行いました。高低差が 40ｍ以上あるので、ト、放流水を流すための導流水路・導流壁、新設したスランプを 15cm に変更、曲率半径の大きいエルボ管や予備ゲートを格納する扉体格納場です。

シャッターバルブを使用して閉塞を防止しました。
200tCC

扉体格納場

下流増厚コンクリート
ダム天端仮設構台

導流壁

打設配管

導流水路部

ｼｬｯﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ【導流水路部のポンプ打設】
導流水路部

導流壁部は 200tCC ではカバーできず躯体構築の進【洪水吐増設部分の概要】

捗に伴い作業ヤードが無くなってしまうので、導流水下流増厚コンクリートは、低位標高部から打設して3いきました。生コンはダム天端で受入し、３ｍ 水平バ路部の上に仮設構台、2.7ｔ吊級タワークレーン、120ｔ吊級クローラクレーンを追加設置して施工しました。

ケットに積替えして 200tCC で運搬・投入し、バイブレ

200tCCータ付きバックホウで締固めしました。
120tCC
200tCC
2.7tTC
水平バケット
導流壁

導流水路仮設構台【導流壁の施工状況】

仮締切に流用する予備ゲートは１基しか無いため、
まず施工量が多い川側を施工し、主ゲート設置後に山【ダム天端からのバケット打設状況】

側に予備ゲートを移設してから山側を施工しましたが、堤体切削側面の増打ちは、幅が 60cm しかないため2019 年 6 月の新設ゲート 2 門の供用開始に間に合わせ

2.5ｍ3 特殊バケット(コンクルット)を使用しました。

るため、水路外の山側にある予備ゲート扉体格納庫はブロック割りを変更して後施工としました。
扉体格納場

コンクルット【施工中の扉体格納場】【堤体切削側面部の打設状況】- 23 -

３.３．減勢工増設
減勢工は、水路幅 55ｍ、延長 121ｍ、下流側に高さ13.5ｍの副ダムを有する形状であり、高さ 33ｍの側壁(右岸側 29.5ｍ)は、背面をＣＳＧで埋戻すことで壁厚を２ｍと薄くした設計で、全て現場打ちで計画されていました。施工は非出水期に限定されていますが、雨※CSG(Cemenred Sand and Gravel;砂礫にセメントと水を混合した材料)量が多いと放流があるので、資機材を流出させないよ
う放流前に全て退避させなければなりませんし、コン
クリートが打設中や弱材齢では待避できません。
そこで、側壁前面側に厚さ１ｍのプレキャストブロ
ック(ＰＣａ)を設置し、背面側ＣＳＧとの間に保護コンクリートを打設して一体化する構造に変更しました。
【ＣＳＧの製造～打設の状況】【ＰＣａの据付～保護コンクリート打設の状況】

施工は 2016 年から５シーズンで行い、その間に 40回も放流待避がありましたが、１度もダム運用を妨げたり資機材を流出させることはなく、完成前の出水期の放流にも耐え、損傷はありませんでした。

【変更後の側壁構造】

この変更により、足場や型枠の最小化による待避・復旧時間の削減、ＰＣａ設置直後から水路機能を発揮、放流による既施工部の流出防止、常時側壁内での作業による墜落災害防止を可能とし、工程・品質・安全を【完成前出水期の放流状況】

確保して工期内に完成させることができました。
ＰＣａは二次製品工場で製作し、１日の施工分を減４．おわりに勢工に搬入して据付しました。ＣＳＧは、上流で掘削最後になりますが、本工事の施工にあたり、ご指導除去した河床砂礫を減勢工下流の製造ヤードに搬入し、 ご鞭撻頂きました那賀川河川事務所の皆様、工事にご80mm 以下にふるい分けしたＣＳＧ材と普通セメント

理解ご協力頂きました地域の皆様、工事関係者各位にを自走式土質改良機で攪拌混合して製造しました。

深く感謝の意を表します。

- 24 -

（同好会だより）

同 好 会 だ よ り○ゴルフ同好会

ゴルフ同好会最近３回の優勝・準優勝者等

ゴルフ同好会の例会は年 6 回、奇数月の土曜日に、開催しています。

・第３４５回

最近は 12～14 組・47～56 名前後の参加で活況を呈しています。
更には、当同好会の評判を聞きつけて新たに入会を希望する会社もおられます。

R3.1.16 開催

鮎滝 CC

47 名参加

優

勝

福島

博夫

準優勝

池田

祐功

第３位

安原

慶治

また、参加者にとっても、和気藹々に気分良くゴルフを楽しんだ後、上位に入賞しなくても抽選
で豪華賞品が貰えるオマケ付きです。
今後とも、皆様のお力添えをいただきながら当同好会を盛り上げていきたいと思います。

・第３４６回R3.3.27 開催

志度 CC

52 名参加

優

勝

久保

賢二

準優勝

永田

武久

第３位

貞廣

一

さて、例会の成績ですが、今回は第 345 回～第348 回の 4 回分について以下に掲載します。

・第３４７回R3.5.22 開催

ロイヤル高松 CC
優

勝

大西

一弘

準優勝

川上

正晴

第３位

長岡

晃

・第３４８回R3.7.17 開催

高松グランド CC
優- 25 -

51 名参加56 名参加

勝

角谷

嘉泰

準優勝

中村

勝彦

第３位

松尾

裕治

(第 345 回例会優勝者)「３つの夢」へ挑戦！
戸田建設株式会社
タイトルに掲げた「３つの夢」とは、

福島博夫

私の理想のホールインワンは、打ち下ろしのホー① 富士山登頂

ルで、ピンに向かってボールが真っ直ぐに飛んで行② フルマラソンへの挑戦

き、手前からコロコロと転がりながら入っていくシ③ ホールインワン達成

チュエーションです。最近はワン・オンもままならです。「３つの夢」は 50 歳になった頃から、自然とない状況ですが、ホールインワン保険にも加入して浮かび、実現できたらと想うようになりました。

おり、ショートホール毎に密かに狙っています。

まず、「富士山登頂」は、2015 年 3 月の名古屋支

ただ、ホールインワンの確率を調べますと、ツア店赴任をチャンスと捉え、2016 年 7 月末に、富士宮ープロの場合 1/3,000 回、上級ゴルファーの場合はルートから有志５人で臨みました。

1/5,000 回、一般ゴルファーの場合は 1/12,000 回と当日は５合目から登り始め、9 合目の山小屋に一泊し、準備万端にもかかわらず、高山病にかかり想像以上に体力を消耗したことを覚えています。

言われています。1 ラウンドに 4 つの Par3 があるとすると 3,000 ラウンドに 1 度の確率です。
年に 50 ラウンドでも 60 年と気が遠くなるような

ただ、翌朝は晴天に恵まれ“御来光”を無事拝むこ数字です。私の場合、年数だけですと 30 年間プレーとができ、人生最高の思い出になりました。

していますので、残り 30 年、プレー回数を増やしな

次に、「フルマラソンへの挑戦」は、未だ達成ならずの状況です。2013 年頃から健康管理のため自宅周がら 92 歳までの挑戦となります。世界での最高齢は102 歳ですので、可能性は残されています。

辺のジョギングから始め、2016 年からは小牧マラソ

超困難な夢ですが、あきらめることなく、老体にン（10km）に 4 年連続で参加した経験があります。

鞭打ってラウンドを続けるしかないと思っています。

しかしながら、その苦しい体験からフルマラソン

それでも苦肉の策として、ホールインワンが出やす

を走るという勇気は湧かず、今後の構想としてはハいコースを調べ、通い続けるのもありかなと考えたーフマラソンを一度体験してから、フルマラソンにり、ゴルフクラブを買い替えるのも一つの手だと思チャレンジしたいと考えています。

っています。

もう一つの手段として、毎年 12 月第 2 日曜日に開詰まるところ、自分たちはプロではないのだから、催されるホノルルマラソンの参加を考えています。

決して怒らず、くさらず、ゴルフを楽しむことをモ皆さんもご存じと思いますが、当マラソンは 1973

ットーにプレーを続けて行きたいと考えています。

年から開催されている世界有数の市民マラソンです。

最後に、夏坂 健著「ゴルフをもって人を観ん」（日

今では毎年約 2.5 万人、そのうち日本からは 1 万人

本経済新聞社）の一文を紹介します。

を超える参加者が集います。

『ゴルフはスコアだけのゲームにあらず。マナーこホノルルマラソンの魅力は、時間制限や抽選がな

そ肝心なり。さらに、ゴルフとは己の人格すべてをく完走率は 99％を誇り、世界有数のリゾート地を巡天下に公表するゲームなり』

る大会です。また、私にとってハワイは新婚旅行でゴルフは単なるフィルターの役目、本質は末端に現訪れた思い出の場所でもあり、アフターは妻と 2 人れるのたとえ通り、ゲームの途中に垣間見せる言動

でのんびり自由に、リゾート地を楽しみたいと思っ

こそ人柄そのもの、赤裸々な姿ではないだろうかています。

と言う意味です。

最後に「ホールインワンの達成」ですが、この課
題は、運とそれなりの力量を兼ね備えていなければならない一番難しい夢と考えています。

- 26 -

肝に銘じてプレーすることを改めて誓います。

(第 348 回例会優勝者)「大学ゴルフ部」の言い訳
株式会社奥村組

角谷嘉泰

ゴルフを始めたのは大学に入って間もなくでした

いことを言い訳がましく申し添えます。大学ごとでレので、もう 38 年も前のこと。中学・高校の同級生の Y

ベルも異なりますし、大学の中でもピンからキリまで君がたまたま同じ大学に入学していて、新学期早々、居りますので、悪しからず。

教養課程の学食で近寄ってきました。
「角谷、もうクラ

同期で試合に出られるのは 2～3 名でした。残りはブかサークル決めたん？」「まだなんよ。テニスかスキ

皆補欠です。どの学年にもゴルフ経験があって入った

ー、そうウィンドサーフィンなんかもやってみたいな

時から上手い奴が一人か二人はいますので、レギュラぁ。女の子も多そやし…」「そんなんもう在りきたりやーはすぐに固定されます。私たちのようなダボペース

し、上手い奴いっぱい居るで。これからはゴルフの時前後でしか廻れない連中はずっと補欠のままなのです。

代やで！絶対モテると思うねん。」なんのことはない松

思い起こせば学生時代に 100 を切った記憶はあまりあ

山の男子校育ちの二人は妄想に駆られて（体育会系）

りませんので、そう、今の方が断然上手いのです。

ゴルフ部に入部することになったのでした。

冒頭の Y 君、運動神経が良くて準レギュラーまで行

昭和 58 年 2 月、青木功が米ゴルフツアー「ハワイったのですが、結局試合には一度も出られませんでしアンオープン」の最終日の 18 番ホールで第 3 打をカッた。モチベーションが上がらない部活にほとほと嫌気プインさせて逆転優勝したこと等が火付けとなり、AONが差し、まして彼女なんてできっこないと気付いた Y時代と呼ばれて、日本中でゴルフ熱が上昇していたの君と私は、別のお遊びサークルを立ち上げることに熱はよく覚えています。その所為か私たちの学年は部員

中し、専門課程に上がってからは、ほぼ幽霊部員状態が多く例年の倍以上（おそらく 16 名）が在籍していまになっていました。

した。皆が早く上手くなりたい気持ちとは裏腹に、放社会人になってからゴルフを嗜むようになりました

課後の部活練習は体力づくりがメインで、嫌いなランが、熱心に取り組む時期もあれば、釣りに嵌って 4～5

ニング、坂道ダッシュ、腕立て、腹筋、アイアンの素

年釣り竿しか握らなくなった時期もありました。悲し振りばかり…。そろそろ実際に球を打って先輩にレッ

いかな、クラブを握らない期間が長いと、スコアは昔スン付けてもらえるのかな？と期待していたら、近くに戻ってしまいます。そんな折に会社の連中と廻ると、のゴルフレンジで「おまえたち、しっかり練習してこ「素振りシングル」だの「ゴルフ部補欠」だの…散々いよ！」と、ほぼ放置。どスライスが治る術はありま野次られる始末。阪大美術部出身の元専務には「美術せん。それでも初ラウンドのスコアは 120 を切ったと部に勝てないゴルフ部」などと今でも茶化されます。

記憶しています。初めての合宿でもハーフの平均が約

要は運動神経の問題なのでしょうか？「ゴルフ絶対感

55 と、同期の中では“中の中”ぐらいで、センスはあ覚」を磨け、などという本も読みましたが、すぐに忘るのかなと希望を抱いてスタートした大学時代でした。 れてしまいます。私の場合、運動神経が不足する分、大学対抗戦のメインは関西学生ゴルフ連盟のリー

次のラウンドまでの期間を極力空けないようにするこグ戦だったでしょうか。各校 5 名が出場し、上位 4 名とが肝要と思い至り、現状を維持する乃至少しでも上の合計スコアで競うものだったと思います。男子は 4達するために、今年から最低でも月 2 回以上のペース部までありますが、我が神戸大学は 4 部が定位置だっでラウンドをこなすよう心掛けるようにしました。たたと記憶していますので、昨年度のリーグ順位表を見

またま会社の後輩に誘われたこともあって、この春にてブービーであることに対しあまり違和感はありませ

会員権を取得したばかりですが、そのような効果もあん。ちなみに花の 1 部は、大阪学院、同志社、関学、ってか、7 月の（第 348 回）例会において OB なしで優近大ら強豪ぞろいで昔から変わっていないと思います。 勝することができたことは本当に嬉しく、感無量でし
皆さん、「大学ゴルフ部」と聞くと、彼らを想像されるた。いずれは「さすがゴルフ部」と言われる日が来るのだと思いますが、そんなエリートは一握りしかいな

ことを夢見てさらに精進して参ります。

- 27 -

新 会 員 紹 介○会員名株式会社 富士ピー・エス（FUJI P.S CORPORATION）

・本社所在地 福岡県福岡市中央区薬院一丁目 13 番 8 号 九電不動産ビル TEL：092-721-3471
・代 表 者 名 代表取締役社長 堤 忠彦
・設立 1954 年 3 月

・資 本 金 23 億 7,927 万円
・事 業 内 容 ・プレストレスト・コンクリート構造物の設計および施工
・土木構造物の補修、補強、更新に関する設計および施工
・プレストレスト・コンクリート建築物の設計および施工
・既設建築物における耐震補強工法の設計および施工
・プレストレスト・コンクリート製品の製造販売
・概況

弊社スローガン「人と人をつなぐ。それはやがて、景色になる。」
弊社が手掛けた橋梁や建築物が地域に溶け込み、人々と共存し、ひいては景色をカタチ
創る…そんな「未来の景色をつくる」私たちの仕事への誇りを表現しています。
100 年先でも価値が色褪せることなく必要とされ続けることが使命です。

○会員名

株式会社 荒谷建設コンサルタント

・本社所在地 広島市中区江波本町 4-22

TEL：082-292-5481

・代 表 者 名 代表取締役社長 荒谷 悦嗣
・創業

大正 5 年 1 月

・資 本 金 91,000 千円
・事 業 内 容 ・土木関係建設コンサルタント業務
・測量業務
・地質調査業務
・建築物の設計及び工事監理
・補償コンサルタント業務
・計量証明事業・概況

弊社は、広島県に本社を置き、愛媛県に四国支社を置く中四国を市場とする総合建設コンサルタントです。構想・企画から基礎調査、測量、地質調査、環境調査、設計、メンテ
ナンスまでの専門技術を活かし、公共事業のあらゆる分野をカバーしています。近年は自然災害から国民の生命・財産を守る防災関連業務、既設の橋やトンネルなどを調査し、長寿命化する維持補修業務が増加しています。また、建設事業の生産向上にドローンやMMS 等の最新機器を活用し、i-Construction の推進にも取り組んでいます。

- 28 -

新 会 員 紹 介○会員名

オリエンタル白石

株式会社・本社所在地 東京都江東区豊洲五丁目６番５２号

TEL：03‐6220‐0630

・代 表 者 名 大野 達也
・創業

昭和２７年１０月

・資 本 金 １０億円
・事 業 内 容 ・プレストレスコンクリートの建設工事及び製造販売
・ニューマチックケーソンの建設工事
・補修補強の建設工事
・耐震補強建築工事の設計・施工
・建設資材の販売
・太陽光による発電事業及びその管理・運営並びに電気の供給、販売
・概況

当社は、１９５２年に創業し、橋梁上部のプレストレストコンクリート工法と橋梁基礎のニューマチックケーソン工法のパイオニアとして、時代と社会のニーズに応えるため
常に新たな先進・独自技術を創造し挑戦を続ける建設会社です。日本の国際競争力を強化するためのインフラの構築はもちろん、老朽化したインフラの補修や更新、切迫する
南海トラフ巨大地震に対する既存インフラの強靭化等、当社にしかできないソリューシ
ョンを提供し続けています。

- 29 -

(令和3年5月時点)
消費税10％を含む

一般社団法人日本建設機械施工協会 発行図書一覧表◆発行年月順№ 発行年月図書

名一般価格 会員価格
(税込)
(税込)

送料

1

R3年5月 令和3年度版 建設機械等損料表¥8,800¥7,480¥700

2

R3年5月 橋梁架設工事の積算 令和3年度版¥11,000¥9,350¥900

3

R2年5月 令和2年度版 建設機械等損料表¥8,800¥7,480¥700

4

R2年5月 よくわかる建設機械と損料2020¥6,600¥5,610¥700

5

R2年5月 橋梁架設工事の積算 令和2年度版¥11,000¥9,350¥900

6

R2年5月 大口径岩盤削孔工法の積算 令和2年度版¥6,600¥5,610¥700

7 R元年9月 大口径岩盤削孔工法の積算 令和元年度版¥6,600¥5,610¥700

8 H31年4月 日本建設機械要覧 2019年版¥53,900¥45,100¥900

9 H29年4月 ICTを活用した建設技術（情報化施工）¥1,320¥1,100¥700

10 H26年3月 情報化施工デジタルガイドブック【DVD版】¥2,200¥1,980

¥700

¥990

¥880

¥250

12 H23年4月 建設機械施工ハンドブック (改訂4版)¥6,600¥5,604¥700

13 H22年7月 情報化施工の実務¥2,200¥1,885¥700

14 H21年11月情報化施工ガイドブック 2009

¥2,420¥2,200¥700

15 H20年6月 写真でたどる建設機械200年¥3,080¥2,608¥700

16 H18年2月 建設機械施工安全技術指針・指針本文とその解説¥3,520¥2,933¥700

11 H25年6月 機械除草安全作業の手引き

17 H17年9月 建設機械ポケットブック (除雪機械編)¥1,048¥250

18 H16年12月2005「除雪・防雪ハンドブック」(除雪編) 《ＣＤ－Ｒ販売》¥5,238¥250

19 H15年7月 道路管理施設等設計指針(案)・道路管理施設等設計要領(案) 《ＣＤ－Ｒ販売》¥3,520¥250

20 H15年7月 建設施工における地球温暖化対策の手引き(増刷版)¥1,650¥1,540¥700

21 H15年6月 道路機械設備 遠隔操作監視技術マニュアル(案)¥1,980¥700

22 H15年6月 機械設備点検整備共通仕様書(案)・機械設備点検整備特記仕様書作成要領(案)¥1,980¥700

23 H15年6月 地球温暖化対策 省エネ運転マニュアル

¥550

¥250

24 H13年2月 建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック(第3版)¥6,600¥6,160¥700

25 H12年3月 移動式クレーン、杭打機等の支持地盤養生マニュアル(第2版)¥2,724¥2,410¥700

26 H11年10月機械工事施工ハンドブック 平成11年度版¥8,360¥700

27 H11年5月 建設機械化の50年¥4,400¥700

28 H11年4月 建設機械図鑑¥2,750¥700

29 H10年3月 大型建設機械の分解輸送マニュアル《ＣＤ－Ｒ販売》

30 H9年5月 建設機械用語集
31¥3,960¥3,520¥250¥2,200¥1,980¥700¥419

建設機械履歴簿

32 毎月25日 建設機械施工 【H25.6月号より図書名変更】

¥880

¥250
¥792

¥700

※１．

価格には消費税(10％)が含まれております。

※２．

送料は複数冊を同時購入の場合変わります。

※３．

購入のお申し込みは当支部ホームページ又は支部機関誌「しこく」に添付の「購入申込用紙」に必要事項を記入してFAXでお送り下さい。

- 30 -

◆ 図 書 購 入 申 込 書 ◆一般社団法人日本建設機械施工協会 四国支部 行（ＦＡＸ番号：０８７－８２２－３７９８）

図

書

数

名

上記図書を申し込みます。

令和

年

量

月

日

官公庁名／会社名
所

属
Ｔ Ｅ Ｌ

担 当 者 氏 名

Ｆ Ａ Ｘ
〒

住
必

所
要

書

類

見積書（
（

送 料 の 取 扱 （）通 ・ 請求書（）単価に送料を含む）単価と送料を２段書きにする

）通 ・

納品書（

該当する方の（）通）に○をして下さい。

※１． 必要書類で指定の様式がある場合は、申込書と共にご送付下さい。
※２． 代金の支払いは、請求書に記載している口座にお振り込み下さい。

- 31 -

受付

令和

年

月

日

発送

令和

年

月

日

JCMA「しこく」2021.9 NO.107
一般社団法人 日本建設機械施工協会四国支部 企画部会
〒760-0066 高松市福岡町３－１１－２２
建設クリエイトビル４Ｆ
TEL(087)821-8074

FAX(087)822-3798

URL:http//www.jcmanet.or.jp/shikoku/
E-mail アドレス:jcma@mail.netwave.or.jp