～ 令和元年東日本台風から二年 ～阿武隈川における治水対策の状況

令和３年１０月８日
国土交通省 福島河川国道事務所
福島県 土木部【概要】阿武隈川における治水対策の状況◯令和元年東日本台風では阿武隈川流域において、既往最大の洪水により堤防が決壊するなど各地で甚大な被害が発生したことから、国、県、沿川市町村により｢阿武隈川緊急治水対策プロジェクト｣を策定し、ハード・ソフト両面で治水対策を推進している。

阿武隈川本川の主要事業（国）

護岸復旧（瀬上地区＿福島市）●被災した８０箇所の施設の復旧を実施しているところであり、これまで６４箇所（８割）の復旧が完了。年度内に全ての完了を目指し、復旧工事を継続中。
●河道掘削事業を実施中。全体計画約２２０万ｍ3のうち、これまで約７０万ｍ3（３割強）の掘削を完了済み。
河道掘削（日和田地区＿郡山市）●本宮地区（本宮市）、御代田地区（郡山市）の堤防整備が完了したほか、各地で堤防強化を推進。
●遊水地整備を推進すべく、沿川３町村（鏡石町、矢吹町、玉川村）地域の皆様に遊水地範囲（案）を説明し意見交換を行っているところ、現在、設計や現地で地質調査を実施しており、今後、用地調査に着手する予定。

阿武隈川支川の主要事業（県）

堤防嵩上げ（塩野川＿伊達市）●塩野川（伊達市）、濁川（福島市）、谷田川（郡山市）等については、流下能力の向上とバックウォーター対策のため、堤防嵩上げ、河道掘削等を実施中。
1

「阿武隈川緊急治水対策プロジェクト」～本川・支川の抜本的な治水対策と流域対策が一体となった総合的な防災・減災対策～○令和元年台風第19号に伴う洪水により、阿武隈川では越水・溢水が発生し、本川上流部や支川では堤防決壊等が多数発生するとともに、本川下流部では大規模な内水被害が発生するなど、流域全体で甚大な浸水被害となった。
○今後、関係機関が連携し、ハード整備・ソフト対策が一体となった流域全体における総合的な防災・減災対策を行うことにより、 浸水被害の軽減、逃げ遅れゼロ、社会経済被害の最小化を目指す。
②減災型都市計画の展開①河川における治水対策の推進

浜尾第2樋門③地区単位・町内会単位での防災体制の構築■本川や支川の氾濫、内水など、地区毎に異なる氾濫形態が避難行動に影響→的確な避難行動に資するきめ細かな情報提供等の推進＜主なメニュー案＞
・支川や内水も考慮した「タイムライン」の整備・改良
・浸水想定区域における「町内会版タイムライン」の策定・普及、訓練の実施
・危機管理型水位計の活用による「地区ごとの避難体制」の構築
・県管理の水位周知河川及び国管理ダム下流等の「洪水浸水想定区域」の早期公表④バックウォーターも考慮した危機管理対策の推進■本川上流部では、背水が支川の氾濫にも影響→本川合流部周辺における支川の減災対策の推進＜主なメニュー案＞
・本川の背水影響が及ぶ区間への「危機管理型水位計」及び「カメラ」の設置等
・本川の背水影響が及ぶ区間に設置した危機管理型水位計と連動した地区ごとの「避難計画」の策定

決壊⑤市町村の実情に応じた減災の取り組み

堤 防→地域の特性等を踏まえた各種減災対策の推進

98.6k 左岸堤防決壊箇所(須賀川市)※具体的な対策内容等は、今後の調査・検討等により変更となる可能性があります。

雨水調整池内部の状況＜主なメニュー案＞
・浸水リスクを考慮した「立地適正化計画」の展開
・支川や内水を考慮した「複合的なハザードマップ」の作成
・「特定都市河川」制度に準じた流域対策（例:雨水貯留施設等） 下水道事業による雨水貯留施設の例（郡山市）
・高頻度で浸水する区域の「災害危険区域」等の指定【ソフト対策】＜主なメニュー案＞・ 国・県管理河川の堤防決壊箇所等、被災した河川管理施設の「災害復旧」の推進
・ 現在 実施中の「堤防整備」等の早期完成
・ 「河道掘削、樹木伐採」等の推進、「河川整備計画」に位置づけられている「河川の水位を低下させる対策」等の順次検討・着手
・ 本川の背水影響が及ぶ支川等の「堤防強化」、「準用河川」の整備促進
・ 内水が顕著な河川等における「排水機能の強化及び耐水化」
・既存ダムの洪水調節機能強化■ 沿川都市の都市化の進展により低平地の新興住宅地等での浸水リスクが顕在化→沿川地域における住まい方、まちづくりの工夫の推進

相互に連携

土地利用や避難体制を意識した事業推進
施設整備計画を踏まえた避難計画
等【ハード整備】約１，８４０億円■ 観測史上最高水位を更新するほどの大規模な洪水により、本川・支川で越水・溢水、堤防決壊、内水氾濫等が多数発生→ 本川の水位を低下させる対策、支川における堤防強化等の治水対策を推進

本川・支川合流部(本宮市)2

・流出抑制・氾濫抑制の取組、住民参加型の防災訓練、ﾏｽﾒﾃﾞｨｱと連携した情報発信 等「阿武隈川緊急治水対策プロジェクト」～本川・支川の抜本的な治水対策と流域対策が一体となった総合的な防災・減災対策～〇国、県、市町村が連携し、以下の取り組みを実施していくことで、浸水被害の軽減、逃げ遅れゼロ、社会経済被害の最小化を目指します。
■全体事業費 約１，840億円■事業種別〇改良復旧事業
国：阿武隈川上流（福島県内）
全体事業費 約９９９億円
事業期間 令和元年度～令和１０年度
国：阿武隈川下流（宮城県内）全体事業費 約２１５億円
事業期間 令和元年度～令和６年度
福島県：約 ６６億円
宮城県：
約 １８億円〇災害復旧事業
国：阿武隈川上流（福島県内）
全体事業費 約１３０億円
事業期間 令和元年度～令和２年度
国：阿武隈川下流（宮城県内）
全体事業費 約 ９９億円
事業期間 令和元年度～令和２年度
福島県：
約２６８億円
宮城県：
約 ４４億円
令和元年10月13日12時頃

太平洋

仙台南部道路

岩沼市
5.0k
仙台東部道路

亘理町

国道4号
10.0k

排水機能の強化
丸森町

河道掘削
15.0k

雉子尾川 堤防整備・河道掘削

20.0k

25.0k

【権限代行（国）】柴田町

内川 堤防整備・河道掘削

30.0k 35.0k
国道【権限代行（国）】高倉川 堤防強化号

4五福谷川 堤防整備・河道掘削

角田市

新川 堤防整備

国道１１３号40.0k【権限代行（国）】丸森町
45.0k50.0k

宮城県

県境

国道３４９号

河道掘削
塩野川堤防嵩上げ

福島県
磐越自動車道伊達市
100.0k60.0k

滝川堤防嵩上げ

90.0k

河道掘削

伏黒水位観測所▲

佐久間川堤防嵩上げ

本宮市

福島市
二本松市
国道４号

70.0k

堤防整備(事業中)

堤防整備
河道掘削

128.0k 130.0k

東北自動車道

本宮市

国見町
福島市

濁川堤防強化安達太良川堤防嵩上げ

国道１３号

堤防整備(事業中)

須賀川市

玉川村

150.0k矢吹町

遊水地

140.0k

120.0k

二本松市

堤防整備

谷田川堤防強化110.0k
80.0k

桑折町

郡山市

鏡石町

河道掘削
藤田川堤防強化

郡山市

須賀川市※計数については、今後の調査、検討等の結果、変更となる場合がある。
※令和２年１月時点の情報である。

3

緊急治水対策プロジェクト 主要事業箇所（R3年度実施分）⑥塩野川 堤防嵩上げ（県）（伊達市）
一部堤防嵩上げ（特殊堤）が完了
引き続き嵩上げを実施中③御代田 堤防整備（国）（郡山市）
下流工区の整備が完了⑤遊水地整備（国）（鏡石町、矢吹町、玉川村）
地元説明会を開催し、範囲（案）を提示
設計や地質調査などを実施中⑧谷田川 堤防強化（県）（郡山市）
大橋より下流の河道掘削・伐木、天端舗装工が概成①瀬上 護岸復旧（国）（福島市）
Ｒ２末に完成大玉村⑦濁川 堤防嵩上げ（県）（福島市）
Ｒ２に阿武隈川合流点付近の堤防強化が完了
引き続き堤防嵩上げを実施⑩安達太良川 堤防嵩上げ（県）（本宮市）
堤防嵩上に着手②本宮 堤防整備（国）（本宮市）
堤防嵩上げやかわまちづくりに係る周辺整備が完了⑨逢瀬川 堤防強化（県）（郡山市）
逢瀬橋から咲田橋までの築堤・河道掘削が完了④河道掘削・樹木伐採（国）<全川>
今年度末までに約140万ｍ３までの掘削を目指し実施中⑪ＩＣＴ施工の推進・掘削土砂の活用（国）<全川>
ＩＣＴを活用した工事の他、関係機関との調整により、河道掘削により発生する残土を公共事業等に有効活用⑫河川監視カメラ設置・配信（国）<全川>
174箇所の映像を配信中⑬Youtubeを活用した画像配信（国）<全川>
水位状況等のライブ配信を実施予定

4

① 災害復旧（例：瀬上地区護岸復旧＿福島市）〇災害復旧工事80箇所のうち、今年9月末までに64箇所（80%）にて復旧完了。
残りの箇所についても今年度中に工事完了予定。
第一阿武隈川橋梁

護岸上部の洗堀
第一阿武隈川橋梁

阿武隈川

護岸背面の洗堀

被災後（令和元年10月撮影）

阿武隈川復旧後（令和3年3月撮影）（工事状況）

阿武隈川

コンクリートブロックの設置

5

②【本宮市】本宮地区 左右岸築堤事業〇平成１７年より、本宮市のまちづくりと一体となった治水対策に取り組み、令和３年３月対策が完了
左岸地区 対策延長

本宮市役所庁舎

約 ２，２００m
JR本宮駅←阿武隈川昭代橋
安達橋

旧上ノ橋（R3.5月 撤去済）

右岸地区 整備延長
新上ノ橋

約 ２，８００m【左岸】 特殊堤整備完了（令和3年3月）
約1.5m
特殊堤で嵩上げ

撮影日：令和３年３月３日【左岸】旧橋撤去、天端舗装完了（令和3年6月）【右岸】堤防嵩上げ完了（令和2年5月）

旧上ノ橋（R3.5月 撤去済）

約1.5m
嵩上げ

6②【本宮市】本宮地区 左右岸築堤事業 ＜かわまちづくり＞○本宮のまちと河川空間の利用を促すことを目的に、市と国とが連携し、通路や広場など整備。
地域の各種行事開催など、阿武隈川が人々の交流の場として利活用されることを期待。
特殊堤とあわせ管理用通路を整備し利便性が向上“まち”と“かわ”をつなぐ広場整備（本宮市整備）

階段と散策路を整備により、川とふれあう距離が身近に気軽に川沿いを散策いただけるよう案内表示板を設置

7

③【郡山市】御代田（みよた）地区 築堤事業
○東日本台風による浸水被害を受け堤防整備に緊急着手、本年５月、下流工区の堤防整備が概成。
整備イメージ

令和元年東日本台風浸水範囲

上流工区
L=約600m

日本大学
工学部
日本大学
東北高校

計画余裕高▽H.W.L

下流工区

L=約1,200m

築堤
5m

阿武隈川

1.2m
在来堤

背後地盤

東北新幹線

写真①
令和２年度まで
令和３年度から

工事前

永徳橋

阿武隈川
写真①

令和２年２月

令和３年５月8④ 河道掘削・樹木伐採（例：冨久山地区・金屋地区＿郡山市）〇阿武隈川本川各地で河道掘削を実施中。
○今年9月末までに全体計画約220万ｍ３のうち、約3割となる約70万m3を掘削。
○今年度末までに約140万ｍ３（約6割）までの掘削を目指しており、先行して樹木伐採を実施。
掘削前（令和2年10月撮影）

掘削後（令和3年6月撮影）
阿久津橋

逢瀬川

阿久津橋

逢瀬川

阿武隈川

阿武隈川

伐採前（令和3年7月撮影）

伐採後（令和3年8月撮影）
中央大橋
中央大橋

阿武隈川

阿武隈川

9⑤【鏡石町、矢吹町、玉川村】遊水地整備〇遊水地の計画範囲（案）を住民説明会で提案。（今後も説明会などを随時開催予定）〇地質調査や堤防の設計を進めており、今後、用地調査に着手する予定。

住民説明会
令和３年５月２８日～６月５日

10

⑤ 遊水地整備関係（出張所の機能移転）〇 令和元年１１月２２日、阿武隈川上流緊急治水対策出張所を新たに設置〇 今般、阿武隈川緊急治水対策プロジェクトを迅速かつ効率的に推進するため、遊水地計画地付近に出張所機能を移転（令和３年７月）

阿武隈川上流緊急治水対策出張所（令和３年７月移転）
11

⑥【伊達市】塩野川 堤防嵩上げ・河道掘削（県事業）○令和元年東日本台風による浸水被害を受け、流下能力を向上させ早期の浸水被害の解消・軽減を図るため、堤防嵩上げ、河道掘削等を実施する。
○令和３年９月までに塩野川橋から南町谷川橋間の右岸パラペット護岸が完了している。
・パラペット護岸工事
塩野川 大規模特定河川事業 Ｌ＝４４０ｍ

施工前

背水影響区間
公共災害復旧

天神橋南町谷川橋

塩野川橋

塩野川

国道３４９号 塩野川橋

R1 東日本台風 浸水範囲
【凡例】

広瀬川

現在

R3当初
R4以降

【堤防嵩上のイメージ】

パラペット護岸

国道３４９号 塩野川橋

R1.10.13 東日本台風による浸水被害

護岸12

⑦【福島市】濁川 堤防嵩上げ・河道掘削（県事業）○令和元年東日本台風による浸水被害を受け、流下能力を向上させ早期の浸水被害の解消・軽減を図るため、堤防嵩上げ、河道掘削等を実施する。令和２年度は先行して阿武隈川合流部付近の堤防強化工事を実施した。
○令和３年９月までに濁川橋上流の堤防嵩上げ工事に着手している。
・堤防強化工事
濁川 大規模特定河川事業 Ｌ＝１，３１０ｍ

左岸・堤防嵩上げ工事

施工前

現在

竣工

現在

阿武隈川破堤
濁川橋

扇田橋
毘沙門橋
橋梁
日野橋

【凡例】
R2当初
R3要望
R4以降

濁川

R1 東日本台風 浸水範囲
国道１１５号 濁川橋

・災害復旧工事【堤防強化のイメージ】
（左岸）

破堤箇所

直轄権限代行による施工状況

13

⑧【郡山市】谷田川 堤防強化・河道掘削（県事業）○令和元年東日本台風による浸水被害を受け、流下能力を向上させ早期の浸水被害の解消・軽減を図るため、堤防強化、河道掘削等を実施する。
○令和３年９月までに大橋下流区間の河道掘削、伐木、天端舗装工が概ね完了している。

・河道掘削・伐木
大規模特定河川事業 L=4,620m

施工前

竣工

×

谷田川×
大橋

阿武隈川

大善寺橋・天端補強工
施工前

・堤防強化
施工前

竣工

竣工

14

⑨【郡山市】逢瀬川 堤防整備・河道掘削（県事業）○逢瀬川沿川の人家等への浸水被害の軽減を図るため、令和８年度完了を目標として事業を進めている。
○令和３年９月までに、逢瀬橋から咲田橋までの築堤・河道掘削が概成している。
・逢瀬橋～大窪橋
施工前

現在

・大窪橋～咲田橋
施工前

現在

15

⑩【本宮市】安達太良川 堤防嵩上げ（県事業）○令和元年東日本台風による浸水被害を受け、早期の浸水被害の解消・軽減を図るため、堤防嵩上げ、護岸工を実施する。
○令和３年９月までに全区間の堤防嵩上げ工事に着手している。
・堤防嵩上げ工事
施工前

ＪＲ橋

現在

現在
ＪＲ橋

ＪＲ橋

ＪＲ橋

R1.10.13 東日本台風による浸水被害

安達太良大橋16

⑪ ICT施工の推進・掘削土砂の利活用○国土交通省全体でi-Constructionの推進に取り組んでいるところ、本プロジェクトにおいてもICT建設機械による施工やUAVを活用した測量等を実施し、生産性の向上を図っている。
〇掘削した土砂は、今年4月に開通した相馬福島道路（伊達桑折～霊山）の盛土、工業団地の造成等に活用。
■ ICT施工の推進
ICT建設機械による施工

UAVを活用した測量■ 掘削土砂の利活用 ＜福島相馬道路（伊達桑折～霊山）＞
土砂搬入（令和3年1月撮影）

開通（令和3年4月撮影）

17

⑫ 阿武隈川 河川監視カメラの映像公開〇福島河川国道事務所では、河川の様子を動画で監視するＣＣＴＶカメラ、及び静止画で監視する
簡易カメラを整備し、「河川の水位情報」等で公開している。
○令和２年１０月時点で、６３箇所のＣＣＴＶ画像を「川の水位情報」等で公開していたが、令和３年10月時点で、１０１箇所に公開箇所を拡大した。
○また、簡易監視カメラは、令和２年１０月時点で５３箇所設置していたが、令和３年１０月時点で７３箇所に設置箇所を増やし、「川の水位情報」等で公開している。
◯ また、 You tube公式ページにおいて、河川監視カメラ画像のライブ配信を予定しており、今後も引き続き映像公開体制の強化を図る。
「川の水位情報」
簡易カメラ設置位置図：簡易型河川監視カメラ：簡易型河川監視カメラ（令和2年度設置）⇑宮城県

https://k.river.go.jp/

⇑県北

県中

県北
国見町

二本松市

桑折町

伊逹市
本宮市
←福島市

カメラ画像イメージ
カメラ設置イメージ ⇑県中（ 矢吹町谷中 ）

←大玉村

阿武
隈
川

県南

郡山市

三春町

阿武
隈川須賀川市

郡山市

鏡石町
天栄村

玉川村

矢吹町

⇓県中

⇓県南⇓白河市

18

⑬ YouTubeを活用した河川映像の配信開始〇平常時・洪水時の河川状況や河川水位の上昇等を把握できるよう、YouTube福島河川国道事務所公式ページにおいてライブ配信を開始。
配信箇所図
国見町
桑折町
伊達市

伏黒水位観測所

https://www.youtube.com/channel/UCogVDoG
lqAp6J0guDxF7_pQ

八木田橋上流

文知摺橋上流浄土平

福島水位観測所
福島市
川俣町

二本松市
大玉村

【配信映像イメージ】

本宮市

本宮水位観測所

田村市

阿久津水位観測所

三春町

郡山市

須賀川市

須賀川水位観測所
小野町

バナーをクリック19

⑬ YouTubeを活用した河川映像の配信開始（８観測所の配信映像）〇 ８観測所の配信映像

伏黒水位観測所

文知摺橋上流福島水位観測所

八木田橋上流本宮水位観測所

阿久津水位観測所

須賀川水位観測所

浄土平【伏黒水位観測所】【文知摺橋上流】【福島水位観測所】【八木田橋上流】【本宮水位観測所】【阿久津水位観測所】【須賀川水位観測所】
【浄土平】

20

（参考）阿武隈川上流 流域治水協議会の開催
概要◯昨今の気候変動による災害の激甚化・頻発化に対応するため、流域全体のあらゆる関係者（国・県・市町村・企業・住民等）により、流域全体で行う治水対策「流域治水」を計画的に進める必要があることか
ら、関係機関による流域治水協議会を令和２年９月に設立。
〇令和２年９月に第１回協議会、令和３年２月に第２回協議会を開催し、「阿武隈川水系流域治水プロジェ
クト」を策定。令和３年３月に公表した。
第１回協議会概要

第２回協議会概要➢日時 ：（県北）令和２年９月１５日(火)（県中・県南）令和２年９月１６日(水)➢場 所 ：WEB会議（福島河川国道事務所３F）➢出 席 者 ：福島県・市町村長をはじめ28名が出席➢会議内容：規約承認
気候変動を踏まえた「流域治水」への転換について
各機関の取り組みについて
阿武隈川水系流域治水プロジェクト中間とりまとめ（案）
意見交換

➢日

時 ：（県北）令和３年２月１９日(金)（県中・県南）令和３年２月２２日(火)➢場 所 ：WEB会議（福島河川国道事務所３F）➢出 席 者 ：福島県・市町村長をはじめ31名が出席➢会議内容：規約変更（関係機関追加）
阿武隈川水系流域治水プロジェクト
阿武隈川水系流域治水宣言
意見交換

協議会（WEB会議）の開催状況

郡山市（品川 萬里 市長）

福島市（木幡 浩 市長）

第１回協議会(福島河川国道事務所 防災センター)

第２回協議会(福島河川国道事務所 防災センター)

須賀川市（橋本 克也 市長）

21

（参考）流域治水プロジェクト概要【令和３年３月策定】○ 令和元年東日本台風で阿武隈川本川からの越水・溢水のほか、支川での多数の氾濫や内水氾濫により甚大な被害が発生した阿武隈川水系では、阿武隈川緊急治水対策プロジェクトに加え、流域からの流出を抑制する対策など、以下の取り組みを実施していくことで、国管理河川においては、戦後最大の令和元年東日本台風洪水と同規模の洪水に対して堤防からの越水を回避し、流域における浸水被害の軽減を図る。
■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

位置図○河川区域での対策
・河道掘削、堤防整備、遊水地整備
・千五沢ダム再開発
・農業用排水機場整備
・利水ダム等１６ダムにおける事前放流等の実施、体制構築（関係者：国、宮城県、福島県、沿川市町、東北電力（株）、土地改良区など）○集水域での対策
・一時貯留施設の設置、雨水幹線の整備、水田貯留・森林整備、治山対策
・海岸保全施設、砂防堰堤等の整備 等

宮城県

福島県

阿武隈川

■被害対象を減少させるための対策○氾濫域での対策
・浸水リスクを考慮した立地適正化計画の作成・検討
・浸水拡大抑制に加え、避難経路確保にも資する市道の嵩上げ・止水壁設置 等■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

簡易型河川
監視カメラの設置○氾濫域での対策
・危機管理型水位計及びカメラの設置及び避難体制の構築
・洪水浸水想定区域図の作成・見直し
・ハザードマップの見直し
・要配慮者利用施設も含めた避難確保計画策定及び訓練促進
・「マイ・タイムライン」作成の普及促進
・自主防災組織の設置促進と人材育成
・支川や内水を考慮した「複合的なハザードマップ」作成
・水害リスク空白域の解消 等

一時貯留施設の設置

凡例
堤防整備
堤防強化

※対策事業の代表箇所を旗揚げしている。

河道掘削
浸水想定範囲（昭和61年8月洪水と同規模）
実績浸水範囲（令和元年東日本台風）
大臣管理区間22

（参考）「阿武隈川上流 流域治水シンポジウム」開催
１．概要
近年激甚化・頻発化が懸念されている⽔害に備え、流域全体のあらゆる関係者（国・都道府県・市町村・企業・住⺠等）が協働して、⽔害を軽減させる治⽔対策、「流域治⽔」を計画的に推進する必要がある。流域全体のあらゆる関係者（国・県・市町村・企業・住⺠等）により、流域全体で⾏う治⽔対策「流域治⽔」を進める取組を実施している。
この取組を多くの⽅々に知って頂き、流域全体での治⽔対策を推進するため、シンポジウム（基調講演・パネルディスカッション）及びパネル展⽰等を⾏った。

２．日時／聴講人数

基調講演（⼀部抜粋）パネル展⽰➢⽇ 時︓令和３年６⽉２０⽇(⽇)14:00-16:00➢場 所︓福島市 こむこむ館➢出演者︓市⻑を含む10名出席（内2名Web参加）➢聴講者︓85名➢youtube再⽣回数︓692回（9/15 時点）

３．講演内容/講演者
⾵間 聡（教授）

・基調講演① 講演者︓⾵間 聡（東北⼤学 教授）『気候変動下のおける流域治⽔の必要性について』
・基調講演② 講演者︓⼟井 邦裕（気象予報⼠）『気候変動を気候変動下における世界』
・パネルディスカッション『阿武隈川流域の推進に向けて』
コーディネーター︓⻑林 久夫(⽇本⼤学 名誉教授）
スピーカー︓・⽊幡 浩（福島市⻑）・橋本 克也（須賀川市⻑）・⾵間 聡（東北⼤学 教授）
・川越 清樹（福島⼤学 教授）
・⼩川 則雄（郡⼭中央⼯業団地会 会⻑）・浅沼 秀俊（福島県建設業協会 副会⻑）・⼟井 邦裕（気象予報⼠）
・佐藤 健司（東京海上⽇動⽕災保険(株) 次⻑）・福島 陽介（福島河川国道事務所 事務所⻑）⼟井 邦博（気象予報⼠）

パネルディスカッション（⼀部抜粋）⻑林 久夫
⽇本⼤学 名誉教授）

福島 陽介（事務所⻑）

⽊幡 浩（福島市⻑）

川越 清樹（福島⼤学 教授）

⼩川 則雄
（郡⼭中央⼯業団地会 会⻑）橋本 克也（須賀川市⻑）佐藤 健司（東京海上⽇動⽕災保険(株))23