1/3

多摩川緊急治⽔対策プロジェクト②地域が連携した浸⽔被害軽減対策の推進（流域における対策）
主な取組

主な取組項目

メニュー
浸⽔被害を流出抑制施設の整備等軽減する取組

対策メニュー
⾬⽔浸透施設の整備

公園、校庭等の⾬⽔貯留施設の整備

透⽔性舗装の整備

⾬⽔浸透ます及び⾬⽔貯留タンク設置に伴う助成⾦の交付

開発⾏為等における流出抑制施設の設置指導・促進等

概ね１年

実施主体
市区

市区

市区

市区

市区

概ね５年

直ちに検討、必要な対策を調 短期的に検討、必要な対策を 継続して検討、必要な対策を整のうえ実施

調整のうえ実施

調整のうえ実施

具体的な実施メニュー

予定時期【】書き

⾬⽔浸透施設の整備

⾬⽔浸透施設の整備

世田谷区

⾬⽔貯留浸透施設の整備

⾬⽔貯留浸透施設の整備

調布市

一般住宅について調布市⾬⽔浸透施設設置基準に基づき指導を⾏っている 一般住宅について調布市⾬⽔浸透施設設置基準に基づき指導を継続して実施。

狛江市

既設道路集⽔ますの浸透ます化⼯事のための設計及び⼯事を実施。

継続して既設道路集⽔ますの浸透ます化⼯事のための設計及び⼯事を実施。

多摩市

実施に向けた検討

実施に向けた検討

大田区

公園、校庭等の⾬⽔貯留施設の整備

公園、校庭等の⾬⽔貯留施設の整備

多摩市

実施に向けた検討

実施に向けた検討

大田区

透⽔性舗装の整備

透⽔性舗装の整備

世田谷区

区道の新設改良⼯事に伴う整備

区道の新設改良⼯事に伴う整備

府中市

多磨駅東通りにおいて排⽔性舗装を実施した。（2403ｍ２）

多磨駅東通りにおいて排⽔性舗装の実施

調布市

歩道整備の際，透⽔性舗装や透⽔性インターロッキングブロックを使用

狛江市

道路整備に伴う歩道における透⽔性舗装を実施。

継続して道路整備に伴う歩道における透⽔性舗装を実施。

多摩市

宅地の開発において、透⽔性舗装での歩道の整備を指導

宅地の開発において、透⽔性舗装での歩道の整備を指導（継続実施）

大田区

⾬⽔浸透ます及び⾬⽔貯留タンク設置に伴う助成⾦の交付

⾬⽔浸透ます及び⾬⽔貯留タンク設置に伴う助成⾦の交付

世田谷区

⾬⽔浸透ます及び⾬⽔貯留タンク設置に伴う助成⾦の交付

⾬⽔浸透ます及び⾬⽔貯留タンク設置に伴う助成⾦の交付

調布市

既存住宅において⾬⽔浸透桝設置を実施

狛江市

⾬⽔浸透ます、⾬⽔貯留槽設置助成⾦交付要綱に基づく助成を実施。

多摩市

⾬⽔貯留槽購⼊費補助事業の実施（従来からの継続実施）

⾬⽔貯留槽購⼊費補助事業の実施（継続実施）

多摩市

多摩市下⽔道治⽔対策方針検討委員会での検討

多摩市下⽔道治⽔対策方針検討委員会での検討

大田区

開発⾏為等における流出抑制施設の設置指導・促進等

開発⾏為等における流出抑制施設の設置指導・促進等

調布市

歩道整備の際，透⽔性舗装や透⽔性インターロッキングブロックの使用を継続して実施

既存住宅において⾬⽔浸透桝の設置を継続実施するとともに、⾬⽔貯留タンク設置に伴う助成⾦の交付を予定。
継続して⾬⽔浸透ます、⾬⽔貯留槽設置助成⾦交付要綱に基づく助成を実施。

指導要綱に基づく指導及び開発⾏為等における流出抑制施設の設置指導・ 指導要綱に基づく指導及び開発⾏為等における流出抑制施設の設置指導・促促進

進

浸透桝の設置3,580箇所、浸透管L=1,314ｍ（令和3年3⽉末現在）引き続き浸透施設の設置指導等を⾏う。

調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例に該当する案件につい 調布市ほっとするふるさとをはぐくむ街づくり条例に該当する案件についてては，調布市開発指導要綱に基づき流出抑制施設の設置を⾏っている。

は，調布市開発指導要綱に基づき流出抑制施設の設置を継続して実施。

狛江市

⾬⽔流出抑制施設設置要綱に基づく指導を実施。

継続して⾬⽔流出抑制施設設置要綱に基づく指導を実施。

多摩市

開発⾏為等における流出抑制施設の設置指導（従来からの継続実施）

開発⾏為等における流出抑制施設の設置指導（継続実施）

多摩市

多摩市下⽔道治⽔対策方針検討委員会での検討

多摩市下⽔道治⽔対策方針検討委員会での検討

⾬⽔流出抑制施設の設置要請を⾏う。

⾬⽔流出抑制施設の設置要請を引き続き⾏う。

⾬⽔流出抑制施設の設置指導及び完了検査の実施

⾬⽔流出抑制施設の設置指導及び完了検査の実施

稲城市
川崎市

隔化等

具体的な実施メニュー（予定）

大田区

府中市の活用による⾬⽔貯留
下⽔道樋管等のゲート自動化・遠令和６年４⽉以降

令和６年３⽉まで
自治体名

世田谷区

既存施設(五反田川放⽔路(建設中))

資料2-2

フォローアップ

一覧表

五反田川放⽔路を⾬⽔貯留施設として活用

市

川崎市

樋管等排⽔施設のフラップゲート等の整備・検討

市

調布市
狛江市
多摩市
稲城市
川崎市

特定都市河川浸⽔被害対策法に基づく許可及び完了検査の実施
計画的な事業の推進。
令和2年6⽉から⾬⽔貯留施設として運用【補⾜資料ｐ１】

特定都市河川浸⽔被害対策法に基づく許可及び完了検査の実施
令和6年3⽉末から本運用を開始

流出解析結果に基づき、フラップゲート化等の整備・検討を実施
浸⽔被害軽減総合計画を策定、樋管手前の⾬⽔幹線にフラップゲート設置完了実施に向けた検討

浸⽔被害軽減総合計画に基づく浸⽔対策の設計及び⼯事の実施
実施に向けた検討

排⽔機場の計画的な維持管理を⾏う。ポンプ、吐出弁・流⼊弁・バルブコ 引続き、排⽔機場の計画的な維持管理を⾏うため、各施設の修繕・交換⼯事
ントロールを交換済。（2基中1基）高圧受変電設備交換⼯事を実施。
令和元年東⽇本台風により浸⽔被害のあった5つの排⽔樋管（⼭王、宮内、諏訪、⼆⼦、宇奈根）において対策完了済

を⾏う。
対策完了済

2/3

多摩川緊急治⽔対策プロジェクト②地域が連携した浸⽔被害軽減対策の推進（流域における対策）
主な取組

主な取組項目

メニュー
浸⽔被害を軽減する取組

下⽔道樋管等のゲート自動化・遠隔化等対策メニュー

概ね１年

実施主体

概ね５年

直ちに検討、必要な対策を調 短期的に検討、必要な対策を 継続して検討、必要な対策を整のうえ実施

資料2-2

フォローアップ

一覧表

調整のうえ実施

調整のうえ実施

令和６年４⽉以降

令和６年３⽉まで
自治体名

具体的な実施メニュー（予定）

具体的な実施メニュー

予定時期【】書き

樋門施設管理者である東京都下⽔道局に当区でも操作できるように要望
ゲートの遠隔化

都、市

大田区

樋管施設管理者である東京都下⽔道局が堤内地からの遠隔化操作整備の実 樋門施設管理者である東京都下⽔道局に当区でも操作できるように要望
施済み

調布市

遠隔化⼯事実施済み

狛江市

樋管ゲートの遠隔操作化⼯事の実施

ゲート開閉状況のHP公開を継続して実施

実施に向けた検討

実施に向けた検討

多摩市
稲城市
川崎市
東京都

排⽔樋門の電動化・遠隔化⼯事を実施中（カメラにより⽔位確認し、開閉を⾏う）
令和元年東⽇本台風により浸⽔被害のあった５排⽔樋管（⼭王、宮内、諏
訪、⼆⼦、宇奈根において対策完了済

対策完了済

区部下⽔道では、令和２年の出⽔期までに、堤外地へ⾏かないと操作できない⼆か所の樋門の遠隔化を実施
流域下⽔道では、令和２年度に、河川⽔位が上昇したとき宅地側への逆流

東京都のおそれがある⼆か所の樋門の遠隔化を実施
令和3年度に一か所の遠隔化を実施

⽔位計の整備

市

大田区
調布市
狛江市
多摩市
稲城市
川崎市

監視カメラの整備

市

大田区
調布市

⽔位計及び監視カメラ情報をHPで公開

⽔位計及び監視カメラ情報のHP公開を継続して実施
⽔位計情報のHP公開を継続して実施

実施に向けた検討

実施に向けた検討

排⽔樋門の電動化・遠隔化⼯事を実施中（カメラにより⽔位確認し、開閉を⾏う）
令和元年東⽇本台風により浸⽔被害のあった５排⽔樋管（⼭王、宮内、諏訪、⼆⼦、宇奈根）において対策完了済
樋門施設管理者である東京都下⽔道局に当区でも確認できるように要望
⽔位計設置済み⽔位計及び監視カメラ情報をHPで公開

多摩市

実施に向けた検討

大田区

樋門施設管理者である東京都下⽔道局に当区でも確認できるように要望

⽔位計を増設した。

監視カメラを設置した。

川崎市
都、市

⽔位計設置済み

狛江市

稲城市

操作規則の⾒直し等

樋門施設管理者である東京都下⽔道局に当区でも確認できるように要望

対策完了済
樋門施設管理者である東京都下⽔道局に当区でも確認できるように要望
⽔位情報及び監視カメラ情報のHP公開を継続して実施
監視カメラ増設（※）と監視カメラ情報のHP公開を継続して実施（※増設するならば）実施に向けた検討

排⽔樋門の電動化・遠隔化⼯事を実施中（カメラにより⽔位確認し、開閉を⾏う）
令和元年東⽇本台風により浸⽔被害のあった５排⽔樋管（⼭王、宮内、諏訪、⼆⼦、宇奈根）において対策完了済
樋門施設管理者である東京都下⽔道局と協議中

対策完了済
樋門施設管理者である東京都下⽔道局と協議中

流出解析業務を実施中
調布市

流出解析結果に基づき操作規則の最適化を実施
樋管操作規程の策定

狛江市

法改正に伴い、樋管の操作規則を改正

多摩市

操作規則の運用（操作規則策定済み）

稲城市
川崎市
東京都
移動式排⽔施設(排⽔ポンプ⾞等)の整備

排⽔ポンプ⾞の整備・検討

市区

大田区
世田谷区

操作規則の運用

電動化・遠隔化により、操作規則を⾒直す。
令和元年東⽇本台風により浸⽔被害のあった5つの排⽔樋管（⼭王、宮内、諏訪、⼆⼦、宇奈根）において対策完了済

対策完了済

操作員の転落事故防⽌のため、通路の安全対策を実施
排⽔ポンプ⾞２台配備

配備済みの排⽔ポンプ⾞の保守・管理

排⽔ポンプ⾞の操作訓練の実施
排⽔ポンプ⾞２台の配備

排⽔ポンプ⾞の操作訓練の実施

排⽔ポンプ⾞の操作研修の実施

排⽔ポンプ⾞の操作研修の実施継続

多摩市

実施に向けた検討

実施に向けた検討

稲城市

調査、検討を進める。

引続き調査、検討を進める。

川崎市
調布市
狛江市

令和２年７⽉末排⽔ポンプ⾞４台の導⼊完了
災害時応急復旧業務として，排⽔ポンプ⾞の操作（機材調達を含む）に関する協定を締結した。
排⽔ポンプユニット（⾞載用）の導⼊（令和３年度）

引続き，排⽔ポンプ⾞に関する協定締結を進めていく。
排⽔ポンプユニットの保守・管理3/3

多摩川緊急治⽔対策プロジェクト②地域が連携した浸⽔被害軽減対策の推進（流域における対策）
主な取組
メニュー

主な取組項目

対策メニュー

浸⽔被害を 移動式排⽔施設(排⽔ポンプ⾞等)の可搬式ポンプの配備・拡充軽減する取組 整備

概ね１年

実施主体
国、市、区

概ね５年

調整のうえ実施

自治体名

調整のうえ実施

大田区
調布市
狛江市
多摩市

⼟のう等の備蓄資材の配備等

⼟のう等の備蓄資材の配備

国、都、市区

具体的な実施メニュー可搬式ポンプの能⼒増強配備
可搬式ポンプの操作訓練及び保守・管理
可搬式ポンプ３台，運搬用トラック１台購⼊した。
事業者との可搬式ポンプの操作等に関する協定を締結した。

予定時期【】書き
可搬式ポンプ及び排⽔ポンプ⾞の操作訓練及び保守・管理
配備済みの可搬式ポンプの保守・管理を継続して実施

可搬式ポンプの配備（令和３年度）

可搬式ポンプの保守・管理

消防団への可搬式ポンプの配備

消防団への可搬式ポンプの配備
増設の検討

多摩市

可搬式ポンプの維持・管理

可搬式ポンプの維持・管理

国

排⽔ポンプパッケージの配備

国

可搬式ポンプの配備
令和６年３⽉時点

大田区【補⾜資料ｐ２】
区内27箇所「⼟のう置場」配備

令和５年度に「⼟のう置場」1箇所拡充
大田区仲六郷⽔防資機材センターの運用開始（令和４年４⽉）

府中市
調布市
狛江市
多摩市

市区

具体的な実施メニュー（予定）

増設の検討

世田谷区

⺠間事業者等への⽌⽔板設置の促進

令和６年４⽉以降

令和６年３⽉まで

直ちに検討、必要な対策を調 短期的に検討、必要な対策を 継続して検討、必要な対策を整のうえ実施

資料2-2

フォローアップ

一覧表

⼟のう置場の維持管理
⽔防資機材センターの運用・維持管理

⼟のう備蓄数の増強（21,000袋配備）

引き続き⼟のう備蓄数の増強を検討する。

⼟のうステーションの増設（区内60基→100基）

⼟のうステーションの増設（区内100基→103基）及び維持管理

UV⼟のうの配備

引き続きUV⼟のうの配備

⼟のうステーションを多摩川浸⽔想定区域に設置。
９台設置（令和４年５⽉２８⽇１台追加）
⼟のうステーションの配置（令和2年度）
⼟のう等の備蓄資材の維持、整備
⼟のうステーションの設置

⼟のうステーションの追加配備
⼟のうステーションの維持・管理
⼟のう等の備蓄資材の維持、整備

稲城市

⼟のうステーションを消防団詰所８ヶ所に設置

引続き⼟のう備蓄資材配備を進める。

川崎市

⼟のうステーションの維持、整備

⼟のうステーションの維持、整備

東京都

適宜、⽔防資機材の更新及び適切な管理を⾏った。

引続き、⽔防資機材の更新及び適切な管理を⾏う。

世田谷区

⺠間事業者等への⽌⽔板設置の促進

⺠間事業者等への⽌⽔板設置の促進

調布市

⺠間事業者、市⺠等に⽌⽔板設置購⼊の補助事業の実施

⺠間事業者、市⺠等に⽌⽔板設置購⼊の補助事業の実施

多摩市

実施に向けた検討

実施に向けた検討

狛江市

⽌⽔板設置⼯事等補助⾦交付制度を創設（令和３年度）

⽌⽔板設置⼯事等補助⾦交付制度を継続

②地域が連携した浸水被害軽減対策の推進（流域における対策）

川崎市の浸水被害を軽減する取組（五反田川放水路整備事業）
五反田川の洪水全量を地下トンネル経由で多摩川へ直接放流することにより、分流部下流域の治水安全度が向上します。
取組内容《施設概要》《五反田川放水路計画ルート図》

放流部

五反田川放水路は、洪水時には五反田川の洪水全量を地下トンネルに流入させ、五反田川と多摩川の水位差を利用して直接多摩川へ放流する自然流下圧力管方式の地下水路です。洪水の初期段階では、トンネル内に水を一時的に貯留する機能を持ち合わせています。
計画流量：１５０ ｍ３/S
確率年：１/３０年
延長：２，１５７ ｍ （分流部・トンネル部・放流部）
容量：１３８，０００ ｍ３

分流部《トンネル部概要》《トンネル断面図》

外 径 ：９．３ ｍ
内 径 ：８．７ ｍ
延 長 ：２．０ ｋｍ
勾 配 ：０．１ ％施工方法：泥水式シールド工法
土 被 ：３８～４７ ｍ

Ｐ１

②地域が連携した浸水被害軽減対策の推進

浸水被害を軽減する取組（移動式排水設備(排水ポンプ車等)の整備）○浸水被害を軽減する取組として、移動式排水設備の整備を進めていきます。
取組内容
排水ポンプ車

可搬式ポンプの配備・拡充（排水ポンプパッケージ）

Ｐ２