光赤天連シンポ（Sep 20, 2022)

TMT計画 進捗報告
⾅⽥知史
⻘⽊和光, ⼭下卓也, 杉本正宏, 鈴⽊⻯⼆, 嘉数悠⼦, 藤縄俊之,能丸淳⼀, 関⼝和寛, 吉⽥道利, 常⽥佐久 他（国⽴天⽂台),
Henry Yang, Edward Stone, Robert Kirshner, Fengchuan Liu, Suijian Xue,
Eswar Reddy, Luc Simard, Tom Soifer 他（TMT国際天⽂台)

Outline
TMT計画の概要
現状︓⽶国NSF参加に向けた動き & ハワイの現状
TIOおよび国内の活動

1光赤天連シンポ（Sep 20, 2022)

30m光学⾚外線望遠鏡(TMT)計画の概要
⽇本、⽶国、カナダ、インド、中国の国際共同科学事業として、ハワイ島マウナケア⼭頂に⼝径30m光学⾚外線望遠鏡TMTを建設する。 2033年度*の完成を⽬指し、⽇本は望遠鏡本体や主鏡の製作などを担当する。従来の地上⼤型望遠鏡に対し、10倍以上の集光⼒、3倍以上の解像度、星のような点光源に対しては100倍以上の感度向上を達成する。
主要科学⽬標1) 地球型系外惑星の直接検出と⽣命の兆候探査
2) 宇宙最初の天体の解明
3) ダークエネルギーの性質の解明
4) マルチメッセンジャー天⽂学の発展
⽇本が製作を担当する部位
主鏡分割鏡
望遠鏡本体

*) TMT国際天⽂台が現在検討している完成年度。
フロンティア事業の計画
上は2027年度。

メンバー国・機関︓⾃然科学研究機構(⽇本)、カリフォ
ルニア⼯科⼤学、カリフォルニア⼤学、中国国家天⽂台、インド科学技術庁、カナダ国⽴研究機構、(NSF(⽶国国⽴科学財団)の参加プロセス進⾏中）
⽇本の分担︓望遠鏡本体構造、主鏡、観測装置
⽇本の建設費: 375億円+国内経費40億円
観測装置(IRIS)
低次波⾯センサー（カナダ）

研磨加⼯分担
⽇本
⽶国
インド
中国

撮像モード
（⽇本）
⾯分光モード（⽶国）

2

光赤天連シンポ（Sep 20, 2022)

30m光学⾚外線望遠鏡(TMT)計画の概要
従来の望遠鏡の3倍以上の解像度、10倍以上の集光⼒、100倍以上の感度⼤⼝径と補償光学技術によりハッブル宇宙望遠鏡の10倍、従来の地上望遠鏡の3倍以上の解像度を実現

8-10m級望遠鏡

TMT

視野約0.5秒⾓

解像度の向上ハッブル宇宙望遠鏡+

星が密集する銀河系中心の撮像シミュレーション

感度の向上
解像度向上により背景光の影響が抑えられる。
星や惑星、最遠⽅銀河のような点光源の分光観測の感度は従来の望遠鏡の100倍以上に達する。

解像度と感度の⾶躍的向上で、これまで⾒えなかった宇宙を捉える3

光赤天連シンポ（Sep 20, 2022)

すばる２とTMTが明らかにする宇宙の姿

TMT︓超⾼感度＆⾼解像度

すばる2︓超広視野探査
多様な地球型系外惑星候補天体を同定し、その特徴を調査

地球型惑星間接探査の⼿法で地球型惑星をもつ天体を検出

地球型系外惑星の直接検
出惑星⼤気の分光観測→⽣命の兆候探査

地球軌道サイズ広視野探査で初代銀河候補を検出

初代星に予想されるスペクトル初代星集団(想像図)
光の強さ

銀河の急成⻑期（約100億年前）の物
理過程の解明。HSC/PFS（可視光）
で⾒えない、ULTIMATE（⾚外線）による宇宙最初期の天体形成過程の調査。

NASA/ESA

100nm

初代星からの光の直接検出→初代星の形成時期と性質の解明

200nm

多様な重⼒波源の追跡観測により、宇宙における元素合成の概要を把握。
ニュートリノ源等の⾼エネルギー現象の原因天体を特定。

重⼒波・ニュートリノ検出後の速やかな広視野探査の電磁波対応天体を検出

ダークマターの正体解明。
ダークエネルギーの調査。
ニュートリノ質量の決定。

10年間の⾚⽅偏移変化

138

宇宙年齢 (億年)
60

30

20

12

すばるが間接的に調べる範囲
ΩMΩ
w= =0.2
M=-1 4,0.
ΩΛ24Ω=0M=,Ω
.76
0.
Λ=24,0,Ω
.76,w
Λ=0,=w=2/3-1
TMTが直接調べる範囲

⾚⽅偏移

光の強さ

（⾚⽅偏移により⾚外線で観測される）

Sr

電磁波対応天体の分光観測→爆発機構・宇宙における元素合成の詳細な解明

Sr

波⻑（ナノメートル）
銀河間物質

宇宙の膨張の直接測定→全く新しい⼿法でのダークエネルギーの性質の解明

4

光赤天連シンポ（Sep 20, 2022)

現状は︖

5

光赤天連シンポ（Sep 20, 2022)

TMTを取り巻く状況の⼤幅改善
ハワイやNSFに関するTMTの状況は劇的に改善
ハワイ州でのマウナケア新管理組織設⽴、NSFの予算化プロセス開始により、動きが加速
2021年6⽉〜
ハワイにおけるTIOの直接対話• TMTプロジェクトのリーダーがハワイに異動し、傾聴と敬意に基づく直接対話と地元住⺠のニーズに沿った教育⽀援を軸に、先住⺠との信頼関係を醸成➡ 先住⺠との関係に質的変化• （例）TMT反対の先住⺠⻑⽼（2019年に道路封鎖で逮捕された1⼈）と、アクセス道路で談笑する関係まで改善

2021年11⽉
Astro2020での最⾼評価• ⽶国Astro2020（⽇本のマスタープランに相当）において、地上望遠鏡計画として、TMTとGMTを合わせたUS-ELT（⽶国超⼤型望遠鏡）プログ
ラムが最優先計画として位置づけられた

2022年7⽉〜
マウナケア管理に先住⺠参加• 今までないがしろにされてきた先住⺠も参加する新たなマウナケア管理組織を設⽴するハワイ州法案が成⽴ (2022年7⽉)。先住⺠にも利益 (⼟地賃貸料・観測時間)を公平に共有する道筋が開かれる➡ ハワイでの天⽂学における⻑年の課題の解決に踏み出す

ハワイ
現地建設
再開

2022年7⽉〜
NSFの予算化プロセス開始• ハワイでの環境影響評価、国家歴史遺産保存法のプロセス（2022年7⽉〜）• TMT計画の基本設計審査(PDR)（2022年11-12⽉）

連邦政府
予算化
6

光赤天連シンポ（Sep 20, 2022)

⽶国NSFの参加
TMTの建設・運⽤に必要な予算を確保するためにはNSFの参加が⽋かせない。
北半球のTMT、南半球のGMT合同のUS Extremely
Large Telescope Programとして提案
NSF MREFC提案 (2020年) → NSFでの審査・承認 →予算案提出 → ⽶国議会での承認

TMTGMT※ MREFC: Major Research Equipment and Facilities Construction

7

光赤天連シンポ（Sep 20, 2022)

⽶国におけるTMT計画の予算承認プロセス
TMTの完成・運⽤にはNSFの正式参加・⽶国連邦予算の投⼊が不可⽋である。これに向け、TMTとGMTをあわせた⽶国超⼤型望遠鏡プログラム（US-ELTプログラム）を提案しており、以下のとおり進んでいる。

① コミュニティでの検討と提案• 科学検討・国際研究会• Decadal Survey (Astro 2020)※への提案（完了）② NSFによる審査• US-ELTプログラムの⼀部として、TIOがNSF MREFC設計段階提案を提出（完了）• NSFはハワイ担当チームを結成し、ネイティブハワイアン等関係者との• Astro 2020公表 (2021年11⽉) (完了)
⾮公式な対話を実施（完了）• パネルによる審査（完了）

Decadal Survey (Astro 2020):
NSFやNASAがスポンサーとなって⽶国科学アカデミーが実施する、⽶国研究者コミュニティによる将来計画の評価プロセス。
地上望遠鏡計画として、TMTとGMTを合わせたUS-ELTプログラムが最優先計画として位置づけられた【今後】• NSFによる基本設計審査(PDR)、最終設計審査(FDR)• 環境影響調査・国家歴史遺産保存法106条のプロセス（開始）• NSF⻑官によるTMT計画参加の公式決定• National Science Board (NSB)による承認③ 連邦政府・議会での承認
現在の状況︓・2022年7⽉︓NSFが、環境影響調査等のプロセス開始
・NSFからの連絡︓PDRは2022年11⽉~12⽉、資料提出⽇10⽉1⽇【今後】• PDRに合格後、連邦⾏政管理予算局(OMB)がNSFと予算案を作成• 連邦議会による審議・承認• ⽶国連邦資⾦(MREFC予算)の投⼊※ NSB: 学術界・産業界の代表者からなり、NSFの⽅針の決定や、⼤統領や議会に科学技術政策についての助⾔を⾏う。8

光赤天連シンポ（Sep 20, 2022)

ハワイの現状9光赤天連シンポ（Sep 20, 2022)

マウナケアでの建設に向けた進捗
地元対策の抜本的改⾰

TMT国際天⽂台（TIO）が⽶国本⼟から指揮していた地元対策の⽴て直し(1) TMTマネージャー（Liu、⾅⽥）がハワイ島へ異動して指揮(2) TIOのハワイ対策チームを⼀新（国⽴天⽂台ハワイ勤務の嘉数特任専⾨員がTIOチームに加⼊）地元住⺠（先住⺠含む）300⼈以上との傾聴と敬意に基づく直接対話
すばる望遠鏡での⼈脈と経験を活かし、地元住⺠のニーズに沿った教育・職業訓練プログラムを展開
1. 先住⺠が多い学区での教育⽀援

2. コミュニティカレッジとの提携（奨学⾦と職業訓練）

ハワイ王国時代から続くカメハメハ騎⼠団とLiu (TIOプロマネ(⼀番左))と⾅⽥TMTプロ
ジェクト⻑(右から2⼈⽬)の対話

3. 先住⺠系⾼校⽣の交換留学
ハワイ郡とTMTパートナー国（⽇本は沖縄など）の提携

ヒロ中学校
ハマクア⻘少年センター

カウ⾼校・パハラ
⼩学校

カレッジの43％の学⽣は先住⺠系

TMT =「顔の⾒えない、よそ者のプロジェクト」
から地域の⼀員へ。教育を軸とした協⼒体制の構築

10光赤天連シンポ（Sep 20, 2022)

法案の概要

可決されたハワイ州の法案（Act 255）の主な内容

⽂化関係者、ハワイ島居住者、マウナケア天⽂台代表を含めた新管理組織を設⽴する（パートI 第3条）
移⾏期間は2023年から5年。その間は新たなリースは結ばないが現在のリースは期限まで有効(パートI 第6条)
天⽂学への⽀持は州の⽅針と宣⾔（パートI 第8条）
ハワイ州が新組織のスタートアップ予算$14Mを措置（パートVI 第14節）

急速な進展• 2022年5⽉3⽇、州議会でマウナケア管理をハワイ⼤学から先住⺠代表を含む新組織に移す法案（HB2024CD1）を圧倒的多数で可決（下院 賛成45 反対2、上院 賛成25 反対3）。
• 7⽉7⽇、ハワイ州知事の署名により法律として成⽴。
• 9⽉12⽇、上下両院やマウナケア天⽂台群等からの推薦をうけ、ハワイ先住⺠を含む8⼈の新組織メンバーを知事が発表（右表）。上院で承認後、役職指定の3⼈と合わせて11⼈のメンバーが確定する。年内に稼働開始予定

新管理組織のメンバー11名• Kamanamaikalani Beamer• Gary Krug (ハワイ先住⺠法のUH教授)• Rich Matsuda (Keck Observatory: MKO推薦)• John Komeiji (Kamehameha Schools 法務顧問・副校⻑)• Pomaikai Bertelmann (ハワイ先住⺠の⽂化実践者の直系⼦孫)• Joshua “Lanakila” Mangauil (ハワイ先住⺠⽂化の伝統的実践者, TMT反対リーダー)• Paul Horner (上院議⻑推薦, Na Leo ʻo HawaiʻI CEO。ビジネス専⾨家)• Michelle “Noe Noe” Wong-Wilson（下院議⻑推薦, 教育者, TMT反対リーダー）
three ex-oﬃcio• BLNR chair (Suzanne Case)• County of Hawaiʻi Mayor, or designee (Douglass Shipman Adams)• Chairperson of UH board of regents or designee (Eugene Bal III)
non-voting ex-oﬃcio• UHH Chancellor (Bonnie Irwin)11光赤天連シンポ（Sep 20, 2022)

マウナケアの既存望遠鏡の削減
先住⺠をはじめとする地元住⺠の意⾒が⼗分に反映されることなく、望遠鏡が建設されてきたことに対して懸念や不満が⼀部住⺠の間にあり、また⽼朽化した望遠鏡の撤去は⻑年の課題でもあった
ことから、マウナケアの望遠鏡の削減に向け、撤去作業が具体化された。
カリフォルニア⼯科⼤学のサブミリ波望遠鏡(CSO)の撤去作業がハワイ州によって承認された。2022年6⽉より準備を開始し、年内に撤去完了の予定。
ハワイ⼤学ヒロ校（UHH)の教育⽤望遠鏡（ホクケア）についても撤去に向けた準備が進められている。

Gemini

UH88

UKIRT

CSO

ホクケア

すばる

CFHT
IRTF

Keck I, II

マウナケア⼭頂域の望遠鏡群

Caltech Submillimeter Observatory(CSO)︓カリフォルニア⼯科⼤学が1987年から運⽤してきた⼝径10.4m電波望遠鏡。2015年に運⽤終了。
12光赤天連シンポ（Sep 20, 2022)

TMTを取り巻く状況の⼤幅改善
ハワイやNSFに関するTMTの状況は劇的に改善
ハワイ州でのマウナケア新管理組織設⽴、NSFの予算化プロセス開始により、動きが加速
2021年6⽉〜
ハワイにおけるTIOの直接対話• TMTプロジェクトのリーダーがハワイに異動し、傾聴と敬意に基づく直接対話と地元住⺠のニーズに沿った教育⽀援を軸に、先住⺠との信頼関係を醸成➡ 先住⺠との関係に質的変化• （例）TMT反対の先住⺠⻑⽼（2019年に道路封鎖で逮捕された1⼈）と、アクセス道路で談笑する関係まで改善

2021年11⽉
Astro2020での最⾼評価• ⽶国Astro2020（⽇本のマスタープランに相当）において、地上望遠鏡計画として、TMTとGMTを合わせたUS-ELT（⽶国超⼤型望遠鏡）プログ
ラムが最優先計画として位置づけられた

2022年7⽉〜
マウナケア管理に先住⺠参加• 今までないがしろにされてきた先住⺠も参加する新たなマウナケア管理組織を設⽴するハワイ州法案が成⽴ (2022年7⽉)。
先住⺠にも利益 (⼟地賃貸料・観測時間)を公平に共有する道筋が開かれる➡ ハワイでの天⽂学における⻑年の課題の解決に踏み出す

ハワイ
現地建設再開2022年7⽉〜
NSFの予算化プロセス開始• ハワイでの環境影響評価、国家歴史遺産保存法のプロセス（2022年7⽉〜）• TMT計画の基本設計審査(PDR)（2022年11-12⽉）

連邦政府
予算化
13

光赤天連シンポ（Sep 20, 2022)

NSFの環境影響評価と国家歴史遺産保存法に関するプロセス開始

2022年７⽉19⽇、北半球で計画されている唯⼀の超⼤型望遠鏡TMTについて、環境影響評価の準備と国家歴史遺産保存法 (National Historic Preservation Act) 第106条のプロセスを開始する意向表明書が発表された。あわせて、ハワイのコミュニティと関⼼をもつ⼈々が効果的かつ意義ある形で本プロセスに参加する⽅法を⽰すコミュニティ参加計画案（Community Engagement Plan)も発表された。
スケジュール
2022年7⽉19⽇〜9⽉17⽇︓環境影響評価の⽅法を確定するため、⽅法書案について意⾒を受付中。
8⽉9⽇〜12⽇にハワイ島 (ヒロ、ナアレフ、コナ、カムエラ)で説明会が開催された。

14

光赤天連シンポ（Sep 20, 2022)

NSFによる説明会
説明会ではTMT計画に反対する声が⽰された
主な主張としては、⽔源、過去の⽔銀汚染、リース代($1)、神聖地など過去と同様な内容に加えて、マウナケアの新しい管理組織(MKSOA)との関連（例︓MKSOA確⽴前に説明会を開催したタイミングの悪さ 等）
TIOとしては、NSFやハワイ関係者との協⼒を継続すると共に、TMT反対の先住⺠⻑⽼らとの教育⽀援等を軸とした対話を継続する。
楽観視はしていないが、反対派だった者が⽀持を公⾔することは困難でも個別に対話をしておくことで抗議の形も異なる。

HiloWaimea

Kona15

光赤天連シンポ（Sep 20, 2022)

NSFの環境影響評価と国家歴史遺産保存法に関するプロセス開始

2022年７⽉19⽇、北半球で計画されている唯⼀の超⼤型望遠鏡TMTについて、環境影響評価の準備と国家歴史遺産保存法 (National Historic Preservation Act) 第106条のプロセスを開始する意向表明書が発表された。あわせて、ハワイのコミュニティと関⼼をもつ⼈々が効果的かつ意義ある形で本プロセスに参加する⽅法を⽰すコミュニティ参加計画案（Community Engagement Plan)も発表された。
スケジュール
2022年7⽉19⽇〜9⽉17⽇︓環境影響評価の⽅法を確定するため、⽅法書案について意⾒を受付中。
8⽉9⽇〜12⽇にハワイ島 (ヒロ、ナアレフ、コナ、カムエラ)で説明会が開催された。
2022年秋〜冬︓必要であれば、資源（resource）の検討・分析に関する計画案公開
2022年後半︓提出された意⾒に基づきCEPを完成させ、本⼿続き期間においてCEPを実⾏
2022年冬〜23年︓選択肢2 (マウナケア新管理組織・マウナケア天⽂台群・先住⺠コミュニティと協⼒してハワイにおける責任ある天⽂学を定義し実践する計画をもちながら、マウナケアでのTMT建設・運⽤に出資する) とNHPA第106条のプロセスを説明するワークショップの開催
2022年冬〜23年︓NHPA第106条に関して、影響のある場所や歴史遺産の特定のための関係者協議
2022年冬〜23年夏︓必要な調査、分析をし、準備書（EIS案）を作成
2023年夏︓準備書に関するパブリックコメント募集と説明会の開催
16
2024年春/夏︓評価書（EIS最終版）の完成。秋に決定記録（Record of Decision）公表

光赤天連シンポ（Sep 20, 2022)

NSF予算

17

光赤天連シンポ（Sep 20, 2022)

TIOの活動(1/3)
NSF参加に向けた取り組み

Astro2020(Decadal Survey)でUS-ELTプログラムが地上計画で最優先の評価を受けたことを受け、2022年11-12⽉に基本設計審査 (PDR)が開催されることとなった。PDRでスケジュールや予算の⼤枠が決まり、合格すると予算化準備作業が始まる。
PDRに向けたプロジェクト実施提案書を10⽉1⽇までに提出する。
これに向け、建設総コストの推定額やNSFへの要求額、観測時間配分の原則などを協議するメンバー会議や評議員会が開催されるなど、準備が進んでいる。
TIOは、MREFC（⼤型施設建設）予算を獲得するまでの準備期間におけるNSF開発（M1 IBF加⼯、M2、M3、観測装置等）予算申請を準備している。2回に分けて提出する1回⽬の提案を9⽉1⽇に提出した。2回⽬も10⽉に提出予定。
その提案の⼀部には、ハワイのコミュニティとの連携プログラムが組み込まれており、申請提案書の作成にあたり嘉数特任専⾨員が中⼼的な役割を果たすなど、国⽴天⽂台としてTIOの活動を⽀援している。
18

TIOの活動(2/3)
TMT計画の成熟度

光赤天連シンポ（Sep 20, 2022)

概念設計(11%)
基本設計(7%)

Keck (HISPEC)との協⼒

製造(21%)

詳細設計(25%)
製造前審査(36%)
組⽴調整試験
製造

TMT全システムの82% (コスト基準) が詳細(最終)設計、製造前審査、製造段階にある。

Gemini/ESOとの協⼒

製造前審査
詳細設計基本設計
概念設計

19

光赤天連シンポ（Sep 20, 2022)

TIOの活動(3/3)
TMT計画の成熟度

鏡材︓62%完成（⽇本）SSA（主鏡⽀持機構）︓100台完成（インド）
⽇本および⽶国で⾮球⾯研磨作業を既に開始。インドも近⽇中に開始
https://tmt.nao.ac.jp/blog/1667

820

光赤天連シンポ（Sep 20, 2022)

国内の活動

21

光赤天連シンポ（Sep 20, 2022)

国内の活動（１/3）
TMT推進体制の変更および強化
メンバー代表者︓川合眞紀⾃然科学研究機構⻑
評議員︓吉⽥道利副台⻑（井⼝聖前副台⻑の後任）

新任教授︓⻘⽊和光。副プロジェクト⻑
新任准教授（10/1着任予定）︓伊王野⼤介。
プロジェクト⻑補佐、プロジェクトサイエンティスト、科学運⽤、総務など
特任教授︓倉崎⾼明。プロジェクトコントローラー
先端技術センター講師︓尾崎忍夫。⽇本のWFOSをリード。
先端技術センター准教授︓⼤屋真。TMTプロジェクト併任として主鏡担当継続。22

光赤天連シンポ（Sep 20, 2022)

国内の活動（2/3）
国内での開発の進捗
ハワイでの現地⼯事が進められない事態を受け、⽇本国内およびTMT全体で、必須の活動に絞り経費⽀出を最⼩化しているが、望遠鏡の製造前審査準備やサブシステム設計・インターフェース検討、主鏡の量産段階の技術リスク低減のための開発を継続している。
観測装置 IRISは詳細設計段階の活動を継続し、プロトタイプを⽤いた試験・開発や詳細設計審査の課題解決を進めている。(15:30~ 鈴⽊講演)
観測装置 WFOSは基本設計段階の活動を開始。スリットマスク交換機構、⼤型硝材検討、⾯分光拡張機能などの設計・検討を継続。
観測装置 MODHISはプロジェクトマネージャー（寺⽥宏准教授）を中⼼に概念設計を継続。

23

光赤天連シンポ（Sep 20, 2022)

国内の活動（3/3）
国内コミュニティに向けた活動
2022年6⽉15⽇にコミュニティ説明会を開催し、約200名が参加
1. 科学諮問委員会で検討されてきた「次期装置実現に向けた開発ロードマップ」報告と議論• ロードマップ及び戦略的基礎開発研究経費募集要項（秋⼭）• 宇宙膨張の測定から探るダークエネルギーの性質（川端）• 初代銀河サイエンスの視点からの検討（⼩⼭）• 地球型惑星の直接撮像とバイオマーカーの検出（成⽥）2. TMT計画の現状• ハワイ州の動き・取り組み（⻘⽊）• ハワイ州議会でのマウナケア管理組織設⽴法案HB2024の可決。問題の背景、経緯、可決された法案の内容、今後の⾒通し・課題等• ハワイ現地におけるTIOおよびNAOJの取り組み（嘉数）• 組織体制、対話・教育⽀援の取り組み、NSFへの提案、地元の反応等
US-ELTプログラムが提案されるもとでのTMTの科学運⽤についての検討を継続した。2022年3⽉、国内での検討のまとめとして、整理した課題や⽇本の⾒解をTIO科学諮問委員会の科学運⽤
24
検討⼩委員会に提出。

光赤天連シンポ（Sep 20, 2022)

最後にTMT計画の成熟度

現地⼭頂⼯事が再開出来ておらず、スケジュールは⼤幅に遅延していますが、研究者コミュニティの声に基づき、今後の⽇本の天⽂学にとって30m級望遠鏡へのアクセスを確保することは必須との認識のもと、国⽴天⽂台は、TMT実現に向けて全⼒で取り組んでいます。
コミュニティの皆さんには、TMTを⽤いた科学研究の検討などを継続して欲しい。皆さんのご理解・ご協⼒をお願いします。

25

光赤天連シンポ（Sep 20, 2022)

建設地に関する議論と代替建設地ラパルマの状況

1. TIOの取組み
主たる建設地マウナケア、代替建設地ラパルマとして提案書に記載。TIO参加メンバーおよびNSFは⼀致してマウナケアでの建設のための取組みに注⼒している。並⾏してラパルマの天体観測条件を調査し報告した。
2. 国⽴天⽂台の取組み
ラパルマサイト調査: 作業部会の指摘を踏まえ、TIOや現地天⽂台が取得したデータを独⾃に分析し、TMTの⽬指す科学研究を⼗分遂⾏できるサイトであると結論した。
TMT科学諮問委員会でラパルマに建設地を変更した場合の科学研究への影響をまとめ。ラパルマでもTMTの強みを活かした観測で競争⼒ある研究が可能、すばる望遠鏡との連携はラパルマでも引き続き重要と結論した。
2020年1⽉に、国⽴天⽂台の⾒解「ハワイでの建設が不可能と判明した場合、TMTに対する⽶国連邦政府予算措置の⽬処が⽴てば、ラパルマへ移⾏することとする」を台⻑年頭所感として公表した。
3. 現地情勢の分析
スペイン政府、カナリア諸島政府、ラパルマの⾃治体による強い⽀持。世論調査でもTMT⽀持が多数。
2021年9⽉現在、⼟地利⽤許可に関する訴訟で、許可が無効となっている。
2019年︓地元⾃治体がIACに対して⼟地利⽤許可を発出。環境保護団体が不服申し⽴て。
2021年7⽉︓カナリア州⾏政裁判所が環境保護団体の主張の⼀部（⾃治体はIACではなく、TIOに⼟地利⽤許可を与えるべきという点)を認めて⼟地利⽤許可を無効と判断。TIOは⾃治体、IACと協議し控訴中。並⾏して、環境保護団体との対話をおこなっている。
26
ラパルマを代替建設地として維持することは重要であり、⾃治体・IACと連携して対応を継続する。