その他資料 3（2023.12.7 第 49 回環境安全委員会）
令和 5 年４月

発行人：中間貯蔵・環境安全事業株式会社

東京 PCB 処理事業所

東京ＰＣＢ廃棄物処理事業だより（No.73）
東京 PCB 廃棄物処理施設の運転状況について
当事業所での令和 5 年 1 月～3 月の処理実績は下表のとおりです。

1月 ～ 3月
処理完了台数

廃棄物の種類

操業開始からの処理完了台数の累計

トランス類

0台

3,799 台コンデンサ類167 台

85,125 台＊低濃度 PCB 廃棄物については、平成 25 年 6 月に処理を完了いたしました。

令和 5 年度事業所方針
４月 3 日、年度初めにあたって、JESCO 東京 PCB 処理事業所・ 田中所長から JESCO 社員と運転会社の東京環境オペレーション㈱社員に令和 5 年度事業所方針について訓示を行いました（内容は以下の囲み）。
令和４年度に計画的処理完了期限が安定操業を維持し確実な処理を進め終了した。令和５年度からは、事業終了準備期間となり、事業終了に向けて様々な変化が見込まれるが、全てにおいて「安全」を最優先に取組むこと、施設の維持保全計画に基づき設備の健全性を維持し、発覚される処理対象物を計画的かつ確実に処理し「PCB 廃棄物の早期処理完遂」を目指す
事業所方針所長訓示
こと、更に、その先にある次の大きな目標として「施設内の高濃度 PCB を無くす」ことへの取り組みを全員で確認し実現することを誓いました。

令和５年度

JESCO 東京 PCB 処理事業所方針

１．安全・確実な操業体制を確保し、信頼される操業を維持する。
２．事業終了準備期間に発覚する処理対象物を計画的かつ確実な処理を推進する。
３．工程内処理残渣及び運転廃棄物の保管量を低減する。
４．施設の維持保全計画に基づく設備保全により、設備の健全性の維持に努める。
５．解体撤去に向けて、操業中から実施する準備作業の検討・実施に努める。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業検討委員会
東京 PCB 処理事業部会を開催しました
3 月 9 日、JESCO 本社を会場とし、会場および Web 参加にて 2022 年度第 3 回東京 PCB 処理事業部会（主査：永田勝也 早稲田大学名誉教授）を開催しました。
部会の概要は以下のとおりです。
議題１として、東京 PCB 処理事業所 202２年度下期の操業状況
議題 2 として、東京 PCB 処理事業所今後の処理見通し
議題 3 として、「本格解体撤去工事完了までの施設の維持保全計画」の策定
議題 4 として、2022 年度の設備保全実施項目と 2023 年度の設備保全予定項目
議題５として、2022 年度内部技術評価の結果報告と所見への対応
東京事業部会議題６として、リン含有 PCB 油前処理設備の先行解体に関する文書(以下参照)の策定
1)「リン含有 PCB 油前処理設備の洗浄等報告書」
2)「リン含有 PCB 油前処理設備の PCB 付着状況調査結果報告書」
3)「リン含有 PCB 油前処理設備の PCB 除去分別計画書」

議題７として、安定器等処理設備予備洗浄装置の先行解体に関する文書(以下参照)の策定
1)「安定器等処理設備予備洗浄装置の洗浄等計画書」
２)「安定器等処理設備予備洗浄装置の PCB 付着状況調査計画書」
議題 8 として、2023 年度 東京 PCB 処理事業部会の開催時期・議題 等について説明しました。
今後も各委員からご指導を頂き、引き続き安全・確実な処理を行ってまいります。

東京ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業環境安全委員会を開催しました
3 月 30 日、ホテルイースト 21 東京を会場とし、会場および Web 参加にて第 48 回東京ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業環境安全委員会（委員長：森口祐一 国立環境研究所理事）を開催しました。
委員会の概要は以下のとおりです。
議題 1 として、東京 PCB 処理事業所 2022 年度の処理・設備保全の状況及び今後の処理見通し
議題 2 として、東京 PCB 処理事業所 PCB 廃棄物処理施設の解体撤去の進捗状況等について報告しました。
会議では、事業終了に向けた今後の処理について、ご意見・ご助言をいただ
きました。
環境安全委員会いただいた貴重なご意見・ご助言等を施設の運営・管理に反映し、引き続き安全・確実な処理を行ってまいります。

※環境安全委員会は公開にて開催しており、当日配布資料は当社ホームページでご覧いただけます。
（https://www.jesconet.co.jp/facility/tokyo/environment/pla_45_00016.html）

PCB 処理施設解体撤去情報
当事業所では 3 月末に PCB 廃棄物の計画的処理完了期限を迎え、本年度より事業終了準備期間に入り、令和 8 年度から始まるプラント設備の本格解体撤去に向けて、準備を進めています。
昨年度までにリン含有 PCB 油の処理を完了し、「リン含有 PCB 油前処理設備」については不要設備になったことから先行解体を予定しています。
同設備の高濃度 PCB 付着箇所を低濃度 PCB 以下まで低減させる除去分別の準備作業として、4 月より設備の保温材の撤去作業を実施しています。
6 月以降に、最初に配管等を取り外して、洗浄設備等によって除去分別を実施保温材撤去前のタンクします。その後、タンク類の除去分別を行い、令和 5 年度中に解体撤去を完了する予定です。
解体撤去に関する情報につきましては、本事業だよりで定期的にお知らせするとともに、当社ホームページ
でも随時ご覧いただけるよう準備してまいります。

第４四半期（1 月­3 月）施設見学状況
1 月から 3 月までの間に、企業等４団体 50 名に施設見学にお越しいただきました。
1月

2月

3月

計

団体数

1団体

1団体

2団体

4団体

見学者数

7名

11名

32名

50名

★「事業だより」は過去の掲載分も含め以下の JESCO ホームページからご覧頂けます。

（https://www.jesconet.co.jp/facility/tokyo/about.html）
中間貯蔵・環境安全事業株式会社

東京 PCB 処理事業所〒135-0066 東京都江東区海の森二丁目 2 番 66 号
TEL03-3599-6023

https://www.jesconet.co.jp/facility/tokyo/index.html

令和 5 年７月

発行人：中間貯蔵・環境安全事業株式会社

東京 PCB 処理事業所

東京ＰＣＢ廃棄物処理事業だより（No.74）
東京 PCB 廃棄物処理施設の運転状況について
当事業所での令和 5 年 4 月～6 月の処理実績は下表のとおりです。
廃棄物の種類

4月 ～ 6月
処理完了台数

操業開始からの処理完了台数の累計

トランス類

０台

3,799 台コンデンサ類０台

85,125 台＊低濃度 PCB 廃棄物については、平成 25 年 6 月に処理を完了いたしました。

令和 5 年度東京ＰCB 廃棄物処理施設の定期点検を実施しました
令和 5 年度定期点検を 5 月 15 日から6 月 19 日の 36 日間実施しました。
期間中はすべての設備を停止して必要な法定点検と施設の安全と安定操業を維持するための様々な検査・点検・整備工事を行いました。
◆ 安全大会及び中間安全大会の開催
定期点検開始日の 5 月 15 日に安全定期点検安全大会
定期点検中間安全大会大会を、また、定期点検中盤の 5 月 31 日に中間安全大会を開催しました。
JESCO 事業所長による安全訓示、工事元請責任者による安全宣言などで工事に対する注意喚起と安全意識の高揚を図りました。
定期点検期間中は JESCO、運転会社、ならびに協力会社が一丸となり、安全最優先で点検工事を進め今年度も無事故・無災害で終了することができました。

令和 5 年度全国安全週間の取り組み◆ 安全大会の開催
全国安全週間（7 月１日～7 日）および当事業所における夏期特別安全活動期間（7 月 1 日～9 月 30 日）にあたり、７月 3 日に JESCO および運転会社合同で、令和 5 年度安全大会を開催しました。
◎最初に JESCO 所長より以下の社長メッセージを伝達しました。
・JESCO の PCB 廃棄物処理事業では、各事業エリアで順次、処理が完了し、施設の解体撤去が進みプラント設備の解体・搬出等の非定常作業や３H 作業（初めて・変更・久しぶり）が多くなる中、各地域の御理解の源にもなっている安全と安定操業の重要性を改めて認識することが必要である。
・これまでの安全活動を一人一人が振り返り、安全活動について周囲の方とも積極的に議論し、安全に対する意識向上やマンネリ化防止を図ることで、労働災害防止を目指す。
◎次に、JESCO 所長より以下の訓示を行い、所員一丸となって労働災害ゼロを継続することを呼びかけました。
・東京 PCB 処理事業所においては、休業災害は 2012 年 7 月 24 日を最後に 11 年ゼロ災害が継続しており、これは所員全員の安全最優先への取り組みの成果である。引き続き継続し発展して取り組む。
・96 回を迎える全国安全週間のスローガンに「安全行動」の表現は初めてである。作業行動に起因する災害防止の想いが込められたスローガンとなっている。
・当事業所では、「安全行動」のあるべき姿を逸脱する安易な行動は、組織にも個人にも無く、安全に対して高い取り組みが出来ているが、今後は、より配慮することによる災害防止への取組みが必要である。
・作業（行動）する者、周囲の者、管理者などが、作業行動に対して周辺状況、作業内容、作業時間、作業量、危険予知などをより深く協議する。言い換えると「仕事の環境を良くする」取り組みが重要である。
・より優しく、より無理なく、より具体的に作業を計画・準備、実施していくように、組織・個人で「仕事の環境を良くしていく」整えていくことで、安全を築いで行く。
７月からは、５月-６月の定期点検後、各設備を順次起動してプラント全体を稼働させる。新たな作業も見込まれることから、事業所全体のチームワークでゼロ災害職場を築いて行く。

◆ 安全点検の実施
全国安全週間中の活動として以下の取り組みを行いました。
・７月 3 日（月）：安全大会の日（所内安全大会）
・７月 4 日（火）：保護具安全の日 （保護具の点検清掃：自主活動
・７月 5 日（水）：設備安全の日（設備不備の点検：自主活動）
・７月 6 日（木）：職場環境整備の日（事務所、控室、倉庫の５S：自主活動）
・７月 7 日（金）：同 上（現場担当エリアの５S：自主活動）

産業医による熱中症講話
6 月 15 日、JESCO 社員および運転会社社員を対象とし、産業医（テレコムセンタービルクリニック大矢院長）から熱中症についてご講話いただきました。
熱中症は環境に身体が適応できないことで生じる様々な症状の総称であり、軽度のものから重度のものまで、段階的に変化する症状をわかりやすく説明いただきました。
また、熱中症は①環境②身体③行動のそれぞれに引き起こす要因があること、熱中症の疑いがある場合の対処方法と予防方法等様々な視点からご講話いただき、改めて熱中症対策の大切さを認識しました。
熱中症講話

PCB 処理施設解体撤去情報
当事業所では 3 月末に PCB 廃棄物の計画的処理完了期限を迎え、本年度より事業終了準備期間に入りました。
リン含有 PCB 油の処理は昨年度中に完了しました。これにより「リン含有 PCB 油前処理設備」については不要設備になったことから、10 月以降に先行解体を進めていくことで計画しています。
その前段として 4 月より設備の保温材の撤去作業を実施し、これに続き6 月からは配管等を取り外して、高濃度 PCB が付着する可能性のある範囲は、既設の洗浄設備等によって所内処理を行っています。
保温材撤去後のタンク同設備の解体撤去は令和 5 年度中に完了する予定です。
また、平成 25 年に廃止した低濃度 PCB 処理施設のプラント設備の解体撤去工事を 8 月 1 日より来年 2 月 29 日までの予定で実施します。
解体撤去するプラント設備については、事前作業により PCB の除去分別を実施し、該当性判断基準以下（非 PCB 汚染物）であることを確認しています。
解体撤去に関する情報につきましては、本事業だよりで定期的にお知らせするとともに、当社ホームページでも随時ご覧いただけるよう準備してまいります。

第 1 四半期（4 月­6 月）施設見学状況
令和 5 年 4 月から 6 月までの間、施設見学にお越しいただいた方はございませんでした。
※見学を希望される場合は、下記の連絡先までお問い合わせください。
★「事業だより」は過去の掲載分も含め以下の JESCO ホームページからご覧頂けます。

（https://www.jesconet.co.jp/facility/tokyo/about.html）
中間貯蔵・環境安全事業株式会社 東京 PCB 処理事業所〒135-0066 東京都江東区海の森二丁目 2 番 66 号
TEL03-3599-6023

https://www.jesconet.co.jp/facility/tokyo/index.html

令和 5 年 10 月

発行人：中間貯蔵・環境安全事業株式会社

東京 PCB 処理事業所

東京ＰＣＢ廃棄物処理事業だより（No.75）
東京 PCB 廃棄物処理施設の運転状況について
当事業所での令和 5 年 7 月～9 月の処理実績は下表のとおりです。
廃棄物の種類

操業開始からの処理完了台数の累計

7月 ～ 9月

処理完了台数

トランス類

０台

3,799 台コンデンサ類106 台

85,231 台＊低濃度 PCB 廃棄物については、平成 25 年 6 月に処理を完了いたしました。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業検討委員会
東京 PCB 処理事業部会を開催しました
8 月 10 日、JESCO 本社を会場に、会場および Web 参加にて 2023
年度第 1 回東京ＰＣＢ処理事業部会（主査：永田勝也早稲田大学名誉教授）を開催しました。
部会の概要は以下のとおりです。
議題１として、東京PCB処理事業所 2022年度のPCB処理及び設備等の東京 PCB 処理事業部会
解体撤去工事の実績
議題 2 として、東京 PCB 処理事業所 長期保全計画に基づく 2022 年度設備保全実施項目
議題 3 として、東京 PCB 処理事業所 2023 年度 これまでの操業状況、設備保全及び解体撤去工事の実施状況
議題 4 として、東京 PCB 処理事業所 2023 年度 施設の解体撤去工事に関する現状と今後の予定
1)「リン含有 PCB 油前処理設備の PCB 除去分別 経過報告」
議題 5 として、先行解体撤去工事に関する文書の策定
1)「リン含有 PCB 油前処理設備の解体撤去計画書(案)」2)「安定器等処理設備 破砕分別装置の PCB 付着状況調査計画書(案)」
議題 6 として、令和５年度 東京 PCB 処理事業所 内部技術評価の実施計画
議題７として、2023 年度 東京 PCB 処理事業部会の開催時期・議題
議題８のその他として、東京 PCB 処理事業所 低濃度 PCB 処理施設(プラント設備)解体・撤去工事の進捗状況について説明しました。
今後も各委員からご指導を頂き、引き続き安全・確実な処理を行ってまいります。

PCB 処理施設解体撤去情報
当事業所では、本年度より事業終了準備期間となり、既に停止している「低濃度ＰＣＢ処理施設の解体工事」「不要設備の解体撤去」に着手しています。
○低濃度ＰＣＢ処理施設2023(Ｒ５)年度に解体撤去を計画しました。工期は８月から３月末までの間で予定し進めています。
段階的に進めており、１０月に受入室の撤去を進めています。
低濃度ＰＣＢ処理施設設置場所

工程表

図

工項目
8月

共通仮設工事解体工事期（月）

2023年
9月

10月

2024年
11月

12月

1月

2月

3月

〈 受入室 着手前 〉〈 受入室 着手後 〉（現状）○不要設備の解体撤去（リン含有ＰＣＢ油前処理設備）
昨年度中に処理が完了し設備内部の洗浄が完了しているため、今年度より配管等を取り外し、高濃度ＰＣＢが付着している可能性がある範囲は、既設の洗浄設備で処理を行っています。（継続中）
配管等を取り外した後のプラント設備解体撤去工事（設備の本格的解体工事）を計画しました。工期は１１月から３月末までの間で予定し進めています。
リン含有ＰＣＢ油前処理設備＜配管等を撤去後のプラント設備の状況＞（現状）

工程表

工程表

○不要設備の解体撤去（安定器等処理設備）
設備は予備洗浄設備と破砕分別設備で構成され、予備洗浄設備は内部の洗浄が完了しています。
破砕分別設備は、付着状況調査を行っています。

環境報告書 2023 を発行しました
JESCO では、昨年度の事業活動に係る環境配慮等の状況をとりまとめた「環境報告書 2023」を 9 月 26 日に公表しました。
発行に当たっては、開示情報の信頼性確保のため、第三者審査を実施しています。
※『環境報告書 2023』は、当社のＨＰにも掲載しております。是非ご覧ください。
（https://www.jesconet.co.jp/company/environment/index.html#anchor03）

第２四半期（7 月­9 月）施設見学状況
令和 5 年 7 月から 9 月までの間に、スーパーエコタウン見学会の参加者、1 団体 13 名に施設見学にお越しいただきました。
7月

8月

9月

計団体数

１団体

--

１団体

見学者数

13名

--

13名

★「事業だより」は過去の掲載分も含め以下の JESCO ホームページからご覧頂けます。

（https://www.jesconet.co.jp/facility/tokyo/about.html）
中間貯蔵・環境安全事業株式会社 東京 PCB 処理事業所〒135-0066 東京都江東区海の森二丁目 2 番 66 号
TEL03-3599-6023

https://www.jesconet.co.jp/facility/tokyo/index.html