第7回テストベッド分科会

LPWAテストベッドとキャラバンテストベッドの最新状況について

2019年9月2日（月）YRP研究開発推進協会
WSN協議会柘植 晃

Agenda1

1.今までの検討経緯
2. ハイブリッドLPWAテストベッドの最新状況
・方式拡大、基地局拡大状況
・テストベッドを活用した各種実験状況

3. キャラバンテストベッドとの連携検討状況・連携検討の背景
・具体的な連携検討の状況について

All Rights Reserved, Copyright© 2019

YRP R&D Promotion Committee

第7回テストベッド分科会資料 2019年9月2日

Agenda2

1.今までの検討経緯
2. ハイブリッドLPWAテストベッドの最新状況
・方式拡大、基地局拡大状況
・テストベッドを活用した各種実験状況

3. キャラバンテストベッドとの連携検討状況・連携検討の背景
・具体的な連携検討の状況について

All Rights Reserved, Copyright© 2019

YRP R&D Promotion Committee

第7回テストベッド分科会資料 2019年9月2日

LPWAテストベッド 今までの検討経緯

3日 時会 議内 容

2016年12月6日～7月12日

第1回コアメンバー会議～第4回コアメンバー会議

YRP協会/WSN協議会の活動紹介、LPWAベンチマーク、LPWAテストベッドの基本要件検討、民間で出来ないこと

2017年8月30日

第5回コアメンバー会議

フォーラムとYRPが連携して横須賀市におけるLPWAテストベッド構築について提案

2017年9月27日

第3回テストベッド分科会

2017年10月30日

第6回コアメンバー会議

各社様との基地局設置現場検討報告および今後の検討課題について

2017年12月4日

第7回コアメンバー会議

LPWAテストベッド運用体制の検討骨子提案

2018年1月24日

第8回コアメンバー会議

LPWAテストベッド運用体制の具体検討案提案

2018年2月21日

第4回テストベッド分科会

2018年3月9日

報道発表

2018年4月18日

LPWAテストベッドWG

横須賀市におけるLPWAテストベッド運用開始に向けた今までの検討状況および今年度の今後の取組みについて

2018年5月21日

第9回コアメンバー会議

横須賀市におけるLPWAテストベッド運用開始に向けた状況報告 および 今年度の今後の取組みについて

2018年7月12日

第10回コアメンバー会議

横須賀市におけるLPWAテストベッド運用開始に向けた状況報告およびNICTテストベッドとの連携取組みについて

2018年9月

無料の試験運用を開始

Sigfox（京セラ）、LoRa（さくら）、Wi-SUN（日新S）の3方式でスタート

2018年9月14日

第5回テストベッド分科会

横須賀市におけるLPWAテストベッド状況報告 無料試験運用申込み開始について

2018年11月2日

第11回コアメンバー会議

LPWAテストベッド無料試験運用利用状況報告

2018年12月21日

第12回コアメンバー会議

LPWAテストベッド無料試験運用利用状況報告（Update） YRPの実験検討について

2019年2月

一部本運用を開始

2019年3月4日

第6回テストベッド分科会

2019年3月26日

大楠山基地局設置完了

Sigfox（京セラ）、LoRa（さくら）、Wi-SUN（日新S）稼働開始

2019年5月13日

第13回コアメンバー会議

ハイブリッドLPWAテストベッドUpdateと今後のキャラバンテストベッド連携の検討について（案）2019年5月27日

YRP屋上基地局増設

ELTRESS（ソニー）本設置稼働開始

2019年6月13日

YRP屋上基地局増設

LoRaWAN（センスウェイ）稼働開始

横須賀市におけるLPWAテストベッド検討紹介

横須賀市におけるLPWAテストベッド運用開始に向けた検討状況紹介

4月から横須賀市においてハイブリッドLPWAテストベッドスタートのアナウンス

Sigfox、LoRa（さくら）について本運用（有料）を開始

LPWAテストベッドを活用した取組み報告 来年度に向けた今後の展開について

2019年7月8日

第14回コアメンバー会議
横須賀市 LPWAテストベッド 進捗状況について（九州開催）All Rights Reserved, Copyright© 2019 YRP R&D Promotion Committee

第7回テストベッド分科会資料 2019年9月2日

LPWAテストベッド 今までの検討経緯

4日 時会 議内 容

2016年12/6～7/12

第1～4回コアメンバー会議

YRP協会/WSN協議会の活動紹介、LPWAベンチマーク、LPWAテストベッドの基本要件検討、民間で出来ないこと

2017年8月30日

第5回コアメンバー会議

2017年9月27日

第3回テストベッド分科会

2017年10月30日

第6回コアメンバー会議

各社様との基地局設置現場検討報告および今後の検討課題について

2017年12月4日

第7回コアメンバー会議

LPWAテストベッド運用体制の検討骨子提案

2018年1月24日

第8回コアメンバー会議

LPWAテストベッド運用体制の具体検討案提案

2018年2月21日

第4回テストベッド分科会

2018年3月9日

報道発表

2018年4月18日

LPWAテストベッドWG

横須賀市におけるLPWAテストベッド運用開始に向けた今までの検討状況および今年度の今後の取組みについて

2018年5月21日

第9回コアメンバー会議

横須賀市におけるLPWAテストベッド運用開始に向けた状況報告 および 今年度の今後の取組みについて

2018年7月12日

第10回コアメンバー会議

横須賀市におけるLPWAテストベッド運用開始に向けた状況報告およびNICTテストベッドとの連携取組みについて

2018年9月

無料の試験運用を開始

Sigfox（京セラ）、LoRa（さくら）、Wi-SUN（日新S）の3方式でスタート

2018年9月14日

第5回テストベッド分科会

横須賀市におけるLPWAテストベッド状況報告 無料試験運用申込み開始について

2018年11月2日

第11回コアメンバー会議

LPWAテストベッド無料試験運用利用状況報告

2018年12月21日

第12回コアメンバー会議

LPWAテストベッド無料試験運用利用状況報告（Update） YRPの実験検討について

2019年2月

一部本運用を開始

2019年3月4日

第6回テストベッド分科会

2019年3月26日

大楠山基地局設置完了

Sigfox（京セラ）、LoRa（さくら）、Wi-SUN（日新S）稼働開始

2019年5月13日

第13回コアメンバー会議

ハイブリッドLPWAテストベッドUpdateと今後のキャラバンテストベッド連携の検討について（案）2019年5月27日

YRP屋上基地局増設

ELTRESS（ソニー）本設置稼働開始

2019年6月13日

YRP屋上基地局増設

LoRaWAN（センスウェイ）稼働開始

2019年7月8日

第14回コアメンバー会議

横須賀市 LPWAテストベッド 進捗状況について

2019年9月2日

第7回テストベッド分科会

LPWAテストベッドとキャラバンテストベッドの最新状況について

All Rights Reserved, Copyright© 2019

フォーラムとYRPが連携して横須賀市におけるLPWAテストベッド構築について提案

横須賀市におけるLPWAテストベッド検討紹介

横須賀市におけるLPWAテストベッド運用開始に向けた検討状況紹介
4月から横須賀市においてハイブリッドLPWAテストベッドスタートのアナウンス

Sigfox、LoRa（さくら）について本運用（有料）を開始

LPWAテストベッドを活用した取組み報告 来年度に向けた今後の展開について

YRP R&D Promotion Committee

第7回テストベッド分科会資料 2019年9月2日

Agenda5

1.今までの検討経緯
2. ハイブリッドLPWAテストベッドの最新状況
・方式拡大、基地局拡大状況
・テストベッドを活用した各種実験状況

3. キャラバンテストベッドとの連携検討状況・連携検討の背景
・具体的な連携検討の状況について

All Rights Reserved, Copyright© 2019

YRP R&D Promotion Committee

第7回テストベッド分科会資料 2019年9月2日

方式拡大、基地局拡大状況

6

・当初の3方式から5方式運用開始（Sigfox、LoRa、Wi-SUN、ELTRES、LoRaWAN）
・当初の2地点（YRP屋上、横須賀市役所）に加えて大楠山稼働開始（3地点に）横須賀中央近辺② 横須賀市役所

衣笠近辺

③ 大楠山
横須賀市
ドローンフィールド

久里浜駅近辺

① YRPセンター

All Rights Reserved, Copyright© 2019

YRP R&D Promotion Committee

YRP野比駅近辺
第7回テストベッド分科会資料
2019年9月2日

大楠山山頂 ハイブリッドLPWAテストベッド基地局

7

2019年3月26日設置完了（Sigfox、LoRa、Wi-SUN）
2019年6月14日追加工事下見実施（SONY ELTRES、LoRaWAN）

大楠山山頂

All Rights Reserved, Copyright© 2019

YRP R&D Promotion Committee

第7回テストベッド分科会資料 2019年9月2日

テストベッド環境 全体概要

8

ハイブリッドLPWAテストベッド環境として5方式のLPWA環境を用意
分類

サービス概要クラウド環境LPWAテストベッド用にクラウド利用ID環境を提供

基地局環境

今後ご要望に応じて設置場所、設置方式を拡大予定

標準センサー型

温湿度、気圧など標準のセンサーを用いたデータ取得が可能

子機デバイス
環境+センサー持込型

測定環境・ツール環境

All Rights Reserved, Copyright© 2019

接続したいセンサーを持込んで接続が可能（一定の開発が必要）

簡易RFモニターからプロトコルモニタなどの測定環境を利用可能

YRP R&D Promotion Committee

第7回テストベッド分科会資料 2019年9月2日

2019年3月8日

All Rights Reserved, Copyright© 2019

Wi-SUN FAN YRP実験YRP R&D Promotion Committee

9

第7回テストベッド分科会資料 2019年9月2日

Wi-SUN FAN 1ホップ通信実験（YRP）

10

②
①

約500m

約500m

②

All Rights Reserved, Copyright© 2019

YRP R&D Promotion Committee

第7回テストベッド分科会資料 2019年9月2日

Wi-SUN FAN マルチホップ通信実験

11（あずみの市 介護施設ななきの家様）
⑤約10m

⑥①
現在地

約50m

約60m

②約50m

④
All Rights Reserved, Copyright© 2019

約60m

YRP R&D Promotion Committee③
第7回テストベッド分科会資料 2019年9月2日

LPWAテストベッド環境を活用した取組み
YRPによる基本通信実験（電気通信大 中嶋先生）

12・AWGN(Additive White Gaussian Noise)実験・フェージングシミュレータによる実験

All Rights Reserved, Copyright© 2019

YRP R&D Promotion Committee

第7回テストベッド分科会資料 2019年9月2日

13

多端末接続実験の例
多端末接続時の影響を実験 近接で多端末設置すると通信出来ない場合がある。
今後、複数方式混在での実験を計画

All Rights Reserved, Copyright© 2019

YRP R&D Promotion Committee

第7回テストベッド分科会資料 2019年9月2日

ドローン連携 LPWA通信実験

14

MCPC/JASA様と連携して横須賀市ドローンフィールドでLPWA通信端末を装着したドローンによる通信実験を実施 (2019/1/21, 22)※ 「JASA（組込みシステム技術協会）様とMCPC(モバイルコンピューティング推進コンソーシアム)様のご協力による実証実験」
100m上空、30m高度での200m水平移動（30km/h)で基本通信実験を実施

All Rights Reserved, Copyright© 2019

LoRa、Sigfox、ELTRES、Wi-SUNの4方式の通信モジュールをドローンに装着
YRP R&D Promotion Committee

第7回テストベッド分科会資料 2019年9月2日

LPWA 海上通信実験

15

海上のLPWA通信端末からYRP基地局への通信実験を実施 (2019/7/22)

海面 0.5m

海面 0m
All Rights Reserved, Copyright© 2019

YRP R&D Promotion Committee

第7回テストベッド分科会資料 2019年9月2日

LPWA 海上通信実験

16

海上のLPWA通信端末からYRP基地局への通信実験を実施 (2019/7/22)

10km

20km

YRP
ハイブリッドLPWA基地局
30km

40km

45km
All Rights Reserved, Copyright© 2019

YRP R&D Promotion Committee

第7回テストベッド分科会資料 2019年9月2日

YRP 「Local 5G x LPWA」 テストベッドを検討

17

ケーブルTV連携で実施した 「地域BWA × LPWA」の発展形として
YRP に Local５G の実験局を設置し、「Local 5G × LPWA テストベッド」 を構築を検討

自営BWA実験局→Local 5G実験局＋LPWA

YRP1番館※ 9月24日（火）に 「IoTｘLocal5Gセミナー」 を開催します。

All Rights Reserved, Copyright© 2019

YRP R&D Promotion Committee

第7回テストベッド分科会資料 2019年9月2日

Agenda18

1.今までの検討経緯
2. ハイブリッドLPWAテストベッドの最新状況
・方式拡大、基地局拡大状況
・テストベッドを活用した各種実験状況

3. キャラバンテストベッドとの連携検討状況・連携検討の背景
・具体的な連携検討の状況について

All Rights Reserved, Copyright© 2019

YRP R&D Promotion Committee

第7回テストベッド分科会資料 2019年9月2日

キャラバン×LPWAテストベッドの検討

19

現状のキャラバンテストベッド環境

All Rights Reserved, Copyright© 2019

YRP R&D Promotion Committee

第7回テストベッド分科会資料 2019年9月2日

キャラバン×LPWAテストベッドの検討

20

YRP標準テストベッド環境：キャラバン環境をYRPに常設＋ハイブリッドLPWA基地局①YRP標準テストベッド環境での動作確認＋基礎無線通信実験②キャラバンパッケージとして目的の現地で展開

横須賀市
ドローンフィールド

YRP標準テストベッド環境①YRP標準テストベッド環境での動作確認＋基礎無線通信実験②キャラバンパッケージとして目的の現地で展開

All Rights Reserved, Copyright© 2019

YRP R&D Promotion Committee

第7回テストベッド分科会資料 2019年9月2日

キャラバンテストベッド YRP設置（案）21

キャラバンテストベッド環境をYRPに設置し、まずYRPで動作検討
・NICTテストベッドを活用したデモを常設出来ないか？
■ 概要• YRP屋上に下記機材を設置し、LPWAテストベッド
内でのキャラバン機材の運用を 可能とする
₋ NerveNet(LoRaタイプ)
₋ LPWA試験機(親機)

NerveNetLPWA試験機(親機)All Rights Reserved, Copyright© 2019

YRP R&D Promotion Committee■ NerveNetの運用• ユーザ持込みセンサ等をセンサ収容BOX経由でNerveNet網(1～3ノード)に接続• データ送信先は、以下の2パターンから選択可能
₋ NICT総合テストベッド：IoT-GW経由で接続
₋ ユーザの自前サーバ：LTE網経由で接続■ LPWA試験機の運用• ユーザが子機を持ってYRP近傍を移動• ユーザはPCで指定のページを参照し、試験状況/結果を確認

第7回テストベッド分科会資料 2019年9月2日

キャラバン×LPWAテストベッドの検討

22

現状のキャラバンテストベッド構成にSigfoxのセンサーNW追加する検討例
現状のキャラバンテストベッド構成

Sigfoxについての検討例

Sigfox子機

Sigfox GW
Sigfoxサービスエリア外の場合

他のLPWA方式でも同様に検討 →それぞれの特徴を活かしたパッケージを検討
All Rights Reserved, Copyright© 2019

YRP R&D Promotion Committee

第7回テストベッド分科会資料 2019年9月2日

23

ご清聴ありがとうございました。
自社機材、ソフト環境持ち込み、ユーザーとして使ってみたいなどご参加頂けるメンバーを募集中です！
スマートIoT推進フォーラム
テストベッド分科会事務局
または、YRP研究開発推進協会
まで ご連絡下さい。

All Rights Reserved, Copyright© 2019

YRP R&D Promotion Committee

第7回テストベッド分科会資料 2019年9月2日