首里城がつなぐ「過去」から「未来」へ･･･
首里城復興レポートVol.９（R４年度まとめ版）
目

次●首里城復元に向けた取組状況・・・・・・

2●県の首里城復興に向けた取組状況・・・・

13●首里城復興に係る寄附金の状況・・・・・

30●これまでの県 ・ 国の動向・・・・・・・

49
公式復興サイト

沖縄県 土木建築部首里城復興課

公式Twitter

首里城復元に向けた取組状況

2

首里城復元に向けた取組み

沖縄総合事務局○ 令和元年10月31日の火災以降、首里城正殿等の復元に向けて、破損瓦等の撤去や焼失した建物の解体等を進めるとともに、首里城正殿遺構等の一般公開を実施。
○ 一般公開をはじめとする「段階的公開」、正殿を皮切りとした「首里城復元」、それらの実施を通した「地域振興・観光振興への貢献」に取り組んでいる。

首里城復元に向けた「３本柱」
段階的公開
首里城復元に向けて進む
破損瓦等の撤去や躯体の解体、復元工事の様子を、
安全性を確保しながら一般公開を進める。

原寸場見学エリア

首里城復元
令和４年中の首里城正殿の本体工事の着工に向けて、関係機関と密に連携を図りながら、首里城復元に向けた技術検討委員会での検討を進める。

令和元年度 第３回技術検討委員会

地域振興・観光振興への貢献

首里城の段階的公開、首里城復元に向けたボランティ
ア活動や公園イベントの開催を通して、沖縄の地域振
興・観光振興への貢献に努めていく。

うるし塗り原料“ニービの粉”製作ボランティア

３

首里城正殿等の復元に向けた工程表

沖縄総合事務局

令和2年3月27日首里城正殿等の復元に向けた工程表

４

首里城ドローン写真 （令和元年１１月１日時点）
全焼

沖縄総合事務局

一部焼失

女官居室

黄金御殿・寄満

正殿

二階御殿

奥書院
書院・鎖之間

北殿

南殿・番所・近習詰所

奉神門（北側）令和元年１０月３１日未明に発生した火災により、９棟の建物が被災（全焼：７棟、一部焼失：２棟）。

５

首里城ドローン写真 （令和５年３月１６日時点）

沖縄総合事務局

６

Ｒ３年度以降の木材倉庫等仮設施設の整備について
北殿北側見学通路（Ｒ３年10月27日一部供用開始）

沖縄総合事務局

凡例
見学者用階段・EV（Ｒ４年度～）

一般利用動線
バリアフリー利用動線

見学スペース（Ｒ４年度～）

原寸場(Ｒ３・Ｒ４年度)

作業
ヤード

木材倉庫
・加工場
(Ｒ３・Ｒ４年度)

作業
ヤード

素屋根
（Ｒ４年度～）

工事用仮設道路

７

正殿復元に向けた仮設施設の整備について（CGイメージ）
2021年10月完成

沖縄総合事務局
2022年9月完成

2022年11月以降整備

素屋根

木材倉庫

素屋根 見学棟

奉神門

原寸場

原寸場 見学エリア

北殿北側見学通路※詳細は現在調整中

８

北殿北側見学エリアの整備 （R４年10月１日供用開始）

沖縄総合事務局

木材倉庫の令和４年９月末完成にあわせて、令和３年１０月２７日に供用開始した北殿北側見学通路（仮設デッキ）に新たな見学エリアがオープン。本見学エリアでは、原寸場内で作業する職人の様子が間近で見られるほか、デジタルサイネージによる正殿復元の工程等の解説や木材倉庫等の解説展示等を設置している。

北殿北側見学エリア（全景）

原寸場内の様子を見学可能に

原寸場横の新たな見学エリア

現場での展示サイン

９首里城復興 ボランティア活動

沖縄総合事務局○火災により被災した赤瓦のうち、破損せずに残った瓦について、今後の北殿・南殿等の復元で再使用するため、「赤瓦漆喰はがしボランティア」を実施。
○正殿の赤瓦の原料に使用するシャモット（破損瓦を粉末にしたもの）を製作するための粗割り作業「正殿赤瓦のシャモット製作ボランティア」を実施。
○正殿の漆塗装の原料に使用するニービの粉（正殿の柱を支えていた礎石を粉末にしたもの）を製作する「首里城うるし塗り原料“ニービの粉”製作ボランティア」を実施。
【首里城赤瓦漆喰はがしボランティア】【首里城うるし塗り原料“ニービの粉”製作
・開催日程：１期目／Ｒ２年３／２３～４／４（コロナで中断）
ボランティア】
２期目／Ｒ２年１０／２４～１２／２５
・開催日程：Ｒ５年１／１３～５／１４（予定）
３期目／Ｒ３年３／２０～４／１８・実
績：のべ約１．６万人参加、４期目／Ｒ３年１１／６～１１／１４（R5.3.31現在）約４７０㎏のニービの粉を製作
・実績：のべ約４．３千人参加、約２．４万枚の瓦を処理【首里城正殿赤瓦のシャモット製作ボランティア】
・開催日程：Ｒ４年８／３～１１／３０・実績：のべ約１．１万人参加、
約８．６ｔのシャモットを製作【うるし塗り原料“ニービの粉”製作ボランティア】【赤瓦漆喰はがしボランティア】【正殿赤瓦のシャモット製作ボランティア】

１０

令和４年度 首里城復興祭
１．実施概要
日にち：令和4年10月29日（土）～11月3日（木・祝） 6日間開催
場所：首里城公園及び公園周辺
実施プログラム：①国王・王妃出御 ②復興特別見学ツアー ③琉球王朝祭り首里「古式行列」 ④国王・王妃御轎（うちゅう）乗車体験⑤首里城復興祈念ステージ ⑥琉球王朝絵巻行列 映像上映 ⑦琉球芸能公演 ⑧琉球泡盛の粋in銭蔵⑨子ども御開門式（うけーじょー） ⑩木遣行列・正殿起工式映像上映 ⑪正殿ぬり絵体験 ⑫ペーパークラフト体験⑬三線ステージ・体験会 ⑭首里城美術工芸品パネル展 ⑮首里城AR謎解きラリー ⑯木遣イベント

２．総括◆最終日の１１月３日には、木遣行列・正殿起工式と連携して開催し、コロナ過以降はじめて1万人を超える来園者で賑わった。
◆木材倉庫・原寸場を見学できる首里城復興特別見学ツアーでは、通常は立ち入れない作業場で有識者や学芸員による解説を受けるプログラムを実施することで更なる復興の気運を醸成できた。

３.実施状況写真

国王・王妃出御

首里城復興特別見学ツアー

琉球王朝祭り首里「古式行列」

琉球芸能公演11

情報発信
１．SNSを活用した広報活動
首里城公園公式Facebook、YouTubeに加え、InstagramとTwitterの新規アカウントを開設し、復興の状況や公園イベントをSNSで情報発信している。
またYouTubeでは「首里城正殿に会いたくて」と題し、正殿復元工事の作業場や首里城公園の魅力を紹介をしている。

YouTubeTwitter

Instagram

２．お城EXPO2022への出展
令和４年１２月１７日（土）～１８日（日）に神奈川県パシフィコ横浜ノースで開催された「お城EXPO2022」に出展し、首里城の歴史概要や復興の様子を紹介し、VRを活用して復元される正殿のリアル体験を行った。また、沖縄県内の世界遺産に登録されているお城（グスク）などと連携し、コラボ御城印などを開発・販売することで、首里城公園をはじめとする沖縄の城郭のへのPR・周遊促進を図った。

出展ブース

VR体験会

復元される正殿の紹介（VR体験会）

12

県の首里城復興に向けた取組状況

13

全体概要：首里城復興基本計画（Ｒ３．３）の基本施策
基本施策

施策展開

主な担当部
局

1.

正殿等の早期復元と復元過程の公開⑴伝統技術を活用した施設整備⑵木材、瓦等の調達に向けた取組⑶復元過程の公開による観光資源としての
活用

土木建築部

2.

火災の原因究明
及び防火設備・施設管理体制の強化⑴再発防止に向けた防火設備等の強化⑵安全性の高い施設管理体制の構築

土木建築部

3.

首里城公園のさらなる魅力の向上⑴国営・県営区域の一体的利用⑵多様で柔軟な施設の活用

土木建築部

4.

文化財等の保全、復元、収集⑴首里城跡の適正な保全と価値の周知⑵文化財等の復元、修復及び収集

文化観光スポーツ部
教育庁

5.

伝統技術の活用と継承⑴伝統的な建築技術の活用と継承⑵美術工芸における伝統技術の継承

商工労働部
土木建築部※1
文化観光スポーツ部
教育庁

6.

「新・首里杜構
想」による歴史まちづくりの推進⑴歴史を体現できる風格ある都市空間の創
出⑵首里城公園及び周辺地域の段階的整備⑶交通環境の整備

土木建築部

7.

歴史の継承と資産としての活用⑴多様で魅力ある観光資源の活用⑵平和を希求する「沖縄のこころ」の発信⑶次世代を担う子どもたちへの継承

子ども生活福祉部
文化観光スポーツ部
商工労働部
教育庁

8.

琉球文化のルネサンス⑴多様性・独自性を持つ琉球文化の再認識⑵琉球文化の復興と新たな文化の創出⑶国内外へ向けた琉球文化の発信

文化観光スポーツ部
商工労働部
教育庁

※1首里城未来基金を活用した人材育成をR5から開始

14

首里城復元・復興に向けたスケジュール（県）Ｒ１年度（首里城焼失）

Ｒ２年度

Ｒ３年度

Ｒ４年度

Ｒ５年度

・ ・・

首里城復興基本計画（ Ｒ２年度策定、対象期間 Ｒ２～Ｒ１３年度末まで）

火災再発防止検討

首里城公園管理体制構築検討（首里城火災に係る再発防止検討委員会運営 等）（首里城公園管理体制構築検討委員会運営、首里城公園管理体制構築計画策定 等）

新首里杜構想に基づく首里城周辺の歴史まちづくり等推進（首里城復興基本計画内に新首里杜構想を策定、首里杜地区整備基本計画策定、首里杜まちづくり推進協議会運営 等）

中城御殿跡地整備検討（中城御殿跡地整備検討委員会、中城御殿整備基本計画改定 等）

首里城復興基金への寄附金受入（焼失施設等の復元）

首里城未来基金※への寄附金受入（ 人材育成、周辺施設整備）※正式名称／首里城歴史文化継承基金

寄附金を活用した城郭内施設等の復元（首里城復興基金事業）（木材・赤瓦の調達、扁額・制作物の復元、復元に係る各種委員会運営 等）

寄附金を活用した人材育成の推進（ 首里城歴史文化継承基金事業）

見せる復興の推進（復興イベント、情報発信、破損瓦利活用等）（ナイツタイムコンテンツ・ものづくり体験・地域交流に係るイベント実施、復興サイト・ＳＮＳ運営、 破損瓦利活用した取組の推進等）

15

首里城公園の管理体制構築「公園管理センターの増築・改修」
令和３年度の検討を踏まえ、令和４年度は、公園全体の統括機能の強化に向けて、首里城公園
管理センターの増築・改修の基本設計（景観検討を含む）を行った。
取組

年度

管理センター
及び首里杜館の増築・改修

防火設備等
の整備
火災受信機
監視モニター
放送設備
自家発電設備

令和3年度(2021)

令和4年度(2022)

令和5年度(2023)

令和6年度(2024)

令和7年度(2025)

令和8年度(2026)

防火設備等の詳細検討を反映

整備方針

基本設計

実施設計

管理センターの基本設計(景観検討を含む)

管理センター及び首里杜館の実施設計(建築審査会等を含む)

正殿単体完成時に向けた防火設備等の課題の抽出

防災センター機能の向上の考え方

詳細検討

工事

増築・改修工事

国営公園との連携構築に伴う設備等の整備
管理センター及び首里杜館の増築等工事 (城郭内の情報を奉神門以外への共有)(国営公園との連携構築に伴う設備等を除く)

初動対応の詳細検討を反映

基本設計

実施設計

工事

防火設備等の詳細検討 防火設備等の基本設計等 防火設備等の実施設計等 火災受信機、監視モニター、
放送設備、自家発電設備等の整備※国と県の役割分担等を含む復元基本方針※国の検討

全体基本計画①防災センター機能の強化に係る検討

全体基本計画を反映

増築棟 新築②現況施設の条件等を踏まえた必要な諸室の規模・配置等の検討

既存棟 改修③敷地計画・景観の検討

首里城公園管理センター

配置図（案）

16

首里城公園の管理体制構築「公園管理センターの増築・改修」基本設計方針【概要】
既存棟の配置計画
・首里城公園管理センター内に防災拠点スペースを設け、城郭内外の情報の集約と発信に対応できる防火設備等を集約した配置とする。
増築棟の配置計画
・必要諸室面積を確保しつつ、周辺景観を考慮して県道50号線側からできる限りセットバックした配置とする。
・駐車・駐輪スペースを最小限に抑えて、既存植栽帯を活かし、現在の緑の景観を保持するように計画する。

＜参考＞BIMソフトを用いた3Dパース

管理センター北東側(交差点)※鳥瞰

建築計画
・増築部分は、地下１階・地上２階建てとする。
・既存棟と屋根葺き方や屋根勾配を統一する。
立面計画と施設の色彩の計画
・既存管理棟と渡り廊下でつなぐ増築部分であることから、施設全体
として外観の一体感を持たせるため、既存管理棟と同様の仕上材とし、腰壁(厚30杉板張り)や巾木(琉球石灰岩)の高さを既存施設と揃える計画とする。
既存

管理センター北東側(出入口)増築

東側立面図 No Scale17

中城御殿跡地整備の概要
中城御殿イメージパース【施設概要】
王国末期から戦前に至る王家ゆかりの屋敷で竣工間取図などの復元（再現）を可能とする根拠資料が存在する。
【事業実施場所】
旧県立博物館跡地（首里城公園（県営区域）内）【規模・総事業費】
敷地面積 ： 約11,330㎡
延べ床面積： 約3,870㎡（RC造3,030㎡、木造840㎡）【令和３年度整備基本計画改定の概要】
・首里城復興基本計画を踏まえ主に以下の項目を見直し①展示収蔵計画の拡充見直し（美術工芸品の保存管理）②施設全体の防災・防火対策の強化③公園全体の一体利用、魅力向上に資する利用の拡充【中城御殿整備スケジュール（案）】首里まちづくり研究会作成パース

中城御殿の家門（正門）那覇市歴史博物館

18

中城御殿上之御殿エリア（第一期工事 R5～）の整備方針
往時の立岩周辺の写真

遺構写真（上之御殿庭園遺構）

整備計画イメージパース

19龍潭周辺整備（松崎馬場跡）の整備方針
松崎馬場跡の整備方針
首里城正殿及び中城御殿の整備工程を踏まえ、
令和８年度までに松崎馬場の空間を整備する。
宿道上の遺構の保全、公開、活用等の方針は中長期的な視野で検討するため、遺構の真上を避けた位置に園路を整備する。

【園路整備の方針】① 園路(宿道)は、令和8年度までの供用開始に向け暫定的なルートでの整備とする。
② 園路整備では、中城御殿と公園中心部を結ぶ来園者や管理車両等の通行機能を確保する。
③ 園路は、師範学校時代の石垣や芸大石積を迂回したルートとする。

松崎馬場植栽等計画図④ 園路整備にあたっては、宿道(松崎馬場)の歴史的風致景観や世持橋からの景観に留意する。
⑤ 園路幅員は、試掘調査で検出された宿道遺構の
舗装幅員の4.0ｍを基本とする。

松崎馬場のイメージ⑥ 園路沿いで転落の恐れのある箇所については、安全対策を講ずるものとする。

出典：NPO法人首里まちづくり研究会ホームページ⑦ 園路沿いの芸大境界側には築山・植栽帯を設け、芸大駐車場からの雨水等を受ける側溝を設ける。

【広場整備の方針】① 利用者の休憩や歴史学習への活用を想定し、国学・首里聖廟石垣前と松崎(龍潭突出箇所)付
近、園路中間付近に広場を配置する。
② 周辺施設の景観や遺構に留意するとともに、広場の機能を考慮した整備を行う。

『中山傳信録』の「重陽宴図」（1719年冊封）
琉球大学

龍潭の一帯（明治34年発行 日本名勝地誌）
那覇市歴史博物館

20

首里杜地区整備基本計画（令和４年４月策定）の概要○目的
首里城復興基本計画の基本施策に位置付けられた「新・首里杜構想による
歴史まちづくりの推進」を目的とし、首里杜地区の目指す姿や具体的な施策などをとりまとめた計画である。
○計画期間
・計画期間は、令和4年度から令和13年度までの10年間とする。
・正殿完成予定の令和8年度までを前期５年、以降を後期５年とする。
○計画の特徴計画の各取り組みについては、具体的なロードマップを整理している。また、多様な主体が連携して効果的なまちづくりを行えるよう、テーマやエリアごとに関連する施策や事業をパッケージ化した点が特徴である。
○計画の推進体制
令和４年度に、有識者、行政関係、地域団体、関係事業者等で構成する「首里杜まちづくり推進協議会」を設置し、計画の進捗管理や改善を実施予定。協議会では、県、那覇市、地域団体の三者にて事務局を担い、計画の実現に向けた推進体制を構築することとしている。
○取り組みロードマップ（一部抜粋）
方針（１）古都首里を感じられる空間の創出中項目①古都首里を感じられる良好な景観形成の推進

小項目

景観に配慮した良質な公共空間の創出2026（令和8）年 首里城正殿完成予定

取り組み
No

継続
or
新規

事業

事業主体

前

期 （5年）

2022年度

2023年度

2024年度

2025年度

2026年度

2027～2031年度

令和４年度

令和５年度

令和６年度

令和7年度

令和8年度

令和9～13年度

4

継続 無電柱化推進事業 （県道49・50号線）

県（道路管理課）

調査(文化財)後設計

5

継続 公共事業における景観アセスメント

県（都市計画・モノレール課）

景観アセスメント対象事業の選定・実施③共創の景観まちづくりの推
地域人材の育成進11

継続 沖縄らしい風景づくりに係る人材育成

県（都市計画・モノレール課）

人材育成・シンポジウム等の計画・実施等①幅広い歴史文化資源の再評価と保存・活用15

新県(女性力・平和推進課)

有識者委員会における検討16

継続・
中城御殿跡地整備
新県（首里城復興課・都市公園課）

設計

17

継続 円覚寺三門復元工事

県（文化財課）

工事

18

継続・
龍潭周辺整備（松崎馬場、世持橋等）
新県（首里城復興課・都市公園課）

調査・設計

20-1

新

指定文化財周辺の環境整備（南城郭、継世門等の修復保全）

県（文化財課）

調査・設計・工事等（順次実施）

21-1

新

地域資源の調査及び修景等

県（首里城復興課）

取り組み方針の検討

22

継続・
渋滞ボトルネック対策
新県（道路街路課）

交通量調査、渋滞長調査、対策検討、対策実施（順次実施）、効果検証推進に向けた調査・計画の策定（２）歴史文化資源等の保 ②拠点資源及び周辺の保全・
歴史文化資源の保全・復元・整備
全・整備・活用
復元・整備③歴史文化資源の魅力向上・ 地域と協働による新たな文化資源の活用や新たな資源の創出
創出
主要渋滞箇所の対策

第32軍司令部壕保存・公開

期 （5年）

工事

工事

工事等（順次実施）

調査・設計整備等（順次実施）

21

首里杜まちづくり推進協議会（令和４年9月設立）の概要
首里杜まちづくり推進協議会【設立総会】
日時：2022年9月21日（水）14時～
場所：首里公民館

令和4年度の活動概要①各主体が進める事業の内容確認／進捗確認②協議会の体制のあり方の検討③「首里杜地区交通・観光マネジメント計画（骨子案）」の検討④首里杜地区のまちづくりや協議会に関する情報発信

事務局体制
地域事務局を首里杜まちづくり団体連絡協議会、市事務局を那覇市都市計画課、県事務局を沖縄県首里城復興課に設置し、協議会の調整やとりまとめを行う。
構成員分類
(1)地域

構成員
地域住民・団体など

首里杜地区まちづくり団体連絡協議会

地域に所在する観光・商工・交通に関連する事業者、NPO、社団法
首里染織館suikara
人 など(2)事業者

バス・タクシーなど公共交通関連事業、観光DXなど関連テーマを推ＳＣＳＫ株式会社
進する団体・事業者 など(3)学術機関、専門家、地区や取り組みに関連する学術機関や専門家グループなど
団体

国立大学法人 琉球大学
那覇市

(4)行政

国、県、市

沖縄県
国（沖縄総合事務局）(5)その他
必要な構成員首里城公園管理者など

一般財団法人 沖縄美ら島財団

22

首里杜館ガイダンスホールの改修について（１）

体温測定
モニター等

守礼門方向へ

守礼門方向へ

D4-G3/55型4Kモニター①ガイダンスホールへの誘導⑨琉球王朝（常設展）
Ｓ

A-1/パネルボード
D2-1/3Dホログラム⑦サイン/守礼門方向への誘導

D2-2/3Dホログラム

D1/65型4Ｋモニター

B1/B2駐車場からガイダンスホール②街並模型への誘導③インタラクティブ
プロジェクションマッピング

D3-2/
床面投影プロジェクター

D4-G3/55型4Kモニター
D7/天吊プロジェクター④デジタルコンテンツ説明

D4-G1/55型4Ｋモニター
D4-G1

D6/4面モニター②街並模型への誘導

D2-1/3Dホログラム⑥映像（在りし日の首里城）

Ｓ⑧映像／講座④復興状況の発信／施設案内図

D7/天吊スクリーン

D4-G2/55型4Kモニター

ガイダンスホールの拡張⑤模型連動/動画・静止画再生

D8/操作パネル

B1駐車場からガイダンスホール

王都首里街並復元模型

元の主要動線
改修後の主要動線

D5/100型モニター⑤施設情報／動画23

首里杜館ガイダンスホールの改修について（２）

インタラクティブプロジェクションマッピング
D3-2/床面投影プロジェクター

サイン/守礼門方向への誘導
D2-2/3Dホログラム

街並模型への誘導
D2-1/3Dホログラム

王都首里街並復元模型/解説動画等
D5/100型モニター(２台)琉球王朝（常設展）
A-1/パネルボード

24

県民等の復興への参画促進への取組(首里城火災破損瓦等の活用)
首里城火災で焼け残った瓦や石材を首里城の思い出として活用したいとの声を受けて、希望者に対して破損瓦等を配布し、様々なイベントや活動を行ってもらうことで、首里城への「思い」
を多くの人が共有し、形として残していくことを目的に実施。

25

県民等の復興への参画促進への取組（ナンバープレート導入）
県では、「地方版図柄入りナンバープレート」の制度を活用し、首里城復興への願いを込めて、自動車ナンバープレートに「首里城」を取り入れることとしている。
県内から公募等により集まった171点（117名）のデザインから、有識者による審査会にて９作品に絞り、県内在住者を対象とした県民人気投票を実施した。
人気投票の結果、12,625件の投票があり、うち最多得票4,888票を獲得した下記のデザインが決定した。

令和４年１１月２５日
デザイン決定の発表と制作者表彰式を実施

首里城図柄入りナンバープレートの発行は、令和５年 10 月頃を予定

26

県民等の復興への参画促進への取組（シンポジウム開催）
県、琉球大学、県立芸術大学の三者共催により、行政、芸術、人材育成、学術の面から首里城復興と沖縄の歴史文化復興に関するシンポジウムを開催日時：令和4年11月13日（日）＠空手会館（オンライン配信あり）

27

令和４年度首里城復興イベント概要
ものづくり体験・地域交流
会場：首里城公園（芝生広場）

漆喰シーサーづくり

R5.2.18-3.5

漆喰シーサー作り

首里旗頭

ナイトタイムコンテンツ
会場：首里城公園（下之御庭・北城郭）伝統芸能（組踊）

R5.3.4-3.5

プロジェクションマッピング「今しか見れない
首里城をガイド」
夜の木材倉庫の様
子や復興の現状をガイドが案内28

首里城復興イベントについて「いざ首里城 令和の木曵式」

※雨天中止
※雨天中止

※雨天中止

※雨天中止

動画は首里城復興サイトで視聴できます。

・故事に倣った行事「木曳式」を実施し、首里城の完成を祈願し、復興への機運醸成を図る。
・寄付金を活用した木材のお披露目により、支援いただいた国内外の方々への感謝の意を示すとともに、復興に向け情報発信を行う。

御材木（おざいもく）
オキナワウラジロガシ
国頭村 楚洲（そす）にて採取
樹齢 98年 重量約4ｔ
長さ 約9m

首里城復興サイト

29

首里城復興に係る寄附金の状況

30

首里城復興に係る寄附金の状況

沖縄県に寄せられた寄附金額（令和5年3月末）

5,737,180,033円（内訳）
令和元年11月～令和4年3月 5,541,420,099円（首里城復興基金／首里城火災復旧・復興支援寄附金）
令和4年4月～令和5年3月末
195,759,934円（首里城未来基金／首里城歴史文化継承寄附金）
焼失した首里城復元への活用を目的とした「首里城火災復旧・復興支援寄附金」は、令和４年度の正殿工事復元
着工を節目とし、令和４年３月末で受付を終了しました。これまでの皆さまの温かいご支援、ご協力を心より感謝申し上げます。
お寄せ頂いた寄附金は、「首里城復興基金の活用に関する方針」に基づき、焼失した城郭内施設等の復元に引き続き活用させて頂きます。活用状況は、マスコミ公開や県復興サイト等を通してご報告致します。
今後、県としては首里城に係る伝統的な建築等技術に係る人材育成、周辺の歴史まちづくり推進等、引き続き首里城復興に取り組んでまいります。これら施策の推進にあたり、令和４年４月以降は、新たに「首里城未来基金」を創設し、首里城への思いを持つ皆様との連携・協働の一環として、引き続きご寄付を募集し、県事業と一体的に取り組んでいきたいと考えています。今後とも首里城復興へのご支援・ご協力を何卒よろしくお願い致します。

31

首里城復興基金(寄附金)活用の取組（国との協議）状況
沖縄県首里城復興基金への寄附金は、令和３年度末時点で約５５億円が寄せられており、正殿の木材、瓦、屋外彫刻、室内装飾等に活用することが決定している。
沖縄県首里城復興基金の活用に関する方針 第１・第２より

基金は、一日も早い首里城火災からの復興を願う国外を含めた県内外からの寄附金によって積み立てられていることから、県民はもとより県内外の人びとの想いを尊重し、焼失した首里城の城郭内の施設等の復元に活用する。

活用に関する方針 第２より

首里城正殿の復元まで（第１フェーズ）(１)正殿の木材調達に関する事業○大径材(柱・梁・桁などの軸組に使用)の一部→令和２年９月 国と覚書締結

令和４年３月３１日時点※寄附金 総額
約５５.４億円【約２４億円】

正殿復元後(第２フェーズ)【】内は県で想定した概算見込み額

令和３年７月に国と調達範囲を協議し事業開始○大径材を除く造作材(壁､天井､床などに使用)のうち県産材・化粧材→令和３年７月 国と覚書締結

令和５年１月頃に国と調達範囲を協議し事業開始予定(２)正殿の赤瓦調達に関する事業→令和２年12月 国と覚書締結

令和３年度 試作開始 令和４年度以降に国と協議予定(３)大龍柱等の石彫刻、唐破風妻飾等の木彫刻及び龍頭棟飾等の焼物など、屋外彫刻の復元に関する事業○石彫刻(大龍柱等)・木彫刻(唐破風妻飾等)→令和３年７月 国と覚書締結(５)～中略～北殿及び南殿等の復元に関する事業

令和５年１月頃に国と調達範囲を協議し事業開始予定○焼物(龍頭棟飾等)→令和３年７月 国と覚書締結

令和４年度以降に国と調達範囲を協議し事業開始予定(４)扁額などの室内装飾の復元に関する事業○扁額→令和３年３月 国と協議同意 令和３年度 事業開始
○扁額以外→令和３年７月 国と覚書締結 令和５年１月以降に国と協議し事業開始予定

32

首里城復興基金（寄附金）を活用した取組 ※首里城扁額製作〈目的〉

ちゅうざんせいど しゅうずいきゅうよう

えいそえいぜん首里城火災で焼失した正殿の二階に掲げてあった扁額３枚（中山世土・輯瑞球陽・永祚瀛壖）の製作に向けた課
題、検討事項の整理を行い、その仕様や製作方法等をとりまとめ設計に反映させるため、首里城扁額製作検討委員会を設置する。
令和４年度の主な検討状況○題字の断面形状・厚み○落款印・銘の製作技法○彩色の色味○額縁彫刻文様図案

試作仕様の承認■検討委員会
・有識者・専門家５名（歴史・漆芸など）■設計業務
・業務期間：令和３年７月頃～令和５年３月■製作
・令和３年度の設計業務にて、前回と仕様が大きく異なることが分かった。令和４年度は、主に題字彫刻、落款印の仕様、彩色の色味、額縁彫
刻文様の図案検討を行い、試作仕様を決定した。
令和５年度より試作を開始し、試作での課題を本製作へ反映し、本製作に取組む。
・仕様が大きく異なることから、国の正殿工事完成までに扁額１枚の完成を目標とする。
・製作期間：令和５年度～８年度（予定）

令和５年度の取組（予定）
共同作業場
試作の確認検討
試作※試作を行いながら、課題を本製作へ反映。

製作状況確認
本製作◎題字の断面形状、厚みの検討
題字の断面形状は、
琉球事例を参考に蒲鉾形で決定。

扁額

蒲鉾形15mm 薄板形15mm 蒲鉾形20mm

題字の厚みは、15mmと18mmの２案製作し、試作にて比較して決定する。

◎額縁文様の検討
琉球彫刻事例の扁平の向龍を立体的にアレンジ。
さらに、正殿大龍柱の特徴を反映。

33

首里城復興基金（寄附金）を活用した取組 ※首里城扁額製作
令和５年度より開始する試作のイメージ
長辺半分＋α（向龍寸法）③彫刻＋髹漆・加飾あり
正龍：金薄磨（彫刻）

一辺は額縁を廻さず裏側から別材で補強して、断面構造がわかるようにする縁まわり：青塗＋朱塗（地板に直接彩色）
落款印：朱塗（彫刻）
皇帝銘：金薄磨（堆錦）

年月銘：金薄磨（堆錦）

差替え予定
短辺原寸

②彫刻・
木地まで

地板：黄色塗題字： ：金薄磨（彫刻）髹漆工程を段階的に表現
木地
裏面イメージ図白木①木取りまで

地板の髹漆については、別途で髹漆工程の手板を作成する。

額縁は①～③の工程を３辺で段階的に見せる。

※安全性を考慮し、桟・かすがいで懸念があれば、裏側から別材で補強することも可能。

34

首里城復興基金(寄附金)を活用した取組 ※首里城復興基金事業

監修会議

１．首里城復興基金事業 監修会議
＜目的＞ 首里城火災からの復興を願う寄附金によって積み立てられた首里城復興基金を活用し首里城正殿の復元工程に合わせ、国から提供された仕様をもとに円滑に製作できるよう、
首里城復興基金事業 監修会議（以下「監修会議」という。）を設置する。

塗装作業チーム

彩色・彫刻ＷＧ

塗装に関する詳細検討

彩色・彫刻に関する検討
高良委員長、安里委員、波照間委員、室瀬委員

彩色・彫刻作業チーム【沖縄県】
首里城復興基金事業 監修会議

仕様・工程・復元方針等の提供【国】
首里城復元に向けた技術検討委員会

彫刻ＷＧ
大龍柱・御差床など

焼物ＷＧ
龍頭棟飾・鬼瓦

彩色・彫刻に関する詳細検討

木材・瓦類ＷＧ

高良委員長、安里委員
伊從委員、小倉委員
関澤委員、田名委員
長谷見委員、波照間委員
室瀬委員、涌井委員

防災ＷＧ
防災に関する検討（協力委員：国・県）

北殿・南殿等ＷＧ
北殿・南殿等に関する検討

染織ＷＧ（委員：学識者・専門家等）１０名

１１名

・首里城復元に係る技術検討
・ワーキング部会や作業チームで詳細な仕様等の検討

県の会議と関係する会議

製作方法の調整
進捗状況の報告など

木材・瓦類に関する検討

連携

垂飾（瓔珞）

瓦類ＷＧ
屋根瓦・磚など（委員：学識者・専門家等）７名（協力委員：国・県）６名
・製作に係る監修
・製作体制や製作工程等の確認

＜任期＞

田名委員長
安里委員
波照間委員
西村委員
波多野委員
寺田委員
与座委員

２年更新（再任を妨げない）

35

首里城復興基金(寄附金)を活用した取組 ※首里城復興基金事業

監修会議

２．首里城復興基金事業の対象
部位
木材

赤瓦

種類

名称
柱材(国産ヒノキ)
大径材 向拝柱材(イヌマキ)
小屋丸太梁材
角材(化粧材･県産材)- 大径材以外
板材(壁･天井･床等)
瓦[正殿 約60,000枚](1)
赤瓦[金型･機材･環境整備] 【瓦類
ＷＧ】
雲型飾瓦[約280個](2)
瓦類(12)龍頭棟飾(13)鬼瓦(13)(1)赤瓦（くもがたかざりがわら）

屋外彫刻 (4)石彫刻

大龍柱/台石

(5)

〃

(6)

〃

小龍柱
石高欄/持送石

(7)

〃

-

〃

(8)

木彫刻

(9)

〃

懸魚（げぎょ）
唐破風妻飾

(10)

〃

向拝 透欄間(11)〃

向拝 奥の彫刻物(12)

焼物(2)雲形飾瓦

唐破風部（側面）
【彫刻
ＷＧ】

(8)懸魚
(8)
(9)唐破風妻飾
(9)

(7)礎盤
(7)

(7)礎石

（からはふつまかざり）(14)磚

(10)向拝透欄間(10)（こうはい すかしらんま）（こうはい(4)大龍柱(4)

正殿以外の赤瓦[約30万枚]（いしこうらん）礎石[105個]
礎盤[4箇所×3段]
石階段(6)石高欄(5)小龍柱(11)向拝奥の彫刻物）

龍頭棟飾[3個+胴体]（りゅうとうむなかざり）

(13)

〃

鬼瓦[4個](14)〃磚[約1,500枚]

室内装飾 (3)

漆芸

(15)

垂飾

（おにがわら）（せん）

扁額[3点]（へんがく）[共同作業場]
１階 御差床瓔珞（うさすかようらく）(16) 造作･彩色 台御差床（だいうさすか）(17) 造作･彩色 御差床（うさすか）

【焼物
ＷＧ】

２階

(3)扁額 １階

(17)御差床(16)台御差床(15)御差床瓔珞

【瓦類
ＷＧ】

【染織
ＷＧ】
【彫刻
ＷＧ】

県で製作し首里城内で国へ引渡し(彩色や設置等の現場作業を含まない)

36

首里城復興基金(寄附金)を活用した取組 ※首里城復興基金事業

監修会議

３．監修会議、ワーキング部会の構成と役割• 監修会議では、学識有識者７人のほか、関係機関を協力委員として配置。【設置要綱 第3条】
• 監修会議は、製作及び監修方針をとりまとめる場であり、各分野の監修に係る詳細事項については、
ワーキング部会（以下「ＷＧ部会」という。）にて検討する。【設置要綱 第2条及び第6条】• 各分野のＷＧ部会には、技術継承を図るため、若手を１名程度含める。

委員

首里城復興基金事業 監修会議
年２回程度開催
製作及び監修方針をとりまとめる場（1)製作体制及び製作作業工程に関すること。
(2)監修方法及び監修頻度に関すること。

歴史(琉球史)田名 真之

沖縄県立博物館・美術館 館長（委員長）

歴史(漆工史)安里 進

沖縄県立芸術大学 名誉教授

歴史(文化史)波照間 永吉沖縄県立芸術大学 名誉教授

彫刻・焼物

西村 貞雄

琉球大学 名誉教授

彫刻・焼物

波多野 泉

沖縄県立芸術大学 学長

染 織

寺田 貴子

活水女子大学 特別専任教授

瓦 類

与座 範弘

沖縄県立芸術大学 工芸専攻非常勤講師※協力委員６人（名簿は別紙参照）

ＷＧ
彫刻ＷＧ

焼物ＷＧ

大龍柱・御差床など

龍頭棟飾・鬼瓦

西村 貞雄
波多野 泉
砂川 泰彦★
歴史系委員１名以上
製作技術者の代表

西村 貞雄
波多野 泉
森 達也★
歴史系委員１名以上
製作技術者の代表

瓦類ＷＧ

染織ＷＧ

屋根瓦・磚など

垂飾（瓔珞）

与座 範弘
花城 可英★

寺田 貴子
久保 智康★

歴史系委員１名以上
製作技術者の代表

歴史系委員１名以上
製作技術者の代表

各分野のＷＧ
年２回程度＋適宜開催、製作や監修方法等の詳細検討
分野別の専門家（２～３人）、歴史系委員１人以上、製作技術者の代表で構成※分野別ＷＧ部会での参加者は★

37

首里城復興基金(寄附金)を活用した取組 ※首里城復興基金事業

監修会議

４．令和４年度における監修会議と各ＷＧ部会の開催状況
会議名

12月

監修会議

① 監修会議(12/6)

彫刻ＷＧ部会① 12/19

焼物ＷＧ部会

２月② 1/27３月

備考② 監修会議(3/7)

２回
３回③ 2/28① 2/3

瓦類ＷＧ部会② 3/1① 2/14

会議名

２回
１回① 2/17

染織ＷＧ部会

月

１月

② 3/2

２回

議論の概要

12月6日

第１回 監修会議• 監修会議及びＷＧ部会の進め方の確認• 技術者選定の基本的な考え方 及び 各ＷＧ部会での選定について確認• 人材育成・技術継承の方針(製作記録の活用と情報発信など)の確認• 材料調達の進捗状況の確認

12～3月

各ＷＧ部会

• 製作・監修方針の詳細(製作工程と監修/記録の頻度など)を検討

第２回 監修会議• 各ＷＧ部会の検討状況、製作・監修事項の報告• 次年度の検討事項の確認• 人材育成・技術継承に向けた製作記録の状況の確認• 製作過程における資料状況とその活用・保管の方針の検討状況の確認

3月7日

38

首里城復興基金(寄附金)を活用した取組 ※首里城復興基金事業

監修会議

５．首里城復興基金事業での人材育成・技術継承について【人材育成・技術継承の３本柱】

４者：国・県立芸大・指定管理者・県

Ⅰ.首里城復興基金事業

Ⅱ.首里城未来基金

Ⅲ.４者の連携協定「首里城復興基本計画」(R3.3 沖
縄県)における「基本施策１：正殿等の早期復元と復元過程の公開」として、県内外の人々の想いを実現（カタチに）し見せていくとともに、「基本施策５：伝統技術の活用と継承」として、製作現場が人材育成や技術継承の機会を提供する場にもなる。

令和４年度から開始しており、「基本施策５：伝統技術の活用と継承」と同様に、「伝統的な建築等の技術の人材育成による継承」
として、研修や講座（先進事例地含む）などを令和５年度より実施する予定。

県立芸大や指定管理者と連携し、国や県の現場体制の構築、現場研修（OJT）や講座(Off-JT)等の実施に加え、製作記録の教育・研究活動における教材での活用を図る。
また、首里城復元に資する伝統技術について広く関心を持ってもらえるように情報発信を行うので、製作記録は情報発信の素材としても活用することを視野に、将来の製作技術者の候補や伝統技術継承への理解者の裾野を広げることを目指す。

関与人数イメージ

研修・講座[県 首里城未来基金での研修事業
指定管理者 文化財保存技術研修事業 など]

製作現場[県 首里城復興
基金事業]

施工現場

製作記録の作成[県立芸大 教育・研究への活用]＆
情報発信[国 発注建築工事]

39

首里城復興基金（寄附金）を活用した取組 ※首里城復興基金事業
クチャ
配合案

７（

破砕

７

：

石嶺クチャ

赤土

正殿破損瓦

３）

３

5%

破砕

粉砕

粉砕

フルイ5mm

沖縄県赤瓦事業協同組合

フルイ0.5mm

配合

・既存の製造ラインの活用を基本

県発注

赤瓦

シャモット化工程（１８ｔ）
１.ボランティアによる荒割り
国運営

※３段階で
シャモット化

赤土を1mmに粉砕しシャモットを配合

正殿破損瓦（5cm程度）2cm程度へ突き割り

配合

ものづくりネットワーク沖縄
混練
押出成形※首里城赤瓦の軒丸瓦の既存金型（前回は県外で製作）

金型製造
・瓦当部や曲線部を含め検討する
・メンテナンスを含め県内で行う品質をそろえるため、瓦工場１カ所で配合・混練

組合の各工場の窯で成形・焼成

２.乾式粉砕（2cm→2mm）

粉砕機へ投入

粉砕物の分別

荒地
粉砕後

プレス成形

３.湿式粉砕（2mm→0.5mm）
乾燥
焼成
ミルでの湿式粉砕

沖縄県工業技術センター

・各窯での焼成状況の確認
吸水率､色味､収縮率､曲げ強度

フィルター
プレスで脱水※シャモット化イメージ
右写真は土砂を原料

40

首里城復興基金（寄附金）を活用した取組 ※首里城復興基金事業

赤瓦金型

【方針】
18種類の赤瓦の型ごとに製造品質や工程、費用対効果を考慮し、金型を独立型・併用型かを検討し、製造する。
独立型は、製造枚数が大量のものを基本とする。
併用型は、型が似ていて、左右対称や一部変更（切落等）のみのものを基本とする。
金型の種類は、保管方法の適正を含めて、検討する。
金型製造分担のイメージ
独立型①丸瓦(1)14,900枚

併用型②平瓦(1)38,200枚⑤二の平瓦(1)757枚⑦二の平瓦(2)左右各70枚

41

首里城復興基金（寄附金）を活用した取組 ※首里城復興基金事業

磚・磚の仕様（原土やその配合、吸水率、強度等）については、
令和５年度に品質試験用の機材を購入し、既存磚との性能比較など行い、検討を進める。
・今回の復元では、県内にある技術を活用しての生産が可能なように、県内の関係者と連携して取り組む。

瓦製造などの関係団体◎品質を満足させる原土の調達◎材料の配合・成形◎各窯での焼成（試作検討含む）
首里城復興基金事業 監修会議

連携
（技術指導など）◎瓦類ＷＧにて課題検討

沖縄県工業技術センター◎原料の品質確認◎成形・焼成状況の確認

首里城内の既存磚

令和４年度（2022）
12

1

2

3

令和５年度
（2023）
4～6

7～9 10～12 1～3

令和６年度（2024）
4～6

7～9 10～12 1～3製造検討（試作、原土および製造品質の確認）
原土調達、ねかし

令和７年度（2025）
4～6

7～9 10～12 1～3

令和８年度（2026）
4～6

7～9 10～12 1～3

製造
設置

42

首里城復興基金(寄附金)を活用した取組 ※木材調達■ヒノキ・柱材の165本を納入済

・小屋丸太梁の4本を納入済
表面含水率：25.0％以下であることを確認

首里城木材倉庫への搬入状況■首里城搬入スケジュール
・柱材 １月中旬より順次搬入、全４回（計165本）
1月18日 57本 引渡
2月15日 33本 引渡
3月 8日 54本 引渡
3月16日 21本 引渡・小屋丸太梁 ３月上旬より順次搬入、全２回（計4本）
3月 8日
2本 引渡
3月20日
2本 引渡

受け入れ検査の状況

43

首里城復興基金(寄附金)を活用した取組 ※木材調達■イヌマキ
・向拝柱用の７本は、全て今年１月に修正挽きを実施
表面含水率：25.0％以下であることを確認（平均で昨年２月末63.4％から
今年２月末20.7％(18.6～23.4％の範囲)へ低下）■首里城搬入スケジュール
・向拝柱材

3月14日

7本

引渡
イヌマキの修正挽き後の保管状況

イヌマキの強度試験状況■オキナワウラジロガシ
・小屋丸太梁用の３本は、全て昨年２月上旬に収穫し、昨年５月末に樹皮剥ぎを行い、倉庫で保管
・年輪計測は、昨年９月中旬に谷口教授（琉大）等にて実施（4t材98年・3t材84年・2t材72年）

運搬前検査状況・強度確認は、２月中旬にカストロ教授（琉大）にて非破壊試験を実施
・小屋丸太梁材３本は、３月２４日に納入済。

含水率計測状況

イヌマキ運搬前検査状況

年輪計測状況

非破壊強度試験状況

44【参考】首里城復興基金に関連する石材調達イベント ※与那国フェスティバル※与那国町主催のイベント～木遣唄・踊り～【 式 次 第 】
１.安全祈願場所：与那国町 久部良漁港内
日時：令和５年２月２５日(土)午前１０時～１２時

２.主催者(町長)あいさつ
３.町議会議長あいさつ
約６～９トンの細粒砂岩３つ(大龍柱を予定)

４.祝辞
５.来賓あいさつ
６.フルシお披露目
７.共催者あいさつ

安全祈願

８.伝統芸能披露

主催者(町長)あいさつ(１)座ならし（自治公民館）(２)とぐる岳節（宮良康正）(３)木遣唄、踊り（自治公民館）(４)旅果報節（宮良康正）(５)嘉例吉節（〃）

９.式典終了宣言とぐる岳節

木遣唄、踊りフルシお披露目座ならし45

首里城未来基金（首里城歴史文化継承基金） R4.4.1～
・首里城復興基金への寄附受付は、令和３年度末を以て終了。
・引き続き首里城を思う国内外の多くの皆様と連携・協働し、一体的に復興へ取り組むため、令和４年度から下記の基金・寄付金を創設した。

46

首里城歴史文化継承基金事業（R5新規事業）
首里城未来基金を活用し、伝統的な建築等技術に係る人材育成に取り組む
目的１
復元事業等と連携した研修実施による現場即応可能な人材の育成

目的２
各技術団体・個人のネットワーク構築による
将来自走可能な連携体制整備

連携

監修会議

実習先
受入調整

首里城復興基金
活用事業

連携調整会議（人材育成）

県(首里城復興課)

連携

伝統的な建築等技術に係るアドバイザーチーム（各分野から１名程度）（扁額、各制作物）
委託

中城御殿等の歴史文化施設整備

沖縄総合事務局
実習先
受入調整

首里城復元工事

・事前調整
・報告

連携

運営・ネット
ワーク構築

沖縄美ら島財団
研修企画・運営
事務局

県(文化財課)等

・研修生推薦依頼
・講師就任依頼

参画

伝統的な建築等の技術を有する
個人・団体

・ＳＮＳ、ＨＰを運営
・研修生公募

有形文化財・古民家補修等

文化庁
伝承者養成事業

連携実施

・研修生募集・研修講師就任依頼

県立芸大

教育機関（県立芸大、専門学校、高校等）
研修機関（工芸振興センター等）
その他関係団体

47

首里城未来基金を活用した人材育成の取組
内閣府沖縄総合事務局、沖縄県、(一財)沖縄美ら島財団、県立芸術大学は、正殿や北殿・南殿等の焼失建物の復元、さらに復元後の保存修復等に必要となる伝統技術を継承すべく、復元、保存修復等の技術を有する人材の育成を進めるため、連携協定を締結した。
首里城復元における技術継承・人材育成に係る連携協定締結式
令和４年１１月２２日

＠首里城公園情報展示室

今後の県の取組・首里城未来基金を活用し、
令和５年度から人材育成に係る研修事業を実施する。
・国の復元工事、及び県の首里城復興基金を活用した制作物監修とも現場実習等で連携を図る。
・その他、各機関連携して人材育成に取り組む。

沖縄美ら島財団 沖縄総合事務局
花城理事長
田中局長

沖縄県
玉城知事

県立芸術大学波多野学長

48

これまでの県 ・ 国の動向

49

県 ・ 国の動向 (2021年４月～2023年３月)※関係主体欄の「美」は、（一財）沖縄美ら島財団
年月日
３月20日
～４月18日県国

美

首里城赤瓦の漆喰はがしボランティア再開

4月1日

国

第５回 首里城復元のための関係閣僚会議 幹事会

4月23日

県

「首里城火災に係る再発防止策（基本的な方向性）」を公表

5月20日

国

正殿復元工事に向けた新たな見学通路、および仮設施設（原寸場、木材倉庫、素屋根）の整備を発表

5月25日

国

県

2021年
県

6月1日
6月2日

国

6月7日
6月9日
６月14日～
７月16日

沖縄県とSCSK株式会社が「首里城復興におけるDX推進に関する連携協定」を締結
県

県
県

首里城復元に向けた技術検討委員会 第１回 北殿・南殿等ワーキンググループ会議
令和３年度 第１回 首里城復旧・復興推進本部会議（書面開催）→ 首里城復興基本計画における基本施策の推進に向けた具体的な事業・取組として、「首里城復興基本計画推進事業(70件)」を決定

県
国

首里城復元に向けた技術検討委員会 第１回 木材・瓦類ワーキンググループ会議→ 沖縄県から、県産木材(オキナワウラジロガシ)候補木の選定方法や環境対策等を報告

首里城復元に向けた技術検討委員会 第１回 彩色・彫刻ワーキンググループ会議
首里城火災破損瓦等の利活用アイディア募集（令和３年度１次募集）

50

県 ・ 国の動向 (2021年４月～2023年３月)
年月日
6月24日

国

県

首里城復元に向けた技術検討委員会 第１回 防災ワーキンググループ会議

6月30日

国

県

首里城復元に向けた技術検討委員会 第２回 木材・瓦類ワーキンググループ会議

7月7日

国

県

首里城復元に向けた技術検討委員会 第２回 彩色・彫刻ワーキンググループ会議

7月14日

国

県

令和３年度 第１回 中城御殿跡地整備検討委員会

県

7月15日
7月16日

国

令和３年度 第１回 首里城復旧・復興ワーキンググループ会議
県

令和３年度 第１回 首里杜地区整備検討委員会

7月19日

県

令和３年度 第２回 首里城復旧・復興推進本部会議→ 首里城復興基金（寄附金）を活用し、県が石彫刻等の制作物、木材（小径材、造作材）、
赤瓦（せん瓦、雲型飾瓦）などを調達・製作することについて、国に協議を申し入れる旨
を決定

7月20日

県

令和３年度 第32軍司令部壕保存・公開検討委員会 第３回会合

2021年

7月26日

国

県

令和３年度 第１回 首里城公園管理体制構築検討委員会

7月27日

国

県

令和３年度 第１回 首里城復元に向けた技術検討委員会

7月30日

国

県

「首里城正殿復元工事に用いる制作物の譲渡に関する覚書」を締結→ 7/19に申し入れた協議について合意

51

県 ・ 国の動向 (2021年４月～2023年３月)
年月日
8月13日

国
国

8月13日
9月15日

２０２１年

県

国

令和３年度 第１回 首里城扁額製作検討委員会
首里城御庭の磚（せん）瓦の撤去作業を公開

県

首里城復元に向けた技術検討委員会 第２回 防災ワーキンググループ会議

9月22日

県

第32軍司令部壕のドローン測量調査を公開

9月29日

国

首里城御庭の北殿北側見学デッキの整備状況を公開

9月30日

国
県

10月3日
10月5日

県

国

首里城復元に向けた技術検討委員会 第３回 彩色・彫刻ワーキンググループ会議
首里城再興学術ネットワークシンポジウム2020開催（県立芸術大学・琉球大学との共催）

県

首里城復元に向けた技術検討委員会 第３回 木材・瓦類ワーキンググループ会議

10月8日

県

首里杜館の大型ディスプレイ、映像コンテンツ公開

10月14日県

令和３年度 第２回 首里城復旧・復興ワーキンググループ会議

10月21日国県

首里城復元に向けた技術検討委員会 第2回 北殿・南殿等ワーキンググループ会議

52

県 ・ 国の動向 (2021年４月～2023年３月)
年月日
国

10月27日国

10月28日
10月30日～
11月３日

国

県
県

首里城復元に向けた技術検討委員会 第３回 防災ワーキンググループ会議美

令和３年度 首里城復興祭（主催：首里城祭実行委員会）

県

令和３年度 首里城復興イベント（10月30日・31日・11月３日）

11月1日

県

琉球歴史文化の日 制定記念式典→ 沖縄の歴史・文化への理解を深め、次世代に継承し、新たな歴史と文化の創出に向けて
令和３年度より制定。

11月2日

県

令和３年度 第２回「琉球文化ルネサンス」に関する万国津梁会議

10月30日

２０２１年

首里城御庭の北殿北側見学デッキを一部供用開始

国

11月3日
11月６日～
11月14日国

県
県

玉城知事が首里城の現場を視察
美

首里城赤瓦の漆喰はがしボランティア募集（最終）

11月9日

国

県

首里城復元に向けた技術検討委員会 第４回 彩色・彫刻ワーキンググループ会議

11月10日国県

令和３年度 第２回 首里城公園管理体制構築検討委員会

11月16日
11月22日～
１月７日

国

県
県

美

首里城復興DX共創ラボのオープン（連携協定：SCSK株式会社）
首里城火災破損瓦等の利活用アイディア募集（令和３年度２次募集）→ 今回から瓦の種類を追加し、石材も利活用募集を開始

53

県 ・ 国の動向 (2021年４月～2023年３月)

年月日
12月1日

国

県

令和３年度 第２回 首里城復元に向けた技術検討委員会

12月21日国県

令和３年度 第２回 首里城扁額製作検討委員会

12月24日国県

令和３年度 第２回 中城御殿跡地整備検討委員会

２０２1年

県

12月27日
1月13日

国

令和３年度 第32軍司令部壕保存・公開検討委員会 第４回会合
県首里城復元に向けた技術検討委員会 第４回 防災ワーキンググループ会議

1月19日

県

令和３年度 第３回 首里城復旧・復興ワーキンググループ会議

1月24日

県

令和３年度 第３回「琉球文化ルネサンス」に関する万国津梁会議

1月28日

国

県

首里城復元に向けた技術検討委員会 第４回 木材・瓦類ワーキンググループ会議

２０２２年

1月30日

1月31日

1月31日

国

国

首里城復元に向けた技術検討委員会 報告会

県

令和３年度 第３回 首里城復旧・復興推進本部会議→ ①首里城火災復旧・復興支援寄附金の受入終了(R4.3.31)、②首里城復興への新たな基金の創設、③正殿への県産木材の使用変更について決定。
県

令和３年度 第３回 首里城公園管理体制構築検討委員会

54

県 ・ 国の動向 (2021年４月～2023年３月)
年月日
2月2日

県

美

第１回 令和首里城復興イベント実行委員会

2月3日

国

県

令和３年度 第２回 首里杜地区整備検討委員会

２月3日～
３月１日

県

「首里城公園管理体制構築計画（案）」に対する県民意見等を募集

2月17日

国

県

首里城復元に向けた技術検討委員会 第５回 防災ワーキンググループ会議

2月24日

国

県

首里城復元に向けた技術検討委員会 第5回 彩色・彫刻ワーキンググループ会議

2月28日

県

美

国頭村立安波小学校でのオキナワウラジロガシ苗木づくり

3月1日

国

美

正殿塗装の顔料である「久志間切弁柄」の塗装実験を公開

3月2日

国

県

首里城復元に向けた技術検討委員会 第3回 北殿・南殿等ワーキンググループ会議

２０２２年

県

3月4日
3月8日

国

令和３年度 首里城復興イベント（3月4日～6日・12日・13日）
県

令和３年度 第3回 首里城扁額製作検討委員会

55

県 ・ 国の動向 (2021年４月～2023年３月)
年月日

２０２２年

3月10日

国

県

令和３年度 第3回 首里杜地区整備検討委員会

3月16日

国

県

令和３年度 第３回 中城御殿跡地整備検討委員会

3月17日

国

県

令和３年度 第３回 首里城公園管理体制構築検討委員会

3月24日

沖縄県議会で「沖縄県首里城歴史文化継承基金条例」が全会一致可決→ 首里城未来基金への寄附金の受入開始(令和４年４月１日～)が正式決定

県

3月23日
国

県

令和３年度 第３回 首里城復元に向けた技術検討委員会

3月28日

県

令和３年度 第32軍司令部壕保存・公開検討委員会 第5回会合

3月

県「中城御殿整備基本計画」を改定

56

県 ・ 国の動向 (2021年４月～2023年３月)
年月日
４月

県

「首里杜地区整備基本計画」を策定

4月

県「首里城公園管理体制構築計画」を策定

4月1日

県

首里城未来基金（沖縄県首里城歴史文化継承基金）への寄附金受付を開始

6月22日

国

県

令和４年度 首里城復元に向けた技術検討委員会 第１回 防災ワーキンググループ会議

8月1日

国

県

令和４年度 第１回 首里城公園管理体制構築検討委員会

２０２２年
8月3日

国

美

県

首里城復興ボランティア：赤瓦シャモットづくり（８月３日～１１月30日）

8月9日

国

県

令和４年度 首里城復元に向けた技術検討委員会 第２回 防災ワーキンググループ会議

9月14日

国

県

令和4年度 第1回 中城御殿跡地整備検討委員会

9月21日
9月28日

県

那
国

地
県

令和4年度 第1回 首里杜まちづくり推進協議会
令和４年度 第１回 首里城復元に向けた技術検討委員会

57

県 ・ 国の動向 (2021年４月～2023年３月)
年月日
10月3日

国

県

令和４年度 第１回 首里城扁額製作検討委員会

10月29日県

国頭

令和首里城復興イベント木曳式「国頭フェスティバル」「木曳パレード」開催

10月30日県那

令和首里城復興イベント木曳式「那覇フェスティバル」開催

11月3日

地

美

県

国

11月3日

令和首里城復興イベント木曳式「首里城木遣行列」「木遣イベント」「首里城復興祭」開催
首里城正殿復元整備工事 起工式開催

２０２２年
県

11月13日
11月22日国美県県

11月25日首里城再興学術ネットワークシンポジウム2022開催（琉球大学、県立芸術大学と三者共催）

学

首里城復元における技術継承・人材育成に係る連携協定の締結
首里城図柄入り自動車ナンバープレートのデザイン決定

12月6日

国

県

令和４年度 第１回 首里城復興基金事業 監修会議

12月16日国県

令和４年度 首里城復元に向けた技術検討委員会 第３回 防災ワーキンググループ会議

58

県 ・ 国の動向 (2021年４月～2023年３月)
年月日
1月13日

国
国

2月8日

美

県
県

令和４年度 第２回 首里城公園管理体制構築検討委員会

県

2月18日

首里城復興ボランティア：うるし塗り原料「ニービの粉」製作（１月１３日～５月１４日）

令和4年度 首里城復興イベント（2/18・2/19・2/２５・2/２６・３/４・3/５）

3月2日

国

県

令和４年度 第２回 首里城扁額製作検討委員会

3月7日

国

県

令和４年度 第２回 首里城復興基金事業 監修会議

3月9日

国

県

令和４年度 第２回 首里城復元に向けた技術検討委員会

3月15日

国

県

令和４年度 第３回 首里城公園管理体制構築検討委員会

２０２３年

3月16日

国
国

3月17日
3月24日

県

美

県
県
那

首里城復元における技術継承・人材育成 第１回連携調整会議
令和4年度 第2回 中城御殿跡地整備検討委員会

地

令和4年度 第2回 首里杜まちづくり推進協議会

59

東のアザナより正殿方向を見る

R５.５撮影