工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：ゾーン 30 整備工事
２

工事場所：鴻巣市吹上富士見 2 丁目、3 丁目 地内

３ 工

種：塗装工事業（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和 2 年 11 月 8 日から

令和 年 月 日から

令和 3 年 2 月 15 日まで

令和 年 月 日まで

契約金額

5,998,300 円

5,445,000 円

（税込）

工事概要

更 前

「１工区」区画線工1式:止まれ「１工区」区画線工1式:止まれN=14

N=13箇所、ｿﾞｰﾝ30N=8箇所、交差点

箇所、ｿﾞｰﾝ30N=8箇所、交差点（丁・十字路14箇所）、外側線（丁・十字路14箇所）、外側線

L=1,500m、停止指導線L=2m、区画

L=1,510m、停止指導線L=2m、区画線

線消去L=12m 「２工区」区画線工1

消去L=56m 、文字・記号1式「２工式:止まれN=29箇所他、ｿﾞｰﾝ30N=16

区」区画線工1式:止まれN=30箇所

箇所、交差点（丁・十字路20箇

他、ｿﾞｰﾝ30N=16箇所、交差点（丁所）、外側線L=1,090m、停止指導・十字路20箇所）、外側L=1,200m、線L=3m、ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄL=85m、区画線

停止指導線L=3m、ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄL=85m、消去L=72m 「その他」区画線工1

区画線消去L=71m 文字・記号1式

式:外側線L=120m、ｾﾝﾀｰﾗｲﾝL=60m、「その他」区画線工1式:外側線

交差点（丁・十字路3箇所）、区画

L=183m、ｾﾝﾀｰﾗｲﾝL=60m、交差点

線消去L=62m（丁・十字路3箇所）、区画線消去
L=62m

５

変更理由

施工前事前精査の結果、外側線、文字、記号の追加が必要と判断したため変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：橋梁改修工事（筑波橋）
２

工事場所：鴻巣市下忍字中 地内外

３ 工

種：土木一式工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 後

令和 年 月 日から

令和 3 年 2 月 26 日まで

令和 年 月 日まで
108,453,400 円

107,745,000 円（税込）

舗装打換え・床版防水工(車道部A=195

舗装打換え・床版防水工(車道部A=195㎡、歩道部A=134㎡) 薄層カラー舗装㎡、歩道部A=134㎡) 薄層カラー舗装工

工A=14㎡

A=14㎡

式

区画線工1式

伸縮継手工1

縁石部分補修工N=1箇所 排水管撤去工N=4箇所

地覆補修工A=61㎡

支承

区画線工1式

伸縮継手工1式

縁石部分補修工N=1箇所

排水管撤去工N=4箇所 地覆補修工A=61㎡

支承取替

取替工1式

縁端拡幅工1式 ひび割れ

工1式 縁端拡幅工1式 ひび割れ補修工

補修工1式

断面修復工1式 豆板補修

1式 断面修復工1式 豆板補修工1式工1式

橋梁塗装工A=840㎡ 橋梁塗膜

運搬・処分工1式
工A=120㎡
足場工１式

５

変

令和 2 年 3 月 5 日から

契約金額

工事概要

更 前

橋梁塗装工A=840㎡ 橋梁塗膜運搬・処

道路付属構造物塗装

分工1式 道路付属構造物塗装工A=120㎡

護岸天端撤去・復旧工1式

護岸天端撤去・復旧工 1 式 足場工１式
既存舗装擦付工１式 照明灯補修工１式

変更理由

橋梁部と既存状況を精査したところ、橋梁部とりつけの車道部において、不陸があるため舗装擦付けが必要となった。
また、親柱部において、防犯灯と連動している照明が不灯状態であったため、修繕工事が必要となった。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：鴻巣市総合福祉センター駐車場改修工事
２

工事場所：鴻巣市箕田 地内

３ 工

種：土木一式工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 前

令和 年 月 日から

令和 2 年 8 月 31 日まで

令和 年 月 日まで
9,419,300 円

9,405,000 円

（税込）
工事面積

５

更 後

令和 2 年 5 月 21 日から

契約金額

工事概要

変

A=1,610㎡

工事面積

A=1,570㎡

土工１式、不陸整正工 A=1,560㎡、AS

土工１式、路面切削工 A=1,120㎡、AS舗

舗装 A=1,610㎡、区画線工１式、歩車

装 A=1,570㎡、区画線工１式、歩車道境

道境界ブロック設置工 L=14m、植栽処

界ブロック設置工 L=14m、植栽処分工１

分工１式

式

変更理由

当初、AS舗装において、全面的に通常型開粒度ASを打替える予定だったが、既存AS舗装部分が10cmで施工されていた為、切削及びﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ舗装にて、基層形成後、5cmのｵｰﾊﾞｰﾚｲするため。又、今後の耐久性を勘案し、乗合いﾊﾞｽが通るﾙｰﾄのみ、改質Ⅱ型開粒度ASとしたいため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：鴻巣市立屈巣小学校 校庭芝生化工事
２

工事場所：鴻巣市屈巣字薬師前 地内

３ 工

種：土木一式工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

契約金額

変

更 後

令和 2 年 6 月 10 日から

令和 2 年 6 月 10 日から

令和 2 年 9 月 15 日まで

令和 2 年 9 月 30 日まで

16,481,300 円

19,225,800 円

基盤整備 敷地造成工（掘削・運基盤整備 敷地造成工（掘削・運搬・整地・入替表土）A=3380㎡ 仮搬・整地・入替表土）A=3380㎡ 仮設工（敷鉄板）１式 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ

設工１式 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺｰﾄ整備 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

整備 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ工（芝ﾃｨﾌﾄﾝ419

ｺｰﾄ工（芝ﾃｨﾌﾄﾝ419 ｾﾙﾄﾚｰ苗）

ｾﾙﾄﾚｰ苗）A=3380㎡ 植生管理工

A=3380㎡ 植生管理工（散水・施（散水・施肥・除草・芝刈り等）

肥・除草・芝刈り等）１式

（税込）

工事概要

更 前

１式

５

変更理由

・掘削土量と建設発生土受入地の都合による処分先の変更に伴い、各工種に増減が発生したため。
・芝の育成を妨げる樹木について、剪定本数に増加が生じたため。
・天候不順により、芝張り時期が遅れたことから、植付けポット数の増加が生じたため。
・猛暑の影響で傷んだ芝の植替えおよび育成のため、工期延長の必要が生じたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：鴻巣市立登戸保育所 園庭改修及び芝生化工事
２

工事場所：鴻巣市登戸字谷郷地 地内

３ 工

種：土木一式工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和 2 年 5 月 21 日から

令和 年 月 日から

令和 2 年 8 月 28 日まで

令和 年 月 日まで

契約金額

5,220,600 円

4,620,000 円

（税込）

工事概要

更 前

○園庭改修工事 土工1式 暗渠排○園庭改修工事 土工1式 暗渠排水工L=44m 浸透桝設置工N=2基

水工L=53m 浸透桝設置工N=1基 植

仮設工1式

栽管理工1式 既設遊具撤去工1式○園庭芝生化工事 敷地造成工

仮設工1式（盛土）V=50m3 仮設工1式○園庭芝生化工事 敷地造成工（盛ｸﾞﾗｳ

ﾝﾄﾞｺｰﾄ工（ﾛｰﾙ芝 ﾃｨﾌﾄﾝ419 ）土）V=50m3 仮設工1式 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺｰ

A=310m2 植生管理工（散水、施ﾄ工（ﾛｰﾙ芝 ﾃｨﾌﾄﾝ419 ）

肥、除草、芝刈り）1式

A=310m2 植生管理工（散水、施肥、除草、芝刈り）1 式

５

変更理由

暗渠排水管の延長増、浸透桝の減、植栽管理工の追加、既設遊具の撤去の追加等により変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 A-321 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市本町 3 丁目 地内

３ 工

種：舗装工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和 2 年 9 月 18 日から

令和 年 月 日から

令和 2 年 11 月 30 日まで

令和 年 月 日まで

契約金額

1,768,800 円

1,617,000 円

（税込）

工事概要

更 前

工事延長L=70.0m 舗装幅員W=2.50

工事延長L=70.0m 舗装幅員W=2.50～3.39m（施工幅員W=3.37～～3.39m（施工幅員W=3.37～3.39m）

3.39m）

土工 1 式 舗装版破砕工 A=200 ㎡

舗装版破砕工A=190㎡ 不陸整正工

不陸整正工 A=191 ㎡ 表層工 A=233

A=237㎡ 表層工A=237㎡ 区画線㎡

区画線工 1 式 雑工 1 式

工1式 雑工1式

５

変更理由

舗装下にコンクリートがあったため、取壊しが発生した。また現道と拡幅部の路盤工の追加等により変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 A-1013 号線 道路改修工事
２ 工事場所：鴻巣市原馬室字後 地内
３ 工

種：舗装工事業（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和 2 年 12 月 17 日から

令和 年 月 日から

令和 3 年 3 月 12 日まで

令和 年 月 日まで

契約金額

3,740,000 円

3,980,900 円

工事延長L=118m 舗装幅員(施工幅

工事延長L=118m 舗装幅員(施工幅員)W=5.08～5.45m

員)W=5.08～5.45m（税込）

舗装版破砕工A=630㎡

不陸整正工

A=626㎡ 表層工A=626㎡
工事概要

工1式 雑工1式

区画線

舗装版破砕工 A=60 ㎡ 路面切削工
A=550 ㎡ 不陸整正工 A=56 ㎡ 表層工 A=606 ㎡

区画線工 1 式 雑工 1式

５ 変更理由既設舗装が平均 12cm あったため、全撤去せずに切削工に切り替えて、5 ㎝の切削後表層工を施工する方法に変更した。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 A-1020 号線 道路改良工事
２

工事場所：鴻巣市赤見台 4 丁目 地内

３ 工

種：土木一式工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

変 更 後

令和 2 年 11 月 8 日から

令和 年 月 日から

令和 3 年 3 月 12 日まで

令和 年 月 日まで

契約金額

3,249,400 円

2,959,000 円

（税込）

工事概要

更 前

工事延長L=171.2m 施工幅員(舗装工事延長L=171.2m 施工幅員(舗装幅

幅員)W=2.4m

員)W=2.4m

植栽工１式 植栽桝撤去工1式 舗装

植栽工１式 植栽桝撤去工1式 地先版破砕工A=368㎡ 不陸整正工A=378

境界ブロック撤去L=76m 舗装版破砕㎡ 表層工(t=4cm)A=315㎡ 表層工

工A=368㎡ 不陸整正工(平均(t=5cm)A=63㎡ 雑工１式

t=4.5cm)A=176㎡ 不陸整正工A=201㎡ 表層工(t=4cm)A=315㎡ 表層工(t=5cm)A=63㎡ 雑工１式

５

変更理由

・横断勾配が逆勾配となっている区間(L=76m)について、地先境界ブロックの撤去と不陸整正時の補足材使用量の増加が生じたため。
・舗装版破砕の結果、舗装厚が設計値を上回る部分があり、アスファルト殻処分量の増加が生じたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 A-1027 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市逆川 2 丁目 地内

３ 工

種：舗装工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

更 前

更 後

令和 2 年 6 月 23 日から

令和 年 月 日から

令和 2 年 9 月 4 日まで

令和 年 月 日まで

契約金額

10,336,700 円

9,363,200 円

（税込）

工事概要

変

工事延長 L=115.5m 舗装幅員

工事延長 L=122.5m 舗装幅員

W=8～9.5m

W=8～9.5m

路面切削工 A=1,300㎡、表層工

路面切削工 A=1,370㎡、表層工（改質Ⅱ型）A=1,300㎡、薄層カラ（改質Ⅱ型）A=1,370㎡、薄層カラー舗装工 A=35㎡、道路付属物工

ー舗装工 A=35㎡、道路付属工 1

1式、区画線工 1式

式、区画線工 1式、付帯工（人孔調整） 1式

５

変更理由

当該路線は大型車両の交通量が多く、路面の傷み等に起因する改善要望がある。着工前の測量等による調査の結果、それらの改善のため、舗装範囲の追加、人孔高の調整等により、変更の必要が生じた。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 A-2022 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市東 1 丁目、本宮町 地内

３ 工

種：舗装工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

更 前

変

令和 2 年 10 月 27 日から

令和 年 月 日から

令和 3 年 2 月 19 日まで

令和 年 月 日まで

契約金額

11,421,300 円

11,391,600 円（税込）
工事延長L=346.8m

舗装幅員W=6.0～

10.2m（施工幅員W=4.4～6.2m）
版破砕工A=1940㎡

舗装

不陸整正工A=1940

㎡

工事概要

工事延長L=346.8m

舗装幅員W=6.0～

10.2m（施工幅員W=4.4～6.2m）
破砕工A=1970㎡

薄層カ

区画線工1式

付帯

ラー舗装工 A=11 ㎡
帯工 1 式

工1式

変更理由

現場精査の結果、施工面積に増減が生じるため変更を行う。

舗装版

不陸整正工A=1970㎡

アスファルト舗装工 A=1970 ㎡

アスファルト舗装工A=1940㎡
ラー舗装工A=36㎡

５

更 後

薄層カ

区画線工 1 式付

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 A-2042、A-1031 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市北中野字津門 地内外

３ 工

種：舗装工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 前

令和 年 月 日から

令和 2 年 9 月 10 日まで

令和 年 月 日まで
12,799,600 円

12,648,900 円（税込）

工事延長L=340m 舗装幅員（施工

工事延長L=340m 舗装幅員（施工幅幅員）W=4.8～7.7m

員）W=4.8～7.7m

掘削工150㎥ 舗装版破砕工A=2100

掘削工150㎥ 舗装版破砕工A=2080㎡㎡

下層・上層路盤工A=448㎡ 不下層・上層路盤工A=438㎡ 不陸整正工A=1650㎡ 表層工A=2100

陸整正工A=1380㎡ 表層工㎡(5cm)A=1821㎡

区画線工1

式

５

更 後

令和 2 年 6 月 23 日から

契約金額

工事概要

変

(7cm)A=261 ㎡ 区画線工 1 式

変更理由

施工箇所に一部7cmの舗装厚の場所があり、現場にて協議をした結果、既設通り7cmの施工の必要があると判断したため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 A-3004 号線 道路改修工事
２ 工事場所：鴻巣市赤見台 4 丁目 地内
３ 工

種：舗装工事業（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和 2 年 12 月 17 日から

令和 年 月 日から

令和 3 年 3 月 12 日まで

令和 年 月 日まで

契約金額

3,465,000 円

（税込）

工事概要

3,711,400 円

工事延長L=54.9m 舗装幅員(施工幅

工事延長L=54.9m 舗装幅員(施工幅員)W=8.0m

員)W=8.0m

土工１式 植栽工１式 植栽桝撤去工１式

土工１式 植栽工１式 植栽桝撤去工１式

舗装版破砕工A=240㎡ 不陸整正工

舗装版破砕工 A=240 ㎡ 不陸整正工

A=248㎡ 表層工A=248㎡ 雑工１式

A=258 ㎡ 表層工 A=258 ㎡ 雑工１式

５ 変更理由・遊歩道中央の蓋版について、撤去する必要が生じた。また、蓋版の撤去に伴い、舗装面積の増が生じた。
・公園側の地先境界ブロックについて、不陸が激しいことから撤去・再設置する必要が生じた。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 B-14 号線道路改修、市道 B-10 号線道路改良工事
２

工事場所：鴻巣市松原 3、4 丁目 地内

３ 工

種：土木一式工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 後

令和 年 月 日から

令和 3 年 3 月 12 日まで

令和 年 月 日まで
10,254,200 円

8,800,000 円

（税込）

５

変

令和 2 年 12 月 2 日から

契約金額

工事概要

更 前

（B-14）工事延長 L=80m 道路幅（B-14）工事延長 L=80m 道路幅員

員 W=4.8m（施工幅員）W=4.1～

W=4.8m（施工幅員）W=4.1～4.8m

4.8m （土工 1式、側溝工（土工 1式、側溝工 L=81m、集水桝

L=82m、集水桝修繕工 N=1

修繕工 N=1

基、集水桝設置工 N=1基、不陸整

基、集水桝設置工 N=1基、不陸整正

正工 A=289㎡、間詰路盤工(上層・工 A=294㎡、間詰路盤工(上層・下下層) A=25㎡、表層工 A=314㎡、

層) A=24㎡、表層工 A=318㎡、雑工

雑工 1式

1式

（B-10）工事延長L=29m 道路幅員

（B-10）工事延長L=29m 道路幅員

W=6.0（施工幅員）W=2.6～3.1m

W=6.0（施工幅員）W=2.6～3.1m 土

土工1式 側溝工L=29m 路盤工（下工1式 側溝工L=29m 路盤工（下層・層・上層）A=62㎡ 暗渠排水管上層）A=63㎡ 暗渠排水管L=3.0m 集

L=3.0m 集水桝工N=1基 舗装版破砕

水桝工N=1基 舗装版破砕工A=156㎡

工A=24㎡ 表層工A=70㎡

表層工A=200㎡

変更理由

・市道B-10 号線道路改良工事の施工区間において、施工前に再精査したところ、間詰
め部以外においても、路面の劣化が見られることから、全幅にて、AS舗装を打ち替えするものです。
また、市道B-14号線道路改修工事の施工区間において、施工前に再精査したところ、積算数量に若干の差異があったため、現場に即した数量に是正するものです。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 B-16 号線 道路改良工事
２

工事場所：鴻巣市松原３丁目 地内

３ 工

種：土木一式工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 後

令和 年 月 日から

令和 3 年 1 月 12 日まで

令和 年 月 日まで
19,126,800 円

18,703,300 円

（税込）

５

変

令和 2 年 8 月 19 日から

契約金額

工事概要

更 前

工事延長L=178m 道路幅員（施工

工事延長L=178m 道路幅員（施工幅幅員）W=6.0m

員）W=6.0m

土工1式 長尺U型側溝布設L=356m

土工1式 長尺U型側溝布設L=356m

集水桝設置工2箇所 既設集水桝・集水桝設置工2箇所 既設集水桝・

人孔蓋据付調整17箇所 構造物取人孔蓋据付調整17箇所 構造物取壊

壊し工1式 舗装版破砕工A=790㎡

し工1式 舗装版破砕工820㎡ 下

下層・上層路盤工A=211㎡ 不陸整層・上層路盤工A=211㎡ 不陸整正

正工A=675㎡ 表層工A=955㎡ 標

工729㎡ 表層工972㎡ 標識工1式

識工1式 区画線工1式

区画線工1式

変更理由

既設排水管の接続替え、宅内出入口擦り付けの追加等により変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 B-360 号線 道路改良工事
２ 工事場所：鴻巣市松原 2 丁目 地内
３ 工

種：土木一式工事業（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和 2 年 12 月 24 日から

令和 年 月 日から

令和 3 年 3 月 12 日まで

令和 年 月 日まで

14,703,700 円

14,848,900 円

工事延長L=254.6m 道路幅員

工事延長L=254.6m 道路幅員W=2.88

W=2.88～6.45m（施工幅員W=2.65～～6.45m（施工幅員W=2.65～4.85m）土

4.85m）土工1式 側溝工（300*300、

工1式 側溝工（300*300、300*400）

300*400）L=210m暗渠排水工L=28m

L=210m暗渠排水工L=28m パイプカル

パイプカルバート工L=5m プレキャス

バート工L=5m プレキャスト集水桝ト集水桝N=11基 間詰路盤工（下層・N=11基 間詰路盤工（下層・上層）

上層）A=63㎡ 舗装版破砕工A=900

A=63㎡ 舗装版破砕工A=900㎡ 不陸㎡ 不陸整正工A=975㎡ 表層工

整正工A=975㎡ 表層工A=975㎡ 区

A=975㎡ 区画線工1式 雑工1式

画線工1式 雑工1式

５ 変更理由・既設構造物の撤去個数の減少による変更が生じる。
・人孔調整の個数変更による変更が生じる。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 B-363 号線 道路改良工事
２

工事場所：鴻巣市原馬室字下曽部 地内

３ 工

種：土木一式工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 前

令和 年 月 日から

令和 3 年 3 月 12 日まで

令和 年 月 日まで
11,806,300 円

11,000,000 円

（税込）

５

更 後

令和 2 年 11 月 2 日から

契約金額

工事概要

変

工事延長L=109.4m、道路幅員（施工事延長L=106.3m、道路幅員（施工工幅員）L=6.0m幅員）L=6.0m

土工 1式、撤去工 1式、排水構

土工 1式、撤去工 1式、排水構造

造物工 L=120m、集水桝工 N=6

物工 L=120m、集水桝工 N=6基、基、間詰路盤工 A=26㎡、下層・間詰路盤工 A=26㎡、下層・上層路

上層路盤工 A=102

盤工 A=102㎡、表層工 A=561㎡、不陸整正工㎡、表層工 A=561 ㎡、不陸整正工

A=433㎡、支道舗装工 A=16㎡、区A=434 ㎡、支道舗装工 A=23 ㎡、区画線工 1式、付帯工 1式

画線工 1 式、付帯工 1 式

変更理由

地下埋設物の状況により、当初計画していた路面排水の系統を見直し、パイプカルバー
トを設置や流末の接続方法を変更する必要が生じたため。また、当初における舗装範囲に薄層滑り止め舗装が施されている箇所の除外、交差点部の擦り付けの追加など舗装範囲の見直しをしたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 C-117 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市大間１丁目 地内

３ 工

種：舗装工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

工事概要

５

更 前

変

更 後

令和 2 年 6 月 30 日から

令和 年 月 日から

令和 2 年 10 月 30 日まで

令和 年 月 日まで

2,816,000 円

2,349,600 円

工事延長L=119.2m 舗装幅員1.9～

工事延長L=81.5m 舗装幅員1.9～4.1m（施工幅員W=2.2～4.1m）

4.1m（施工幅員W=4.05～4.34m）

舗装版破砕工A=372㎡ 不陸整正工

舗装版破砕工A=356㎡ 不陸整正工

A=428㎡ アスファルト舗装工

A=356㎡ アスファルト舗装工A=356

A=428㎡ 区画線工1式 付帯工1式㎡

区画線工1式 付帯工1式

変更理由

沿線住民宅の寄付採納の手続きに不測の時間を要し、当初設計通り施工することにより、次年度工事との調整が困難になることから、舗装面積を減工するため変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 C-225 号線 道路改良工事
２ 工事場所：鴻巣市大間・滝馬室 地内
３ 工

種：土木一式工事業（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和 2 年 11 月 25 日から

令和 年 月 日から

令和 3 年 3 月 12 日まで

令和 年 月 日まで

契約金額

22,000,000 円

22,094,600 円

工事延長L=180.0m 道路幅員4.0～6.0m

工事延長L=180.0m 道路幅員4.0～6.0m（施工幅員W=6.0m）（施工幅員W=6.0m）

土工1式 側溝工（300*300、300*400、土工1式 側溝工（300*300、300*400、300*500）L=360m 暗渠排水工L=5m パ

300*500）L=360m 暗渠排水工L=5m パイ

イプカルバート工L=7m プレキャスト集

プカルバート工L=8m プレキャスト集

水桝N=8基 プレキャスト集水桝（ロングU

水桝N=8基 プレキャスト集水桝（ロングU集

集水桝）N=1基 舗装版破砕工A=1180㎡

水桝）N=1基 舗装版破砕工A=910㎡ 間詰

間詰路盤工（下層・上層）A=108㎡

路盤工（下層・上層）A=108㎡

路盤工（下層・上層）A=160㎡ 不陸整正路盤工（下層・上層）A=161㎡ 不陸整正

工A=1180㎡ 表層工A=1430㎡ 区画線

工A=910㎡ 表層工A=1150㎡ 区画線工1

工1式 付帯工1式式 付帯工1式

（税込）

工事概要

５ 変更理由・現地精査の結果、舗装の施工予定範囲では、既設舗装との擦付箇所において水溜りや段差が生じてしまうことが判明したため、舗装範囲を拡大し施工する。
・施工箇所終点部において、接続する市道と本路線の接続箇所に水溜りができてしまう恐れがあるため、新規に横断側溝を布設し、路面排水処理を行うため変更する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 C-312 号線 道路改修工事
２ 工事場所：鴻巣市滝馬室字上閭 地内外
３ 工

種：舗装工事業（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和 3 年 1 月 20 日から

令和 年 月 日から

令和 3 年 3 月 29 日まで

令和 年 月 日まで

契約金額

9,707,500 円

12,336,500 円

工事延長L=270m 舗装幅員（施工幅

工事延長L=270m 舗装幅員（施工幅員）W=6.00 ～ 7.18m

員）W=6.00 ～ 7.18m

切削オーバーレイ工A=1770㎡ 区画

路面切削工(10cm)A=940㎡

線工1式(5cm)A=830㎡ 基層工A=830㎡ 表層

（税込）

工事概要

工A=1770㎡ 区画線工1式 雑工1式

５ 変更理由既設舗装状況確認のため舗装のコア抜きを行ったところ、表層部にクラックが入っている部分については基層部までひび割れを起こしていることが判明したため、その部分については基層部まで切削を行い、新たに打替えを行う事が必要と判断したため変更を行う。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 E-191 号線 道路改良工事
２

工事場所：鴻巣市糠田字本田５の割 地内

３ 工

種：土木一式工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和 2 年 5 月 21 日から

令和 年 月 日から

令和 2 年 8 月 28 日まで

令和 年 月 日まで

契約金額

8,690,000 円

9,033,200 円

工事延長L=199m 道路幅員W=4.0m

工事延長L=199m 道路幅員W=4.0m

土工１式 長尺U型側溝布設工

土工１式 長尺U型側溝布設工

L=127m 間詰路盤工A=89㎡

L=124m 間詰路盤工A=76㎡

（税込）

工事概要

更 前

集水

集水桝

桝設置工2箇所 舗装版破砕A=260

設置工2箇所 舗装版破砕工A=260㎡㎡

不陸整正工 A=281 ㎡ 表層工 A=319

不陸整正工A=281㎡ 表層工

A=331㎡ 柵板土留設置工L=70m㎡

柵板土留設置工 L=68m 防護柵

雑工１式

設置工 L=3m 区画線工 1 式 雑工１
式

５

変更理由

長尺 U 型側溝布設工の延長減、柵板土留を 1 段から 2 段に変更、防護柵設置、区画線の追加等により変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 G-304 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市八幡田字入会 地内

３ 工

種：舗装工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

工事概要

更 前

変

更 後

令和 2 年 6 月 3 日から

令和 年 月 日から

令和 2 年 8 月 28 日まで

令和 年 月 日まで
8,090,500 円

7,535,000 円
工事延長L=186.4m 舗装幅員W=4.6

工事延長L=144.0m 舗装幅員W=4.6～6.6m（施工幅員W=5.5～8.4m）～6.6m（施工幅員W=5.5～8.4m）

舗装版破砕工A=1,090m2 不陸整正

舗装版破砕工A=830m2 不陸整正工

工A=1,290m2 表層工A=1,290m2

A=670m2 表層工A=1102m2 区画線

区画線工１式 付帯工1式

工１式 付帯工1式土工1式

構造物

取壊し V=1.0m3

５

変更理由

・舗装厚が一部10cmの箇所があったため、処分量が増工となる。
・路盤厚が不足してる箇所があったため、路盤を構築することに伴い増工となる。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 K-99 号線 道路改良工事
２

工事場所：鴻巣市天神 3 丁目 地内

３ 工

種：土木一式工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 前

令和 年 月 日から

令和 2 年 9 月 30 日まで

令和 年 月 日まで

4,103,000 円

4,679,400 円

工事延長L=61m 道路幅員（施工幅

工事延長L=71m 道路幅員（施工幅員）W=4.7～6.0m

員）W=4.7～6.0m

土工１式 側溝工L=56m 管渠工

土工１式 側溝工L=64m 管渠工

L=4m 集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工１式 舗装

L=4m 集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工１式 舗装

版破砕工A=342㎡ 間詰路盤工A=17

版破砕工A=400㎡ 間詰路盤工A=20

㎡

㎡

（税込）

５

更 後

令和 2 年 6 月 16 日から

契約金額

工事概要

変

不陸整正工A=312㎡ 表層工

不陸整正工A=345㎡ 表層工

A=312㎡ 区画線工１式 付帯工１

A=365㎡ 区画線工１式 付帯工１

式

式

変更理由

管渠工の延長増、舗装の施工範囲増、伐根の追加等により変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 K-183 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市上谷字上川面 地内

３ 工

種：舗装工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 前

令和 年 月 日から

令和 2 年 12 月 25 日まで

令和 年 月 日まで

4,994,000 円

5,722,200 円

工事延長L=156m 舗装幅員(施工幅

施工延長L=156m 舗装幅員(施工幅員)W=5.3m～5.6m

員)W=5.3m～5.6m

舗装版破砕工A=837㎡ 不陸整正工

舗装版破砕工 A=837 ㎡ 不陸整正工

A=837㎡ 表層工A=837㎡ 区画線工(t=5cm)A=837 ㎡ 表層工 A=837 ㎡ 区

１式 雑工１式

画線工１式 雑工１式

（税込）

５

更 後

令和 2 年 10 月 20 日から

契約金額

工事概要

変

変更理由

舗装版破砕の結果、現況舗装厚が設計値を上回ったことにより、アスファルト殻処分量と補足材使用量の増加が生じたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 L-6 号線 道路改良工事
２

工事場所：鴻巣市常光字大塚 地内

３ 工

種：土木一式工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和 2 年 7 月 28 日から

令和 年 月 日から

令和 2 年 10 月 15 日まで

令和 年 月 日まで

契約金額

4,269,100 円

4,235,000 円

（税込）

工事概要

更 前

施工延長L=55.8m 施工幅員W=3.6m

施工延長L=75.8m 施工幅員W=3.6m～～5.2m(舗装幅員W=3.0～4.6m)

5.2m(舗装幅員W=3.0m～4.6m)

土工１式 側溝工L=55.0m 暗渠排水

土工１式 側溝工L=35.0m 暗渠排水

管工L=10m 集水桝１基 舗装版破砕

管工L=11.0m 集水桝１基 ロングU集

工A=207㎡ 間詰路盤工(下・水桝１基 舗装版破砕工A=283㎡ 間上)A=29㎡ 不陸整正工A=185㎡ 表詰路盤工(下・上)A=17㎡ 不陸整正

層工A=206㎡

工A=275㎡ 表層工A=318㎡ 路盤工
A=19㎡

５

変更理由

・民家の塀が境界を越境している部分があったため、当該区間について側溝延長の減少が生じた。
・7 月の長雨の影響で劣化が進行していた舗装を改修するため、舗装面積の増加が生じた。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道 L-103 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市常光字前谷 地内

３ 工

種：舗装工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変 更 前
工期

令和 年 月 日から

令和 2 年 5 月 15 日まで

令和 年 月 日まで
10,772,300 円

8,140,000 円

（税込）

５

更 後

令和 2 年 2 月 26 日から

契約金額

工事概要

変

工事延長L=244.0m 舗装幅員W=5.72～

工事延長L=244.0m 舗装幅員W=5.72～

5.88m

5.88m

舗装版破砕工 A=1,410 ㎡ 不陸整正

舗装版破砕工 A=1,410 ㎡ 不陸整正工

工 A=1,410 ㎡

A=1,410 ㎡ 表層工 A=1,410 ㎡ 区画線工１

画線工１式

表層工 A=1,410 ㎡ 区

式

変更理由

舗装版破砕中に既設舗装厚が平均12cmであることが判明したため、アスファルト殻処分量が増加した。
また、現況路盤厚が既定厚以下の所があったため、支持力を上げることを目的に設計舗装厚を5cm から 7cm へ変更した。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道吹 560、565 号線 道路改修工事
２ 工事場所：鴻巣市下忍、袋 地内
３ 工

種：舗装工事業（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和 3 年 1 月 20 日から

令和 年 月 日から

令和 3 年 3 月 26 日まで

令和 年 月 日まで

契約金額

8,960,600 円

（税込）

工事概要

11,575,300 円

吹560号線 工事延長L=195m 舗装

吹560号線 工事延長L=285m 舗装幅

幅員W=6.0m（施工幅員W=5.0～

員W=6.0m（施工幅員W=5.0～6.13m）

5.95m）

舗装版破砕工A=1600㎡ 不陸整正工

舗装版破砕工A=1080㎡ 不陸整正工

A=1600㎡ 表層工A=1600㎡ 区画線

A=1080㎡ 表層工A=1080㎡ 区画線

工1式

工1式

吹565号線 工事延長L=40m 道路幅

吹565号線 工事延長L=40m 道路幅

員W=4.65～5.25m（施工幅員

員W=4.65～5.25m（施工幅員

W=0.75m）

W=0.75m）

側溝蓋掛工L=40m

側溝蓋掛工L=40m
５ 変更理由
現場精査の結果、施工範囲と隣接する箇所において、舗装の劣化が進行しており、施工面積を増工し劣化箇所を含めて施工する必要あると判断したため、変更する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道吹 617 号線 道路改良工事
２ 工事場所：鴻巣市榎戸字砂場耕地 地内
３ 工

種：土木一式工事業（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和 2 年 12 月 28 日から

令和 年 月 日から

令和 3 年 3 月 29 日まで

令和 年 月 日まで

6,369,000 円

6,715,500 円

工事延長L=117m、道路幅員W=4.0m

工事延長L=115m、道路幅員W=4.0m（施工幅員W=1.4m）土工 1式、撤去（施工幅員W=1.4m）土工 1式、撤去工

工 1式、排水構造物工(ﾛﾝｸﾞU4-30

1式、排水構造物工(ﾛﾝｸﾞU4-30

L=43m、ﾛﾝｸﾞU2-60 L=59m、土留め

L=47m、ﾛﾝｸﾞU2-60 L=54m、土留め付付側溝600用 L=14m)計L=117m、集側溝600用 L=14m)計L=115m、グレー

水桝工 N=1基、下層・上層路盤工

チング蓋 N=2枚、集水桝工 N=1基、A=85㎡、表層工(仮舗装) A=21㎡

下層・上層路盤工 A=78㎡、表層工(仮舗装) A=66㎡

５ 変更理由構造物計画位置を試掘したところ、地中に農業用の埋設管等があり、支障があったため、撤去が必要となった。また、地下埋設部の状況により集水桝の深さ及び設置位置の変更が生じたことによる桝前後の側溝延長に増減があった。加えて、仮舗装を宅地の出入りのみで計画していたが、地元要望等により仮舗装の追加が必要となった。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道吹 625 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市榎戸 2 丁目 地内

３ 工

種：舗装工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 後

令和 年 月 日から

令和 2 年 9 月 2 日まで

令和 年 月 日まで

4,235,000 円

（税込）

５

変

令和 2 年 7 月 14 日から

契約金額

工事概要

更 前

4,577,100 円

工事延長L=105.5m 舗装幅員W=3.9

工事延長L=107.3m 舗装幅員W=3.9～6.2m（施工幅員W=3.9～6.2m）～6.2m（施工幅員W=3.9～6.2m）

土工１式 舗装版破砕工A=430㎡

土工１式 舗装版破砕工 A=440 ㎡

下層・上層路盤工A=428㎡ 表層工

下層・上層路盤工 A=444 ㎡

A=428㎡ 区画線工１式

A=448 ㎡ 区画線工１式

表層工

変更理由

現場精査の結果、既設暗渠排水管の撤去・再設置が必要となり、また各工種において増減が発生したため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道吹 804 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市明用字壱ノ耕地 地内

３ 工

種：土木一式工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 後

令和 年 月 日から

令和 3 年 3 月 12 日まで

令和 年 月 日まで

7,040,000 円

7,311,700 円

工事延長L=110m 道路幅員4.40～

工事延長L=110m 道路幅員4.40～

6.05m（施工幅員W=4.48～5.03m）

6.05m（施工幅員W=4.22～5.45m）

土工1式 側溝工（300*400）L=86m

土工1式 側溝工（300*400）L=82m

迂回側溝N=1基 パイプカルバート

迂回側溝N=0基 パイプカルバート

L=3m プレキャスト集水桝（ロンL=6m プレキャスト集水桝（ロンググU集水桝）N=1基 舗装版破砕工U集水桝）N=1基 舗装版破砕工

A=500㎡ 間詰路盤工（下層・上A=550㎡ 間詰路盤工（下層・上層）A=26㎡ 不陸整正工A=500㎡

層）A=25㎡ 不陸整正工A=550㎡

表層工A=520㎡ 区画線工1式 付

表層工A=570㎡ 区画線工1式付帯工

帯工1式

1式

（税込）

５

変

令和 2 年 11 月 18 日から

契約金額

工事概要

更 前

変更理由

・既設舗装の状態が悪いため、取付道路の舗装面積を増工するため変更する。
・道路線形を確認したところ迂回側溝が設置不可能であると判明したため、減し、パイプカルバート工に変更する。
・終点部付近において、障害物等があり側溝を付近まで布設できないため、パイプカル
バート工を延長する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道川 1028、1045 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市屈巣天神下 地内外

３ 工

種：舗装工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

工事概要

更 前

変

更 後

令和 2 年 10 月 20 日から

令和 年 月 日から

令和 3 年 2 月 22 日まで

令和 年 月 日まで
7,993,700 円

7,865,000 円
工事延長 L=187m（川1028号線

工事延長 L=187m（川1028号線

L=102m、川1045号線 L=111m）、

L=102m、川1045号線 L=111m）、舗舗装幅員（施工幅員）W=4.6～5.6m

装幅員（施工幅員）W=4.6～5.6m

撤去工 1式、不陸整正工 A=934

撤去工 1 式、不陸整正工 A=944㎡、表層工 A=934㎡、側溝蓋工㎡、表層工 A=944 ㎡、側溝蓋工

L=204m、区画線工 1式

L=204m、集水桝嵩上工 N=2 箇所、区画線工 1 式

５

変更理由

川1045号線No1付近において、既存出入口との段差が生じることから、段差解消のため
既存集水桝の嵩上げを行う必要が生じた。それに伴い、舗装の擦り付けが増加した。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：市道川 2018 号線 道路改良工事
２

工事場所：鴻巣市広田字島屋敷 地内

３ 工

種：土木一式工事業（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変 更 前
工

期

令和 年 月 日から

令和 2 年 10 月 30 日まで

令和 年 月 日まで
7,097,200 円

6,457,000 円

（税込）

５

更 後

令和 2 年 7 月 14 日から

契約金額

工事概要

変

施工延長L=100.4m、道路幅員（施施工延長L=100.4m、道路幅員（施工工幅員）W=5.5m幅員）W=5.5m

土工1式、撤去工1式、L形側溝

土工1式、撤去工1式、L形側溝

L=145m、ﾎﾞｯｸｽ暗渠工L=11m、暗渠

L=145m、ﾎﾞｯｸｽ暗渠工L=11m、暗渠排排水工L=25m、L形縁塊桝N=6基、ﾛﾝ

水工L=25m、L形縁塊桝N=6基、ﾛﾝｸﾞU

ｸﾞU集水桝N=1基、車集水桝N=1基、車

道舗装工1式、歩道舗装工1式

道舗装工1式、歩道舗装工1式

変更理由

・県道管理者との協議の結果、舗装組成及び復旧範囲を変更する必要が生じた。
・No2～No3+11.9間（左）において、当初計画していた間詰舗装では横断勾配がとれな
いため、左側半面の舗装を追加する必要が生じた
・L形側溝切下げ部の区間約11ｍの基礎コンクリートの追加が生じた

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：水路改修工事（上谷）２

工事場所：鴻巣市上谷字西ｹ崎 地内

３ 工

種：土木一式工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変 更 前
工期

令和 年 月 日から

令和 3 年 1 月 31 日まで

令和 年 月 日まで
3,360,500 円

3,157,000 円（税込）
工事延長L=14m

工事延長L=14m

土工 1式、Ｕ型水路工（600×900）

土工 1式、Ｕ型水路工（600×900）

L=14.0m、工事用道路工（敷鉄板・シー

L=13.5m、工事用道路工（敷鉄板・シート）1式、水替工（ポンプ排水・土のう

ト）1式、水替工（ポンプ排水・土のう積）1式、作業ヤード整備工（伐木除積）1式、作業ヤード整備工（伐木除根）1式根）1式 転落防止柵設置L=2m

転落防止柵設置L=1.5m

シート設置A=5.0㎡

５更 後

令和 2 年 10 月 7 日から

契約金額

工事概要

変

防草

ート設置A=14.1㎡

変更理由

水路布設に支障となる竹の伐採処分量の増加に伴い、変更契約を行う。

防草シ

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：総選加）市道 A-1022 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市中央、鴻巣 地内

３ 工

種：舗装工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

工事概要

更 前

変

更 後

令和 2 年 9 月 2 日から

令和 年 月 日から

令和 2 年 12 月 11 日まで

令和 年 月 日まで
27,288,800 円

26,510,000 円【1工区】工事延長L=152.2m 舗装【1工区】工事延長L=260.8m 舗装幅

幅員(施工幅員)W=10.4m：路面切削員(施工幅員)W=6.9～16.3m：路面切工、不陸整正工、表層工(車道削工A=2620㎡ 表層工(車道部)A=1930㎡ 舗装版破砕工(歩道部)5cmA=960㎡ 表層工(車道部)A=130㎡ 区画線工1式部)7cmA=1660㎡ 舗装版破砕工(歩道【2工区】工事延長L=350.3m 舗装部)A=130㎡ 区画線工1式

幅員(施工幅員)W=6.9～10.5m：路【2工区】工事延長L=350.7m 舗装幅

面切削工、不陸整正工、表層工(車員(施工幅員)W=6.9～10.5m：路面切道部)A=2660㎡ 舗装版破砕工(取付削工、表層工(車道部)A=2660㎡ 舗道路部)A=110㎡ 区画線工1式

装版破砕工(取付道路部)A=100㎡ 区
画線工1式

５

変更理由

当初設計では既設舗装を全撤去後に5㎝厚での表層工であったが、事前調査を行ったと
ころ、既設舗装が設計厚以上あったため、受注者と協議の結果、免許センター出入りの大型バスを含む全体的な交通量が多いことを鑑み、耐荷重を上げるため2～4cm既設舗装を残した上に5㎝の舗装を新設する施工に変更した。
また、1工区については路面のひび割れ等起こしている箇所について追加した。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管新設工事（Ｒ２－３工区）
２ 工事場所： 鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種： 土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額

変 更 後

令和 2 年 6 月 10 日から

令和 2 年 6 月 10 日から

令和 2 年 10 月 16 日まで

令和 3 年 2 月 19 日まで

29,463,500 円

（税込）

工事概要

変 更 前

31,834,000

円

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管型））φ100 Ｌ＝96.6ｍ（ 100.0（GX 型））ｍ ）φ100 Ｌ＝96.6ｍ( 100.0ｍ)

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管型））φ75 Ｌ＝21.7ｍ（ 22.4ｍ ）（GX 型））

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管)

φ75

φ75

Ｌ＝723.9ｍ（ 724.9ｍ ）Ｌ＝21.7ｍ（ 22.4ｍ ）HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニ

排泥設備 2 箇所

ル管)

仕切弁 φ100 4 基・φ75 19 基

φ75

地下式単口消火栓（排泥機能付）2 基

排泥設備 2 箇所

Ｌ＝847.1ｍ（ 848.1ｍ ）仕切弁φ100 4 基・φ75 19 基
地下式単口消火栓（排泥機能付）
2基
給水切替 1 箇所
５ 変更理由・ 追加路線φ75 の延伸により、変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管新設工事（Ｒ２－３工区）
２ 工事場所： 鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種： 土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額

変 更 後

令和 2 年 6 月 10 日から

令和――年――月――日から

令和 3 年 2 月 19 日まで

令和――年――月――日まで

31,834,000 円（税込）

35,959,000

円

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX型））φ100 Ｌ＝96.6ｍ( 100.0ｍ)型））

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX

φ200 Ｌ＝17.9ｍ（18.6ｍ）

型））φ75 Ｌ＝21.7ｍ（ 22.4ｍ ）DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管)

型）
）

φ75

工事概要

変 更 前

Ｌ＝847.1ｍ（ 848.1ｍ ）φ100 Ｌ＝102.3ｍ（103.7ｍ）

排泥設備 2 箇所

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX

仕切弁 φ100 4 基・φ75 19 基型））

地下式単口消火栓（排泥機能付）2 基

φ75

給水切替 1 箇所

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニ

Ｌ＝21.9ｍ（22.8ｍ）

ル管)
φ75

Ｌ＝844.5ｍ（847.7ｍ）

排泥設備 2 箇所
仕切弁 φ200 1 基・φ100 4 基・φ75 19 基
地下式単口消火栓（排泥機能付）
2基
給水切替 1 箇所
５ 変更理由・ φ200 路線の追加により、変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管新設工事（Ｒ２－４工区）
２ 工事場所： 鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種： 土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和 2 年 5 月 28 日から

令和――年――月――日から

令和 2 年 10 月 30 日まで

令和――年――月――日まで

契約金額

34,738,000 円

（税込）

工事概要

31,064,000

円

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管型））φ200 Ｌ＝94.7ｍ（ 94.7ｍ ）（GX 型））

HPPE（水道配水用ポリエチレン管）

φ200 Ｌ＝93.6ｍ（ 93.6ｍ ）φ200 Ｌ＝49.8ｍ（ 55.0ｍ ）HPPE（水道配水用ポリエチレン

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX管）型）φ75 Ｌ＝31.5ｍ（ 31.5ｍ ）φ200 Ｌ＝50.6ｍ（ 56.3ｍ ）HIVP（耐衝撃性硬質塩化ビニル管）

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管

φ75 Ｌ＝3.7ｍ（ 3.7ｍ ）（GX 型））

排泥設備 1 箇所

φ75

仮排泥設備 2 箇所

HIVP（耐衝撃性硬質塩化ビニル

仕切弁 φ200 3 基・φ75 3 基管） φ75 Ｌ＝3.1（ 3.1ｍ ）鋼矢板土留立坑工 1 箇所

排泥設備 1 箇所

鋼製ケーシング立坑工 1 箇所

仮排泥設備 2 箇所

さや管推進工（低耐荷力管推進工法）

仕切弁 φ200 3 基・φ75 3 基

φ300 Ｌ＝46.4ｍ

鋼製ケーシング立坑工 2 箇所

付帯工一式

さや管推進工（低耐荷力管推進工

Ｌ＝33.5ｍ（ 33.5ｍ ）法）φ300 Ｌ＝47.2ｍ
付帯工一式
５ 変更理由・ ＪＲと再協議し工程を見直した結果、発進立坑及び到達立坑の工法に変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管新設工事（Ｒ２－６工区）
２ 工事場所： 鴻巣市笠原地内
３ 工

種： 土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

令和２年６月３日から

令和――年――月――日から

令和２年８月７日まで

令和――年――月――日まで

５，６４６，３００円
HIVP-RRL（耐衝撃性硬質塩化ビ

HIVP-RRL（耐衝撃性硬質塩化ビニル管）φ50

ニ ル 管 ） φ 50

Ｌ＝149.9ｍ（ 150.1ｍ ）工事概要

５，７９０，４００円

Ｌ ＝ 149.6 ｍ（ 149.9ｍ ）仕切弁 φ50

2基

仕切弁 φ50

2基

給水切替

7件

給水切替

8件

排泥設備

排泥設備

５ 変更理由・ 給水切替件数が１件増えた事により、変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 総選加）配水管布設替工事（Ｒ２－２２工区）
２ 工事場所： 鴻巣市上谷地内
３ 工

種： 土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和２年 ９月 ２日から

令和――年――月――日から

令和３年 １月２２日まで

令和――年――月――日まで

２３，８７０，０００円

２７，０７８，７００円

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管）

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管）

φ200 L=398.7ｍ（399.0ｍ）

φ200 L=401.2ｍ（402.2ｍ）

仕切弁 φ200

４基

HIVP（耐衝撃性硬質塩化ビニル

排泥設備

１箇所

管）φ75

L=8.3ｍ（8.5ｍ）

地下式単口消火栓 １箇所

仕切弁 φ200

４基

給水切替

排泥設備

１箇所

９件

地下式単口消火栓 １箇所
給水切替

９件

５ 変更理由・ 輻輳する埋設物に伴う配管位置の変更及びφ７５の延長等によるもの。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管布設替工事（Ｒ２－２５工区）
２ 工事場所： 鴻巣市人形４丁目地内
３ 工

種： 土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和 2 年 9 月 30 日から

令和――年――月――日から

令和 3 年 2 月 12 日まで

令和――年――月――日まで

14,305,500 円

14,542,000 円

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管)

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管)

φ 75 L=122.0m(122.4m)、

φ 75 L=122.1m(122.6m)、

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管)

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管)

φ 50 L=57.5m(57.8m)、

φ 50 L=58.6m(58.9m)、

仕切弁φ 75 3 基、φ 50 3 基、

仕切弁φ 75 3 基、φ 50

排泥設備 3 箇所、排泥設備 3 箇所、給水管切替 29 箇所、給水管切替 29 箇所、仮設配管・仮設給水工事 1 式

仮設配管・仮設給水工事 1 式

５ 変更理由・残土搬出場所の変更のため。

3 基、

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管布設替工事（Ｒ２－２６工区）
２ 工事場所： 鴻巣市人形１丁目地内
３ 工

種： 土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和 2 年 7 月 7 日から

令和――年――月――日から

令和 2 年 10 月 16 日まで

令和――年――月――日まで

11,429,000 円

11,297,000 円

契約金額
（税込）

工事概要

HI-VP(耐衝撃性硬質塩化ビニル管)

HI-VP(耐衝撃性硬質塩化ビニル管)

φ 50 L=114.0m(114.1m)、

φ 50 L=114.2m(114.2m)、

仮設配管・仮設給水工事 1 式、

仮設配管・仮設給水工事 1 式、配水管撤去工事 ACP(石綿セメント

配水管撤去工事 ACP(石綿セメント管) 1 式、

管) 1 式、

仕切弁φ 50 3 基、

仕切弁φ 50 3 基、排泥設備 2 箇所、排泥設備 2 箇所、給水管切替 23 箇所

給水管切替 23 箇所

５ 変更理由・排泥先の変更により排泥管の配管延長が減少したため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 総選加）配水管新設及び布設替工事（Ｒ２－２８工区）
２ 工事場所： 鴻巣市吹上本町２・３丁目地内外
３ 工

種： 土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額

変 更 前

変 更 後

令和 2 年 9 月 2 日から

令和 2 年 9 月 2 日から

令和 3 年 3 月 12 日まで

令和 3 年 3 月 29 日まで

44,330,000 円

48,862,000

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管)

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管

（税込）
φ75

L=424.4m(425.9m)（GX 型））

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管)
φ50

L=349.9m(351.4m)

工事概要

φ75

φ75

L= 87.4m( 87.4m)

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニ

仕切弁 φ75 11 基・φ50 14 基
地下式単口消火栓

円

1基ル管) φ75

L=423.6m(425.2m)

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニ

排泥設備 6 箇所

ル管) φ50

L=354.9m(356.8m)

給水切替 72 箇所

仕切弁φ75 12 基・φ50 14 基
地下式単口消火栓（排泥機能付）
φ75

1基

排泥設備 8 箇所
仮排泥設備 1 箇所
給水切替 74 箇所
５ 変更理由・県道部に配水管（DIP-GXφ75）を新設することにより、変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管新設及び布設替工事（Ｒ２－３０工区）
２ 工事場所： 鴻巣市南２丁目地内外
３ 工

種： 土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和 2 年 6 月 10 日から

令和 2 年 6 月 10 日から

令和 2 年 8 月 31 日まで

令和 2 年 9 月 18 日まで

契約金額

16,940,000 円

18,293,000

DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管（GX 型）)

DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管（GX

（税込）
φ150

L= 20.0m(21.3m)

SUS（ステンレスフレキ管）
φ150

L= 4.8m

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管)
工事概要

φ75

L=16.2m(16.4m)型）) φ150

円

L= 24.6m(24.7m)

SUS（ステンレスフレキ管）
φ150

L= 4.4m( 4.8m)

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニ
ル管)

φ75

L=16.4m(16.6m)

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管)

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニ

L=152.5m(152.7m)

ル管) φ50 L=152.9m(153.0m)

φ50

仕切弁 φ150 1 基・φ75 1 基・

仕切弁 φ150 2 基・

φ50 2 基φ75

排泥設備 2 箇所

排泥設備 2 箇所

給水切替 9 箇所

給水切替 9 箇所

1 基・φ50

５ 変更理由・ 新設管布設位置の変更及び既設管閉栓工法の変更が生じたため。

2基

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管新設及び布設替工事（Ｒ２－３１工区）
２ 工事場所： 鴻巣市箕田地内
３ 工

種： 土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

変 更 前

変 更 後

令和 2 年 7 月 28 日から

令和――年――月――日から

令和 2 年 11 月 13 日まで

令和――年――月――日まで

7,700,000 円

8,019,000

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管)

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニ

期

契約金額
（税込）
φ75

工事概要

L=121.5m(121.7m)

ル管) φ75

L=161.3m(161.3m)

仕切弁 φ75 3 基

仕切弁 φ75

排泥設備 2 箇所

排泥設備 2 箇所

給水切替 11 箇所

給水切替 13 箇所

５ 変更理由・ 汚水管布設位置の変更に伴い、配管位置の変更が生じたため。

円

3基

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名：舗装本復旧工事（その１）
２ 工事場所：鴻巣市栄町地内外
３ 工

種：舗装工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和２年 ５月２８日から

令和――年――月――日から

令和２年１０月３０日まで

令和――年――月――日まで

２４，７３３，５００円

２７，０１８，２００円

舗装切断工 L= 452m

舗装切断工 L= 491m

舗装本復旧工（点々舗装含む）

舗装本復旧工（点々舗装含む）

A= 4,303 ㎡

A= 4,631 ㎡

区画線工 一式

区画線工 一式付帯工 一式

付帯工 一式鴻巣市内本復旧（主要部 6 箇

鴻巣市内本復旧（主要部 6 箇所、点々舗装 47 箇所）

所、点々舗装 47 箇所）

５ 変更理由・施工面積が増加したため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名：舗装本復旧工事（その２）２ 工事場所：鴻巣市下谷地内外
３ 工

種：舗装工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和２年 ５月２８日から

令和――年――月――日から

令和２年 ９月３０日まで

令和――年――月――日まで

契約金額

２３，１００，０００円

（税込）

工事概要

２４，０９６，６００円

舗装切断工 L= 301m

舗装切断工 L= 268m

舗装本復旧工（点々舗装含む）

舗装本復旧工（点々舗装含む）

A=4,033 ㎡

A=4,274 ㎡

区画線工 一式

区画線工 一式付帯工 一式

付帯工 一式鴻巣市内本復旧（主要部 ５箇

鴻巣市内本復旧（主要部所、点々舗装 １９箇所）

所、点々舗装 １９箇所）

５ 変更理由・施工面積が増加したため。

５箇

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 舗装本復旧工事（その３）２ 工事場所： 鴻巣市糠田地内外
３ 工

種： 舗装工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

令和 2 年 12 月 24 日から

令和――年――月――日から

令和 3 年 3 月 12 日まで

令和――年――月――日まで

18,933,200 円

20,190,500

土工一式、舗装切断工 Ｌ＝80m、土工一式、舗装切断工 Ｌ＝187m、舗装本復旧工 Ａ＝1700 ㎡（主要部舗装本復旧工 Ａ＝1711 ㎡（主要部

4 箇所）、区画線工一式4 箇所）、区画線工一式、付帯工一式

工事概要

５ 変更理由・ 付帯工の追加により、変更が生じたため。

円

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 鴻巣・川里地域間配水連絡管新設及び布設替工事（Ｒ２）２ 工事場所： 鴻巣市安養寺、屈巣地内
３ 工

種： 土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額

変 更 後

令和 2 年 8 月 5 日から令和――年――月――日から

令和 3 年 3 月 12 日まで

令和――年――月――日まで

68,860,000 円（税込）

70,697,000

円

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管型）) φ200 Ｌ＝937.9ｍ（943.1ｍ）（GX 型）)

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX

φ200 Ｌ＝939.0ｍ（944.0ｍ）

型））φ100 Ｌ＝14.4ｍ（ 14.4ｍ ）DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX（GX 型））型））φ75 Ｌ＝11.7ｍ（ 11.7ｍ ）φ100 Ｌ＝14.6ｍ（ 14.6ｍ ）HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管)

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管

φ75

工事概要

変 更 前

Ｌ＝7.8ｍ（ 7.8ｍ ）（GX 型））

仕切弁 φ200 6 基・φ100 1 基・

φ75

φ75 3 基・φ50 1 基

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニ

1基ル管)φ100 Ｌ＝4.7ｍ（4.8ｍ）

空気弁

Ｌ＝11.8ｍ（ 11.8ｍ ）排泥設備 3 箇所

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニ

給水切替 1 箇所

ル管)φ75 Ｌ＝9.5ｍ（9.5ｍ）

舗装本復旧工 Ａ＝2,156 ㎡

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニ
ル管)φ50 Ｌ＝8.7ｍ（8.7ｍ）
仕切弁φ200 6 基・
φ100 1 基・φ75 3 基・
φ50
空気弁

1基
1基

排泥設備 3 箇所
給水切替 2 箇所
舗装本復旧工 Ａ＝2,226 ㎡"

５ 変更理由
・残土運搬距離の延長及びφ100 路線、φ75 路線の接続を追加したことにより、変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名：配水池等耐震補強工事
２ 工事場所：鴻巣市箕田字富士山地内（箕田浄水場）
３ 工

種：水道施設工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額

変 更 前

変 更 後

令和元年９月 ３日から

令和――年――月――日から

令和３年３月１２日まで

令和――年――月――日まで

２５８，５００，０００円（税込）

２６６，２５５，０００円

1．配水池･ポンプ井耐震補強工事

1．配水池･ポンプ井耐震補強工事一一式

式

2．配水池･ポンプ井修繕工事一式

2．配水池･ポンプ井修繕工事一式

3．場内配管工事一式

3．場内配管工事一式

4．場内整備工事一式

4．場内整備工事一式

5．管理棟修繕工事一式

5．管理棟修繕工事一式№1 配水池連絡管（Ф450）2 箇所の仕切弁交換に伴う開閉台及びロット

工事概要の追加交換。
不断水割Ｔ字管(Ф800×Ф500)をボ
ルト式から溶接式に変更。
配水池上部の防水をケイ酸系塗布防水からウレタン系塗布防水に変更。
ポンプ井のハンチ部からの漏水による止水工の追加。
その他、設計と現場の差異による数量等の変更。

５ 変更理由・場内配管工事に伴う既設管の経年変形や配水池･ポンプ井修繕工事の際に漏水が判明
し、工法や数量を変更したため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：西部第３排水区雨水管渠築造工事（R２)２ 工事場所：鴻巣市緑町地内外
３ 工

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 後

令和２年 ７月 ２１日から

令和２年 ７月 ２１日から

令和３年 ３月 １２日まで

令和３年 ３月 ２６日まで

１１５,５００,０００円

１２５,４０９,９００円

管渠工□1200 ㎜×1200 ㎜

管渠工□1200 ㎜×1200 ㎜

L=19.8m、管渠工□1000 ㎜×1000

L=19.8m、管渠工□1000 ㎜×1000

L=82.3m、管渠工□600 ㎜×㎜ L=82.3m、管渠工□600 ㎜×

㎜

工事概要

変 更 前

600 ㎜ L=85.8m、マンホール工

600 ㎜ L=85.8m、マンホール工N=4 箇所、接続工 N=2 箇所、地N=4 箇所、接続工 N=2 箇所、地盤改良工 1 式、付帯工 1 式、仮設盤改良工 1 式、付帯工 1 式、仮設工 1 式、汚水管切廻し工 1 式

工 1 式、汚水管切廻し工 1 式

５ 変更理由建設発生土の搬出先が変更となったことによる運搬費及び処分費等の変更のため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：箕田赤見台都市下水路嵩上げ工事
２ 工事場所：鴻巣市 鴻巣地内
３ 工

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

変 更 前

変 更 後

令和２年４月３０日から

令和２年４月３０日から

令和２年９月３０日まで

令和 年 月 日まで

１２,８１５,０００ 円

１２,８６５,６００ 円

施工延長 L=261.4m 嵩上げ工 1 式

施工延長 L=222.1m 嵩上げ工

集水桝設置工 1 式 付帯工 1 式 仮設

1 式 仮設工 1 式 護岸工

工 1式

式 盛土工 1 式 伐採工 1 式

期

契約金額
（税込）

1

工事概要

５ 変更理由北本県土整備事務所施工の元荒川護岸の嵩上げ高の決定により擁壁高、盛土高の数量が増加となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：吹上第３処理分区面整備工事（Ｒ２－２）
２ 工事場所：鴻巣市 箕田地内
３ 工

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和２年７月２１日から

令和２年７月２１日から

令和３年３月１２日まで

令和３年３月１２日まで

４６,４０２,４００ 円

５６,３９０,４００ 円'施工延長：Ｌ＝494.00ｍ、 内径 200

施工延長：Ｌ＝495.11ｍ、内径 200ｍｍリブ付塩ビ管布設工 L＝477.85

ｍｍリブ付塩ビ管布設工 L＝479.01

ｍ、１号組立マンホール設置工 N=7ｍ、１号組立マンホール設置工 N=7箇所、０号組立マンホール設置工

箇所、０号組立マンホール設置工

N=9 箇所、 小型マンホ－ル設置工

N=9 箇所、小型マンホ－ル設置工

N=5 箇所、汚水桝設置及び取付管工

N=5 箇所、汚水桝設置及び取付管工

N=48 箇所、付帯工 １式

N=43 箇所、付帯工１式５ 変更理由発生土処分地の変更、付帯工の増、また汚水桝設置及び取付管が５箇所減となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：吹上第５処理分区面整備工事（Ｒ２－２）
２ 工事場所：鴻巣市 大間地内
３ 工

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和２年８月６日から

令和２年８月６日から

令和３年３月１２日まで

令和３年３月１２日まで

４６,９３４,８００ 円

４８,４７８,１００ 円'施工延長：Ｌ＝478.70ｍ、 内径 200

施工延長：Ｌ＝478.40ｍ、内径 200㎜リブ付塩ビ管布設工 L＝443.70㎜リブ付塩ビ管布設工 L＝443.40

ｍ、内径 150 ㎜リブ付塩ビ管布設工

ｍ、 内径 150 ㎜リブ付塩ビ管布設工

L＝35.00ｍ、2 号組立マンホール設

L＝35.00ｍ、2 号組立マンホール設

置工 N=2 箇所、１号組立マンホール

置工 N=2 箇所、１号組立マンホール

設置工 N=5 箇所、０号組立マンホ

設置工 N=5 箇所、 ０号組立マンホール設置工 N=5 箇所、楕円マンホーール設置工 N=5 箇所 楕円マンホール設置工 N=3 箇所、小型マンホ－ル

ル設置工 N=3 箇所、小型マンホ－ル

設置工 N=18 箇所、汚水桝設置及び設置工 N=18 箇所、汚水桝設置及び取付管工 N=31 箇所、付帯工 １式

取付管工 N=33 箇所、付帯工 １式

５ 変更理由発生土処分地の変更、付帯工の増、また汚水桝設置及び取付管が２箇所増となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：総選加）吹上第５処理分区面整備工事（Ｒ２－１）
２ 工事場所：鴻巣市原馬室地内
３ 工

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和 2 年 8 月 6 日から

令和 年 月 日から

令和 3 年 2 月 26 日まで

令和 年 月 日まで

契約金額

31,289,500 円

34,197,900 円

施工延長：Ｌ＝317.10ｍ、 内径

施工延長：Ｌ＝309.50ｍ、 内径200ｍｍリブ付塩ビ管布設工 L＝200ｍｍリブ付塩ビ管布設工 L＝

306.70ｍ、 １号組立マンホール設

299.10ｍ、 １号組立マンホール設

置工 N＝6 箇所、 ０号組立マンホ

置工 N＝6 箇所、 ０号組立マンホール設置工 N＝3 箇所、小型マン

ール設置工 N＝3 箇所、小型マン

ホ－ル設置工 N＝7 箇所、 汚水桝

ホ－ル設置工 N＝7 箇所、 汚水桝

及び取付管工 N=15 箇所、 付帯及び取付管工 N=14 箇所、 付帯工

工

１式

（税込）

工事概要

１式

５ 変更理由発生土処分地の変更、内径 200ｍｍ管布設工が 7.6ｍ減となり、付帯工が増となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：総選加）吹上第３処理分区面整備工事（Ｒ２－１）
２ 工事場所：鴻巣市三ツ木地内
３ 工

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和 2 年 9 月 2 日から

令和 2 年 9 月 2 日から

令和 3 年 2 月 8 日まで

令和 3 年 3 月 12 日まで

契約金額

28,600,000 円

（税込）

工事概要

30,387,500 円

施工延長：Ｌ＝265.50ｍ、 内径

施工延長：Ｌ＝263.49ｍ、 内径 200200ｍｍリブ付塩ビ管布設工 L＝

ｍｍリブ付塩ビ管布設工 L＝253.78

255.79ｍ、 １号組立マンホール設

ｍ、 １号組立マンホール設置工

置工 N＝5 箇所、 ０号組立マンホ

N=5 箇所、０号組立マンホール設置

ール設置工 N＝4 箇所、小型マン

工

N=4 箇所、 小型マンホ－ル設

ホ－ル設置工 N＝4 箇所、 汚水桝

置工

N=4 箇所、 汚水桝設置及び及び取付管工 N=10 箇所、 付帯

取付管工

工

式

１式

N=9 箇所、 付帯工

１

５ 変更理由発生土処分地の変更、内径 200ｍｍリブ付き塩ビ管布設工 2.01ｍ減、また汚水桝及び取付管が 1 箇所減となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：元荒川第 13 処理分区汚水管渠築造工事（Ｒ２－１）
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業 地内
３ 工

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和２年８月１９日から

令和２年８月１９日から

令和３年２月２６日まで

令和３年３月１２日まで

３７,４００,０００ 円

４０,９６６,２００ 円'施工延長：Ｌ＝241.54ｍ、内径 200

施工延長：Ｌ＝266.82ｍ、内径 200㎜管推進工Ｌ＝72.62ｍ、内径 200㎜管推進工 Ｌ＝72.62ｍ、内径 200㎜リブ付塩ビ管布設工 L＝159.71㎜リブ付塩ビ管布設工

ｍ、 鋼製ケーシング立坑工 N＝2 箇

ｍ、 鋼製ケーシング立坑工 N＝2 箇所、2 号組立マンホール設置工 N＝所、2 号組立マンホール設置工 N＝2 箇所、１号組立マンホール設置工

2 箇所、１号組立マンホール設置工N＝3 箇所、小型マンホ－ル設置工

N＝3 箇所、小型マンホ－ル設置工

N=4 箇所、汚水桝設置及び取付管工

N=4 箇所、汚水桝設置及び取付管工

N=5 箇所、 付帯工１式

N=11 箇所、 付帯工 １式

L＝183.94

５ 変更理由発生土処分地の変更、区画道路築造工事に伴い汚水管の布設が追加、また汚水桝設置及び取付管工が 6 箇所増となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：元荒川第 13 処理分区汚水管渠築造工事（Ｒ２－２）
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業 地内
３ 工

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

令和２年８月２０日から

令和２年８月２０日から

令和３年３月１２日まで

令和３年３月１２日まで

５１,６５６,０００ 円'施工延長：Ｌ＝544.22ｍ、内径 200'施工延長：Ｌ＝544.49ｍ、内径 200㎜管推進工Ｌ＝62.92ｍ、内径 200㎜管推進工Ｌ＝62.92ｍ、内径 200㎜リブ付塩ビ管布設工 L＝461.49㎜リブ付塩ビ管布設工 L＝461.76

N＝2ｍ、鋼製ケーシング立坑工 N＝2箇所、2 号組立マンホール設置工 N

箇所、2 号組立マンホール設置工 N＝2 箇所、１号組立マンホール設置＝2 箇所、１号組立マンホール設置

工 N＝9 箇所、小型マンホ－ル設置

工 N＝9 箇所、小型マンホ－ル設置

工 N=15 箇所、汚水桝設置及び取付

工 N=15 箇所、汚水桝設置及び取付

管工 N=26 箇所、付帯工１式

管工 N=24 箇所、付帯工１式ｍ、鋼製ケーシング立坑工
工事概要

５８,１２２,９００ 円

５ 変更理由発生土処分地の変更、汚水桝設置及び取付管工が 2 箇所減となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：元荒川第 13 処理分区汚水管渠築造工事（Ｒ２－３）
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業 地内
３ 工

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

令和２年９月３０日から

令和２年９月３０日から

令和３年２月 ８日まで

令和３年３月１２日まで

１３,２００,０００ 円

１７,１５７,８００ 円

施工延長：Ｌ＝148.22ｍ、内径 200㎜リブ付塩ビ管布設工

L＝143.90

ｍ、１号組立マンホール設置工

工事概要

N

'施工延長：Ｌ＝147.80ｍ、内径 200㎜リブ付塩ビ管布設工

L＝143.48

ｍ、１号組立マンホール設置工

N＝2 箇所、小型マンホ－ル設置工＝ 2 箇 所、 小 型 マ ン ホ－ ル 設 置 工

N=3 箇所、汚水桝設置及び取付管工

N=3 箇所、汚水桝設置及び取付管工

N=8 箇所、 付帯工 １式

N=15 箇所、 付帯工 １式

５ 変更理由発生土処分地の変更、区画道路築造工事に伴い汚水桝設置及び取付管工が７箇所増、また付帯工が増となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）

１ 工 事 名：元荒川上流第 1 排水区雨水整備事業 調整池築造工事（6 号池）
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額

変 更 後

令和２年９月３０日から

令和―年―月―日から

令和４年１月３１日まで

令和―年―月―日まで

４５１，５５０，０００円

（税込）

工事概要

変 更 前

５１６，１２０，０００円

調整池容量：12,600 ㎥

調整池容量：12,600 ㎥

土工 １式、鋼矢板護岸工 1 式、地土工 １式、鋼矢板護岸工 1

盤改良工 1 式、放流施設工 樋管式、地盤改良工 1 式、放流施設

HPφ700 L=9.4m、吐口 1 箇所、工 樋管 HPφ700 L=9.4m、吐流入施設工 越流堰 30.0m、ポンプ施

口 1 箇所、流入施設工 越流堰

設工 1 式、階段施設工 1 式、放流

30.0m、ポンプ施設工 1 式、階管路工 HPφ700 L=55.60m、付帯段施設工 1 式、放流管路工

施設工 1 式HPφ700 L=55.60m、付帯施設
工 1 式、流入管路工 □1500×1200 Ｌ＝4.58m

５ 変更理由建設発生土処分地、地盤改良発生土処分量、敷鉄板数量、放流施設部の土留材の変更。
流入管路工の追加。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：資産管理課）
１ 工 事 名：鴻巣市立常光小学校給食室改修工事
２ 工事場所：鴻巣市下谷字在家 地内
３ 工

種：建築一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

令和 2 年 10 月 27 日から

令和－年－月－日から

令和 3 年 2 月 18 日まで

令和－年－月－日まで

７２，７１０，０００円

７３，１７２，０００円

鴻巣市立常光小学校給食室 112 ㎡の老外壁の洗浄後クラック増。土間内朽化による改修及び厨房機器入れ替えのエレベーターケーブルの移設。

等工事一式

校舎給湯室ガス管切回し。給食配
膳の仮設給水設備。

工事概要

５ 変更理由外壁のクラックが洗浄した段階で確認された。エレベーターケーブルとガス管を解体工事で撤去し新設した。給食配膳の衛生管理上、仮設給水設備を設けたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：資産管理課）
１ 工 事 名：鴻巣市立鴻巣北小学校①-1、①-2、②棟屋上防水等改修工事
２ 工事場所：鴻巣市神明 3 丁目 地内
３ 工

種：建築一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和 2 年 6 月 23 日から

令和－年－月－日から

令和 2 年 11 月 5 日まで

令和－年－月－日まで

１１５，５００，０００円

１１６，６３３，０００円

鴻巣市立鴻巣北小学校①-１(鉄筋コン

外壁改修及び発生土搬出先変更のクリート造、3 階建て、延面積 1,138増工。外構工事の構造物等の変㎡、昭和 47 年建築)、①-２(鉄筋コン

更、舗装勾配変更による搬出土のクリート造、3 階建て、延面積 354

減工。発生土搬出先変更による土㎡、昭和 47 年建築)、②棟(鉄筋コン質調査取止めの減。

クリート造、3 階建て、延面積 1,738㎡、昭和 47 年建築)の屋上防水、外壁改修等工事一式

５ 変更理由着手後、外壁の現状を調査し改修を必要とする面積が増加。UCR の受け入れが出来な
くなり、舗装勾配を調整し、発生土の処分量を減らしたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：資産管理課）
１ 工 事 名：総選加）鴻巣市立市民センター改修工事
２ 工事場所：鴻巣市赤見台１丁目 地内
３ 工

種：建築一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

令和 2 年 9 月 1 日から

令和－年－月－日から

令和 3 年 2 月 26 日まで

令和－年－月－日まで

８６，４０５，０００円

８７，２７４，０００円

鴻巣市立市民センター(RC 造、2 階建

排水設備工事の増工て、延面積 1,201.1 ㎡、昭和 61 年建築)の屋上防水、外壁改修等工事一式

工事概要

５ 変更理由トイレ改修工事の排水管の設置完了後、通水試験を行ったところ、汚水桝に流れていな
いことが発覚し、排水管の接続、発生土の土壌分析、汚泥処分、埋め戻し、コンクリー
ト打設が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：都市計画課）
１ 工 事 名：下忍第二公園整備工事
２ 工事場所：鴻巣市下忍地内
３ 工

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和２年１２月１７日から

令和２年１２月１７日から

令和３年３月１２日まで

令和３年３月１２日まで

契約金額

３，２２３，０００円（税込）（工事延長）

３，２６５，９００円（工事延長）

重力式擁壁 Ｌ＝２２．２ｍ

重力式擁壁 Ｌ＝２３．５ｍ

フェンス

フェンス

Ｌ＝１６．５ｍ

Ｌ＝１７．８５ｍ

工事概要

５ 変更理由・新設する出入り口北側（既設電柱前）について、公園利用者の安全を考えフェンスを延長することにしたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：農政課）
１ 工 事 名：郷地落排水路改修工事
２ 工事場所：鴻巣市郷地地内
３ 工

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和２年１０月７日から

令和―年―月―日から

令和３年２月１２日まで

令和―年―月―日まで

契約金額

９，７３５，０００円（税込）

９，９７３，７００円（仮設道路延長）（仮設道路延長）

L＝１２９m

L=１４９m

工事概要

５ 変更理由仮設道路の延長錯誤のため

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：危機管理課）
１ 工 事 名：マンホールトイレ設置工事（R2-2）

２ 工事場所：鴻巣市笠原地内外１箇所（鴻巣市立笠原小学校 鴻巣市立鴻巣中央小学校）
３ 工

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和２年１０月２７日から

令和 年 月 日から

令和３年３月１２日まで

令和 年 月 日まで

１９，７６７，０００円

１９，４０４，０００円

リブ付き硬質塩化ビニル管布設工φ

リブ付き硬質塩化ビニル管布設工

450 L=59.0m リブ付き硬質塩化ビニ

φ450 L=59.0m リブ付き硬質塩ル管布設工φ200 L=62.8m リブ付き化ビニル管布設工φ200 L=62.8m

硬質塩化ビニル管布設工φ150

リブ付き硬質塩化ビニル管布設工

L=9.9m 硬質塩化ビニル管布設工φ

φ150 L=9.9m 硬質塩化ビニル管

200 L=6.5m 0 号組立マンホール設

布設工φ200 L=6.5m 0 号組立

置工 1 基 1 号組立マンホール設置工

マンホール設置工 1 基 1 号組立

10 基 マンホールトイレ設置工 1 式

マンホール設置工 10 基 マンホ

付帯工 1 式

ールトイレ設置工 1 式 付帯工 1式

５ 変更理由設計時に確認ができなかった箇所の試掘調査を行った結果、付帯工の一部を実施することで他に影響することが懸念されることから、付帯工の一部を減ずるため変更を要する。