工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 八幡田交差点改良工事
２

工事場所： 鴻巣市八幡田字前通

３ 工

地内

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

工事概要

更 前

変

更 後

平成 30 年 10 月 30 日から

平成 30 年 10 月 30 日から

平成 31 年 3 月 14 日まで

令和 元年 9 月 18 日まで

18,011,160 円

17,998,200 円

工事延長 L=130.0m 舗装幅員 W=8.0m、道工事延長 L=130.0m 舗装幅員 W=8.0m、路土工 1式、小型ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工

道路土工 1式、小型ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ工（400*400）L=20m、側溝工 L=143m、（400*400）L=22m、側溝工 L=138m、

集水桝工 N=8箇所、路盤工（下層・上層）

管渠工

A=288㎡、不陸整正工 A=541㎡、表層工

工（下層・上層）A=288㎡、不陸整正工

A=829㎡、歩道路盤工（下層・上層）

A=541㎡、表層工A=829㎡

A=4㎡、歩道表層工 =21㎡、縁石工（下層・上層）A=4㎡、歩道表層工 =21

L=25m、区画線工 1式、道路付属物工 1㎡、縁石工 1式、区画線工 1式、道路付

式、構造物撤去工 1式、付帯工 1式

属物工 1式、構造物撤去工 1式、付帯

L=3m、集水桝工 N=6箇所、路盤

工 1式

５

変更理由

・国道歩道部埋設の情報ﾎﾞｯｸｽが支障となり、各工種に増減が発生したため。
・車止めへのﾄﾚｰﾗｰ接触事故の影響により、工期の延長が必要となったため。

歩道路盤工

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 橋梁改修工事（赤見台歩道橋）
２

工事場所： 鴻巣市赤見台１丁目

３ 工

地内外

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 前

平成 31 年 3 月 5 日から

令和元年 10 月 31 日まで

令和 元年 11 月 29 日まで

80,569,080 円

82,243,280 円（税込）

構造物取壊し工１式
伸縮継手工１式
れ補修工１式

舗装打換え工１式

排水施設工１式

FRPシート設置工１

添接部シーリング工１式

補修工１式

ひび割

断面修復工１式

部分剥落防止工１式式

橋梁塗装工１式

構造物取壊し工１式

舗装打換え工１式

伸縮継手工１式

排水施設工１式

割れ補修工１式

断面修復工１式

部分剥落防止工１式

垂直補剛材

１式

橋

剛材補修工１式

添接部シーリング工１式

梁塗膜運搬・処分工１式

塗装工１式

主桁防護門工２

物塗装工１式
１式

垂直補橋梁塗装工１式

道路付属構造物

足場工１式

ひび

FRPシート設置工

梁塗膜運搬・処分工１式

基

５

更 後

平成 31 年 3 月 5 日から

契約金額

工事概要

変

橋

道路付属構造

足場工１式

高欄補修工

主桁防護門工２基

変更理由

高欄の継手部腐食に伴い、部分取替えを行ったため。
主桁防護門工のH形鋼打ち込みについて、2分割(7.0m+7.5m)から3分割(4.5m+5.0m+5.0m)へ変更を行ったことにより、継手箇所数が2箇所増加したため。
斜路部のアスファルト殻にカラー舗装の赤色顔料が浸み込んでおり、プラントでは再生材として処分できないことが分かり、ガレキ(再生不可)としての処分となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 市道 B-363 号線
２

道路改良工事工事場所：鴻巣市原馬室字下曽部

３ 工

地内

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 後

平成 31 年 2 月 12 日から

平成 31 年 3 月 31 日まで

令和元年 9 月 30 日まで

8,510,400 円

8,604,360 円

（税込）

５

変

平成 31 年 2 月 12 日から

契約金額

工事概要

更 前

工事延長L=115.7m 道路幅員W=6.0m

工事延長L=115.7m 道路幅員W=6.0m

土工１式、構造物取壊工１式、長尺U

土工１式、構造物取壊工１式、長尺U

型側溝工L=80m、集水桝設置工5基、横型側溝工L=81m、集水桝設置工5基、断暗渠工L=15m、間詰路盤工A=68㎡

横断暗渠工L=15m、間詰路盤工A=65㎡

不陸整正工A=434㎡、上層路盤工A=129

不陸整正工A=473㎡、上層路盤工A=97㎡、表層工A=634㎡、区画線工１式、㎡、表層工A=641㎡、区画線工１式、

雑工１式

雑工１式

変更理由

当初の予定では、電柱の移設を、工期内に間に合う形で完成する予定だったが、参議院議員
通常選挙の関係で、NTT回線に支障を与えられない事となり、電柱移設工事が予定通り施工
できなくなった。 又、当初設計に対し、現況に即して擦り付ける必要がある為、不陸整正等の平積の増が生じた。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 市道 B-10 号線
２

道路改良工事工事場所：鴻巣市松原３丁目、４丁目

３ 工

地内

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

工事概要

更 前

変

更 後

平成 31 年 2 月 12 日から

平成 31 年 2 月 12 日から

平成 31 年 3 月 31 日まで

令和元年 9 月 30 日まで

8,197,200 円

8,197,200 円

工事延長L=66.2m，道路幅員W=6.0m【Ａ工工事延長L=66.2m，道路幅員W=6.0m【Ａ区】土工 1式，側溝工(300*300)L=63m，集工区】土工 1式，側溝工

水桝工 N=2基，不陸整正工 A=140㎡，間詰(300*300)L=63m，集水桝工 N=1基，不陸路盤工(上・下) A=70㎡，表層工 A=188

整正工 A=140㎡，間詰路盤工(上・下)㎡，既設取付管閉塞工 2ヶ所，構造物撤去

A=64㎡，表層工 A=188㎡，既設取付管閉

工 1式，区画線工 1式，付帯工 1式．【Ｂ

塞工 2ヶ所，構造物撤去工 1式，区画線

工区】土工 1式，側溝工(300*300)L=58m，

工 1式，付帯工 1式．【Ｂ工区】土工 1

取付管布設工 1式，集水桝工 N=2基，不陸式，側溝工(300*300)L=55m，取付管布設

整正工 A=95㎡，間詰路盤工(上・下) A=46

工 1式，集水桝工 N=2基，不陸整正工㎡，表層工 A=143㎡，構造物撤去工 1式，A=95㎡，間詰路盤工（上・下）A=48㎡,

区画線工 1式，付帯工 1式．

表層工A=143㎡, 構造物撤去工1式, 区画
線工1式, 付帯工1式

５

変更理由

舗装版破砕面積、区画線の当初設計数量との差異、また他埋設物支障による集水桝設置の減、宅内出入口工の追加等により変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： ゾーン３０整備工事
２ 工事場所：鴻巣市ひばり野１丁目、中央
３ 工

地内

種：塗装工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

工事概要

５

更 前

変

更 後

令和元年 11 月 19 日から

令和 年 月日から

令和 2 年 1 月 30 日まで

令和 年 月日まで

5,151,300 円

5,339,400 円「１工区」区画線工１式（ゾーン３０「1工区」区画線工1式（ｿﾞｰﾝ30N=18箇

N=18箇所、止まれN=17箇所、交差点（十字所、止まれN=18箇所、交差点（十字路、路、丁字路）N=32箇所、グリーンベルト

丁字路）N=35箇所、ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄW=30cm

W=30cm L=85m、外側線W=15cm L=2950m、停L=78m、外側線W=15cm L=3010m、停止線

止線W=45cm L=60m、横断歩道W=45cm

W=45cm L=9m、横断歩道W=45cm L=20m、L=240m、ドット線W=30cm L=16m

ドット線W=30cm L=16m・W=45cm L=5m、・W=45cm L=5m、区画線消去 L=100m）

区画線消去 L=460m）「２工区他」区画線工１式（外側線W=15cm「2工区」区画線工1式（外側線W=15cm

L=130m、消防水利N=5箇所）

L=130m、消防水利N=4箇所）

変更理由

設計箇所の一部が警察施工になったため、その分については削除した。
既設外側線等の消去が発生した。
既設外側線の塗り直し箇所が発生した。
以上の理由等により変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 橋梁改修工事（小谷橋）
２

工事場所：鴻巣市前砂字袋 地内

３ 工

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

工事概要

更 前

変

更 後

令和元年 10 月 15 日から

令和 年 月日から

令和 2 年 3 月 12 日まで

令和 年 月日まで

33,660,000 円

34,193,500 円

橋長L=19.0m、幅員W=2.90m

橋長L=19.0m、幅員W=2.90m

構造物撤去工（高欄撤去、地覆撤去、舗装

構造物撤去工（高欄撤去、地覆撤去、ｺﾝ版撤去、床版撤去）１式、橋梁床版工１

ｸﾘｰﾄ撤去、舗装版撤去、床版撤去）１式、地覆工１式、転落防護柵工L=38.0m、式、橋梁床版工１式、地覆工１式、転落舗装工A=49.0㎡、橋梁補修工（ひび割れ補

防護柵工L=38.0m、舗装工A=49.0㎡、橋修工、断面修復工、沓座補修工）１式、塗梁補修工（ひび割れ補修工、断面修復

装塗替工１式、橋梁塗膜運搬・処分工１工、沓座補修工）１式、塗装塗替工１式、足場工（吊足場・朝顔工）１式、仮締式、橋梁塗膜運搬・処分工１式、足場工

切工１式、工事用道路工１式（吊足場・朝顔工）１式、仮締切工１式、工事用道路工１式

５

変更理由

橋梁長寿命化修繕計画に基づき、橋梁健全性の確保と延命化を図るため、本工事を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 鴻巣市立鴻巣東小学校ブロック塀改修工事
２

工事場所： 鴻巣市本町６丁目

３ 工

地内

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 後

令和元年 12 月 10 日から

令和 2 年 3 月 12 日まで

令和 2 年 3 月 24 日まで

20,350,000 円

21,628,200 円

（税込）

５

変

令和元年 12 月 10 日から

契約金額

工事概要

更 前

工事延長L=78m

工事延長L=78m

土工1式

土工1式

L型擁壁L=14m フーチングレス

L型擁壁L=20m フーチングレ

パネル工法L=64m L型側溝L=59m 雨水桝

スパネル工法L=58m L型側溝L=59m 雨

２基

水桝２基

路盤工（下層・上層）A=33㎡

表層工A=24㎡

付帯工１式

仮設工１式

路盤工（下層・上層）A=34㎡

表層工A=25㎡

付帯工１式

仮設工１式

変更理由

擁壁変更に伴う数量の増減、擁壁設置の支障に伴う伐木・除根、公共汚水桝の形状変更、既設雨水管の切り回しの追加、掘削時の殻、玉石等の発生による処分の追加等により変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 鴻巣市立鴻巣保育所
２

園庭改修及び芝生化工事

工事場所： 鴻巣市東１丁目 地内

３ 工

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

更 前

更 後

令和元年 6 月 18 日から

令和 年 月 日から

令和元年 9 月 9 日まで

令和 年 月 日まで

契約金額

5,367,600 円（税込）○園庭改修工事

土工1式○園庭芝生化工事

5,621,400 円

暗渠排水工

L=207m 浸透桝設置工N=2基○園庭改修工事

仮設工1式

敷地造成工（盛土）

V=10m3 構造物撤去工1式

工事概要

変

仮設工1式

暗渠排水工

L=203m 排水管撤去・設置工L=6m 浸透
桝設置工N=2基

ｸﾞ

土工1式

舗装復旧工A=3㎡

仮設工1式

ﾗｳﾝﾄﾞｺｰﾄ工（ﾛｰﾙ芝 ﾃｨﾌﾄﾝ419 ）○園庭芝生化工事

敷地造成工（盛土）

A=340m2 植生管理工（散水、施肥、除V=10㎥

草、芝刈り）1式

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺｰﾄ工（ﾛｰﾙ芝 ﾃｨﾌﾄﾝ419 ）構造物撤去工1式

仮設工1式

A=340m2 植生管理工（散水、施肥、除草、芝刈り）1 式

５

変更理由

・既存の排水管に土砂が詰まっており、排水の支障になっていることから、撤去後、新設管へ入替えを行った。なお、排水管の入替えに伴い舗装の復旧を行った。
・園庭内にCo殻等の廃棄物が埋められており、処分が必要となった。
・暗渠排水の流末付近において、排水機能を高めるため、既存の土砂から川砂へ入替えを行った。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：鴻巣市立馬室小学校
２

校庭芝生化工事

工事場所：鴻巣市滝馬室字下閭 地内

３ 工

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

更 前

変

令和元年 6 月 12 日から

令和 年 月 日から

令和元年 9 月 13 日まで

令和 年 月 日まで

契約金額

16,473,240 円

（税込）
基盤整備

敷地造成工（掘削・運搬・整地・入換表土）A=3,220m2

仮設工（敷鉄板）1式
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺｰﾄ整備

工事概要

５

更 後

16,750,800 円
基盤整備

敷地造成工（掘削・運搬・整地・入換表土）A=3,220m2

仮設工（敷鉄板）1式
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺｰﾄ工（芝 ﾃｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺｰﾄ整備

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺｰﾄ工（芝ｨﾌﾄﾝ419 ｾﾙﾄﾚｰ苗）A=3,220m2 植生管

ﾃｨﾌﾄﾝ 419 ｾﾙﾄﾚｰ苗）A=3,220m2 植生

理工（散水、施肥、除草、芝刈り等）

管理工（散水、施肥、除草、芝刈り

1式

等）1 式

変更理由

掘削残土の搬出先変更に伴い、各工種に増減が発生したため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 市道 A-119 号線
２

工事場所：鴻巣市人形 2 丁目

３ 工

道路改良工事地内

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

更 前

変

更 後

令和元年 7 月 16 日から

令和 年 月 日から

令和元年 10 月 31 日まで

令和 年 月 日まで

契約金額

6,303,000 円（税込）

6,562,600 円

工事延長L=108.9m 道路幅員W=4.0～4.2m

工事延長L=108.9m 道路幅員W=4.0～4.2m

土工

土工

１式、不陸整正・表層工㎡、L型側溝工（新設）
工

１式

A=406

L=138m、区画線

１式、不陸整正・表層工㎡、L型側溝工（新設）
線工

A=419

L=138m、区画

１式

工事概要

５

変更理由

既設L型街渠集水桝４基あるうち、３基は既存のまま利用する予定であったが、現地にて高さ等を精査したところ、１基は再利用再設置、残りの2基は取替え設置が追加で必要となった。又、既存L型側溝に接する舗装部を切断せずに撤去する予定だったが、既存のL型側溝の配列が乱れてしまう可能性がある為、追加で切断する必要があった。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 市道 A-122 号線
２

道路改良工事工事場所： 鴻巣市人形４丁目

３ 工

地内

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

更 前

変

令和元年 12 月 3 日から

令和 年 月日から

令和 2 年 3 月 12 日まで

令和 年 月日まで

契約金額

2,970,000 円（税込）

工事延長L=21m 道路幅員W=6.03m

土工１式

土工１式

長尺U型側溝布設（300×300）

工（下層・上層）A=6.0㎡
正工A=160㎡

間詰路盤

不陸整

表層工A=160㎡

ガードパイ

プ設置工L=6m 車止めポスト2本

区画線

工1式 雑工1式

５3,151,500 円

工事延長L=21m 道路幅員W=6.03m

L=19.0m 舗装版破砕工A=150㎡

工事概要

更 後

変更理由

車止めの変更、区画線の追加等により変更を要する。

長尺U型側溝布設（300×300）L=19.0m 舗装版破砕工A=160㎡
間詰路盤工（下層・上層）A=6.0㎡

不陸整正工A=160㎡

ガー

表層工A=160㎡

ドパイプ設置工L=6m 車止めポスト2本
区画線工1式 雑工1式

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 市道 A-1001 号線
２

道路改良工事工事場所： 鴻巣市川面字道上 地内

３ 工

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

工事概要

更 前

変

更 後

令和元年 8 月 13 日から

令和 年 月日から

令和元年 11 月 20 日まで

令和 年 月日まで

5,445,000 円

5,557,200 円

工事延長L=62.0m 道路幅員W=5.17～7.35m

工事延長L=61.0m 道路幅員W=5.17～

掘削V=27㎥ 長尺U型側溝布設(300×7.35m

600)L=62m 舗装版破砕工A=330㎡ 下層・上掘削V=26㎥ 長尺U型側溝布設(300×層路盤工A=19㎡ 不陸整正工A=357㎡

600)L=61m 舗装版破砕工A=330㎡ 下層・表層工A=375㎡ 区画線工１式

上層路盤工A=18㎡ 不陸整正工A=357㎡
表層工A=375㎡ 標識工１式 区画線工１
式

５

変更理由

既設ロングU桝破損による交換、カーブミラーの移設により変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 市道 A-1008 号線
２

工事場所： 鴻巣市中央３ 工

道路改良工事地内

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 後

令和 年 月日から

令和 2 年 3 月 12 日まで

令和 年 月日まで

3,674,000 円

（税込）

５

変

令和元年 12 月 17 日から

契約金額

工事概要

更 前

3,939,100 円

工事延長L=233m 平均舗装幅員(歩工事延長L=233m 平均舗装幅員（歩道）道)W=1.6m

W=1.6m

道路土工１式 植栽・植栽桝撤去工１式 舗

道路土工１式 植栽・植栽桝撤去工１式装版破砕工A=220㎡ 路盤工A=151㎡ 不陸整舗装版破砕工A=220㎡ 路盤工A=151㎡ 不正工A=220㎡ 表層工A=371㎡

陸整正工A=220㎡ 表層工A=366㎡

雑工１式

縁石工1式 雑工１式

変更理由

中央小学校側の植栽桝撤去部について、舗装と学校側の柵の間に新たに地先境界ブロックを設置する必要が生じた。 (L=35m)

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 市道 A-1011 号線
２

道路改修工事工事場所： 鴻巣市上谷字谷田 地内

３ 工

種：舗装工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 後

令和 年 月 日から

令和元年 9 月 9 日まで

令和 年 月 日まで

11,365,920 円（税込）
工事延長L=331.8ｍ

５変

令和元年 6 月 25 日から

契約金額

工事概要

更 前

舗装幅員w=5.5～5.7

11,628,360 円
工事延長L=331.8ｍ

舗装幅員w=5.5～

ｍ

5.7ｍ

土工（路盤掘削）V=430m3、AS撤去工

土工（路盤掘削）V=420m3、AS撤去工

A=1,270㎡、表層工A=1,270㎡

A=1,280㎡、表層工A=1,280㎡

路盤工（上層・下層）A=1,270㎡、区画線工1式

路盤工（上層・下層）A=1,280㎡、区画線工1式

変更理由

既設ＡＳを剥したところ、レベリング路盤とみられる路盤層があり、その下にＡＳ層が存在した為、さらなるＡＳ撤去が必要となった。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 市道 A-1025 号線
２

道路改修工事工事場所： 鴻巣市常光字川辺 地内

３ 工

種：舗装工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

更 前

変

更 後

令和元年 6 月 18 日から

令和 年 月 日から

令和元年 8 月 30 日まで

令和 年 月 日まで

3,024,000 円

3,277,800 円

工事延長L=160m 舗装幅員W=2.7～4.7m

工事延長L=160m 舗装幅員W=2.7～4.7m

舗装版破砕工A=560㎡

舗装版破砕工A=600㎡

不陸整正工A=562㎡

表層工A=562㎡ 区画線工1式

不陸整正工A=614㎡ 表層工A=614㎡ 区画線工1式

工事概要

５

変更理由

設計測量時に確認できなかった箇所を調査測量した結果、面積の増加があったため変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 市道 E-305 号線 道路改良工事
２

工事場所：鴻巣市箕田字富士山

３ 工

地内

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 後

令和 年 月日から

令和元年 11 月 15 日まで

令和 年 月日まで

7,678,000 円（税込）

7,667,000 円

工事延長L=128m 道路幅員W=4.0～5.4m

工事延長L=128m 道路幅員W=4.0～5.4m

道路土工1式道路土工1式N=2基

５変

令和元年 8 月 13 日から

契約金額

工事概要

更 前

側溝L=112m 集水桝設置工

特殊暗渠工N=1基

舗装版破砕工工N=2基

側溝L=112m 集水桝設置

特殊暗渠工N=1基

舗装版破砕

A=430m2 路盤工A=108m2 不陸整正工

工A=430m2 路盤工A=108m2 不陸整正工

A=429m2 表層工A=508m2 区画線工1式

A=429m2 表層工A=508m2 区画線工1式

雑工1式

雑工1式

変更理由

・側溝敷設のため掘削を行った際、既存の側溝及び防護コンクリートが埋設されており、撤去処分が必要となった。
・区画線の数量の増減が発生したため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 市道 E-329 号線
２

道路改修工事工事場所： 鴻巣市糠田字本田一ノ割

３ 工

地内

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

契約金額

５

変

更 後

令和元年 7 月 2 日から

令和 年 月 日から

令和元年 9 月 30 日まで

令和 年 月 日まで

6,890,400 円

（税込）

工事概要

更 前

6,986,520 円

工事延長 L=74.0m 道路幅員 W=4.5m

工事延長 L=74.0m 道路幅員 W=4.5m

土工 1式、側溝工 L=150m、不陸整正

土工 1式、側溝工 L=150m、集水桝工工 A=160㎡、間詰路盤工 A=120㎡、表N=1基、不陸整正工 A=160㎡、間詰路

層工 A=280㎡、舗装版破砕工 A=280

盤工 A=120㎡、表層工 A=280㎡、舗㎡、仮設工(土留・支保工) 1式、雑工

装版破砕工 A=280㎡、仮設工(土留・1式支保工) 1式、雑工 1式

変更理由

・一部側溝に破損が見られ、新規での布設が必要となったため。
・側溝との段差が発生することから集水桝の布設替が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 市道 G-212 号線
２

道路改良工事工事場所： 鴻巣市神明２丁目

３ 工

地内

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

更 前

変

令和元年 12 月 3 日から

令和 年 月日から

令和 2 年 3 月 11 日まで

令和 年 月日まで

契約金額

7,128,000 円

（税込）
工事延長

7,154,400 円

L=184.5m、舗装幅員W=3.7～

4.2m
土工

工事延長

L=184.5m、舗装幅員W=3.7～

4.2m
1式、不陸整正・表層工A=615㎡、

L型側溝工（新設）L=73m、区画線工

工事概要

５

更 後

１式

土工

1式、不陸整正・表層工

A=602㎡、L型側溝工（新設）L=76m、区画線工
１式、L型側溝桝２基

変更理由

当初、不陸状態になっている既設L型側溝を、再利用布設替を行い、一定勾配にて、既設部に接続予定であったが、地先の駐車場出入り部に高さを合わせる形で施工するにあたり、集水桝と暗渠管を新規に設置する必要が生じた。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 市道 I-172 号線
２

工事場所：鴻巣市鴻巣字丸池

３ 工

道路改良工事地内

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 前

令和 年 月日から

令和 2 年 2 月 5 日まで

令和 年 月日まで

6,160,000 円（税込）

6,369,000 円

工事延長L=142m 道路幅員W=5.5m

工事延長L=142m 道路幅員W=5.5m

土工1式

土工1式

柵板土留設置工L=142m 路肩注意杭設置工20本

舗装版破砕工A=70㎡

盤工（下層・上層）A=50㎡
整正工A=880㎡

路

不陸

表層工A=880㎡

区画線工

1式

変更理由

柵板土留設置工の延長増により変更を要する。

柵板土留設置工L=1段（12m）、2段（144m）、3段（5m）
肩注意杭設置工20本㎡

路

舗装版破砕工A=70

路

盤工（下層・上層）A=50㎡
A=880㎡

５

更 後

令和元年 11 月 19 日から

契約金額

工事概要

変

表層工A=880㎡

不陸整正工
区画線工1式工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 市道 I-240 号線
２

工事場所：鴻巣市郷地字本戸

３ 工

道路改良工事地内

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 後

令和 年 月日から

令和 2 年 2 月 5 日まで

令和 年 月日まで

5,214,000 円

（税込）

５

変

令和元年 11 月 19 日から

契約金額

工事概要

更 前

5,275,600 円

工事延長L=137m 道路幅員W=3.6m

工事延長L=137m 道路幅員W=3.6m

舗装版破砕工A=460㎡ 不陸整正工A=90㎡

舗装版破砕工A=460㎡ 不陸整正工A=90㎡

上層路盤工A=450㎡

表層工A=590㎡

排水上層路盤工A=450㎡

管布設工L=80m 集水桝設置工4箇所

区画

水管布設工L=89m 集水桝設置工5箇所

線工1式

雑工1式

区画線工1式

表層工A=590㎡

雑工1式

変更理由

施工道路に接続する市の土地（赤道）に水溜りができてしまうため、排水桝を設ける。

排工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道吹４１９号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市袋字前屋敷 地内

３ 工

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和元年 6 月 5 日から

令和 年 月 日から

令和元年 8 月 30 日まで

令和 年 月 日まで

契約金額

3,132,000 円

（税込）

工事概要

更 前

3,248,640 円

工事延長L=90.3m 道路幅員W=4.5～5.8m

工事延長L=90.3m 道路幅員W=4.5～5.8m

土工

土工

1式、長尺U形側溝布設工

1式、長尺U形側溝布設工（300*300）L=30.5m、ロングＵ桝工

N=1（300*300）L=31m、ロングＵ桝工

N=1基、間詰路盤工（上・下層路盤）

A=9.5基、間詰路盤工（上・下層路盤）

A=10㎡、不陸整正工A=347.7㎡、表層工

A=357.2㎡、区画線工

1式㎡、不陸整正工A=340㎡、表層工

A=370㎡、区画線工

1式

、雑工一式

（切り株処分等）

５

変更理由

既設ASを剥がしたところ、路盤内に切り株が２箇所埋設されており、撤去処分が必要となった。又、現況を鑑みて、より良い現場形態にする為、区画線（外側線）の延長を延伸する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 市道吹 560 号線
２

道路改修工事工事場所： 鴻巣市鎌塚字八丁川原 地内

３ 工

種：舗装工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

更 前

変

更 後

令和元年 12 月 3 日から

令和 年 月日から

令和 2 年 3 月 5 日まで

令和 年 月日まで

9,647,000 円

10,112,300 円

工事延長L=283.2m 舗装幅員W=5.35～8.35m

工事延長L=283.2m 舗装幅員W=5.35～

舗装版破砕工A=1650㎡ 不陸整正工A=1650

8.35m 舗装版破砕工A=1650㎡ 不陸整正

㎡ 表層工A=1650㎡ 区画線工１式

工A=1650㎡ 表層工A=1650㎡ 区画線工１
式

工事概要

５

変更理由

現況舗装厚が当初設計の数量を上回ったことにより、As殻処分費の増加が生じた。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 市道吹 804 号線
２

道路改修工事工事場所： 鴻巣市明用字壱ノ耕地

３ 工

地内

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 後

令和元年 11 月 5 日から

令和 2 年 2 月 28 日まで

令和 2 年 3 月 24 日まで

5,830,000 円

4,460,500 円

（税込）

５

変

令和元年 11 月 5 日から

契約金額

工事概要

更 前

工事延長 L=110.0m 道路幅員 W=5.0m

工事延長 L=81m 道路幅員 W=5.0m

土工 1式、側溝工 L=107m、集水桝工 N=4

土工 1式、側溝工 L=78m、集水桝工 N=3基、間詰路盤工(上層・下層) A=34㎡、表基、間詰路盤工(上層・下層) A=27㎡、

層工 A=34㎡、構造物取壊し工

表層工 A=27㎡、構造物取壊し工、雑工 1式

1式、雑工 1式

変更理由

境界査定に伴い工期の延長が必要となったため（3/24まで）。
側溝工において、今年度施工分から境界越境箇所を減じたため。

1式

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 総選除）市道 A-1022 号線
２

工事場所： 鴻巣市ひばり野 1 丁目

３ 工

道路改修工事地内外

種：舗装工事業（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 後

令和 年 月 日から

令和元年 11 月 20 日まで

令和 年 月 日まで

14,179,000 円（税込）

14,260,400 円

工事延長L=365.6m 舗装幅員W=6.8～7.4m

工事延長L=365.6m 舗装幅員W=6.8～

舗装版破砕工A=2,650㎡

7.4m

A=2,660㎡式

５変

令和元年 8 月 6 日から

契約金額

工事概要

更 前

雑工1式

不陸整正工

表層工A=2,660㎡

区画線工1

舗装版破砕工A=2,650㎡
A=2,660㎡
工1式

変更理由

マンホールの高さ調整が必要となった為、変更を要する。

不陸整正工

表層工 A=2,660㎡

雑工1式

区画線

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 総選除）市道 A-2042 号線
２

工事場所： 鴻巣市北中野字津門

３ 工

道路改修工事地内

種：舗装工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

更 前

更 後

令和元年 8 月 6 日から

令和 年 月 日から

令和元年 11 月 29 日まで

令和 年 月 日まで

契約金額

13,150,500 円（税込）

13,098,800 円

工事延長L=350m 舗装幅員W=4.48～6.04m

工事延長L=350m 舗装幅員W=4.48～

掘削工310㎥

6.04m

舗装版破砕工A=1820㎡

層・上層路盤工A=897㎡㎡

表層工A=1820㎡

変更理由

区画線の増減により変更を要する。

下

不陸整正工A=923

区画線工1式

工事概要

５

変掘削工310㎥

舗装版破砕工A=1820㎡

下層・上層路盤工A=897㎡

不陸整正工

A=923㎡

区画線工1式

表層工A=1820㎡

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 市道 A-1027 号線
２

工事場所： 鴻巣市逆川 1 丁目

３ 工

道路改修工事地内

種：舗装工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

更 前

変

更 後

令和元年 11 月 26 日から

令和 年 月日から

令和 2 年 2 月 21 日まで

令和 年 月日まで

10,281,700 円

10,276,200 円

工事延長L=255.3m 舗装幅員W=8.0m

工事延長L=250.0m 舗装幅員W=8.0m

舗装打換え工A=44㎡

舗装打換え工A=44㎡

路面切削工A=2040㎡

オーバーレイ工A=2040㎡

区画線工1式㎡

路面切削工A=2000

オーバーレイ工A=2000㎡

区画線工

1式

工事概要

５

変更理由

・終点部の交差点付近の舗装範囲について、当初よりも施工延長を短くしたため、舗装面積が減となる。
・区画線について、外側線の位置を変更することから、起点部付近の交差点の外側線に擦付けを行う必要があるため、外側線の書き直しを行う。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 市道 A-2016 号線
２

道路改修工事工事場所： 鴻巣市原馬室字愛宕前

３ 工

地内

種：舗装工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

更 前

変

更 後

令和元年 8 月 6 日から

令和元年 8 月 6 日から

令和元年 10 月 31 日まで

令和 2 年 2 月 13 日まで

11,184,800 円

11,260,700 円

契約金額
（税込）

工事延長L=162.3m 舗装幅員W=6.45m

工事延長L=162.3m 舗装幅員W=6.45m

道路土工 1式

道路土工 1式

上層・下層路盤工A=1060

㎡

1130㎡

上層・下層路盤工A=1060㎡

表層工A= 1130㎡
式

区画線工 1式

雑工 1

表層工A=

区画線工 1式

雑工 1式

工事概要

５

変更理由

水道課による工区内の石綿管撤去工事の必要が生じたため、契約工期を約３か月半延伸し、
令和2年2月13日までとする。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 市道 A-2051 号線道路改修、市道 A-1020 号線道路改良工事
２

工事場所： 鴻巣市愛の町、赤見台４丁目

３ 工

地内

種：舗装工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 後

令和 年 月日から

令和 2 年 3 月 12 日まで

令和 年 月日まで

13,369,400 円

（税込）

５

変

令和 2 年 1 月 22 日から

契約金額

工事概要

更 前

13,922,700 円

工事延長L=600.0m、舗装幅員W=6.0m（市道

工事延長L=653.5m、舗装幅員W=6.0m（市A-2051号線道路改修）

道A-2051号線道路改修）

切削オーバーレイ工（再生密粒）t=5cm

切削オーバーレイ工（再生密粒）t=5cm

A=1800.0㎡

A=1910.0㎡

工事延長L=50.0m、舗装幅員W=5.5m（市道

工事延長L=50.0m、舗装幅員W=5.5m（市A-1020号線道路改良）

道A-1020号線道路改良）

切削オーバーレイ工（改質Ⅱ）t=5cm

切削オーバーレイ工（改質Ⅱ）t=5cm

A=280.0㎡、区画線工一式

A=280.0㎡、区画線工一式

変更理由

市道A-2051号線道路改修の施工区間において、施工前に再精査したところ、施工区間外においても、路面の劣化が見られることから、施工延長を延伸するため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 市道 B-10 号線
２

道路改良工事（その 2）

工事場所：鴻巣市松原３丁目、４丁目

３ 工

地内

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

工事概要

更 前

変

更 後

令和元年 9 月 17 日から

令和 年 月日から

令和 2 年 1 月 10 日まで

令和 年 月日まで

9,526,000 円

9,620,600 円

工事延長L=82.45m 道路幅員W=6.0m

工事延長L=82.45m 道路幅員W=6.0m

土工１式 側溝工(長尺U型側溝300×300）

土工１式 側溝工(長尺U型側溝300×

L=93m（自由勾配側溝300×300土留付）

300）L=97m（自由勾配側溝300×300土留

L=74m 集水桝設置工１箇所 舗装版破付）L=73m 集水桝設置工１箇所 舗装版

砕工A=340㎡ 下層路盤工A=61㎡ 上層路盤

破工A=161㎡ 不陸整正工A=280㎡ 表層工

砕工A=300㎡ 下層路盤工A=64㎡ 上層路

A=437㎡ 区画線工1式 雑工1式

盤工A=163㎡ 不陸整正工A=244㎡ 表層工
A=405㎡ 区画線工1式 雑工1式

５

変更理由

交差点部の舗装工の削減、マンホールの高さ調整の増加、電柱迂回による側溝工延長の増
加、標識柱の移設等により変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 市道 B-14 号線
２

道路改修工事工事場所： 鴻巣市松原 3 丁目

３ 工

地内

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和元年 12 月 17 日から

令和 年 月日から

令和 2 年 3 月 12 日まで

令和 年 月日まで

契約金額

8,250,000 円

8,371,000 円

工事延長 L=80m 道路幅員 W=4.8m

工事延長 L=80m 道路幅員 W=4.8m

土工 1式、側溝工 L=121m、管渠工L=14m、土工 1式、側溝工 L=113m、管渠工

集水桝工 N=4基、不陸整正工 A=277㎡、間

L=13m、集水桝工 N=4基、不陸整正工

詰路盤工(上層・下層) A=41㎡、

A=335㎡、間詰路盤工(上層・下層) A=42

表層工 A=318㎡、構造物撤去工 1式、区画㎡、

線工 1式、雑工 1式

表層工 A=376㎡、構造物撤去工 1式、区

（税込）

工事概要

更 前

画線工 1式、雑工 1式

５

変更理由

・道路排水としての効果が乏しい等の事由から側溝工を減ずるため。
・取付道路に不陸が生じており、本線と一体として整備を行うため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 市道 B-360 号線
２

道路改良工事工事場所： 鴻巣市原馬室字権現

３ 工

地内

種：土木一式工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

契約金額
（税込）

工事概要

５

更 前

変

更 後

令和元年 7 月 30 日から

令和 年 月 日から

令和元年 12 月 16 日まで

令和 年 月 日まで

9,438,000 円

10,705,200 円

工事延長L=236m 道路幅員W=5.0～6.0m

工事延長L=236m 道路幅員W=5.0～6.0m

土工 1式、側溝工L=230m、管渠工 1式、集土工 1式、側溝工L=229m、管渠工 1式、

水桝工N=5基、間詰路盤工(下層)A=32.0

集水桝工N=5基、路盤工(下層・上層）㎡、間詰路盤工(上層)A=34.0㎡、路側防護

A=90.0㎡、路側防護柵工 1式、土留工

柵工 1式、構造物撤去工 1式、雑工 1式

1式、構造物撤去工 1式、雑工 1式

変更理由

・今年度施工箇所において、再現測量の実施が必要となったため。
・地権者からの要望により、土留板の設置が必要となったため。
・現場精査の結果、各工種においてに増減が発生したため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 市道 C-193 号線 道路改修工事
２

工事場所： 鴻巣市大間 3 丁目

３ 工

地内

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

契約金額

変

更 後

令和元年 12 月 3 日から

令和 年 月日から

令和 2 年 3 月 6 日まで

令和 年 月日まで

7,865,000 円

（税込）

工事概要

更 前

8,295,100 円

工事延長L=105.7m 舗装幅員W=5.05～9.20m

工事延長L=105.7m 舗装幅員W=5.05～

土工１式 側溝工(300*300)L=102m 集水桝

9.20m(□500,H700)１基 構造物撤去工１式

土工１式 側溝工

舗装版破砕工A=560㎡ 間詰路盤工(上・(300*300)L=105m,(300*350)L=3.0m 集水下)A=31㎡ 不陸整正工A=528㎡ 表層A=560

桝(□500,H700)２基 暗渠排水管(φ250㎡ 区画線工１式 雑工１式㎜)L=3.0m 構造物撤去工１式 舗装版破砕工A=560㎡ 間詰路盤工(上・下)A=34㎡
不陸整正工A=515㎡ 表層A=548㎡ 区画線
工１式 雑工1式

５

変更理由

・左側側溝について、当初設計では民地部を大幅に削る必要があり擦り付けが困難なため、側溝入れ替えを始点部(No.0)まで延長し道路内で高さ調整をする。また、入れ替え距離の延長により、標識移設を２箇所行い、集水桝を１箇所設置する必要が生じた。
・側溝両端部において、既設の側溝との接続が不連続となるため、パイプ暗渠を用いて接続する必要が生じた。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 市道 C-597 号線
２

道路改良工事工事場所： 鴻巣市滝馬室字上閭

３ 工

地内

種：舗装工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

更 前

更 後

令和 2 年 1 月 28 日から

令和 年 月日から

令和 2 年 3 月 19 日まで

令和 年 月日まで

契約金額

3,267,000 円（税込）

3,375,900 円

工事延長L=171m 舗装幅員W=2.3～4.8m

工事延長L=171m 舗装幅員W=2.3～

舗装版破砕工A=730㎡ 不陸整正工

4.8m

A=729㎡ 表層工A=729㎡

舗装版破砕工A=740㎡

式

雑工1式

工事概要

５

変

変更理由

舗装工の増により変更を要する。

区画線工1

A=760㎡式

不陸整正工

表層工A=760㎡

雑工1式

区画線工1

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道Ｅ－６６号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市箕田字九右衛門 地内

３ 工

種：舗装工事業（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

契約金額

更 前

変

令和元年 6 月 5 日から

令和 年 月 日から

令和元年 8 月 23 日まで

令和 年 月 日まで

6,564,240 円

（税込）

更 後

7,135,560 円

工事延長L=251m 舗装幅員W=3.8m～6.3m

工事延長L=251m 舗装幅員W=3.8m～6.3m

舗装破砕工 A=1340 ㎡

表層工 A=1410 ㎡

舗装破砕工 A=1320 ㎡

不陸整正工 A=1410 ㎡

区画線工 1 式

不陸整正変更工事 工 A=1410 ㎡

工1式

雑

工1式

表層工 A=1410 ㎡
区画線

雑工 1 式

工事概要

５

変更理由

既設舗装の厚みが設計より厚く、破砕、処分等の数量が増えたため。また、既設集水桝の高さ調整の増加により変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 市道 E-134 号線
２

道路改良工事工事場所： 鴻巣市登戸字新田

３ 工

地内

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工期

変

令和 年 月日から

令和 2 年 3 月 12 日まで

令和 年 月日まで

6,996,000 円（税込）

7,295,200 円

工事延長L=97m 道路幅員W=4.0m

工事延長L=97m 道路幅員W=4.0m

道路土工1式

長尺U型側溝L=127m ロング

道路土工1式U集水桝N=1基

特殊暗渠工N=1基

グU集水桝N=1基

パイプ

長尺U型側溝L=127m ロン
特殊暗渠工N=1基

パカルバートL=4m 舗装版破砕工A=320㎡

イプカルバートL=4m 舗装版破砕工

間詰路盤工A=40㎡

A=320㎡

間詰路盤工A=40㎡

不陸整正

工A=255㎡

表層工A=294㎡

区画線工1

表層工A=294㎡

不陸整正工A=255㎡

区画線工1式

雑工1式

式

５

更 後

令和元年 12 月 3 日から

契約金額

工事概要

更 前

雑工1式

変更理由

側溝敷設時、民地の高さを考慮し、縦断勾配を変更するにあたり、出入り口のコンクリートの擦り付け及び雨水桝等の高さ調整が必要となり、また、不陸整正における路盤厚さについても、変更となる。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ： 市道 E-191 号線
２

道路改良工事工事場所： 鴻巣市糠田字本田５の割

３ 工

地内

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和元年 12 月 17 日から

令和 年 月日から

令和 2 年 3 月 12 日まで

令和 年 月日まで

契約金額

7,095,000 円（税込）

7,148,900 円

工事延長L=100m 道路幅員W=4.0～6.0m

工事延長L=100m 道路幅員W=4.0～6.0m

土工１式

土工１式

長尺U型側溝布設工L=100m 間

詰路盤工A=30㎡

工事概要

更 前

集水桝設置工2箇所

既

長尺U型側溝布設工L=103m

間詰路盤工A=31㎡

集水桝設置工2箇所

設U型側溝撤去L=69m 舗装版破砕工A=390

既設U型側溝撤去L=69m 舗装版破砕工㎡

A=390㎡

不陸整正工A=387㎡

上層）A=114㎡

路盤工（下層・表層工A=527㎡

雑工１式

不陸整正工A=387㎡（下層・上層）A=118㎡
雑工１式

５

変更理由

側溝延長の増、集水桝の変更、カーブミラー移設の追加により変更を要する。

路盤工

表層工A=527㎡

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管新設工事(第１工区)
２ 工事場所： 鴻巣市郷地地内
３ 工

種： 土木一式（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和元年 7 月 2 日から

令和――年――月――日から

令和元年 9 月 30 日まで

令和――年――月――日まで

2,916,000 円

2,818,800 円

契約金額
（税込）
HIVP-RR

φ50（95.90m）

HIVP-RR φ50
排泥弁φ50 1 基

排泥設備 1 箇所

排泥設備 1 箇所

給水管切替

L=97.81m（97.81m）
1基

排泥弁φ50工事概要

L=95.90m

5 箇所

給水管切替

5 箇所

５ 変更理由・修繕工事による仮設管の布設により、本工事の配管に変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管新設工事(第４工区)
２ 工事場所： 鴻巣市人形２丁目地内
３ 工

種： 土木一式（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和元年 10 月 15 日から令和――年――月――日から

令和 2 年 3 月 12 日まで

令和――年――月――日まで

21,434,600 円

22,814,000 円

HIVP-RR

HIVP-RR

φ75 L=251.29m(252.82m)

φ75 L=255.36m(256.38m)

φ50 L=106.02m(106.80m)

φ50 L=107.79m(108.55m)

仕切弁 φ75 9 基、φ50 2 基

仕切弁 φ75 9 基、φ50 2 基

排泥設備 2 箇所

排泥設備 2 箇所

給水管切替 26 箇所

給水管切替 29 箇所

５ 変更理由・残土処分方法の変更及び設計と現地との差異による配管変更のため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 国道 17 号 電線共同溝整備に伴う配水管移設工事
２ 工事場所： 鴻巣市中井地内
３ 工

種： 土木一式（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和元年 6 月 3 日から

令和元年 6 月 3 日から

令和元年 10 月 31 日まで

令和元年 11 月 29 日まで

10,340,000 円

15,675,000 円

配水管移設 DIP－GX φ150

配 水 管 移 設 DIP － GX

38.61ｍ（38.61ｍ）

42.00ｍ（42.00ｍ）

既設配水管撤去 DIP φ150

既設配水管撤去

30.42ｍ（30.42ｍ）

31.47ｍ（31.47ｍ）

仕切弁設置 φ150 2 箇所

仕切弁設置 φ150 2 箇所

給水管切替 1 箇所

給水管切替 1 箇所

仮設給水管 1 式

仮設給水管 1 式

排泥設備 1 式

排泥設備 1 式

DIP

φ 150
φ 150

５ 変更理由夜間による施工、既存舗装厚の相違、舗装本復旧面積の増加により、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 舗装本復旧工事（その 1）
２ 工事場所： 鴻巣市鎌塚４丁目地内外
３ 工

種： 土木一式（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和元年 8 月 6 日から

令和――年――月――日から

令和元年 10 月 31 日まで

令和――年――月――日まで

13,189,000 円

13,460,700 円

契約金額
（税込）

工事概要

土工一式

土工一式

舗装切断工 L=767m

舗装切断工 L=768m

舗装本復旧工（点々舗装含む）

舗装本復旧工（点々舗装含む）

A=2,266 ㎡

A=2,284 ㎡

区画線工一式

区画線工一式吹上地域舗装本復旧

吹上地域舗装本復旧（主要部 3 か所、点々舗装 97 箇所）（主要部 3 か所、点々舗装 96 箇所）

５ 変更理由舗装復旧面積が増加したことにより、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管新設及び布設替工事（第２１工区）
２ 工事場所： 鴻巣市栄町地内
３ 工

種： 土木一式（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和元年 9 月 3 日から

令和――年――月――日から

令和元年 12 月 20 日まで

令和――年――月――日まで

13,629,000 円

11,814,000 円

契約金額
（税込）
配水本管

配水本管

・HI－VP（耐衝撃性硬質塩化ビニル

・HI－VP（耐衝撃性硬質塩化ビニ管） φ50 L＝238.94ｍ（ 241.39ｍ） ル管）φ50 L＝215.46ｍ（ 217.51

工事概要

・排泥管 φ50

4 箇所ｍ）

・仕切弁 φ50

7基・排泥管 φ50

3 箇所

・給水管切替

23 箇所

・仕切弁 φ507基・給水管切替

22 箇所

５ 変更理由配水管布設延長が減少することにより、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 舗装本復旧工事（その２）２ 工事場所： 鴻巣市大間 4 丁目地内外
３ 工

種： 土木一式（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和元年 9 月 3 日から

令和――年――月――日から

令和元年 12 月 20 日まで

令和――年――月――日まで

25,740,000 円

26,758,600 円

契約金額
（税込）

工事概要

土工一式

土工一式

舗装切断工 L=1,217m

舗装切断工 L=1,273m

舗装本復旧工（点々舗装含む）

舗装本復旧工（点々舗装含む）

A=4,383 ㎡

A=4,426 ㎡

区画線工一式

区画線工一式鴻巣全域舗装本復旧

鴻巣全域舗装本復旧（主要部６箇所、点々舗装１３９箇所） （主要部６箇所、点々舗装１３６箇所）

５ 変更理由復旧工及び区画線工が増加したことにより、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管布設替工事(第２７工区)
２ 工事場所： 鴻巣市松原３丁目地内
３ 工

種： 土木一式（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

変 更 前

変 更 後

令和元年 11 月 13 日から

令和――年――月――日から

令和 2 年 3 月 12 日まで

令和――年――月――日まで

15,870,800 円

15,521,000 円'HI-VP（耐衝撃性硬質塩化ビニル管）

HI-VP（耐衝撃性硬質塩化ビニル

期

契約金額
（税込）
φ75

HI-VP（耐衝撃性硬質塩化ビニル管）

HI-VP（耐衝撃性硬質塩化ビニル

Ｌ＝95.78ｍ（ 98.35ｍ ）管）φ50 Ｌ＝95.59ｍ（98.10ｍ ）

φ50
工事概要

Ｌ＝145.04ｍ（ 145.16ｍ ） 管）φ75Ｌ＝146.70ｍ（147.36ｍ）

仕切弁 φ75 4 基

仕切弁 φ75

4基

仕切弁 φ50 7 基

仕切弁 φ50

7基

排泥設備

1式

排泥設備

1式

給水管切替 33 箇所

給水管切替 33 箇所

５ 変更理由他埋設物及び既設管の配管状況が計画と異なり、材料、労務、土工の増減が発生するため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管布設替工事(第２３工区)
２ 工事場所： 鴻巣市滝馬室地内
３ 工

種： 土木一式（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和元年 8 月 27 日から

令和――年――月――日から

令和元年 12 月 9 日まで

令和――年――月――日まで

6,416,300 円

6,171,000 円

契約金額
（税込）

工事概要

HIVPφ75 Ｌ＝52.24ｍ（52.90

HIVPφ75ｍ ）ｍ ）HIVPφ50 Ｌ＝42.04ｍ（42.04

HIVPφ50ｍ ）ｍ ）仕切弁 φ75 1 基

仕切弁 φ75

1基

仕切弁 φ50 1 基

仕切弁 φ50

1基

給水管切替

N=13 件

給水管切替

N=14 件

排泥設備一式

５ 変更理由・給水切替件数の減に伴い変更契約を要する。

Ｌ＝52.09ｍ（52.75
Ｌ＝42.32ｍ（42.32

排泥設備一式工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管布設替工事(第２４工区)
２ 工事場所： 鴻巣市南２丁目地内
３ 工

種： 土木一式（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和元年 11 月 26 日から

令和――年――月――日から

令和 2 年 3 月 12 日まで

令和――年――月――日まで

18,315,000 円

16,577,000 円

契約金額
（税込）

HIVP-RR φ75 Ｌ＝152.79ｍ

HIVP-RR φ75 Ｌ＝153.02ｍ（ 154.89ｍ ）（ 155.00ｍ ）HIVP-RR

φ50

Ｌ＝36.27ｍ（ 37.03ｍ ）
排泥設備
工事概要

HIVP-RR φ50

Ｌ＝36.40ｍ（ 37.12ｍ ）

1 箇所

排泥設備

1 箇所

仕切弁 φ75 3 基

仕切弁 φ75

3基

仕切弁 φ50 3 基

仕切弁 φ50

3基

給水管切替

7 箇所

給水管切替

7 箇所

仮設管設置及び撤去一式

仮設管設置及び撤去一式

既設管撤去一式

既設管撤去一式

付帯工一式

付帯工一式

５ 変更理由・設計と現地との差異により、材料、労務、土工及び付帯工に変更が生じたため。
・現地を掘削したところ、歩車道境界ブロックの撤去を行わずに、新設管布設及び既設管撤去が可能となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管布設替工事(第２５工区)
２ 工事場所： 鴻巣市箕田地内
３ 工

種： 土木一式（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和元年 5 月 30 日から

令和――年――月――日から

令和元年 8 月 30 日まで

令和――年――月――日まで

13,786,200 円

14,515,200 円

契約金額
（税込）

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩ビ管）

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩ビ管）

φ75 Ｌ＝243.7ｍ（ 244.0ｍ ）φ75

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩ビ管）

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩ビ管）

φ50
工事概要

Ｌ＝163.1ｍ（ 163.2ｍ ）排泥管ＨＩＶＰ φ50

3 箇所

φ50

Ｌ＝243.5ｍ（ 243.8ｍ ）Ｌ＝163.8ｍ（ 163.9ｍ ）排泥管ＨＩＶＰ φ50

制水弁 φ75 5 基

制水弁 φ75

5基

排泥弁 φ50 1 基

制水弁 φ50

2基

排泥弁 φ50

3基

給水管切替

16 箇所

給水管切替

15 箇所

3 箇所

５ 変更理由・平成３０年度公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に伴い、設計変更が必要となったため。
・設計と現地との差異による材料等の変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管布設替工事(第２８工区)
２ 工事場所： 鴻巣市生出塚１丁目地内
３ 工

種： 土木一式（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和元年 7 月 2 日から

令和――年――月――日から

令和元年 9 月 30 日まで

令和――年――月――日まで

3,121,200 円

2,970,000 円

契約金額
（税込）
HIVP-RR

φ50

L=43.60m

HIVP-RR φ50

L=43.72m（43.68m）（43.80m）

仕切弁 φ50 2 基

仕切弁 φ50

2基

給水管切替

10 箇所

給水管切替

10 箇所

工事概要

５ 変更理由・工事予定の宅内配管が漏水修繕時に入れ替え完了しており、給水管の配管に変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管布設替工事(第２９工区)
２ 工事場所： 鴻巣市神明２丁目地内
３ 工

種： 土木一式（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和元年 7 月 2 日から

令和――年――月――日から

令和元年 9 月 30 日まで

令和――年――月――日まで

契約金額

6,284,520 円

（税込）

工事概要

6,350,400 円

HIVP（耐衝撃性硬質塩化ビニル管）

HIVP（耐衝撃性硬質塩化ビニル

φ75 L= 7.30m（ 7.46m)管）φ75

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビ管）φ 50 L= 60.64m（ 60.64m)

ニル管）φ50

仕切弁 φ50

4基（ 60.52m)

排泥設備

1 箇所

仕切弁 φ50

4基

給水管切替

13 箇所

排泥設備

1 箇所

給水管切替

13 箇所

L= 7.48（ 7.62m)
L= 60.35m

５ 変更理由・既設ガス管との離隔を十分に確保するため、配水管の布設位置を一部変更する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管移設工事(第３２工区)
２ 工事場所： 鴻巣市大間地内
３ 工

種： 土木一式（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和元年 7 月 2 日から

令和――年――月――日から

令和元年 9 月 30 日まで

令和――年――月――日まで

契約金額

14,077,800 円

（税込）

工事概要

14,601,600 円

DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管 GX 形）

DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管 GX 形）

φ100 L=245.7m(246.2m)

φ100 L=246.5m(246.9m)

排泥管 φ50 2 箇所、排泥管 φ50 2 箇所、仕切弁 φ75 6（8）基 （割 T 分

仕切弁 φ75 6（8）基 （割 T 分

含む）

含む）

消火栓 φ75 1 箇所、消火栓 φ75 1 箇所、不断水割 T 字管

不断水割 T 字管 φ100×φ100

2 箇所

φ 100 × φ 100

2 箇所

５ 変更理由・平成３０年度公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に伴い、設計変更が必要となったため。また、設計と現地との差異による材料等の変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 舗装本復旧工事（その３）２ 工事場所： 鴻巣市松原３丁目、小松２丁目、原馬室地内
３ 工

種： 舗装工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

令和元年 9 月 17 日から

令和――年――月――日から

令和元年 11 月 29 日まで

令和――年――月――日まで

18,326,000 円

18,855,100 円

土工一式、舗装切断工 Ｌ＝142m、舗土工一式、舗装切断工 Ｌ＝装本復旧工 Ａ＝3,812 ㎡、区画線工140m、舗装本復旧工 Ａ＝3,895

一式㎡、区画線工一式、雑工一式

工事概要

５ 変更理由・表層材料の変更及び設計と現地の相違により数量の変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名： 吹上第５処理分区汚水幹線整備工事（Ｒ１）２ 工事場所： 鴻巣市大間 地内
３ 工

種： 土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額

変 更 後

令和元年１０月２日から

令和元年１０月２日から

令和２年２月２８日まで

令和２年３月１２日まで

９０，１５０，０００円

（税込）

工事概要

変 更 前

９７，４０７，２００円

施工延長 Ｌ＝318.80m、内径施工延長 Ｌ＝318.80m、内径200mm 管推進工 Ｌ＝233.60m、内200mm 管推進工 Ｌ＝

径 100mm 圧送管布設工 Ｌ＝233.60m、内径 100mm 圧送管布33.20m、内径 200mm 管布設工 Ｌ

設工 Ｌ＝33.20m、内径 200mm＝52.0m、鋼製ケーシング立坑工 Ｎ

管布設工 Ｌ＝52.0m、鋼製ケー＝4 箇所、2 号マンホール兼立坑工

シング立坑工 Ｎ＝4 箇所、2 号

Ｎ＝2 箇所、3 号マンホール兼立坑工

マンホール兼立坑工 Ｎ＝2 箇

Ｎ＝1 箇所、組立 2 号マンホール設置

所、3 号マンホール兼立坑工 Ｎ

Ｎ＝4 箇所、組立 1 号マンホール＝1 箇所、組立 2 号マンホール設

設置工 Ｎ＝2 箇所、小型マンホール

置工 Ｎ＝4 箇所、組立 1 号マン（レジンコンクリート製）設置工 Ｎ

ホール設置工 Ｎ＝2 箇所、小型＝1 箇所、汚水桝設置及び取付管工

マンホール（レジンコンクリート

Ｎ＝9 箇所、マンホールポンプ設置工

製）設置工 Ｎ＝1 箇所、汚水桝

Ｎ＝1 箇所、付帯工 １式設置及び取付管工 Ｎ＝9 箇所、

工

マンホールポンプ設置工 Ｎ＝1箇所、付帯工 １式
５ 変更理由推進工の土質区分について当初設計と現況に違いがあり、日進量等を変更する必要が生じたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：西部第３排水区雨水整備事業雨水幹線管渠築造工事
２ 工事場所：鴻巣市大間地内
３ 工

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和元年８月６日から

令和――年――月――日から

令和２年３月１２日まで

令和――年――月――日まで

１７９，０２５，０００円

１７９，８４０，１００円

管渠工□２５００×２２００

管渠工□２５００×２２００ L=１

L=１１７.０６ｍ、マンホール工

１７.０６ｍ、マンホール工 N=１箇

N=１箇所、地盤改良工１式、立所、地盤改良工１式、立坑工 N=１

坑工 N=１箇所、付帯工１式、箇所、付帯工１式、仮設工１式

仮設工１式

５ 変更理由掘削・埋戻し数量、地盤改良添加材数量、残土搬出先、矢板存置数量、松杭処分数量等に変更を生じたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名： 総選除）吹上第３処理分区面整備工事（R1)２ 工事場所： 鴻巣市三ツ木 地内
３ 工

種： 土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和元年８月２０日から

令和元年８月２０日から

令和２年２月２８日まで

令和２年３月１２日まで

６７,３２０,０００円

６８,４４３,１００円

施工延長：Ｌ＝775.70ｍ、 内径φ

施工延長：Ｌ＝775.64ｍ、 内径200ｍｍリブ付塩ビ管布設工 L＝

φ200ｍｍリブ付塩ビ管布設工 L

754.58ｍ、 １号組立マンホール設置＝754.52ｍ、 １号組立マンホー

工13 基、 ０号組立マンホール設置

ル設置工 13 基、 ０号組立マン

工10 基、 塩化ビニル製小型マン

ホール設置工 10 基、 塩化ビ

ホ－ル設置工 3 基、 汚水桝及び取

ニル製小型マンホ－ル設置工 3付管工 32 箇所、 付帯工 １式基、 汚水桝及び取付管工 37 箇所、 付帯工 １式

５ 変更理由内径 200mm リブ付き塩ビ管布設工 0.06m 減、汚水桝及び取付管工 5 箇所増し、工事路線 39.6m 分の管布設に伴う土工が増したため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名： 元荒川第 13 処理分区及び元荒川上流第 2 排水区汚水・雨水管渠築造工事（R1）その１
２ 工事場所： 鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業 地内
３ 工

種： 土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額

変 更 後

令和元年８月６日から

令和元年８月６日から

令和２年３月１２日まで

令和２年３月２７日まで

９８,４３０,２００ 円（税込）

９１,３８３,６００ 円

施工延長 L=1,164.77m 内径 200ｍ

施工延長 L=1,014.18m 内径ｍ管布設工 L=949.77ｍ １号マン

200ｍｍ管布設工 L=805.97ｍ

ホール設置工 N=21 箇所 小型マン

１号マンホール設置工 N=19 箇

ホール（レジンコンクリート製）設置

所 小型マンホール（レジンコン

N=13 箇所 汚水桝設置及び取付

クリート製）設置工 N=9 箇所

管工 N=46 箇所 内径□600×600

汚水桝設置及び取付管工 N=43

布設工 L=128.90ｍ 内径□700×

箇所 内径□600×600 布設工

700 布設工 L=59.80ｍ 矩形渠用マ

L=126.89ｍ 内径□700×700 布

ンホール設置工 N=3 箇所 付帯工

設工 L=59.80ｍ 矩形渠用マン

1式

ホール設置工 N=3 箇所 付帯

工
工事概要

変 更 前

工 1式
５ 変更理由汚水管 150.6ｍ分の布設工及びマンホール 6 箇所の設置ができなくなってしまったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名： 吹上第 5 処理分区面整備工事（R1-2）
２ 工事場所： 鴻巣市大間 地内
３ 工

種： 土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額

変 更 後

令和元年８月６日から

令和元年８月６日から

令和２年２月２８日まで

令和２年３月１２日まで

３４,８４３,６００円

３６,１２６,２００ 円

施工延長 L＝385.90m 内径 200 ㎜

施工延長 L＝385.90m 内径

管布設工 L=369.26m 0 号マンホー

200 ㎜管布設工 L=369.26m 0ル設置工 N= 15 箇所 小型マンホー

号マンホール設置工 N= 15 箇所

ル（レジンコンクリート製）設置工

小型マンホール（レジンコンクリ

N= 10 箇所 汚水枡設置および取付管ート製）設置工 N= 10 箇所 汚

（税込）

工事概要

変 更 前

工

N=23 箇所 付帯工 1 式

水枡設置および取付管工 N=35
箇所 付帯工 1 式

５ 変更理由公共汚水桝の設置個数の増、舗装復旧面積に変更があったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名： 吹上第５処理分区面整備工事（R1-3）その１
２ 工事場所： 鴻巣市松原２丁目 地内
３ 工

種： 土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額

変 更 後

令和元年８月６日から

令和――年――月――日から

令和２年２月２８日まで

令和――年――月――日まで

３０,９５２,９００

（税込）

工事概要

変 更 前

円

３１，０８３,８００ 円

施工延長 L=290.70ｍ 内径φ200ｍ

施工延長：Ｌ＝305.80ｍ、 内径ｍリブ付塩ビ管管布設工 L=281.91

φ200ｍｍリブ付塩ビ管布設工 L

ｍ、 ０号組立マンホール設置工 ７＝296.60ｍ、 ０号組立マンホー

基、 塩化ビニル製小型マンホール設

ル設置工 6 基、 塩化ビニル製

置工 ７基、 汚水桝設置及び取付管

小型マンホ－ル設置工 8 基、工

34 箇所、 付帯工 １式

汚水桝設置及び取付管工 37 箇所、 付帯工 １式

５ 変更理由内径 200mm リブ付き塩ビ管布設工 14.69m 増、０号組立マンホール設置工 1 基減、塩化ビニル製小型マンホール設置工 1 基増、汚水桝及び取付管工 3 箇所増及び舗装
本復旧面積が減少したため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名： 総選除）吹上第 5 処理分区面整備工事（R1-1)
２ 工事場所： 鴻巣市原馬室 地内
３ 工

種： 土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額

変 更 後

令和元年９月１７日から

令和――年――月――日から

令和２年３月１２日まで

令和――年――月――日まで

２３,６８３,０００

（税込）

工事概要

変 更 前

円

２２,６２０,４００ 円

施工延長 L=208.0m 内径 200 ㎜管施工延長 L=207.7m 内径 200

布設工 L=200.98m 組立 0 号マン㎜管布設工 L=200.68m 組立 0ホール設置工 N=5 箇所 組立 1 号

号マンホール設置工 N=5 箇所

マンホール設置工 N=2 箇所 組立

組立 1 号マンホール設置工 N=2

楕円マンホール設置工 N=1 箇所箇所 組立楕円マンホール設置工

小型マンホール（レジンコンクリート

N=1 箇所 小型マンホール（レ製）設置工 N=4 箇所 汚水桝設置

ジンコンクリート製）設置工

及び取付管工 N=22 箇所 付帯工

N=4 箇所 汚水桝設置及び取付

1式

管工 N=21 箇所 付帯工 1 式

５ 変更理由施工延長、内径 200 ㎜管布設工が 0.3ｍ減となり汚水桝設置及び取付管工が 1 箇所減となったため。また、舗装本復旧工の面積が減となり、道路付属物撤去・復旧工の数量が減となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名： 元荒川第 13 処理分区汚水管渠推進工事（R１）２ 工事場所： 鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業 地内
３ 工

種： 土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和元年１０月４日から

令和――年――月――日から

令和２年３月２７日まで

令和――年――月――日まで

２６,４００,０００

円

２５,７４６,６００ 円

施工延長 Ｌ＝114.00ｍ、内径施工延長 Ｌ＝114.00ｍ、内径200mm 管推進工 L=69.40ｍ、内径200mm 管推進工 L=69.40ｍ、200ｍｍ管布設工 L=40.90ｍ、鋼製

内径 200ｍｍ管布設工 L=40.90

ケーシング立坑工 N=1 箇所、組立 1ｍ、鋼製ケーシング立坑工 N=1号マンホール設置工 N=2 箇所、組

箇所、組立 1 号マンホール設置工

立 2 号マンホール設置工 N=1 箇

N=2 箇所、組立 2 号マンホール

所、汚水桝設置及び取付管工 N=5設置工 N=1 箇所、汚水桝設置

箇所、付帯工 1 式

及び取付管工 N=3 箇所、付帯
工 1式

５ 変更理由公共汚水桝の設置個数の減、発生土処分先の変更があったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名： 吹上第 5 処理分区面整備工事（R1-3）その２
２ 工事場所： 鴻巣市松原３丁目 地内
３ 工

種： 土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和元年８月２１日から

令和元年８月２１日から

令和２年３月１２日まで

令和２年３月２７日まで

４８,２１６,３００円

４７,５６４,０００ 円

施工延長 L=402.15ｍ 内径φ200ｍ

施工延長 L=400.27ｍ 内径φｍリブ付塩ビ管管布設工 L=381.48

200ｍｍリブ付塩ビ管管布設工

ｍ、 １号組立マンホール設置工 8

L=382.40ｍ、 １号組立マンホ

基、 ０号組立マンホール設置工 7ール設置工 7 基、 ０号組立マ

基、 塩化ビニル製小型マンホール設

ンホール設置工 7 基、 塩化ビ

置工 16 基、 汚水桝設置及び取付

ニル製小型マンホール設置工 13

管工 39 箇所、 付帯工 １式基、 汚水桝設置及び取付管工
31 箇所、 付帯工 １式

５ 変更理由主要地方道さいたま・鴻巣線の舗装本復旧について、北本県土整備事務所より３月１７日以降に施工するよう指示があったことから工期の延長を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名： 街路築造工事に伴う汚水管渠整備工事（R１）２ 工事場所： 鴻巣市本宮町 地内
３ 工

種： 土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和元年９月１７日から

令和元年９月１７日から

令和２年２月１４日まで

令和２年３月１２日まで

１８,４８０,０００

円

１３,９１０,６００ 円

施工延長 L=100.48ｍ、内径φ250ｍ

施工延長 L=86.48ｍ、内径φｍリブ付塩ビ管布設工 L＝93.88ｍ、250ｍｍリブ付塩ビ管布設工 L

１号組立マンホール設置工 N=2 箇＝84.83ｍ、１号組立マンホール

所、楕円組立マンホール設置工 N=1

設置工 N=1 箇所、楕円組立マ

箇所、塩化ビニル製小型マンホール設

ンホール設置工 N=1 箇所、塩置工 N=1 箇所、仮排水工 １式、化ビニル製小型マンホール設置工

取付管工 N=4 箇所、付帯工 １式

N=1 箇所、仮排水工 １式、取付管工 N=4 箇所、付帯工 １式

５ 変更理由物件の移転が完了しておらず、一部現場施工ができなくなってしまったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名： 笠原第２地区処理施設改修工事
２ 工事場所： 鴻巣市笠原 地内
３ 工

種： 土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額

変 更 前

変 更 後

令和元年７月２４日から

令和元年７月２４日から

令和２年３月１２日まで

令和２年３月１９日まで

１４３,０００,０００

（税込）

円

１４８,０６０,０００ 円【土木工事】水槽洗浄工、防水・防【土木工事】水槽洗浄工(一般廃棄物量の1 式【建築工事】壁改修工事

増)、防水・防食工事、仮設工事(仮設部養生

食工事
1式を要することによる追加)

1式【建築工事】壁改修工事(管理室壁の制御盤
1

部控除による減、外壁一部追加による増)式【機器設備工事】機器設備・配管撤工事概要【機器設備工事】機器設備(可搬式汚泥ポ

去工事、機械の製作・輸送・据付工

ンプ、返送水計量槽の更新)・配管撤去工

事、機械設備配管工事、事、機械の製作・輸送・据付工事、機械設備

複合工事

1式

配管工事、複合工事

1式【電気設備工事】電気設備・電線類撤【電気設備工事】電気設備・電線類撤去工事

去工事、機器の製作・輸送・据付工(引込電線の撤去)、機器の製作・輸送・据付事、電気設備配管工事

1式工事(積算記録計の更新)、電気設備配管工事(引込電線の更新)

1式【中継ポンプ設備工事】電気設備・電【中継ポンプ設備工事】電気設備・電線類

線類撤去工事、機器の製作・輸送・据撤去工事、機器の製作・輸送・据付工事、電付工事、電気設備配管工事

1式

気設備配管工事

1式

５ 変更理由当初設計で想定していた一般廃棄物量が増となったこと、調査段階では確認できなかった機器類に著しい劣化が確認さえたた為、本工事の一環として劣化した機器類を交換する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：市街地整備課）
１ 工 事 名：（仮称）駅通り地区街区公園整備（その２）工事
２ 工事場所：鴻巣市本町１丁目地内
３ 工

種：土木一式工事（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額

変 更 後

令和元年９月１３日から

令和―年―月―日から

令和２年３月１２日まで

令和―年―月―日まで

９０，１５６，０００円

（税込）

工事概要

変 更 前

９８，７７２，３００円

施工面積 A=1,822.92m2、敷地造成工

施工面積 A=1,822.92m2、敷地造

1 式、作業土工 1 式、植栽工 1

成工 1 式（残土処理）、作業土工式、給水設備工 1 式、排水設備工

1 式、植栽工（高木等の減）11 式、電気設備工 1 式、舗装工 1式、給水設備工（給水管増）1式、縁石工 1 式、階段工 1 式、デ式、排水設備工（側溝変更）1

ッキ工 1 式、修景施設整備工 1式、電気設備工 1 式（配電管の式、遊戯施設整備工 1 式、サービス

増）、舗装工（平板ブロック増）1

施設設置工 1 式、管理施設整備工

式、縁石工 1 式、階段工 1 式、デ1式

ッキ工 1 式、修景施設整備工 1式、遊戯施設整備工 1 式、サービス施設設置工（サイン B 減、公園名板増）1 式、管理施設整備工
1式

５ 変更理由当初計画に対し敷地高に差異があったことによる残土処理の追加、及び、地元や隣接地との調整による公園施設等の配置変更が生じたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：市街地整備課）
１ 工 事 名：区画道路築造工事（区 9-5 号線）
２ 工事場所：鴻巣市 北新宿第二土地区画整理事業 地内
３ 工

種：土木工事一式（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和元年１０月 ４日から

令和元年１０月 ４日から

令和２年 １月１４日まで

令和２年 １月３１日まで

２３，８７０，０００円

２３，５９１，７００円

工事延長 L=143.14ｍ

工事延長 L=143.14ｍ

道路幅員 W=9.00ｍ

道路幅員 W=9.00ｍ

道路土工 1 式

道路土工 1 式

長尺 U 形側溝 L=258.5ｍ

長尺 U 形側溝 L=257.5ｍ

集水桝 6 基集水桝 4 基車道部下層路盤工 A=984.8 ㎡

車道部下層路盤工 A=984.8 ㎡

車道部上層路盤工 A=984.6 ㎡

車道部上層路盤工 A=984.6 ㎡

車道部表層工 A=1305.7 ㎡

車道部表層工 A=1309.0 ㎡

付帯工 1 式

付帯工 1 式

５ 変更理由・排水工において、再精査した結果、排水系統を鑑み、当初予定されていた設計を変更する。また、将来的な交通安全を考慮し、舗装摺り付けを追加した。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：市街地整備課）
１ 工 事 名：区画道路築造工事（区 6-57 号線外 1 路線）
２ 工事場所：鴻巣市 北新宿第二土地区画整理事業 地内
３ 工

種：土木工事一式（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和元年 ６月２５日から

令和元年 ６月２５日から

令和元年 ９月 ６日まで

令和元年 ９月２６日まで

１１，７１６，９２０円

１１，８３４，６４０円

工事延長 L=148.46ｍ

工事延長 L=148.46ｍ

道路幅員 W=6.0ｍ・4.0ｍ

道路幅員 W=6.0ｍ・4.0ｍ

道路土工 1 式

道路土工 1 式

長尺 U 形側溝 L=264.0ｍ

長尺 U 形側溝 L=264.0ｍ

集水桝 6 基集水桝 6 基上層路盤工 A=495.8 ㎡

上層路盤工 A=495.8 ㎡

防塵舗装工 A=495.8 ㎡

防塵舗装工 A=495.8 ㎡

付帯工 1 式

付帯工 1 式

５ 変更理由・本工事の施工に際し、掘削を行った所、湧水が多く、強制排水にて、湧水の排除が必要となった。
・排水機能の維持のため、塩ビ管の布設を行った。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：市街地整備課）
１ 工 事 名：区画道路築造工事（区 6-136 号線）2 工区
２ 工事場所：鴻巣市 北新宿第二土地区画整理事業 地内
３ 工

種：土木工事一式（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和元年 ８月２７日から

令和元年 ８月２７日から

令和元年１１月２９日まで

令和２年 １月１７日まで

６，０５０，０００円

６，７６５，０００円

工事延長 L=64.63ｍ

工事延長 L=64.63ｍ

道路幅員 W=6.0ｍ

道路幅員 W=6.0ｍ

道路土工 1 式

道路土工 1 式

長尺 U 形側溝 L=117.0ｍ

長尺 U 形側溝 L=117.0ｍ

集水桝 3 基集水桝 3 基上層路盤工 A=319.9 ㎡

上層路盤工 A=319.9 ㎡

防塵舗装工 A=319.9 ㎡

防塵舗装工 A=319.9 ㎡

仮設工 1 式

仮設工 1 式

５ 変更理由・当初、別路線の道路築造工事にて、余剰分の側溝蓋を利用する計画であったが、別路線の側溝蓋の調整がついたため、側溝蓋の材料の計上が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：資産管理課）
１ 工 事 名：鴻巣市鴻巣保健センタートイレ等改修工事
２ 工事場所：鴻巣市中央 地内
３ 工

種：建築一式（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

令和元年５月３０日から

令和－年－月－日から

令和元年９月３０日まで

令和－年－月－日まで

３５，１００，０００円

３５，８６６，８００円

鴻巣市鴻巣保健センター（昭和 56 年

配管エルボ(アスベストレベル２)

建築、RC 造、地上 2 階建て、延床面撤去の増工

積 983 ㎡）のうちトイレ約 55 ㎡の改修等の工事一式
工事概要

５ 変更理由
現場着手後、配管エルボのラッキングを剥がし、その中の保温材にアスベスト（レベル２）が含まれていることがわかり、アスベスト撤去工事を行うため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：資産管理課）
１ 工 事 名：吹上北側生涯学習施設建設（建築）工事
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業 地内
３ 工

種：建築一式（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

平成 30 年 9 月 7 日から

令和―年―月―日から

令和元年 10 月 2 日まで

令和―年―月―日まで

４７６，３５５，６００円

４７８，７４４，１２２円

吹上北側生涯学習施設（鉄筋コンク

鴻巣市建設工事請負契約約款第リート造一部鉄骨造１階建て、延べ面

25 条第 6 項の規定による請負代

積 1,538.92 ㎡）及び付帯建築物（車金額の変更

いす使用者用駐車場、駐輪場等）等の
工事概要

建設工事

５ 変更理由国内において急激なインフレーションが生じ、受注者から請負代金額変更の請求があったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：資産管理課）
１ 工 事 名：吹上北側生涯学習施設建設（機械設備）工事
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業 地内
３ 工

種：管工事

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

平成 30 年 8 月 30 日から

令和―年―月―日から

令和元年 10 月 2 日まで

令和―年―月―日まで

８０，５６４，７６０円

８０，７４０，８００円

吹上北側生涯学習施設（鉄筋コンク

鴻巣市建設工事請負契約約款第リート造一部鉄骨造１階建て、延べ面

25 条第 6 項の規定による請負代

積 1,538.92 ㎡）及び付帯建築物（車金額の変更

いす使用者用駐車場、駐輪場等）等の工事概要

建設工事に伴う機械設備工事一式

湧水ポンプ 4 台、全熱交換器 3台、ドレン配管延長等の増工
給水管の材質変更、エントランス
ホール空調変更（埋込→カセットタイプ）、桝化粧蓋の変更等による減工

５ 変更理由国内において急激なインフレーションが生じ、受注者から請負代金額変更の請求があったため。
湧水対策及び空調の効率化を図るため。また、現場の状況から給水管の材質を変更することが可能と判断したため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：資産管理課）
１ 工 事 名：鴻巣市立箕田小学校②棟屋上防水等改修工事
２ 工事場所：鴻巣市箕田字富士山 地内
３ 工

種：建築一式（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

令和元年 6 月 12 日から

令和―年―月―日から

令和元年 10 月 31 日まで

令和―年―月―日まで

４０，５９０，０００円

４１，３４９，０００円

鴻巣市立箕田小学校②棟（鉄筋コンク

防水改修面積、外壁改修面積及びリート造、3 階建て、延面積 1,005

建具改修箇所の増工㎡、昭和 35 年建築）の屋上防水、外壁改修等の工事一式
工事概要

５ 変更理由設計業務委託から１年経過し、劣化が進んだため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：資産管理課）
１ 工 事 名：鴻巣市立赤見台中学校①⑧⑨棟屋上防水改修工事
２ 工事場所：鴻巣市赤見台４丁目 地内
３ 工

種：建築一式（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

令和元年 6 月 25 日から

令和―年―月―日から

令和元年 11 月 29 日まで

令和―年―月―日まで

６０，２８０，０００円

６４，０４２，０００円

鴻巣市立赤見台中学校①⑧⑨棟（鉄筋

防水改修面積、外壁(アスベスト

コンクリート造、４階建て、延面積

含有材)改修面積、⑨棟テニスコ

5,888 ㎡、昭和６１年建築）の屋上防ート側側溝清掃の増工

水改修の工事一式
工事概要

５ 変更理由着手後、現状を調査し改修を必要とする面積が増加したため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：資産管理課）
１ 工 事 名：鴻巣市総合福祉センター改修（建築）工事
２ 工事場所：鴻巣市箕田字宮地 地内
３ 工

種：建築一式（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

令和元年 6 月 12 日から

令和―年―月―日から

令和 2 年 1 月 24 日まで

令和―年―月―日まで

１１７，４２５，０００円

１１９，１５２，０００円

鴻巣市総合福祉センター（鉄筋コンク

屋根防水改修、塗装改修、その他

リート造、地上 2 階建て、延床面積

改修工事の増工。増工に伴う運3,732.56 ㎡、平成 5 年建築）の屋上

搬・処分量の増。外壁改修、建具

防水、外壁改修等の建設工事一式

改修及び内外装改修工事の減工

工事概要

５ 変更理由施工前詳細調査等により、外壁改修箇所、建具改修箇所及び内外装改修面積は減少したが、防水改修面積、塗装改修面積、その他改修箇所は増加した為。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：資産管理課）
１ 工 事 名：鴻巣市総合福祉センター改修（機械設備）工事
２ 工事場所：鴻巣市箕田字宮地 地内
３ 工

種：管工事

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和元年 6 月 12 日から

令和元年 6 月 12 日から

令和 2 年 1 月 24 日まで

令和 2 年 3 月 12 日まで

１１３，３５５，０００円

１２１，７０４，０００円

鴻巣市総合福祉センター（鉄筋コンク

空調設備工事、衛生設備工事、排リート造、地上 2 階建て、延床面積

水設備工事、消火設備工事及び浄3,732.56 ㎡、平成 5 年建築）の空調化槽用制御盤及びブロアーほか交

設備改修、各ポンプ改修、一部トイレ

換工事の増工。給水設備工事の減改修等の機械設備工事一式

工

５ 変更理由空調設備及び衛生・給排水設備工事の一部仕様変更、消火設備のスプリンクラーヘッド
及び配管の漏水、浄化槽用制御盤及びブロアー等の交換の為。