工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：（ゼロ債務）市道 A-1011 号線 道路改修工事（R３）２

工事場所：鴻巣市常光字本村 地内外

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

令和３年４月１日から

令和３年６月３０日まで

令和３年６月３０日まで
21,910,900 円

22,663,300 円（税込）
工事延長L=750.0ｍ

５

更 後

令和３年４月１日から

契約金額

工事概要

変

舗装幅員（施工幅

工事延長L=750ｍ

舗装幅員（施工幅員）w=5.50～5.65ｍ

員）w=5.5～6.3ｍ

舗装版破砕工 A=4,220 ㎡、不陸整正工

路面切削工工 A=4,330 ㎡、表層工

A=4,220 ㎡、表層工 A=4,220 ㎡、区画線工

A=4,330 ㎡、滑り止め舗装工 A=32

1式㎡、区画線工 1 式

変更理由

舗装版破砕工法から路面切削工法へ変更したことに伴い設計を変更する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：（ゼロ債務）市道 G-298 号線 道路改修工事（R3）２

工事場所：鴻巣市寺谷字芝原中耕地 地内

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

更 前

変

令和３年４月１日から

令和３年４月１日から

令和３年６月１０日まで

令和３年６月１０日まで

契約金額

12,618,100 円

12,457,500 円（税込）
工事延長L=254m

舗装幅員(施工幅員)W=5.5～5.8m
土工１式

A=1460㎡

下層・上不陸整正A=20㎡ 表層

区画線工１式

仮設工１式

工事延長L=254m

舗装幅員(施工幅員)W=5.5～5.8m

舗装版破砕A=1430㎡

層路盤A=1440㎡

工事概要

更 後

土工１式

舗装版破砕A=1430㎡

下層・上層路盤A=1440㎡ 不陸整正
A=20㎡

表層A=1460㎡

人孔高さ調整 4 箇所 区画線工１式
仮設工１式

５

変更理由

当該路線は、路面の部分的な破損によって生じた、段差やがたつきの改善要望がある。測量等による調査の結果、既設人孔蓋にがたつきが生じており、受注者と協議の結果、人孔高の調整等により改善するため、変更する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名：（ゼロ債務）市道 B-14、B-15 号線 道路改修工事（R3）２ 工事場所：鴻巣市 松原 3 丁目、小松 2 丁目 地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

更 前

更 後

令和３年４月１日から

令和３年４月１日から

令和３年７月３０日まで

令和３年７月３０日まで

契約金額

10,062,800 円

9,187,200 円（税込）
工事延長L=166.5m

工事概要

変

道路幅員W=4.80～

工事延長L=168.6m

道路幅員W=4.80

4.90m（施工幅員W=0.5～5.98m）～4.90m（施工幅員W=0.5～5.98m）

土工1式

土工1式

側溝工（300*300、300*500、側溝工（300*300、300*600）L=130.0m 暗渠工L=15.0m 集水

300*500、300*600）L=141.0m

桝工N=3基工L=15.0m

舗装版破砕工A=350㎡ 間詰路

暗渠

集水桝工N=3基 舗装版

盤工（下層・上層）A=41㎡ 不陸整正工

破砕工A=330.0㎡

間詰路盤工（下A=255㎡層・上層）A=44㎡

不陸整正工A=295

表層工A=199㎡

付帯工1式

区画線工1式㎡

表層工A=320㎡ 区画線工1式

付帯工1式

５

変更理由

・側溝布設高さの変更に伴い、水溜りの発生が懸念されるため間詰舗装から一部全面舗装に変更し施工する。
・事前測量に伴う数量の変更。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道 B-990 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市氷川町 地内

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変 更 前
工期

令和３年５月２０日から

令和３年７月１５日まで

令和３年８月２０日まで
3,990,800 円

3,872,000 円（税込）
工事延長L=132m

舗装幅員（施工幅員）

W=4.80～5.15m
舗装版破砕工 A=590 ㎡㎡

更 後

令和３年５月２０日から

契約金額

工事概要

変

表層工 A=589 ㎡

工事延長L=132m

舗装幅員（施工幅員）W=4.80～5.15m
不陸整正工 A=589
区画線工 1 式 雑工

1式

舗装版破砕工A=590㎡ 不陸整正工(3cm)A=553㎡ (7cm)A=36㎡

表層工(5cm)A=553㎡ (7cm)A=36㎡ 区画線
工1式 雑工1式

５

変更理由

荒川左岸通線への接続部の既存の舗装厚が平均14cmあり、舗装殻処分量が増えた。また、その部分については表層厚7㎝にて復旧を行った。
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ部のコンクリートが破損していたため、一部復旧を行った。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道吹 118、781 号線
２

道路改修工事工事場所：鴻巣市 南 1 丁目 地内

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

令和３年６月９日から

令和３年１０月２９日まで

令和３年１０月２９日まで
32,072,700 円

28,688,000 円（税込）
工事延長L=783m

舗装幅員（施工幅員

W=4.80～9.70m）
舗装版破砕工 A=2680 ㎡

５

更 後

令和３年６月９日から

契約金額

工事概要

変

工事延長L=781m

舗装幅員（施工幅

員W=4.75～9.50m）
路面切削工

路面切削工 A=5640 ㎡

A=2780 ㎡

不陸整正工 A=2680 ㎡ 表層工

A=5640 ㎡

A=5470 ㎡

区画線工 1 式式

付帯工 1 式

表層工

区画線工 1 式

付帯工 1

変更理由

・概算数量発注による発注のため、現場精査による数量の増減や施工方法について変更を行う。
・通学路安全総点検において要望が提出されたため、設置基準を満たしていない既設のガードレ
ールの更新を行う。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道 B-30 号線 道路改良工事
２

工事場所：鴻巣市小松２丁目 地内

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 前

令和３年６月２日から

令和３年６月２日から

令和３年８月３１日まで

令和３年８月３１日まで

契約金額

工事延長L=162m

舗装幅員（施工幅員）

W=4.8～8.4m
舗装版破砕工 A=780 ㎡
A=780 ㎡

５

4,775,100 円

4,433,000 円

（税込）

工事概要

変 更 後

区画線工１式工事延長L=162m

舗装幅員（施工幅員）W=4.8～8.4m
不陸整正・表層工
雑工１式

土工１式

舗装版破砕工 A=780 ㎡

不陸整正・表層工 A=780 ㎡ 区画線
工１式

雑工１式

変更理由

当初設計では既設舗装版撤去後、補足材1cmの不陸整正であったが、測量による照査の結果、既設防塵舗装高が高いため、既設の撤去作業が生じた。受注者と協議の結果、搬出するために土工を追加し、また、不陸整正工（補足材無）により施工するため、変更する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道川 4 号線 道路改修工事（その 1）
２

工事場所：鴻巣市関新田字二番 地内外

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 後

令和３年６月９日から

令和３年１１月５日まで

令和３年１１月５日まで
52,972,700 円

48,714,600 円

（税込）

５

変

令和３年６月９日から

契約金額

工事概要

更 前

工事延長L=1,992m（第1工区L=766m、第2工

工事延長L=1,992m（第1工区L=766m、区L=1,226m）

第2工区L=1,226m） 舗装幅員（施工

舗装幅員（施工幅員）

W=3.1～9.5m幅員）W=3.1～9.5m

路面切削工A=3,916㎡、舗装版破砕工

路面切削工A=8800㎡、舗装版破砕工

A=6,444㎡、不陸整正工A=6,444㎡、表層工

A=2030㎡、不陸整正工A=10830㎡、表A=10,360㎡、薄層カラー舗装工A=50㎡、区層工A=10830㎡、薄層カラー舗装工

画線工1式

A=50㎡、区画線工1式

変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
また、沿線事業者の要望により、一部夜間施工を行う必要が生じたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道吹 824、835、886 号線 道路改修工事
２ 工事場所：鴻巣市三町免ニノ耕地 地内外
３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

更 前

更 後

令和３年６月９日から

令和３年６月９日から

令和３年１１月５日まで

令和３年１１月５日まで

契約金額

43,069,400 円

40,736,300 円（税込）
工事延長L=1740ｍ

舗装幅員（施工幅員）

W=3.7～7.6ｍ
路面切削工 A=6910 ㎡

工事概要

変

工事延長L=1759ｍ

舗装幅員（施工

幅員）W=3.7～7.6ｍ
舗装版破砕工

路面切削工 A=7030 ㎡ 舗装版破砕工

A=2430 ㎡

不陸整正工 A=2430 ㎡ 表層工

A=2790 ㎡

不陸整正工 A=2790 ㎡

A=9340 ㎡

区画線工 1 式

表層工 A=9830 ㎡変更工事

区画線

工 1 式 標識柱設置 1 箇所

５

変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
また、舗装打換えにより高さが合わなくなる取付道路部についての施工面積の追加、及び、標識を共架してある街灯の老朽化に伴う撤去により、標識柱の設置を追加した。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道川 9、10、106 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市屈巣字埜端 地内外

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 前

令和３年６月９日から

令和３年１０月１５日まで

令和３年１０月１５日まで
37,868,600 円

35,465,100 円（税込）

工事延長L=1516m 舗装幅員(施工幅員)

工事延長L=1514m 舗装幅員(施工幅

W=4.4～10.7m員) W=4.5～10.8m

舗装版破砕工 A=7690 ㎡
A=7690 ㎡

５

更 後

令和３年６月９日から

契約金額

工事概要

変

式

不陸整正工

表層工 A=7690 ㎡ 区画線工 1

舗装版破砕工 A=8060 ㎡
A=8060 ㎡

不陸整正工

表層工 A=8060 ㎡ 区画

線工 1 式

変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
測量による現地調査の結果、面積の増減（川9号線：136㎡、川10号線：△41㎡、川106号線：274㎡）が生じ、また、川106号線は、道路勾配を調整するために不陸整正工による補足材使用量が増加したため、変更する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道 A-2009、2037 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市下谷字岡 地内外

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

令和３年６月９日から

令和３年１１月５日まで

令和３年１１月５日まで
36,562,900 円

33,634,700 円

（税込）

５

変 更 後

令和３年６月９日から

契約金額

工事概要

更 前

工事延長L=1192m 舗装幅員（施工幅員）

工事延長L=1203m 舗装幅員（施工幅

W=4.4m～8.9m

員）W=4.4m～8.9m

路面掘削工 A=7710 ㎡ 表層工 A=7710 ㎡ 区

路面切削工 A=8360 ㎡ 表層工 A=8360

画線工１式㎡ 薄層カラー舗装工 A=25 ㎡ 区画線
工１式

変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
現場精査の結果、施工面積の増加が生じた。（A=650 ㎡）また、薄層カラー舗装工の必要が生じた。(A=25 ㎡)

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道吹 118、781 号線
２

道路改修工事工事場所：鴻巣市 南 1 丁目 地内

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

令和３年６月９日から

令和３年１０月２９日まで

令和３年１０月２９日まで
32,072,700 円

28,688,000 円（税込）
工事延長L=783m

舗装幅員（施工幅員

W=4.80～9.70m）
舗装版破砕工 A=2680 ㎡

５

更 後

令和３年６月９日から

契約金額

工事概要

変

工事延長L=781m

舗装幅員（施工幅

員W=4.75～9.50m）
路面切削工

路面切削工 A=5640 ㎡

A=2780 ㎡

不陸整正工 A=2680 ㎡ 表層工

A=5640 ㎡

A=5470 ㎡

区画線工 1 式式

付帯工 1 式

表層工

区画線工 1 式

付帯工 1

変更理由

・概算数量発注による発注のため、現場精査による数量の増減や施工方法について変更を行う。
・通学路安全総点検において要望が提出されたため、設置基準を満たしていない既設のガードレ
ールの更新を行う。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道 A-2008 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市笠原字前新田 地内外

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 前

令和３年６月９日から

令和３年１０月５日まで

令和３年１０月５日まで
22,475,200 円

19,811,000 円（税込）

工事延長L=1187m 舗装幅員(施工幅員)

工事延長 L=1186m 舗装幅員(施工幅

W=3.1～6.8m

員) W=2.8～5.0m

舗装版破砕工 A=3980 ㎡
A=3980 ㎡

５

更 後

令和３年６月９日から

契約金額

工事概要

変

不陸整正工

表層工 A=3980 ㎡ 薄層カラー

舗装工 A=30 ㎡

区画線工 1 式

舗装版破砕工 A=4350 ㎡
A=4600 ㎡

不陸整正工

表層工 A=4600 ㎡ 薄層

カラー舗装工 A=30 ㎡ 区画線工 1 式

変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
測量による現地調査の結果、面積の増加等（舗装版破砕:372 ㎡、不陸整正・表層:623 ㎡）が生じるため、変更する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：鴻巣市立赤見台第二小学校 校庭芝生化工事
２

工事場所：鴻巣市赤見台 2 丁目 地内

３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 後

令和３年６月９日から

令和３年９月１５日まで

令和３年９月３０日まで
20,711,900 円

20,114,600 円

（税込）

５

変

令和３年６月９日から

契約金額

工事概要

更 前

基盤整備 敷地造成工（掘削・運搬・整基盤整備 敷地造成工（掘削・運搬・地・入替表土）A=3990㎡ 仮設工（敷鉄

整地・入替表土）A=3990㎡ 仮設工板）１式（敷鉄板）１式

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ工（芝ﾃｨﾌﾄﾝ

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ工（芝419 ｾﾙﾄﾚｰ苗）A=3990㎡ 植生管理工（散ﾃｨﾌﾄﾝ419 ｾﾙﾄﾚｰ苗）A=3990㎡ 植生管

水・施肥・除草・芝刈り等）１式

理工（散水・施肥・除草・芝刈り

雑工１式

等）１式

雑工１式

変更理由

・掘削土量の変更に伴い、各工種に増加が生じたため。
・当初仕切弁を設置する予定の箇所について、散水栓を設置する必要が生じたため。
・天候不順により、芝張り時期が遅れたことから、芝の十分な育成のため工期延長の必要が生じたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道 C-117、119 号線外 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市 大間 1 丁目 地内

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

令和３年６月２９日から

令和３年１１月２９日まで

令和３年１１月２９日まで
5,878,400 円

5,830,000 円（税込）
工事延長L=209m

５

更 後

令和３年６月２９日から

契約金額

工事概要

変

舗装幅員（施工幅員

工事延長L=209m

舗装幅員（施工幅

W=2.75～4.15m）

員W=2.70～4.16m）

舗装版破砕工A=822㎡ 不陸整正工A=832㎡

舗装版破砕工A=854㎡ 不陸整正工

アスファルト舗装工A=533㎡ 排水性舗装

A=866㎡ アスファルト舗装工A=555

A=300㎡㎡

排水性舗装A=312㎡

式

付帯工1式

区画線工1式

付帯工1式

変更理由

事前測量結果に伴う、数量の増減が発生したため、変更を要する。

区画線工1

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道吹 811 号線 道路改良工事
２

工事場所：鴻巣市明用字壱ノ耕地 地内

３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

変 更 後

令和３年６月２９日から

令和３年６月２９日から

令和３年１０月１３日まで

令和３年１０月１３日まで

契約金額

3,480,400 円

2,970,000 円（税込）

工事延長L=44.5m 道路幅員（施工幅員）

工事延長L=44.5m 道路幅員（施工幅

W=4.0m員）W=4.0m

土工1式

工事概要

更 前

長尺型側溝布設L=41m 暗渠排水

土工1式 長尺型側溝布設L=41m 暗管L=3.2m 集水桝設置1箇所 舗装版破砕

渠排水管L=13.2m 集水桝設置2箇所

工A=150㎡

舗装版破砕工A=170㎡ 不陸整正工

不陸整正工A=142㎡ 表層工A

＝154㎡ 地先ブロック撤去・再設置L=11m

A=162㎡ 表層工A＝175㎡

地先ブロック撤去・新規設置L=11m 人孔蓋据付調整工1箇所５

変更理由

地元地権者からの要望により、降雨後の冠水対策のため集水桝を1箇所追加した。またそれに伴い表層工の追加も生じた。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道川 17、18、20 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市赤城字下 地内外

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 前

令和３年７月６日から

令和３年１２月２４日まで

令和３年１２月２４日まで
42,003,500 円

40,439,300 円（税込）
工事延長L=1659ｍ

舗装幅員（施工幅員）

W=4.3～12.8ｍ
路面切削工A=6950㎡㎡

更 後

令和３年７月６日から

契約金額

工事概要

変

工 A=20 ㎡

舗装幅員（施工

幅員）W=4.3～12.8ｍ
舗装版破砕工A=2290

不陸整正工A=2290㎡

区画線工1式工事延長L=1659ｍ

表層工A=9240㎡

薄層カラー舗装

路面切削工A=7210㎡

舗装版破砕工A=2460㎡ 不陸整正工A=2460㎡

表

層工A=9670㎡ 区画線工1式 薄層カ
ラー舗装工A=20㎡

路肩注意杭設置1

式

５

変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
また、川18号線については一部舗装幅員が5.5ｍに満たない箇所があり、両側外側線の施工ができないため、その部分についての外側線の施工を削除し、代わりに路肩注意杭の施工に変更する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道 A-1020、2001、2028 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市 赤見台 1 丁目 地内外

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 前

令和３年７月６日から

令和３年１２月２４日まで

令和３年１２月２４日まで
42,831,800 円

38,500,000 円（税込）

工事延長L=1540m 舗装幅員（施工幅員

工事延長L=1592.6m 舗装幅員（施工

W=2.6～9.6m）

幅員W=2.6～9.8m）

舗装版破砕工A=3440㎡㎡

路面切削工A=3760

不陸整正工A=3440㎡ 表層工A=7200㎡

区画線工1式工 A=50 ㎡

５

更 後

令和３年７月６日から

契約金額

工事概要

変

薄層カラー舗装
雑工 1 式

舗装版破砕工A=3610㎡ 路面切削工
A=4310㎡ 不陸整正工A=3690㎡
層工A=8000㎡

区画線工1式

ラー舗装工A=50㎡

表

薄層カ

雑工1式

変更理由

・概算数量発注方式に伴う現地精査の結果、各路線毎における増加が見込まれるため変更を行う。
・市道A-1020号線において、交差点内の歩道付近に水溜りが出来てしまうことの解消を図るため、舗装面積を増工し施工を行う。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道吹 354、364、562、564 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市下忍字中 地内外

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

令和３年７月６日から

令和３年１２月１０日まで

令和３年１２月１０日まで
34,226,500 円

31,916,500 円（税込）
工事延長L=1316ｍ

舗装幅員（施工幅員）

W=3.7～15.7ｍ

A=6820 ㎡

不陸整正工

表層工 A=6820 ㎡ 区画線工１

土留工 L=41ｍ

工事延長L=1327ｍ 舗装幅員（施工幅員）W=4.0～15.7ｍ

舗装版破砕工 A=6820 ㎡

式

更 後

令和３年７月６日から

契約金額

工事概要

変

雑工１式

舗装版破砕工A=5860㎡ 不陸整正工
A=7080㎡ 間詰路盤工A=21㎡

表層工A=7080㎡ 路面切削工A=1220㎡
区画線工１式土留工 L=41ｍ

１式

５

変更理由

工事延長、舗装版破砕工、不陸整正工、表層工の増加により請負金額が変更となったため。

雑工工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道吹 801 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市明用字一ノ耕地 地内

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 前

令和３年７月６日から

令和３年７月６日から

令和３年１１月１９日まで

令和３年１１月１９日まで

契約金額

工事延長L=1512m 舗装幅員(施工幅

工事延長L=1465m 舗装幅員(施工幅員)W=3.9～9.8m

員)W=3.8～8.7m

舗装版破砕工 A=6630 ㎡
A=6630 ㎡

５33,646,800 円

31,171,800 円

（税込）

工事概要

変 更 後

式

不陸整正工

表層工 A=6630 ㎡

雑工１式

区画線工１

舗装版破砕工 A=7040 ㎡

不陸整正工

A=7040 ㎡

表層工 A=7040 ㎡ 区画

線工１式

雑工１式

変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
現場精査の結果、施工面積の増加（A=410 ㎡）が生じるため、変更する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道 A-1012、2034 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市上谷字八十ヶ谷戸 地内外

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

令和３年７月６日から

令和３年１２月２４日まで

令和３年１２月２４日まで
19,318,200 円

19,356,700 円

（税込）

５

変 更 後

令和３年７月６日から

契約金額

工事概要

更 前

工事延長L=506m、舗装幅員W=5.5～9.3m

工事延長L=506m、舗装幅員W=5.5～（施工幅員）W=3.0～9.3m

9.3m（施工幅員）W=3.0～9.3m

路面切削工 A=2890 ㎡、表層工 A=2890 ㎡、

路面切削工 A=2890 ㎡、表層工

路上路盤再生工 A=867 ㎡、区画線工 1 式、A=2890 ㎡、路上路盤再生工 A=811

雑工 1 式㎡、区画線工 1 式、雑工 1 式

変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
また、路上路盤再生工において、添加材を決定する配合設計試験結果により、アスファルト乳剤量が増えたため、変更を行う。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道 I-159 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市鴻巣字丸池 地内外

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 前

令和３年７月１９日から

令和３年７月１９日から

令和３年１２月２４日まで

令和３年１２月２４日まで

契約金額

17,459,200 円

17,319,500 円（税込）
工事延長L=394.5m

舗装幅員（施工幅員）

W=5.51～6.10m
舗装版破砕工 A=2230 ㎡
A=2230 ㎡

工事概要

変 更 後

式

工事延長L=392.2m

舗装幅員（施工

幅員）W=5.51～6.10m
不陸整正工

表層工 A=2230 ㎡ 区画線工 1

薄層カラー舗装工 W=259 ㎡ 雑工 1 式

路面切削工A=2270㎡

舗装版破砕工

A=0㎡ 不陸整正工A=0㎡ 表層工
A=2270㎡ 区画線工1式

薄層カラー

舗装工W=282㎡

５

雑工 1 式

変更理由

受注者提案により舗装版破砕工から路面切削工へ切替えたこと、また、現地協議により施工面積が増えたことにより変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道吹 681、706、707、726 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市大芦字新田 地内外

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和３年８月５日から

令和３年８月５日から

令和４年２月２３日まで

令和４年２月２３日まで

契約金額

40,616,400 円

43,030,900 円

（税込）

工事概要

更 前

工事延長L=1630m 舗装幅員(施工幅

工事延長L=1550m 舗装幅員(施工幅員)W=4.0m～10.8m

員)W=4.0m～10.8m

路面切削工A=2570㎡ 舗装版破砕工A=6550

路面切削工A=2040㎡ 舗装版破砕工㎡ 不陸整正工A=6550㎡ 表層工A=9110㎡

A=6580㎡ 不陸整正工A=6580㎡ 表層

薄層カラー舗装工A=20㎡ 区画線工１式

工A=8620㎡ 薄層カラー舗装工A=21㎡
区画線工１式

５

変更理由

概算数量発注方式による現場精査の結果、施工延長の減(吹726号線：103ｍ減)および面積の増減(吹681、726号線：525㎡減 吹707号線：37㎡増)が生じたため、変更する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道川 21、22、112 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市関新田字五番 地内外

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和３年８月５日から

令和３年８月５日から

令和４年２月４日まで

令和４年２月４日まで

契約金額

30,160,900 円

28,749,600 円

（税込）

工事概要

更 前

工事延長L=1337m、舗装幅員（施工幅員）

工事延長L=1260m、舗装幅員（施工幅

W=3.4～7.4m

員）W=3.4～7.4m

路面切削工 A=3960 ㎡、舗装版破砕工

路面切削工 A=2650 ㎡、舗装版破砕工

A=2260 ㎡、不陸整正工 A=2260 ㎡、表層工

A=3720 ㎡、不陸整正工 A=3720 ㎡、

A=6220 ㎡、区画線工 1 式

表層工 A=6370 ㎡ 、区画線工 1 式、
道路付属物工 1 式

５

変更理由

概算数量発注方式による変更のため、現場精査による変更を行う。
川22号線において、取付支道の擦り付けが必要となるため、追加する。
また、川112号線において、当社は路面切削としたが、現場状況及び計画横断勾配の変更により、舗装版破砕による工法が適しているため、工法変更を行う。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道 A-1030、1031、C-317 号線
２

工事場所：鴻巣市大間４丁目

３ 工

道路改修工事地内外

種：舗装（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

更 前

変

令和３年８月５日から

令和３年８月５日から

令和４年１月２８日まで

令和４年１月２８日まで

契約金額

22,954,800 円（税込）
工事延長L=692m

舗装幅員（施工幅員）

路面切削工A=3980㎡

舗装版破砕工A=143㎡ 不陸整正工A=143㎡
A=4123㎡

表層工

薄層ｶﾗｰ舗装工A=13㎡

区画

線工１式

５

26,347,200 円
工事延長L=749.1m 舗装幅員（施工幅員）W=3.1～9.5m

W=3.2～9.4m

工事概要

更 後

路面切削工A=4450㎡
工A=140㎡

不陸整正工A=140㎡

表層工A=4590㎡
A=60㎡

舗装版破砕

薄層ｶﾗｰ舗装工

区画線工１式

変更理由

工事延長及び路面切削工、舗装版破砕工、不陸整正工、表層工、薄層カラー舗装工、区画線工の増加により請負代金額が変更になったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道 A-2020 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市原馬室字谷津 地内外

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 前

令和３年８月５日から

令和４年１月１４日まで

令和４年１月１４日まで
14,580,500 円

14,624,500 円（税込）
工事延長L=586ｍ

舗装幅員（施工幅員）

W=3.9～7.7ｍ

A=2420 ㎡

不陸整正工

表層工 A=2420 ㎡ 区画線工 1

土留工 1 式工事延長L=520ｍ

舗装幅員（施工幅員）W=3.9～7.7ｍ

舗装版破砕工 A=2420 ㎡

式

更 後

令和３年８月５日から

契約金額

工事概要

変

雑工 1 式

舗装版破砕工 A=0 ㎡
A=2200 ㎡

路面切削工

不陸整正工 A=2200 ㎡

表層工 A=2200 ㎡

区画線工 1 式 土

留工 1 式 雑工 1 式

５

変更理由

概算数量発注方式による発注のため、現場精査による変更を行う。
受注者提案により、舗装版破砕工から路面切削工へ切替えたこと、また、地権者要望による柵板
土留めの施工延長の増加、それに伴う路肩注意杭の施工本数の増加により変更が生じた。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：水路改修工事（吹上富士見）
２

工事場所：鴻巣市吹上富士見１丁目

３ 工

地内外

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和３年８月１０日から

令和３年８月１０日から

令和３年１１月１９日まで

令和３年１１月１９日まで

契約金額

2,398,000 円（税込）

2,596,000 円

工事延長L=171.7m

工事延長L=171.7m

土工１式 構造物取壊し工 V=3 ㎥ 簡易コ

土工１式 構造物取壊し工 V=5 ㎥

ンクリート舗装工(t=7cm)A=133 ㎡ 雑工

簡易コンクリート舗装工

1式(t=7cm)A=128 ㎡ 土留工 L=21m 雑

工事概要

５

更 前

工1式

変更理由

構造物取壊し工の増加とコンクリート舗装面積の減少及び土留め工が追加となったことから変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：総選加）市道 A-1023 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市ひばり野 2 丁目 地内外

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

更 前

変 更 後

令和３年８月１８日から

令和３年８月１８日から

令和４年２月２１日まで

令和４年２月２１日まで

契約金額

29,558,100 円（税込）

30,277,500 円

工事延長L=968m 舗装幅員（施工幅員）

工事延長L=968m 舗装幅員（施工幅

W=6.0m～6.7m

員）W=6.2m～6.9m

路面切削工 A=6340 ㎡ 表層工 A=6340 ㎡ 区

路面切削工 A=6600 ㎡

画線工１式

A=6600 ㎡ 区画線工１式

表層工

工事概要

５

変更理由

・現地精査の結果、舗装面積の増加が生じた（約260㎡）。また、人孔高さ調整８箇所について２箇所とする減工が生じたため、変更を要する。
・区画線（中央線）について、原型と同様に黄線とリブ付き黄線の組み合わせで設計していたが、警察との協議の結果、全線にわたって通常の黄線での施工とすることとした（L=970m）。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：総選加）市道川 4 号線 道路改修工事（その 2）２

工事場所：鴻巣市屈巣字馬洗戸 地内外

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

変

令和３年８月１８日から

令和３年８月１８日から

令和４年２月１０日まで

令和４年２月１０日まで

契約金額

23,086,800 円

23,265,000 円（税込）
工事延長L=941m

舗装幅員(施工幅員)W=4.7～7.5m
路面切削工 A=5150 ㎡
区画線工１式工事延長L=941m

舗装幅員(施工幅員)W=4.7～7.3m
表層工 A=5150 ㎡

路面切削工 A=5095 ㎡
A=5095 ㎡

工事概要

５

更 後

変更理由

現場精査の結果、面積の減少（55 ㎡）が生じるため、変更する。

表層工

区画線工１式工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道吹 269、273 号線
２

工事場所：鴻巣市榎戸１丁目

３ 工

道路改修工事地内外

種：舗装（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

更 前

変

更 後

令和３年９月７日から

令和３年９月７日から

令和３年１２月２８日まで

令和３年１２月２８日まで

契約金額

2,695,000 円（税込）

2,657,600 円

工事延長L=147.2m 舗装幅員（施工幅

工事延長L=152.1m 舗装幅員（施員）W=2.5～5.1m

舗装版破砕工A=485㎡

工幅員）W=2.5～4.4m 舗装版破砕

不陸整正工A=485㎡

表層工A=485㎡

区画線工１式

付帯工１式

工A=526㎡

不陸整正工A=526㎡

表層工A=526㎡

区画線工１式

工事概要

５

変更理由

舗装版破砕工、不陸整正工、表層工の増加及びマンホール調整工の減少により請負金額が変更となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道 A-1020 号線 道路改良工事
２

工事場所：鴻巣市赤見台 4 丁目 地内

３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

令和３年９月２１日から

令和４年１月３１日まで

令和４年１月３１日まで
7,090,600 円

7,040,000 円（税込）

工事延長L=457.6m 施工幅員(舗装幅

工事延長L=457.6m 施工幅員(舗装幅員)W=2.4m員)W=2.4m

植栽工１式 植栽桝撤去工L=153m 舗装版破植栽工１式 植栽桝撤去工L=153m 舗

砕工A=958㎡ 不陸整正工A=981㎡ 表層工

装版破砕工A=958㎡ 不陸整正工A=981(t=4cm)A=788㎡㎡ 表層工(t=4cm)A=788㎡

雑工１式

５

変 更 後

令和３年９月２１日から

契約金額

工事概要

更 前

表層工(t=5cm)A=200㎡

表層工(t=5cm)A=200㎡ 雑工１式

変更理由

現地精査の結果、人孔高さ調整について1箇所から2箇所とする増工が生じた。また、ポストコーン設置工4箇所について2箇所とする減工が生じたため、変更する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道川 2017 号線
２

工事場所：鴻巣市広田字堤前

３ 工

道路改修工事地内

種：舗装（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

更 前

変

令和３年１０月６日から

令和３年１０月６日から

令和３年１２月２４日まで

令和３年１２月２４日まで

契約金額

4,774,000 円（税込）
工事延長L=157m

舗装幅員（施工幅員）

W=4.92～5.9m 舗装版破砕工A=836㎡
陸整正工A=836㎡

不表層工A=836㎡

区画線工１式

工事概要

５

更 後

5,165,600 円
工事延長L=157m

舗装幅員（施工

幅員）W=4.98～5.54m 舗装版破砕
工A=837㎡

不陸整正工A=837㎡

表層工A=837㎡
区画線工１式

付帯工１式

変更理由

区画線工の増加並びに車線分離標(ラバーポール)が支障となることから既設車線分離標(ラバーポール)の撤去、及び再設置が必要になったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道吹 3 号線 道路改修工事
２ 工事場所：鴻巣市新宿 2 丁目 地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容
変
工

期

更 前

変

更 後

令和３年１０月６日から

令和３年１０月６日から

令和４年１月３１日まで

令和４年１月３１日まで

契約金額

5,509,900 円

4,565,000 円（税込）

工事延長L=89.4m 道路幅員W=6.0m

工事延長L=94.5m 道路幅員W=6.0m

現場打側溝工 L=103.3m 構造物撤去工１

現場打側溝工 L=80.6m 構造物撤去

式

工１式

雑工１式

仮設工１式

雑工１式

仮設工１式

工事概要

５

変更理由

現場精査の結果、既存の U 字溝を撤去し、現場打 L 型擁壁による蓋掛けを行うため、変更する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道 I-185 号線
２

道路改修工事工事場所：鴻巣市生出塚１丁目

３ 工

地内

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 後

令和３年１０月６日から

令和３年１２月２４日まで

令和３年１２月２４日まで

3,762,000 円（税込）

3,763,100 円

工事延長L=110.7m 舗装幅員（施工幅

工事延長L=110.8m 舗装幅員（施員）W=5.1～8.4m

舗装版破砕工A=574㎡

工幅員）W=4.53～5.31m 舗装版破不陸整正工A=574㎡

表層工A=574㎡

砕工A=537㎡ 不陸整正工A=537㎡

区画線工１式５変

令和３年１０月６日から

契約金額

工事概要

更 前

付帯工１式

表層工A=537㎡
帯工１式

変更理由

舗装面積の減少及び境界杭の撤去、再設置が追加となったため。

区画線工１式 付

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：橋梁改修工事（244-1 号橋）
２

工事場所：鴻巣市鎌塚字八丁川原 地内外

３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

変 更 後

令和３年１０月２６日から

令和３年１０月２６日から

令和４年３月１４日まで

令和４年３月１４日まで

契約金額

27,211,800 円

26,290,000 円（税込）
橋長L=12.7m

工事概要

更 前

幅員W=6.6m

橋長L=12.7m

幅員W=6.6m

伸縮装置取替工L=6.4m 塗替塗装工（塗膜

伸縮装置取替工L=6.4m 塗替塗装工

剥離、素地調整、塗装）A=141.79㎡（塗膜剥離、素地調整、塗装）

断面

修復工1式

防護柵補修工1式

足場工 1 式

支点上補剛材補修工 1 式

全対策費 1 式

安

A=141.79㎡

断面修復工1式

補修工1式

足場工1式

材補修工1式

防護柵

支点上補剛

安全対策費1式

付帯

工1式

５

変更理由

橋梁護岸部の堆積土の撤去、伸縮装置部の段差解消に伴う舗装摺付の追加、伸縮装置交換及び断面修復工に伴うCo殻の運搬処分の追加等により変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道 A-2017 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市滝馬室字下閭 地内外

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

更 前

変

令和３年１２月１日から

令和３年１２月１日から

令和４年３月１４日まで

令和４年３月１４日まで

契約金額

9,288,400 円

7,920,000 円（税込）
施工延長L=162.5ｍ

舗装幅員W=5.5～5.8ｍ
路面切削工 A=925 ㎡

５

施工延長L=194ｍ

舗装幅員W=5.5～

5.8ｍ
表層工 A=925 ㎡

線分離標撤去・再設置 11 本

工事概要

更 後

式

車

区画線工 1

路面切削工 A=1110 ㎡ 表層工
A=1110 ㎡

車線分離標撤去・再設置

13 本 区画線工 1 式

変更理由

地域住民より、今回施工予定箇所外において舗装修繕の継ぎ目による振動苦情があったため、当初計画を延長し対応するものとする。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道 A-2009 号線
２

道路改修工事（その２）工事場所：鴻巣市下谷字岡 地内外

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和３年１１月２２日から

令和３年１１月２２日から

令和４年３月１４日まで

令和４年３月１４日まで

契約金額

23,488,300 円

23,762,200 円

工事延長L=406m（第1工区L=334ⅿ、第2工事延長L=406m（第1工区L=334

工区L=76ｍ）、施工幅員（舗装幅員）ⅿ、第2工区L=76ｍ）、施工幅員

W=6.7～7.9m（舗装幅員）W=6.2～8.0m

第1工区：撤去工（路面切削）1式、不陸第1工区：撤去工（路面切削）1

整正工A=2460㎡、表層工A=2460㎡、基層式、不陸整正工A=2500㎡、表層工

工A=2190㎡、区画線工1式、付帯工1式

A=2500㎡、基層工A=2190㎡、区画第 2 工区：土工 1 式、撤去工 1 式、柵板

線工1式、付帯工1式

土留工 A（2 段）L=76ｍ、柵板土留工 B

第 2 工区：土工 1 式、撤去工 1（1 段）L=49ｍ、路盤工 A=121 ㎡式、柵板土留工 A（2 段）L=76ｍ、

（税込）

工事概要

更 前

柵板土留工 B（1 段）L=48ｍ、路盤
工 A=109 ㎡

５

変更理由

第1工区において、現地立ち合い結果により、舗装幅員の見直しを行ったことで舗装面積が増（35㎡）となったため 。
第2工区において、現地測量の結果、路盤面積に差異があったため、面積が減（12㎡）となった。
また、維持管理向上の為、柵板土留工B側にコンクリート打設する必要が生じたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道 A-1013、2039 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市原馬室字鉄砲宿 地内外

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 前

令和３年１２月１５日から

令和３年１２月１５日から

令和４年３月１４日まで

令和４年３月１４日まで

契約金額

10,270,700 円

9,625,000 円

（税込）

工事概要

変 更 後

工事総延長L=238m（市道A-1013号線

工事総延長L=247m（市道A-1013号線

L=98m、A-2039号線L=140m）、舗装幅員

L=98m、A-2039号線L=149m）、舗装幅（施工幅員）W=5.2～7.3m

員（施工幅員）W=5.2～8.1m

路面切削工 A=1470 ㎡、表層工 A=1470 ㎡、

路面切削工 A=1560 ㎡、表層工

区画線工 1 式、安全工 1 式

A=1560 ㎡、区画線工 1 式、安全工 1
式

５

変更理由

現地状況を再度確認した結果、舗装範囲の見直しを行ったことにより90㎡の増工が必要となるため。
また、交通管理者との協議により区画線の一部変更が必要となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道吹 885 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市小谷字参耕地 地内

３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 前

令和３年１２月１５日から

令和３年１２月１５日から

令和４年３月１４日まで

令和４年３月１４日まで

契約金額

7,608,700 円

6,875,000 円（税込）
工事延長L=331.5m

舗装幅員（施工幅員

W=2.23～5.20m）
路面切削工 A=1085.9 ㎡
㎡

工事概要

変 更 後

区画線工 1 式

工事延長L=342.1m

舗装幅員（施工

幅員W=2.35～5.15m）
表層工 A=1085.9

路面切削工 A=1140 ㎡
A=1140 ㎡
断1式

表層工

区画線工 1 式

土工 1 式

舗装版切

不陸整正工

A=519 ㎡

５

変更理由

事前測量結果に基づく、舗装面積の増加、及び不陸整正を追加施工するため変更を行う。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：橋梁改修工事（無名橋-A14、無名橋-A21）２

工事場所：鴻巣市原馬室字権現 地内外

３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容変
工期

更 前

令和３年１１月２日から

令和３年１１月２日から

令和４年３月１４日まで

令和４年３月１４日まで

契約金額

５

5,489,000 円

5,280,000 円

（税込）

工事概要

変 更 後

無名橋-A14 橋長L=2.8m 幅員W=4.5m

無名橋-A14 橋長L=2.8m 幅員W=4.5m

断面修復工１式 表面保護工A=26.78㎡ 足断面修復工１式 表面保護工A=26.78

場工１式㎡ 足場工１式

無名橋-A21 橋長L=4.3m 幅員W=3.0m

無名橋-A21 橋長L=4.3m 幅員W=3.0m

断面修復工１式 水切り工１式 路面切削工

断面修復工１式 水切り工１式 舗装

A=10 ㎡ 表層工 A=10 ㎡

版破砕工 A=10 ㎡ 表層工 A=10 ㎡

変更理由

現場精査の結果、断面修復工の面積に増加が生じた。また、無名橋-A21について舗装工を切削で見込んでいたが、受注者と協議し、舗装版破砕による施工としたいため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道 E-146 号線
２

工事場所：鴻巣市宮前字原

３ 工

道路改修工事地内

種：舗装（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

変

更 後

令和３年１２月１日から

令和３年１２月１日から

令和４年３月４日まで

令和４年３月４日まで

契約金額

1,804,000 円（税込）

1,849,100 円

工事延長L=63.0m

舗装幅員（施工幅

工事延長L=63.0m

舗装幅員（施工員）W=3.0～4.0m

舗装版破砕工A=206㎡

幅員）W=3.1～4.2m

舗装版破砕工不陸整正工A=206㎡
層工 A=239 ㎡

工事概要

５

更 前

路盤工A=32㎡

区画線工１式表

A=206㎡

不陸整正工A=211㎡

盤工A=38㎡
線工１式

表層工A=249㎡

路
区画

付帯工１式

変更理由

不陸整正工、路盤工、表層工の増加及び、コンクリート取壊し工の追加により請負代金額が変更となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道 H-216 号線 道路改修工事
２

工事場所：鴻巣市安養寺字割府 地内外

３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

変 更 後

令和３年１２月１５日から

令和３年１２月１５日から

令和４年３月１４日まで

令和４年３月１４日まで

契約金額

8,382,000 円

8,470,000 円

（税込）

工事概要

更 前

工事延長L=209m 舗装幅員（施工幅員）

工事延長L=209m 舗装幅員（施工幅

W=2.8m～2.9m

員）W=2.8m～2.9m

土工１式 舗装版破砕工 A=467 ㎡ 不陸整正

土工１式 舗装版破砕工 A=461 ㎡ 不工 A=482 ㎡ 表層工 A=482 ㎡ フリューム工

陸整正工 A=476 ㎡ 表層工 A=476 ㎡

L=90.9m 道路横断工１式 雑工１式

フリューム L=89.8m 道路横断工１式
雑工１式

５

変更理由

現地測量の結果、フリュームおよびボックスカルバート設置工の延長に差異(1.3ｍ)が生じ、また舗装工に減少(6㎡)が生じたため、変更を要する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：市道 A-407 号線 道路改良工事
２

工事場所：鴻巣市本町 1 丁目 地内

３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変 更 前
工

期

更 後

令和４年１月１２日から

令和４年１月１２日から

令和４年３月１４日まで

令和４年３月２５日まで

契約金額

7,588,900 円

7,590,000 円（税込）

工事延長L=49.0m 道路幅員（施工幅員

工事延長L=49.0m 道路幅員（施工幅

W=2.82～6.37m）

員W=2.64～6.37m）

土工一式

側溝工（300*300）L=77.6m

水桝工N=4基

工事概要

変舗装版破砕工A=103.6㎡

詰路盤工A=23.3㎡
㎡

集

土工一式

間

L=72.1m 集水桝工N=4基 舗装版破路盤工A=58.7

小型標識工 N=2 基

表層工 A=154.7 ㎡

側溝工（300*300）

砕工A=109.5㎡

間詰路盤工A=12.1㎡

路盤工A=71.8㎡

小型標識工N=2基

表層工（歩道部）A=22 ㎡ 縁石工 L=12.4m

表層工A=156.8㎡ 表層工（歩道部）

区画線工 1 式

A=14.6㎡

仮設工一式

縁石工L=12.4m

1式 仮設工一式

５

変更理由

事前測量の結果、側溝の布設延長に差異が見られたため変更を行う。
側溝布設位置に電柱及び支線があり、迂回側溝が必要となるため変更を行う。

区画線工

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：道路課）
１ 工 事 名 ：三谷橋大間線（２期工事）街路築造工事（その２）２工事場所：鴻巣市本宮町 地内外

３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４

変更契約内容
変
工

期

変 更 後

令和３年６月２２日から

令和３年６月２２日から

令和４年２月２８日まで

令和４年３月３１日まで

契約金額

64,253,200 円

62,480,000 円（税込）
工事延長L=131.0m

工事概要

更 前

道路幅員（施工幅員）

工事延長L=131.0m

道路幅員（施工

W=16.0m幅員）W=16.0m

道路土工1式、路床置換工1式、街渠工

道路土工1式、路床置換工1式、街渠

207m、暗渠工35m、街渠桝工5基、歩車道境工207m、暗渠工35m、街渠桝工5基、

界工250m、舗装止工235m、車道舗装工

歩車道境界工249m、舗装止工233m、（基層工・表層工）994㎡、支道部舗装工

車道舗装工（基層工・表層工）994

52㎡、歩道舗装工（透水）467㎡、、歩道㎡、支道部舗装工56㎡、歩道舗装工

舗装工（乗入）258㎡、道路付属施設工（透水）360㎡、歩道舗装工（乗入）（道路鋲、照明灯工）1式、区画線工1式、346㎡、道路付属施設工（道路鋲、照舗装版撤去工1式、構造物撤去工1式、附帯明灯工）1式、区画線工1式、舗装版

工１式

撤去工1式、構造物撤去工1式、附帯
工1式

５

変更理由

①歩道乗入部における地元調整等による開口幅の変更③県警協議による区画線の変更
更上記理由により変更を要する。

②発生土運搬場所（箕田→上谷）の変更④取付支道部の擦り付けによる変更⑤民地擦り付けによる変工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管布設替工事（Ｒ３－２２工区）
２ 工事場所： 鴻巣市糠田字本田五の割地内
３ 工

種： 土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和 3 年 10 月 13 日から

令和――年――月――日から

令和 4 年 1 月 28 日まで

令和――年――月――日まで

21,560,000 円

21,182,700

契約金額
（税込）

円

HPPE（水道配水用ポリエチレン管） HPPE（水道配水用ポリエチレン管）
φ75 L=281.6ｍ（282.2ｍ）

φ75 L=281.4ｍ（281.6ｍ）

HIVP（耐衝撃性硬質塩化ビニル管） HIVP（耐衝撃性硬質塩化ビニル管）
φ75 L=4.7ｍ（5.3ｍ）
工事概要

仕切弁 φ75
地下式単口消火栓
給水切替
仮設工

32 件
一式

7基
２箇所

φ75 L=4.4ｍ（5.1ｍ）
仕切弁 φ75
地下式単口消火栓
給水切替
仮設工

32 件
一式

５ 変更理由・輻輳する埋設物に伴う掘削深、配管位置及び配管延長の変更による。

7基
２箇所

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管新設及び布設替工事（Ｒ３－２３工区）
２ 工事場所： 鴻巣市八幡田字入会地内
３ 工

種： 土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和 3 年 8 月 18 日から

令和 3 年 8 月 18 日から

令和 3 年 11 月 30 日まで

令和 3 年 12 月 24 日まで

58,300,000 円

59,279,000

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX 形）
）

契約金額
（税込）

形）
）φ300

円

Ｌ＝126.0ｍ（126.8ｍ） φ300 Ｌ＝126.1ｍ（127.2ｍ）

HPPE（水道配水用ポリエチレン管） HPPE（水道配水用ポリエチレン管）

工事概要

φ300 Ｌ＝30.8ｍ（35.1ｍ）

φ300 Ｌ＝30.7ｍ（34.8ｍ）

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX 形））形）） φ75 Ｌ＝6.9ｍ（6.9ｍ）

φ75 Ｌ＝8.2ｍ（9.3ｍ）

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル管） φ75

Ｌ＝58.2ｍ（58.6ｍ）

管） φ75 Ｌ＝60.1ｍ（60.3ｍ）

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル管） φ50管） φ50 Ｌ＝25.7ｍ（26.9ｍ）

Ｌ＝26.8ｍ（27.9ｍ）

排泥設備 φ50 1 箇所
仕切弁 φ300

3 基・φ75

排泥設備 φ50 1 箇所
4 基・

仕切弁 φ300 3 基・φ75 4 基・

φ50 2 基φ50 1 基鋼製ケーシング立坑工 2 箇所

鋼製ケーシング立坑工 2 箇所

さや管推進工（鋼管）500A

Ｌ＝さや管推進工（鋼管）500A

24.3ｍ

24.3ｍ

空気弁 φ75 1 基

空気弁 φ75

給水管切替 9 箇所

給水管切替 9 箇所

５ 変更理由・推進工法の変更及び到達坑口薬注の追加によるもの。

1基

Ｌ＝

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管布設替工事（Ｒ３－２４工区）
２ 工事場所： 鴻巣市大間１丁目地内
３ 工

種： 土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和 3 年 12 月 22 日から

令和――年――月――日から

令和 4 年 3 月 14 日まで

令和――年――月――日まで

18,175,300 円

18,966,200

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル管）φ75 L=189.0ｍ（190.1ｍ）

管）φ75 L=189.8ｍ（189.9ｍ）

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル管）φ50 L=19.3ｍ（19.3ｍ）

管）φ50 L=19.6ｍ（19.6ｍ）

仕切弁 φ75 5 基 φ50 1 基

仕切弁 φ75 5 基 φ50 1 基

給水切替

２５箇所

給水切替

２７箇所

排泥設備

２箇所

排泥設備

２箇所

契約金額
（税込）

工事概要

舗装本復旧工一式

舗装本復旧工円

一式

５ 変更理由・建設発生土の運搬先の変更及び、強固な路盤に伴う削岩機併用掘削並びに、給水切替
箇所と舗装本復旧面積の増加によるもの。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管仮設工事（Ｒ３－２５工区）
２ 工事場所： 鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種： 土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和 3 年 7 月 6 日から

令和 3 年 7 月 6 日から

令和 3 年 9 月 30 日まで

令和 4 年 2 月 28 日まで

9,597,500 円

8,811,000円

仮設管布設工 1 式

仮設管布設工 1 式

仮設排泥設備 φ50 1 箇所

仮設排泥設備 φ50 1 箇所

仮設仕切弁 φ75 4 基・φ50 1 基

仮設仕切弁 φ75

仮設消火栓 2 基

仮設消火栓 2 基

給水管仮設切替 7 箇所

給水管仮設切替 7 箇所

4 基・φ50 1 基

５ 変更理由・工期延長については、ＮＴＴ設備移設工事の一時中断のため。
また、請負代金額については、材料と埋設深さ等の施工内容の変更によるもの。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名：舗装本復旧工事（その１）
２ 工事場所：鴻巣市吹上地域
３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和 3 年 8 月 31 日から

令和 3 年 8 月 31 日から

令和 3 年 12 月 10 日まで

令和 4 年 1 月 14 日まで

20,444,600 円

20,845,000 円

舗装版切断工 1 式 舗装版破砕工

舗装版切断工 1 式 舗装版破砕工Ａ

Ａ=2,960 ㎡ 路面切削工Ａ=238 ㎡=3,000 ㎡ 路面切削工Ａ=242 ㎡

不陸整正工Ａ=2,963 ㎡ 基層工Ａ

不陸整正工Ａ=3,032 ㎡ 基層工Ａ

=113 ㎡ 表層工Ａ=3,200 ㎡=117 ㎡ 表層工Ａ=3,274 ㎡

区画線工 1 式

区画線工 1 式

吹上地域本復旧（主要部 4 箇所、吹上地域本復旧（主要部 4 箇所、点々舗装 35 箇所）

点々舗装 35 箇所）

５ 変更理由・施工の為の再協議により、舗装面積の増加によるもの。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名：舗装本復旧工事（その２）２ 工事場所：鴻巣市鴻巣・川里地域
３ 工

種：舗装

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

変 更 前

変 更 後

令和 3 年 9 月 14 日から

令和 3 年 9 月 14 日から

令和 4 年 1 月 14 日まで

令和 4 年 1 月 31 日まで

24,442,000 円

26,515,500 円

鴻巣地域本復旧（主要部 6 箇所、鴻巣地域本復旧（主要部 6 箇所、点々舗装 44 箇所）

点々舗装 45 箇所）

川里地域本復旧（点々舗装 4 箇

川里地域本復旧（点々舗装 3 箇所）所）

舗装版切断工 1 式 舗装版破砕工

舗装版切断工 1 式 舗装版破砕工Ａ

Ａ=3,530 ㎡ 不陸整正工Ａ=3,533=3,770 ㎡ 不陸整正工Ａ=3,765 ㎡㎡

基層工Ａ=441 ㎡ 表層工Ａ=3,760

期

契約金額
（税込）

工事概要

基層工Ａ=365 ㎡ 表層工Ａ

=3,527 ㎡㎡

インターロッキング復旧工Ａ=4 ㎡

インターロッキング復旧工Ａ=4 ㎡

区画線工 1 式

区画線工 1 式

５ 変更理由・施工の為の再協議により、点々舗装の追加等が生じて、舗装面積が増加したため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 鴻巣・川里地域間配水連絡管布設替工事（Ｒ３）２ 工事場所： 鴻巣市屈巣字天神下、埜端地内
３ 工

種： 土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額

変 更 前

変 更 後

令和 3 年 8 月 5 日から

令和 3 年 8 月 5 日から

令和 4 年 2 月 10 日まで

令和 4 年 3 月 14 日まで

91,300,000 円（税込）

94,963,000 円

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX 形）) φ200

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX 形）) φ200

Ｌ＝852.0ｍ（852.8ｍ） DIP-GX（ダクタイ

Ｌ＝852.7ｍ（853.9ｍ） DIP-GX（ダクタイ

ル鋳鉄管（GX 形））φ150 Ｌ＝11.0ｍ（11.1

ル鋳鉄管（GX 形））φ150 Ｌ＝11.0ｍ（11.0

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX 形））ｍ） DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX 形））ｍ）

φ100 Ｌ＝16.5ｍ（16.5ｍ）

φ100 Ｌ＝16.5ｍ（16.5ｍ）

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX 形））φ75

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX 形））φ75

Ｌ＝27.1ｍ（27.1ｍ）

Ｌ＝27.4ｍ（27.6ｍ）

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管)

φ100

Ｌ＝11.3ｍ（11.4ｍ）

工事概要

Ｌ＝11.4ｍ（11.6ｍ）

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管)

φ75

Ｌ＝144.6ｍ（144.6ｍ）

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75
Ｌ＝145.6ｍ（145.8ｍ）

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管)
50

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ100

φＬ＝12.3ｍ（12.4ｍ）

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ50
Ｌ＝11.3ｍ（11.3ｍ）

仕切弁 φ200 11 基・φ150 1 基・φ100

仕切弁 φ200 11 基・φ150 1 基・φ100 2

2 基・φ75 6 基・φ50 1 基

基・φ75 6 基・φ50 1 基

地下式単口消火栓（排泥機能付）2 基

地下式単口消火栓（排泥機能付）2 基

仮設管設置・撤去

1式

排泥設備 3 箇所

仮設管設置・撤去 1 式 排泥設備 3 箇所

給水切替 29 箇所

舗装本復旧工 Ａ＝2,600

給水切替 31 箇所 舗装本復旧工 Ａ＝2,684㎡"㎡"

５ 変更理由・残土処分先の変更及び暗渠下越しと給水管切替の追加が生じたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管新設工事（Ｒ３－１工区）
２ 工事場所： 鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種： 土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

変 更 前

変 更 後

令和 3 年 11 月 22 日から

令和 3 年 11 月 22 日から

令和 4 年 3 月 14 日まで

令和 4 年 3 月 25 日まで

15,340,600 円

15,851,000

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル

管)

管)

φ75 Ｌ＝376.0ｍ ( 376.0ｍ ）φ75 Ｌ＝373.9ｍ ( 373.9ｍ ）排泥設備 1 箇所

排泥設備 1 箇所

仮排泥設備 2 箇所

仮排泥設備 2 箇所

仕切弁 φ75 9 基

仕切弁 φ75

地下式単口消火栓（排泥機能付）2 基

地下式単口消火栓（排泥機能付）2 基

給水管切替 6 箇所

給水管切替 7 箇所

期

契約金額
（税込）

工事概要

9基

仮設管布設工 1 式
石綿管撤去工 1 式
５ 変更理由・仮設管布設工及び石綿管撤去工が追加となったため。

円

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管新設工事（Ｒ３－４工区）
２ 工事場所： 鴻巣市宮前字原地内
３ 工

種： 土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

令和 3 年 8 月 10 日から

令和――年――月――日から

令和 3 年 10 月 29 日まで

令和――年――月――日まで

3,613,500 円

3,766,400円

HIVP（耐衝撃性硬質塩化ビニル管） HIVP（耐衝撃性硬質塩化ビニル管）
φ50 L=71.1ｍ（71.5ｍ）
1基

仕切弁 φ50

工事概要

φ50 L=71.1ｍ（71.5ｍ）
1基

仕切弁 φ50

仮排泥設備

1 箇所

仮排泥設備

1 箇所

給水管切替

5件

給水管切替

5件

５ 変更理由・輻輳する埋設物に伴い、配水管の掘削深が深くなってしまうため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管新設及び布設替工事（Ｒ３－１１工区）
２ 工事場所： 鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種： 土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

令和 3 年 8 月 5 日から

令和 3 年 8 月 5 日から

令和 3 年 12 月 20 日まで

令和 4 年 2 月 10 日まで

24,629,000 円

30,173,000

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX 形））

円形））φ200 Ｌ＝52.3ｍ（52.3ｍ） φ200 Ｌ＝52.3ｍ（52.3ｍ）
DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX

DIP-GX（ダクタイル鋳鉄管（GX 形））形）） φ75 Ｌ＝12.3ｍ（12.3ｍ） φ75 Ｌ＝12.4ｍ（12.4ｍ）
HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル
工事概要

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 Ｌ＝566.6ｍ (566.8ｍ） 管) φ75 Ｌ＝671.3ｍ ( 671.3ｍ）
排泥設備 5 箇所

排泥設備 4 箇所

仕切弁 φ200 2 基・φ75 10 基

仮排泥設備 1 箇所

地下式単口消火栓（排泥機能付）1 基

仕切弁 φ200 2 基・φ75 16 基

給水管切替 15 箇所

地下式単口消火栓（排泥機能付）2 基
給水管切替 19 箇所

５ 変更理由・ＨＩＶＰ－ＲＲφ７５の延伸及び石綿管撤去、既設管切廻し等が追加となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管新設及び布設替工事（Ｒ３－１２工区）
２ 工事場所： 鴻巣市下忍字中地内外
３ 工

種： 土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

令和 3 年 12 月 22 日から

令和――年――月――日から

令和 4 年 3 月 14 日まで

令和――年――月――日まで

29,700,000 円

31,482,000

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 Ｌ＝413.2ｍ（416.2ｍ） 管) φ75

工事概要

円

Ｌ＝418.8ｍ（421.1ｍ）

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ50 Ｌ＝70.9ｍ（71.8ｍ）

管) φ50排泥設備 φ50 2 箇所

排泥設備 φ50 2 箇所

地下式単口消火栓（排泥機能付）2 基

地下式単口消火栓 2 基

仕切弁 φ75 8 基・φ50 6 基

仕切弁 φ75

給水管切替 31 箇所

給水管切替 31 箇所

５ 変更理由・ 残土処分先の変更及び既設管接続の追加が生じたため。

Ｌ＝80.6ｍ（81.5ｍ）

8 基・φ507基

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管新設及び布設替工事（Ｒ３－１３工区）
２ 工事場所： 鴻巣市榎戸２丁目地内
３ 工

種： 土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

変 更 前

変 更 後

令和 3 年 7 月 19 日から令和――年――月――日から

令和 3 年 10 月 1 日まで

令和――年――月――日まで

10,571,000 円

10,813,000

DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管 GX 形）

DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管 GX 形）

φ150 L=6.3m(6.3m)、

φ150 L=6.3m(6.3m)、

HI－VP（耐衝撃性硬質塩化ビニル

HI－VP（耐衝撃性硬質塩化ビニル

L＝120.6ｍ(120.9m)、φ管）φ75 L＝121.4ｍ(121.6m)、φ

期

契約金額
（税込）

管）φ75
工事概要

50

L＝77.8ｍ(77.8m)、

50 L＝77.9ｍ(77.9m)、
2 基、地仕切弁φ75 2 基、φ50 2 基、地下下式単口消火栓 1 基、排泥設備 1式単口消火栓 1 基、排泥設備 1 箇箇所、給水管切替 8 箇所

所、給水管切替 8 箇所

仕切弁φ75

2 基、φ50円

５ 変更理由・現地と設計の差異により、延長が伸びたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 総選加）配水管新設及び布設替工事（Ｒ３－１４工区）
２ 工事場所： 鴻巣市大芦字氷川地内
３ 工

種： 土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

変 更 前

変 更 後

令和 3 年 8 月 31 日から

令和 3 年 8 月 31 日から

令和 4 年 1 月 21 日まで

令和 4 年 3 月 14 日まで

28,958,600 円

29,535,000

DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管 GX 形）

DIP-GX(ダクタイル鋳鉄管 GX 形）

φ75 L=6.9m(6.9m)、

φ75 L=7.0m(7.1m)、

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル

HIVP-RR（耐衝撃性硬質塩化ビニル管）φ75 L＝310.1ｍ(311.1m)、φ管）φ75 L＝311.4ｍ(312.5m)、φ50

50 L＝200.1ｍ(200.4m)

期

契約金額
（税込）

工事概要

L＝200.1ｍ(200.5m)

仕切弁φ75排泥設備φ50

5基

、φ50

4 箇所

φ25

所、給水管切替 42 箇所

円

7 基、

仕切弁φ75 5 基 、φ50

7 基、排

1箇

泥設備φ50 4 箇所 φ25

2 箇所、給水管切替 40 箇所

５ 変更理由・建設発生土の運搬先の変更や、現地と設計の差異により、延長が伸びたため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：水道課）
１ 工 事 名： 配水管新設及び布設替工事（Ｒ３－１７工区）
２ 工事場所： 鴻巣市吹上字下耕地地内外
３ 工

種： 土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

令和 3 年 7 月 6 日から

令和――年――月――日から

令和 3 年 10 月 22 日まで

令和――年――月――日まで

20,167,400 円

21,483,000円

DIP-K（ダクタイル鋳鉄管（K 形）） HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル
φ75 Ｌ＝1.0ｍ（1.0ｍ）

管) φ75HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル

HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル管) φ75 Ｌ＝203.2ｍ（204.5ｍ） 管) φ50
HIVP-RR(耐衝撃性硬質塩化ビニル
工事概要

Ｌ＝216.8ｍ（218.7ｍ）
Ｌ＝123.5ｍ（125.2ｍ）

排泥設備 φ50 4 箇所管) φ50 Ｌ＝113.8ｍ（114.4ｍ） 仕切弁 φ75
排泥設備 φ50 2 箇所

5 基・φ506基

給水管切替 26 箇所

仮排泥設備 1 箇所
仕切弁 φ75 4 基・φ50 5 基
給水管切替 26 箇所
仮設管設置・撤去 1 式
５ 変更理由・増額については、HIVPφ75・φ50（ 追加路線⑦～⑩）の延伸によるもの。減額については、吹上富士見２丁目地内において設計と現地が異なっていたことにより、DIP-K
φ75 及び仮設管が不要となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：東部都市下水路大型土のう設置工事
２ 工事場所：鴻巣市常光地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額

変 更 前

変 更 後

令和３年６月２９日から

令和３年６月２９日から

令和３年８月３１日まで

令和３年８月３１日まで

４,４５５,０００（税込）

大型土のう設置工 166 袋

円

４,８９３,９００
大型土のう設置工
運搬

1式

177 袋

円
土のう

土のう設置工(小型)

246 袋

工事概要

５ 変更理由大型土のう設置数量が 11 袋増となり、嵩上げを行うにあたり擦り付け部分等の隙間を埋めるために小型土のうの設置を 246 袋要したため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：元荒川第 13 処理分区及び元荒川上流第 2 排水区汚水・雨水管渠築造工事（R3)
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和３年７月６日から

令和３年７月６日から

令和３年１２月１３日まで

令和４年１月３１日まで

契約金額

２７,２８０,０００

（税込）

工事概要

円

２７,８５９,７００円'施工延長：Ｌ＝243.58ｍ、内径 200

施工延長：Ｌ＝243.58ｍ、内径 200㎜リブ付塩ビ管布設工 L＝192.18㎜リブ付塩ビ管布設工 L＝192.18ｍ、 １号組立マンホール設置工 N

ｍ、１号組立マンホール設置工＝3 箇所、小型マンホ－ル設置工＝3 箇所、小型マンホ－ル設置工

N=3 箇所、汚水桝設置及び取付管工

N=3 箇所、汚水桝設置及び取付管工

N=14 箇所、 内径□600×600 布設工

N=12 箇所、内径□600×600 布設

Ｌ＝44.86ｍ、内径□800×1200 布設工Ｌ＝44.86ｍ、内径□800×1200

工

布設工Ｌ＝2.00ｍ、矩形渠用マンホ

Ｌ＝2.00ｍ、矩形渠用マンホール設置工式

Ｎ＝2 箇所、付帯工 １

Nール設置工 Ｎ＝2 箇所、付帯工 １式

５ 変更理由既設地盤改良部のボックスカルバート土工の変更、汚水桝設置及び取付管工が 2 箇所減となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：吹上第 3 処理分区面整備工事(R3-2)
２ 工事場所：鴻巣市箕田地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和３年８月５日から

令和３年８月５日から

令和４年３月１４日まで

令和４年３月２５日まで

契約金額

８０,６３０,０００

（税込）

工事概要

円

８９,７６２,２００円'施工延長：Ｌ＝517.56ｍ、 内径 200

施工延長：Ｌ＝545.63ｍ、 内径 200

㎜管推進工

㎜管推進工

Ｌ＝146.76ｍ、内径

Ｌ＝147.26ｍ、内径200ｍｍリブ付塩ビ管布設工 L＝200ｍｍリブ付塩ビ管布設工 L＝370.80ｍ、3 号マンホール兼立坑工

398.37ｍ、3 号マンホール兼立坑工

N=2 箇所、2 号組立マンホール設置

N=2 箇所、2 号組立マンホール設置

工 N=2 箇所、１号組立マンホール

工 N=2 箇所、１号組立マンホール

設置工

N=1 箇所、 ０号組立マン

ホール設置工N=5 箇所、

マンホ－ル設置工N=6 箇所、 汚水桝設置及び取付管工所、 付帯工 １式

小型

N=29 箇設置工N=2 箇所、 ０号組立マン

ホール設置工N=5 箇所、

マンホ－ル設置工

小型

N=6 箇所、 汚水桝設置及び取付管工

N=32 箇所、 付帯工 １式

５ 変更理由施工延長が 27.00ⅿ増となり管渠工、マンホール工、付帯工が増となったため。また、UCR
処分先の変更、公共汚水桝設置が 2 箇所増、薬液注入工の追加、県道部の道路復旧が増となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：元荒川第 13 処理分区及び元荒川上流第 1 排水区汚水・雨水管渠築造工事（R3-1)
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額

変 更 前

変 更 後

令和３年８月３１日から

令和３年８月３１日から

令和４年３月１４日まで

令和４年３月２５日まで

１４３,７５９,０００

（税込）

円

円

施工延長：Ｌ＝547.57ｍ、内径 200

施工延長：Ｌ＝547.57ｍ、内径 200

㎜管推進工

㎜管推進工

Ｌ＝173.51ｍ、内径200 ㎜ リ ブ 付 塩 ビ 管 布 設 工

工事概要

１５５,５２５,７００

L＝

Ｌ＝173.51ｍ、内径200 ㎜ リ ブ 付 塩 ビ 管 布 設 工

L＝165.41ｍ、鋼製ケーシング立坑工

165.41ｍ、鋼製ケーシング立坑工

N＝4 箇所、2 号組立マンホール設置

N＝4 箇所、2 号組立マンホール設置

工 N＝4 箇所、 １号組立マンホー

工 N＝4 箇所、 １号組立マンホール設置工N＝1 箇所、小型マンホ－ル設置工 N=2 箇所、汚水桝設置
及び取付管工N=3 箇所、 内径□

1400×1000 布設工

Ｌ＝97.70ル設置工N＝1 箇所、小型マンホ－ル設置工 N=2 箇所、汚水桝設置及び 取 付管 工

N=8 箇 所 、 内 径 □1400×1000 布設工

Ｌ＝97.70ｍ 、 内 径 □ 1500 × 1000 布 設 工

ｍ 、 内 径 □ 1500 × 1000 布 設 工

Ｌ＝98.83ｍ、矩形渠用マンホール設

Ｌ＝98.83ｍ、矩形渠用マンホール設

置工 Ｎ＝2 箇所、付帯工 １式

置工 Ｎ＝2 箇所、付帯工 １式（仮設切廻し道路工、敷鉄板工）

５ 変更理由発生土処分先の変更、公共汚水桝設置個数が 5 箇所増、仮設切廻し道路の築造に伴い、敷鉄板 設置・撤去が追加となり、覆工板・受桁が不要となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：マンホール蓋改築工事（R3-3)
２ 工事場所：鴻巣市公共下水道処理区域内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額

変 更 前

変 更 後

令和３年９月１３日から

令和３年９月１３日から

令和４年３月１４日まで

令和４年３月１４日まで

７８,５４０,０００

（税込）

円

人孔蓋交換 198 箇所 付帯工 １式

６４,６９６，５００

円

人孔蓋交換 195 箇所 付帯工 １式

工事概要

５ 変更理由施工箇所が 3 箇所減となったため。また、想定施工深よりも約 13 ㎝浅く施工することができ、土工・人孔蓋撤去工及び使用材料の数量が減となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：元荒川第 13 処理分区及び元荒川上流第 1 排水区汚水・雨水管渠築造工事（R3-2)
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額

変 更 前

変 更 後

令和３年９月１４日から

令和３年９月１４日から

令和４年３月１４日まで

令和４年３月１４日まで

３５,７７７,５００

（税込）

円

施工延長：Ｌ＝326.30ｍ、内径 200㎜リブ付塩ビ管布設工

工事概要

L＝238.21

４２,２４３,３００円

施工延長 ：Ｌ ＝330.44ｍ、内径 200㎜リブ付塩ビ管布設工

L ＝ 241.77

ｍ、１号組立マンホール設置工 N＝ｍ、１号組立マンホール設置工

N＝

7 箇所、小型マンホ－ル設置工 N=3

7 箇所、小型マンホ－ル設置工 N=3箇所、汚水桝設置及び取付管工箇所、汚水桝設置及び取付管工

N=11 箇所、 内径□600×600 布設

N=16 箇所、内径□600×600 布設工

工 Ｌ＝79.17ｍ、矩形渠用マンホー

Ｌ ＝ 79.17 ｍ 、 矩 形 渠 用 マ ン ホ ー ル

ル設置工Ｎ＝2 箇所、付帯工 １式

設置工Ｎ＝2 箇所、付帯工 １式

５ 変更理由発生土処分先の変更、汚水桝設置及び取付管工が 5 箇所増、また仮設道路の築造に伴い当初設計より地盤が高くなっている箇所があり、MH の組合せ、掘削深の増加及び土留長・発生土量が増加したため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：マンホール蓋改築工事(R3-1)
２ 工事場所：鴻巣市吹上富士見１丁目地内外
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和３年６月 ２日から

令和３年６月 ２日から

令和３年９月３０日まで

令和３年９月３０日まで

契約金額

９，１３０，０００円（税込）

１０，７１８，４００円

人孔蓋交換 ３１箇所

人孔蓋交換 ３１箇所

付帯工 １式

付帯工 １

工事概要

５ 変更理由調整リング（１５０ｍｍ）１７個、（１００ｍｍ）13 個増となり、これに伴い掘削、路盤の埋戻しが増加したため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：元荒川上流第 2 排水区雨水管渠築造工事（R3）２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

令和３年１１月１０日から

令和３年１１月１０日から

令和４年 ３月１４日まで

令和４年３月２５日まで

４１，２５０，０００円

４３，１８２，７００円

施工延長：Ｌ＝74.53ｍ、内径□1100

施工延長：Ｌ＝74.53ｍ、内径□×1000 布設工 L＝39.01ｍ、内径□1100×1000 布設工 L＝39.01

1200×1000 布設工 L＝35.52ｍ、ｍ、内径□1200×1000 布設工

付帯工 １式

L＝35.52ｍ、 付帯工 １式

工事概要

５ 変更理由発生土の処分先を変更したため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：総選加）吹上第 3 処理分区面整備工事（R3-1）
２ 工事場所：鴻巣市 箕田 地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和３年８月１８日から

令和３年８月１８日から

令和４年３月１４日まで

令和４年３月１４日まで

契約金額

７２，６００，０００円

７４，１３６，７００円

施工延長：Ｌ＝562.53ｍ、 内径 200

施工延長：Ｌ＝534.73ｍ、 内径㎜管推進工 Ｌ＝66.40ｍ、内径 200

200 ㎜管推進工 Ｌ＝63.40ｍ、ｍｍリブ付塩ビ管布設工 L＝496.13

内径 200ｍｍリブ付塩ビ管布設工

N=1

L＝471.33ｍ、3 号マンホール兼（税込）

ｍ、3 号マンホール兼立坑工

工事概要

N=1 箇所、2 号組立マ

箇所、2 号組立マンホール設置工

立坑工

N=5 箇所、１号組立マンホール設置

ンホール設置工 N=5 箇所、１N=4 箇所、 ０号組立マンホール

号組立マンホール設置工 N=3設置工

N=5 箇所、 小型マンホ－

箇所、 ０号組立マンホール設置

ル設置工

N=6 箇所、 汚水桝設置

工及び取付管工N=27 箇所、 付帯工

１式

工

N=5 箇所、 小型マンホ－

ル設置工N=6 箇所、 汚水桝設置及び取付管工N=20 箇所、 付帯工 １式
５ 変更理由内径 200 ㎜管推進工 3.0ｍ減、内径 200mm リブ付き塩ビ管布設工 24.8m 減 、１号
組立マンホール設置工 １箇所減、汚水桝設置及び取付管工 7 箇所減、付帯工の増、及び発生土処分先を変更したため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：元荒川上流第 2 排水区雨水管渠築造工事（R2）２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

令和２年１０月２７日から

令和２年１０月２７日から

令和３年３月１２日まで

令和３年１１月３０日まで

５２，８００，０００円

５６，４７４，０００円

施工延長：Ｌ＝90.20ｍ、内径□1200

施工延長：Ｌ＝90.20ｍ、内径□×1000 布設工 L＝90.20ｍ、矩形渠

1200×1000 布設工 L＝90.20

用マンホール設置工 N＝１箇所、ｍ、矩形渠用マンホール設置工

付帯工 １式N＝１箇所、 付帯工 １式

工事概要

５ 変更理由建設発生土の処分先が変更になったことによる運搬費、処分費の変更及び内径 200 ㎜管
布設工が 28.42m 増となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：街路築造工事に伴う汚水管渠整備工事（R2）２ 工事場所：鴻巣市宮地 2 丁目・雷電 2 丁目・本宮町地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和２年６月２３日から

令和２年６月２３日から

令和３年３月２６日まで

令和３年６月３０日まで

２６，８７３，０００円

３１，９５１，７００円

施工延長 L=279.26ｍ、内径φ200ｍ

施工延長 L=308.08ｍ、内径φｍリブ付き塩ビ管布設工 L=259.89

200ｍｍリブ付き塩ビ管布設工

ｍ、内径φ250ｍｍリブ付き塩ビ管布

L=288.31ｍ、内径φ250ｍｍリブ

設工 L=13.37m、1 号組立マンホー付き塩ビ管布設工 L=13.47m、ル設置工 N＝6 箇所、小型マンホー

1 号組立マンホール設置工 N＝ル設置工 N=1 箇所、取付管工5 箇所、小型マンホール設置工N=12 箇所、付帯工 1 式

N=2 箇所、取付管工 N=13 箇所、付帯工 1 式

５ 変更理由建設発生土の搬出先が変更となったことによる運搬費、処分費の変更及び内径 200ｍｍ
管布設工が 28.42ｍ増となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：一般下水道布設替え工事
２ 工事場所：鴻巣市本町 1 丁目地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ ７ 日から

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ ７ 日から

令和３年１０月２９日まで

令和３年１０月２９日まで

６,２８１,０００ 円

６,７５９,５００ 円

施工延長：L=54.00m、内径φ300mm'施工延長:L=54.00m、内径φ300mm

リブ付塩ビ管布設工 L=52.65m、450

リ ブ付 塩ビ 管布 設工 L=52.65m、×450 集水桝設置工 3 基、付帯工 1

450×450 集水桝設置工 4 基、付帯

式

工 1式

工事概要

５ 変更理由集水桝の撤去及び新設、その他付帯工が増、また舗装の復旧範囲が減となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：吹上第 5 処理分区汚水管渠整備工事
２ 工事場所：鴻巣市滝馬室地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ６ 日から

令 和 ３ 年 １ ０ 月 ６ 日から

令 和 ４ 年 １ 月 １ ７ 日まで

令 和 ４ 年 １ 月 １ ７ 日まで

４,５５４,０００ 円

４,６３４,３００ 円

施工延長：Ｌ＝60.50ｍ、内径 200 ㎜
リブ付塩ビ管布設工

工事概要

L＝57.33ｍ、施工延長：Ｌ＝60.50ｍ、内径 200 ㎜
リブ付塩ビ管布設工

L＝57.33ｍ、１号組立マンホール設置工N＝3 箇

１号組立マンホール設置工

N＝3所、小型マンホ－ル設置工

N=1 箇箇所、小型マンホ－ル設置工

N=1所、汚水桝設置及び取付管工 N=1 箇

箇所、汚水桝設置及び取付管工所、 付帯工 １式

N=1 箇所、 付帯工 １式

５ 変更理由本管 TV カメラ調査工、計画道路内の公共汚水桝の撤去を追加したため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：元荒川第 13 処理分区汚水管渠整備工事
２ 工事場所：鴻巣市袋字寄居・前谷地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

令和３年１０月１９日から

令和３年１０月１９日から

令 和 ４ 年 ２ 月 ２ ５ 日まで

令 和 ４ 年 ２ 月 ２ ５ 日まで

４,６７５,０００ 円

４,５９１,４００ 円

施工延長：L=52.50ｍ、内径 200 ㎜リ'施工延長:L=52.50m、内径φ200mm

ブ付塩ビ管布設工 L=51.60ｍ、 １号

リブ付塩ビ管布設工 L=51.30m、1N＝1 箇所、号組立マンホール N=１箇所、小型組立マンホール設置工

汚水桝設置及び取付管工 N=1 箇所、 マンホール N=１箇所、付帯工 １
工事概要

付帯工 １式

式

５ 変更理由本管 TV カメラ調査工と小型マンホールの追加し、また、汚水桝設置及び取付管工と土工、舗装本復旧の表層工の数量が減少したため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：マンホール蓋改築工事（R3-2）
２ 工事場所：鴻巣市公共下水道処理区域内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

令 和 ３ 年 ９ 月 １ ３ 日から

令 和 ３ 年 ９ 月 １ ３ 日から

令 和 ４ 年 ３ 月 １ ４ 日まで

令 和 ４ 年 ３ 月 １ ４ 日まで

８２,９５１,０００ 円

７１,７９７,０００ 円

人孔蓋交換 213 箇所 付帯工 １式

人孔蓋交換 213 箇所 付帯工 １式

工事概要

５ 変更理由想定施工深よりも約 9 ㎝浅く施工することができ、土工・人孔蓋撤去工及び変更使用材料の数量が減となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：マンホール蓋改築工事（R3-4）
２ 工事場所：鴻巣市公共下水道処理区域内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

令 和 ３ 年 ９ 月 １ ３ 日から

令 和 ３ 年 ９ 月 １ ３ 日から

令 和 ４ 年 ３ 月 １ ４ 日まで

令 和 ４ 年 ３ 月 ２ ５ 日まで

１０６,０４０,０００ 円

９２,１０６,３００ 円

人孔蓋交換 281 箇所 付帯工 １式

人孔蓋交換 276 箇所 付帯工 １式

工事概要

５ 変更理由施工箇所が 5 箇所減になり、また、狭路や側溝付近に存在するマンホールが多くあり、当初設計の 2.0m 四方の正方形で施工することができず施工面積が減少し、土工や舗装取
壊し工、舗装復旧工の数量が減となったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：常光雨水ポンプ場改修工事（外構）
２ 工事場所：鴻巣市常光地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和４年１月１２日から

令和４年１月１２日から

令和４年３月１４日まで

令和４年３月２５日まで

契約金額

９，１３０，０００円

（税込）

工事概要

９，６７５，６００円

常光雨水ポンプ場外構１式

常光雨水ポンプ場外構１式（吐出槽嵩上げ工 １式、土砂運（吐出槽嵩上げ工 １式、土砂運

搬・処分工 117 ㎥、舗装工 368

搬・処分工 117 ㎥、舗装工 368㎡、側溝工 L=15ｍ、集水桝１箇㎡、側溝工 L=15ｍ、集水桝１箇所、場内整地工１式）所、管渠工 6.1ｍ、雨水桝３箇所、コンクリート撤去工ほか１式）

５ 変更理由支保工、アンカー工の追加、既設雨水桝、土間コンクリート撤去処分量、型枠面積の変更。場内整地工の減少。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：下水道課）
１ 工 事 名：鴻巣市常光雨水ポンプ場電気設備更新工事
２ 工事場所：鴻巣市常光地内
３ 工

種：電気

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和３年１０月２６日から

令和３年１０月２６日から

令和４年３月１４日まで

令和４年３月２８日まで

４５，２４９，６００円

４８，８７１，９００円

高圧変電設備 １基

高圧変電設備 １基

雨水ポンプ制御盤 １式

雨水ポンプ制御盤 １式計装設備工 １式計装設備工 １式

既設電気設備撤去工 １式

既設電気設備撤去工 １式

仮設工 １式

仮設工 １式

付帯工 １式

付帯工 １式
架空線工 １式

５ 変更理由架空線工事 １式 追加のため

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：市街地整備課）
１ 工 事 名：区画道路築造工事（区３－１号線）３工区
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和３年１２月１５日から

令和―年―月―日から

令和４年３月１４日まで

令和―年―月―日まで

契約金額

9,900,000 円（税込）

9,817,500 円

長尺 U 形薄壁側溝（300×500）

長尺 U 形薄壁側溝（300×500）

L＝23.1m

L＝20.5m

工事概要

５ 変更理由当該路線において、新規側溝の布設予定箇所に電柱が存置しているため、布設予定側溝（300×500）を 2.61m 分控除し、それに伴う道路土工の変更を要す。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：市街地整備課）
１ 工 事 名：区画道路改修工事（区１２－１号線 外）
２ 工事場所：鴻巣市広田中央特定区画整理事業地内 外
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和３年８月１０日から

令和 年 月 日から

令和３年１０月２９日まで

令和 年 月 日まで

契約金額

4,510,000 円（税込）

4,808,100 円

不陸整正工 A=268.6 ㎡

不陸整正工 A=91.7 ㎡

上層路盤工（RM-40 t=15cm）

上層路盤工（RM-40 t=15cm）

A=88.4 ㎡

A=88.4 ㎡ （RM-40 t=7cm）
A=191.㎡

工事概要

５ 変更理由掘削を行った際に、既設舗装が想定外に厚く、As ガラ処分費等が増加するため、変更を要す。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：資産管理課）
１ 工 事 名：鴻巣市防災備蓄センター新築(建築・機械設備)工事
２ 工事場所：鴻巣市中央 地内
３ 工

種：建築

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額

変 更 後

令和 3 年 3 月 2 日から

令和 年 月 日から

令和 3 年 11 月 30 日まで

令和 年 月 日まで

151,235,700 円

（税込）

工事概要

変 更 前

154,209,000円

鴻巣市防災備蓄センター（敷地面積

環境配慮工事の増工、土工事仕様

23,547.39 ㎡、鉄骨造 2 階建て、延床変更による減工、仕上ユニット工面積 691.21 ㎡、土のうステーション

事の減工

面積 38.61 ㎡、既存倉庫移設等）の新築工事に伴う建築及び機械設備工事一式

５ 変更理由
解体するゴミ置場を工事開始前に調査したところ、アスベストが検出されたため環境配慮工事の増工、また、土工事仕様変更及び仕上ユニット工事の一部減工による。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：資産管理課）
１ 工 事 名：鴻巣市防災備蓄センター新築(電気設備)工事
２ 工事場所：鴻巣市中央 地内
３ 工

種：電気

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和 3 年 3 月 4 日から

令和 年 月 日から

令和 3 年 11 月 30 日まで

令和 年 月 日まで

32,192,600 円

33,077,000円

鴻巣市防災備蓄センター（敷地面積

旧ゴミ置き場既存外灯の撤去新設

23,547.39 ㎡、鉄骨造 2 階建て、延床面による増工、電気自動車充電設備

積 691.21 ㎡、土のうステーション面積

１基追加による増工

38.61 ㎡、既存倉庫移設等）の新築工事に伴う幹線動力設備、電灯設備、太陽光発電設備等の電気設備工事一式

５ 変更理由関連工事で旧ゴミ置き場解体の際、既存外灯の腐食が確認されたため。また、危機管理課及び資産管理課で協議し、災害時の電気自動車充電設備の強化を要すると判断したため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：都市計画課）
１ 工 事 名：せせらぎ公園大型複合遊具整備工事
２ 工事場所：鴻巣市中央地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

変 更 前

変 更 後

令和 3 年 7 月 6 日から

令和 3 年 7 月 6 日から

令和 3 年 11 月 30 日まで

令和 3 年 11 月 30 日まで

19,723,000 円

19,825,300 円

遊戯施設整備工１式、サービス施設

遊戯施設整備工１式、サービス施設

整備工１式、修景施設整備工１式、整備工１式、修景施設整備工１式、仮設工１式、敷地造成工1式（試掘1

仮設工１式、敷地造成工1式（試掘回）、園路広場整備工１式、樹木整11回）、園路広場整備工１式、樹木

姿工1式

整姿工1式

期

契約金額
（税込）

工事概要

５ 変更理由
現地調査を行ったところ、公園台帳と現地の配管が異なっていることが判明したため試掘を増加する。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：都市計画課）
１ 工 事 名：大間近隣公園整備工事（その 1）
２ 工事場所：鴻巣市大間字内谷地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

変 更 前

変 更 後

令和 3 年 7 月 19 日から

令和 3 年 7 月 19 日から

令和 3 年 12 月 20 日まで

令和 3 年 12 月 20 日まで

50,121,500 円

50,880,500 円

敷地造成工１式（敷地面積 1.59ha）、

敷地造成工1式（敷地面積1.59ha）、

植栽工 1 式（植栽 11 本、張芝 2,910

植栽工1式（植栽11本、低木170本、㎡）、給水設備工 1 式、雨水排水設備

張芝2,910㎡）、給水設備工1式、雨工 1 式、汚水排水設備工 1 式、電気

水排水設備工1式、汚水排水設備工1

設備工 1 式、園路広場整備工 1 式、式、電気設備工1式、園路広場整備

仮設工 1 式

工1式、仮設工1式

期

契約金額
（税込）

工事概要

５ 変更理由全体設計計画を精査した結果、低木170本を増加した。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：都市計画課）
１ 工 事 名：大間近隣公園整備工事（その 2）
２ 工事場所：鴻巣市大間字内谷地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

変 更 前

変 更 後

令和 3 年 12 月 8 日から

令和 3 年 12 月 8 日から

令和 4 年 3 月 25 日まで

令和 4 年 3 月 25 日まで

44,904,200 円

44,975,700 円

敷地造成工1式（作業土工）、植栽

敷地造成工1式（作業土工）、植栽工1

工1式（高中木23本、低木一式、式（高中木23本、低木一式、張芝4380

張芝4380㎡）、電気設備工1式（照㎡）、電気設備工1式（照明灯基礎、ア

明灯基礎）、園路広場整備工1式

ンカーボルト）、園路広場整備工1式（園路路盤工）、サービス施設整（園路路盤工）、サービス施設整備工

備工（水飲み場）1式、、仮設工1（水飲み場）1式、、仮設工1式

期

契約金額
（税込）

工事概要

式

５ 変更理由全体設計計画を精査した結果、アンカーボルトの数量等に増減があったため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：都市計画課）
１ 工 事 名：R3 滝馬室地区地区施設道路 2 号線・3 号線築造工事
２ 工事場所：鴻巣市滝馬室 地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和 4 年 1 月 17 日から

令和 4 年 1 月 17 日から

令和 4 年 3 月 14 日まで

令和 4 年 3 月 14 日まで

5,830,000 円

6,248,000 円

契約金額
（税込）

工事概要

施工延長

施工延長

2号線 L=44.0m、3号線 L=15.7m

2号線 L=44.0m、3号線 L=15.7m

道路土工 1式、擁壁工 1式、カルバ

道路土工 1式、擁壁工 1式、カルバ

ート工 1式、長尺U形側溝工（1）ート工 1式、長尺U形側溝工（1）L=96.6m、長尺U形側溝工（4）L=53.4m、長尺U形側溝工（2）L=8.8m、長尺U形側溝工（5）L=29.5m、長尺U形側溝工（3）L=8.6m、ロングU集水桝 N=2基、ロL=32.4m、標識工 1式、構造物撤去

ングU集水桝グレーチング N=2枚、

工 1式、仮設工 1式

標識工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
５ 変更理由宅内からの流入管の位置・高さから、当初の敷調整を行った場合、側溝へ流入させることができない。そのため、水の流れを再検討し、側溝内一方向への流れを二方向へ変更す事が必要となった。また、処分を予定していた門扉等の処分を行わないこととした。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：都市計画課）
１ 工 事 名：総選加）北新宿第二土地区画整理街区公園整備工事
２ 工事場所：鴻巣市北新宿第二土地区画整理事業地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

工事概要

変 更 前

変 更 後

令和 3 年 10 月 7 日から

令和 3 年 10 月 7 日から

令和 4 年 2 月 28 日まで

令和 4 年 2 月 28 日まで

20,262,000 円

20,488,600 円

整備面積 A=2,124.10㎡

基整備面積 A=2,124.10 ㎡

基盤整備1式、仮設工1式、植栽工

基盤整備 1 式、仮設工 1 式、植栽工 1

1式、公園灯2基、遊具4基、水飲式、公園灯 2 基、遊具 5 基、水飲み 1

み1基、ベンチ4基、表示板3基、基、ベンチ 5 基、表示板 3 基、車止め

車止め1式

1式

５ 変更理由設置する遊具を変更し、ベンチを追加したため。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：農政課）
１ 工 事 名：郷地落排水路改修工事
２ 工事場所：鴻巣市郷地字内新郷地内
３ 工

種：土木

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

変 更 前

変 更 後

令和３年１０月１９日から

令和―年―月―日から

令和４年 ２月２８日まで

令和―年―月―日まで

契約金額

９，４６０，０００円（税込）（工事延長）（工事延長）

Ｌ＝１３８．１ｍ

Ｌ＝１３５．７ｍ

土工

土工

一式

Ｂ型組立柵渠（H900×B1400、H900×

工事概要

９，７９０，０００円

B900）Ｌ＝１２０ｍ

一式

Ｂ型組立柵渠（H900×B1400、H900×B900）Ｌ＝１１６ｍ

仮設工

一式

仮設工

一式

水替工

一式

水替工

一式

５ 変更理由・次年度の施工を考慮した、敷設延長の減工。
・近隣農地への影響を考慮した、仮設面積の増工。
・湧水に伴うポンプ排水期間の延長。

工事請負契約の変更理由等（契約金額の変更を伴うもの）（発注担当課：危機管理課）
１ 工 事 名：２８０MHz 帯デジタル同報無線システム整備工事
２ 工事場所：鴻巣市全域
３ 工

種：通信

（建設業法上の２９分類）
４ 変更契約内容

工

期

契約金額
（税込）

変 更 前

変 更 後

令和２年１１月３０日から

令和 年 月 日から

令和４年２月２８日まで

令和 年 月 日まで

４７１,３７０,９００円

４７３,１７６,０００円

送信局設備：１式

送信局設備：１式

配信局設備：１式

配信局設備：１式

屋外拡声設備：１式

屋外拡声設備：１式

戸別受信機：１式

戸別受信機：１式

工事概要

防災行政無線移設工事：１式
防災行政無線テレメーター撤去
費：１式

５ 変更理由・民地に建柱されていた防災行政無線が土地の所有者より移設の希望があり、急遽移設を行い追加工事が発生したため・撤去物に変更があったため