朝霞第六小学校校舎増築工事
工事説明会資料
令和５年７月１２日（水）令和５年７月１５日（土）発 注 者 ： 朝

霞市長

富岡勝

則

設計監理： 株 式 会 社 大 誠 建 築 設 計 事 務 所
施工業者： 斎藤工業

株式会社

１． 目次

１．目次・・・

１－１

２．工事概要・・・

２－１～9

３．工事工程・・・

３－１

4．作業時間及び休日

・・・

４－１～２

５．施工管理計画

・・・

５－１～６

６．児童等への影響

・・・

６－１～２

７．アスベスト除去計画

・・・

７－１～3

８．電波障害予測

・・・

８－１

９．その他

・・・

９－1
１－１

２． 工事

概

要

○工事件名

朝霞第六小学校校舎増築工事○工事場所

朝霞市本町1丁目25番1号（朝霞第六小学校）○契約工期

自 令和 5年 7月 4 日※工事開始予定日～

至 令和 ７年 ２月 ３日

令和 5年 7月 24日 予定○工事発注者

朝霞市長

富岡 勝則

○工事事業課朝霞市 教育総務課 学校施設係

担当:佐賀,池田電話:048-463-2769○工事担当

朝霞市 財産管理課 営繕係

担当:袴田,若松

電話:048-463-2586○設計・監理株式会社 大誠建築設計事務所○工事施工

斎藤工業 株式会社○工事内容

校舎増築工事（渡り廊下含む） 及び 既存校舎一部改修工事
RC造4階建（一部S造）
建築面積

661.32㎡

延べ面積2,004.30㎡

２－１

２． 工事概要○現場案内図

現場

朝霞駅
朝霞市役所

２－２

２． 工事概要○増築校舎イメージ図①

２－3

２． 工事概要○増築校舎イメージ図②２－4

２． 工事

範

囲

増築校舎

学校敷地

２－５

２． 工事概要○１階平面図２－6

２． 工事概要○2階平面図２－7

２． 工事概要○3階平面図２－8

２． 工事概要○4階平面図２－9

3． 工程表3－１

4． 作業時間及び休日

7:30

8:00

準 朝
備 礼

12:00

13:00

18:00

昼
作業時間

作業時間
休

18:30

片付
け

（１）作業時間は原則として8時から朝礼～始業とし、18時までとします。
但し、その前後３0分に準備、片付け等を行います。

4－１

4． 作業時間及び休日（２）原則として、日曜・祝祭日は、作業全休日とします。
ただし、工事の進捗状況により、騒音・振動を伴わない作業に限定して、日曜・祝祭日も行う場合がございます。
その際は、事前に「お知らせ看板」にてお伝えを致します。
（３）異常気象（台風・大雨・大雪）や自然災害（地震等）の影響により、緊急対策を要する事態となった場合には、上記日時に関らず作業を行う場合がございますので、ご了承ください。

4－２

５． 施 工 管 理 計 画
１．安全管理について（１）工事期間中は、現場敷地内に現場事務所を設置して、現場代理人が常駐して施工管理を致します。
（２）公衆災害の防止のため、現場の周囲を高さ３ｍの鋼板で囲います。
（３）現場の出入口は立入禁止措置のためパネルゲートを設置します。
また、夜間・休日はゲートを施錠して立入禁止の管理をします。
（４）現場の出入口には、交通誘導員（常駐）を配置して、工事車両誘導を行い歩行者と一般車両の保護に努めます。

５－1

５． 施 工 管 理 計 画①

出入り口にＷ＝６.３ｍのパネルゲートを設置③

車両搬入路を示す②

Ｈ＝３ｍの万能鋼鈑にて敷地を囲う

④

児童導線

お知らせ看板

誘導員

工事関係者
駐車スペース
増築校舎

現場事務所

誘導員

5－2

５． 施 工 管 理 計 画① パネルゲート② 万能鋼鈑

⑤交通誘導員③振動騒音計④お知らせ看板

5－3

５． 施 工 管 理 計 画＜車両搬入経路図＞

5－4

５． 施 工 管 理 計 画
２．工事関係車両及び交通対策について（１）通学児童等の安全確保のため、学期中は登校時間である午前７時３０分から午前８時３０分については、工事車両の通行を禁止とします。
規制時間前に作業員や資材搬入車両が入場させていただきます。
（２）法定速度と積載荷重を超過しないように運転手への指導を致します。
（３）工事関係車両が、工事敷地付近や地域の道路で待機をすることが無いように運転手への指導を徹底します。

５－5

５． 施 工 管 理 計 画
３．環境対策について（1）騒音対策のために、使用する重機は低騒音型の機種を使用します。
（2）振動対策として、重機の操作方法についてオペレーターと確認をし、指導します。
（3）騒音と振動は常時、測定器により発生状況を確認して騒音と振動の抑制に努めます。また、測定器が示す数値は近隣の皆様にも確認ができるように、現場の外から見える位置へ表示板を設置します。
（4）大気汚染防止のため、車両と重機は排ガス規制対策型を使用します。
（5）搬出車両のタイヤを洗浄して、周辺道路が汚れないようにします。

５－6

6． 児 童 等 へ の 影 響
1．正門工事利用による影響（1）正門は工事により閉鎖するため、代替の２カ所から登下校します。
（2）グランドや体育館を利用する開放団体の方は東上線線路側（飼育小屋付近）の通用門をご利用ください。
2．グランドでの工事による影響（１）工事エリアが既存トラックに影響するため、工事期間中は仮のトラックを整備します。
（２）令和５年夏休み期間は、グランドの貸出しを中止いたします。
（３）令和６年12月から令和７年1月はグランド及び体育館の貸出しを中止いたします。

6－1

6． 児 童 等 へ の 影 響
3．既存校舎内の工事（1）渡り廊下接続部（準備室部分）の外壁を解体し廊下へ改修します。
（2）既存給食用エレベーターを改修します。
（３）増築校舎用の受水槽を増設します。※断水が発生します。
（４）受変電設備（電気の大本の設備）を改修します。※停電が発生します。
※上記工事は令和６年夏休み期間での工事を予定しています。
※校舎裏につきましては(３)(４)工事中は利用できなくなります。
※学校と協議し、式典日などは極力音を出さないようにするなど配慮いたします。

6－2

7．アスベスト除去計画
１．アスベスト事前調査の結果
朝霞第六小学校校舎増築工事に先立ち、アスベスト含有調査を行った結果、建物内部壁面の仕上げ材（モルタル）にアスベストが含有していることが判明しました。
２．アスベストについて
アスベストを含む建材は、建材の種類により３つのレベルに分類されます。
作業レベル
建材のレベル
飛散性

レベル１

レベル２

レベル３

【石綿含有吹付け材】【保温材・断熱材】【成型板・下地調整材】

該当無し

該当無し

検出有

高→

低

除去作業は関係法令に従い飛散防止の対策をとって、安全に施工いたします。

7－１

7．アスベスト除去計画３．石綿含有建材の除去手順※施工フロー

１．施工計画書提出

9．毎日の作業終了清掃他（毎日）

２．除去工事実施の表示

10．廃石綿の袋詰め

３．資機材搬入11．石綿除去後の状態チェック

４．作業前清掃

12．作業エリアの清掃、養生の撤去

５．養生作業（床、壁、開口部）

13．発生材の袋詰め（コンテナ保管）

６．除去作業時の作業衣・呼吸用保護具着用

14．産業廃棄物の処理

７．飛散抑制剤散布作業（アスキャッチ）15．報告書の作成※作業前・中・後に飛散してないことを確認

８．モルタル撤去（斫り作業）※除去箇所は固化材散布するため、空気中の濃度測定を実施します。

7－2

施 工 状 況
参 考 写 真7．アスベスト除去計画① 養生状況

② 飛散抑制剤散布状況③ 除去作業状況（斫り）

④

除去完了

7－3

8． 電 波 障 害 予 測

8－1

9． その他

その他のお知らせ（１）工事敷地内や近接する道路など、地域環境美化に心がけ、近隣の皆様にご迷惑をおかけしないように管理いたします。
（２）工事の進捗状況や近隣の皆様へのお知らせについては、仮囲いに設置する「お知らせ看板」に掲示いたします。
（３）近隣の皆様に配慮しながら工事を進めてまいりますが、お気づきの点等ございましたら、朝霞市 財産管理課もしくは現場代理人までご連絡くださいますよう、よろしくお願いいたします。
（現場代理人）斎藤工業㈱建築グループ

櫻井敏也※現場事務所設置後に連絡先をお知らせ看板に記載いたします。

9－1