資料２

11回情報処理運営協議会

第７次NACCSの開発について

2019（平成31）年３月８日
輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社

Ⅰ．専門部会の設置について
別紙１．第７次ＮＡＣＣＳ更改に向けた専門部会・WGの構成(案)
別紙２．第７次ＮＡＣＣＳ更改に向けた専門部会・WGの開催予定（案）参考資料．第７次NACCSの開発について
1．ＮＡＣＣＳを取り巻く環境の変化
2．第７次ＮＡＣＣＳ開発のコンセプト
3．第７次ＮＡＣＣＳ開発スケジュール

プログラム変更について
Ⅰ．専門部会の設置について
１．第７ 次NACCS の開発
2017 年10 月に稼動を開始した第６次NACCSは、システムライフを8 年としていることから、2025 年10 月を目途としてシステム更改を実施することとしています。第７次NACCS につきましては、以下を開発コンセプトとして、今後、官民の利用者の皆様とともに、基本仕様の検討等を進めていく必要があります（別紙１参照）。
【第７次NACCSの開発コンセプト】○ 官民共同利用システムとして、安定性・信頼性の高いシステム○ 公共的インフラとして、効率性・経済性の高いシステム○ 総合物流情報プラットフォームとしての更なる機能の充実○ 国際物流に関連した最新技術の応用・周辺の貿易情報基盤との連携の可能性
２．専門部会の設置
第７次NACCS の開発を円滑に進めていくためには、2019年度中を目途として、基本仕様等の検討及び確定を行うことが必要となります。
当該基本仕様等の検討を進めるにあたっては、官民利用者の皆様からの意見等を十分に反映させる必要があるため、2019年度において、以下のとおり情報処理運営協議会の下部組織として専門部会を設置したいと考えています（別紙１参照）。
（１）目 的
第7次NACCSの業務仕様等に関して、官民利用者により検討を行うことを目的とします。
（２）組 織① 情報処理運営協議会の下部組織として、「第7次NACCS更改専門部会」を設置します。
② 「第7次NACCS更改専門部会」に、「輸出入通関WG」、「航空保税・貨物WG」、「海上保税・貨物WG」を設置します。
③ 事務局はNACCS センターシステム企画部とします。
（３）開催スケジュール（予定）2019年度における専門部会等の開催スケジュールは別紙２を予定とします。
（４）対外公表
専門部会の活動状況については、NACCSセンターホームページ、NACCS掲示板等を利用して適宜公開します。

別紙1．第７次ＮＡＣＣＳ更改に向けた専門部会・WGの構成(案)プログラム変更について専門部会・WGの組織構成図

情報処理運営協議会

第7次NACCS更改専門部会
航空会社（４）船会社（４）
輸出入者（４）
空港保税蔵置場（３）
船舶代理店（２）
通関業者（９）
損害保険会社（２） 混載・通関・代理店（７）海上保税蔵置場（９）
機用品業者（１）
ＣＹ（７）
銀行（１）
海貨業者（４）税関（２）ＮＶＯＣＣ（２）ＮＡＣＣＳセンター（２）

輸出入通関ＷＧ

通関業者（６）
混載・通関・代理店（７）
損害保険会社（３）
輸出入者（２）税関（３）NACCSセンター（１）

航空保税・貨物WG

航空会社（４）
空港保税蔵置場（４）混載・通関・代理店（７）
機用品業者（１）
輸出入者（２）税関（３）NACCSセンター（１）海上保税・貨物WG

船会社（４）
船舶代理店（２）
海上保税蔵置場（６）CY （７）
海貨業者（２）
NVOCC （２）輸出入者（２）税関（３）NACCSセンター（１）（）書きは委員数

別紙2．第７次ＮＡＣＣＳ更改に向けた専門部会・WGの開催予定（案）プログラム変更について
専門部会
第1回第7次NACCS更改専門部会
2019年8月

W・情報処理運営協議会における議事報告
・部会長選出・専門部会の運営、スケジュール・専門部会における検討事項

G

第1回合同WG

・WGの運営、スケジュール・WGにおける検討事項

第2回合同WG

・基本業務フローの検討
・システム構成、EDI仕様の検討
・個別業務等の検討

2019年10月

・第1回輸出入通関ＷＧ
・第1回航空保税・貨物WG
・第1回海上保税・貨物WG

・個別業務等の検討

2019年11月

・第2回輸出入通関ＷＧ・第2回航空保税・貨物WG
・第2回海上保税・貨物WG
第3回合同WG

・業務基本仕様書の検討
・EDI基本仕様の検討

2019年8月

2019年9月

2019年12月
第2回第7次NACCS更改専門部会
2020年1月

・WGにおける検討結果の報告
・基本仕様(業務・EDI)の検討
・今後のスケジュール（注）上記スケジュールは参考としてお示ししたものであり、実際の開催時期、開催回数、検討項目等は今後検討することとしています。

プログラム変更について

第７次ＮＡＣＣＳの開発について

参考資料

1．ＮＡＣＣＳを取り巻く環境の変化
プログラム変更について

安定性・信頼性の高いシステムの確保☑ 絶対的な安定性・信頼性を確保するシステムの継続☑ 情報の適正管理と情報セキュリティの確保☑ バックアップ機能の改善による安定性の確保

新たなデジタルプラットフォームの動向

最新技術の進展☑ 仮想化・クラウド、ＡＰＩ・ＲＰＡ・ＡＩ、ビッグデータ、ブロックチェーン、ＩｏＴ☑ 利用者の利便性向上につながる機能の拡充☑ ブロックチェーン技術等を活用した貿易情報連携基盤の実現に向けた動き☑ グローバルサプライチェーンの進展への期待

NACCS
利用者からの期待☑ 行政手続システムとしての信頼性・安定性☑ 総合物流情報プラットフォーム機能の充実☑ 自社システムとNACCSの連携による社内業務処理の効率化☑ 様々な業務処理の標準化・統一化

国の動向（「電子政府」から「デジタル・ガバメント」へ）

関係省庁システムとの連携☑ デジタル・カバメント実行計画の決定☑ デジタルファースト法案策定の動き☑ 港湾の電子化（サイバーポート）の推進☑ 貿易管理サブシステムの統合（２０２０年６月目途）により、関係省庁システムとの統合完結☑ 効率性・経済性の高い公共的インフラへの期待2．第７次ＮＡＣＣＳ開発のコンセプト（１）プログラム変更について【前提条件】☑ ＮＡＣＣＳは行政・貿易手続業務の遂行に必要不可欠な「ミッションクリティカル・システム」☑ 安定稼動の確保のための信頼性・可用性・保守性の向上☑ 経済性（コストの低減、効率的で簡素）と利便性（機能の拡張）の両観点を踏まえた検討☑ グローバルサプライチェーンの進展に伴ったシステムの進化☑ 利用者の影響を考慮した最新技術の応用への取り組み☑ 各種貿易情報連携基盤構築に関する動向の注視とシステム連携の可能性の精査

第７次ＮＡＣＣＳの開発コンセプト
第６次ＮＡＣＣＳ①官民共同利用システム
として、安定性・信頼性の高いシステム③総合物流情報②公共的インフラとして、プラットフォーム
効率性・経済性のとしての高いシステム
更なる機能の充実

環境の変化に応じた+αのコンセプトを追加④国際物流に関連した最新技術の応用・周辺の貿易情報基盤との連携の可能性※ 中期経営計画（2018年度～2020年度）に沿って、第6次NACCSの開発に当たり掲げた3つのコンセプト（①～③）を引き続き追求するとともに、④のコンセプトを加え、「安定性」と「先端性」のバランスを図りながら開発を進めていきます。

２．第７次ＮＡＣＣＳ開発のコンセプト（２）ＮＡＣＣＳが国際物流において必要不可欠な官民共同利用の基幹システムであることを踏まえ、第7次ＮＡＣＣＳおいても、安定性・信頼性の高いシステムの実現を図ります。

官民共同利用システム
として、安定性・信頼性の○ システムの安定性・信頼性を確保するシステム更改の実現(更改の時期、業務機能等)
高いシステム○ 強固な情報セキュリティ対策の実現に向けたシステム構築の検討○ 大規模災害時及び大規模障害時におけるバックアップ機能の更なる見直し

公共的インフラとして、効率性・経済性の高いシステム

総合物流情報プラットフォームとしての更なる機能の充実

国際物流に関連した最新技術の応用・周辺の貿易情報基盤との連携の可能性

ＮＡＣＣＳは官民共同システムとしての公共的インフラであることを踏まえ、第7次ＮＡＣＣＳにおいても、効率性・経済性の高いシステムの実現を図ります。
○○○

システムの効率性・経済性を確保するシステム構成の見直し
システム開発コストの低減化の検討
サーバの仮想化、クラウド化によるリソースの有効活用の検討

我が国の産業・港湾の競争力の維持・強化、グローバルサプライチェーンの進展を踏まえ、第7次ＮＡＣＣＳにおいても、総合物流情報プラットフォームとしての機能の充実を図ります。
○○○

更なる利便性の向上を目指したプログラム変更、新規業務の検討
インターネット経由による新たな自社システム接続方式の検討
様々なユースシーンに柔軟に応えるタブレット端末等によるNACCS利用の検討

IT最新技術を用いたユーザビリティの改善、周辺の貿易情報基盤との円滑な連携を視野に入れ、利用者の利便性の向上を図ります。
○○○

最新技術の実用性の検討
官民で検討されている各種デジタルプラットフォーム（貿易情報基盤）との連携の可能性の検討
国際連携機能の更なる拡大の検討

３．第７次ＮＡＣＣＳ開発スケジュール
プログラム変更について○ 第７次ＮＡＣＣＳについては、以下のスケジュールに沿って進めることを予定しています。

2018年度
1Q

2Q

3Q

2019年度
4Q

1Q

2Q

3Q

2020年度
4Q

1Q

2Q

3Q

2021年度
4Q

1Q

2Q

3Q

2022年度
4Q

1Q

2Q

3Q

2023年度
4Q

1Q

2Q

3Q

2024年度
4Q

1Q

2Q

3Q

2025年度
4Q

1Q

2Q

3Q

2026年度
4Q

1Q

2Q

3Q

第７次ＮＡＣＣＳ
開発スケジュール（案）
コンセプト
社内検討

基本仕様
検討

詳細仕様検討（専門部会・WG）（専門部会・ＷＧ）

調達準備
・入札仕様書作成
・意見招請

入 21.6
札 開札▼ 第7次NACCS更改
システム開発（基本設計／詳細設計・プログラム開発・試験等）

第７次NACCS稼働

調達委員会設置※ 第７次ＮＡＣＣＳのライフサイクルは、利用者システムへの影響等を考慮し、これまでと同様に８年間とします。

4Q

【資料①】ＮＡＣＣＳ開発の歩み
プログラム変更についてプログラム変更について【資料②】ＮＡＣＣＳの利用者関係図

プログラム変更について【資料③】ＮＡＣＣＳ利用者等の拡大
１．ＮＡＣＣＳ利用者数【航空・海上全体】

２．自社システム利用者数の比較（会社数）（事業所数）

16,00020,00018,088

会社数

14,000

事業所数

15,556

12,00011,027

8,000
6,000
4,000

8,785

9,621

10,167

6,968

4,747

5,551
5,101
2,635

1,849
0

11,860

7,947

6,255

2,000

13,057

4,499

6,272

11,170 12,000
9,837

8,867

16,00014,00014,19010,00018,00010,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0

第５次更改時点

第6次更改時点

伸び率

116社

193社

1.66