Web I Laboratories, Inc .
2012 年 9 月
株式会社ウェッブアイPREGARE 7 の新機能について
PREGARE 7 の主な新機能について、ご説明します。
※

本仕様は、予告なく変更する場合があります。

1. マルチプロジェクト
1.1(1)

マルチプロジェクト作成時の機能追加
作業別ビューの第１階層（プロジェクト）グループ名称の選択
マルチプロジェクト作成時、作業別ビューの第１階層にプロジェクトのグループが追加されますが、このプロジェクトのグループ名称に表示する内容を、「プロジェクト名称」「追加文字フィールド１」「追加文字フィールド２」の中から選択できるようになります。
マルチプロジェクト計画作成画面で、「プロジェクト名称」（従来通り）または「追加文字フィールド１」、「追加文字フィールド２」（リストへは、フィールド定義に設定した名称で表示します。
）を指定します。
図 1.1.1 マルチプロジェクト作成画面

追加文字フィールド 1
追加文字フィールド 2

例えば、プロジェクトの正式名称が長い場合などに、プロジェクト略称名を追加文字フィールド１に設定しておき、マルチプロジェクトではその略称を表示する、という使い方ができます。

1Web I Laboratories, Inc .
(2)

区分別ビューでのグループ名称でマージしないオプションの追加
これまでは、マルチプロジェクト計画の区分別ビューは、作業別ビューとは異なり、別プロジェクトの工程でも、同じグループ名称に属する工程は、必ずグループ名称でマージして表示されていました。
PREGARE7 では、区分別ビューごとに、グループ名称でマージするかしないかを選択できるようになります。
マルチプロジェクト計画作成画面で、グループ名称で「マージする」（従来通り）または「マージしない」を指定します。
「マージしない」を選択した場合は作業別ビューと同様に、区分別ビューの第 1 階層にプロジェクトのグループが挿入されます。そして、このプロジェクトのグループ名称に表示する内容は、「プロジェクト名称」「追加文字フィールド１」「追加文字フィールド２」（リストへは、フィールド定義に設定した名称で表示します。）の中から選択できます。
図 1.1.2 マルチプロジェクト作成画面

2

Web I Laboratories, Inc .

1.2
(1)

マルチプロジェクト分解時の機能追加
分解対象プロジェクトの選択
これまでは、マルチプロジェクト計画のプロジェクト計画への分解は、すべてのプロジェクトが対象でした。
PREGARE7 では、分解する時に、分解対象のプロジェクトを選択できるようになります。
「マルチプロジェクト計画分解」画面でマルチプロジェクト計画に含まれるプロジェクトの一覧が表示されます。ここで選択したプロジェクトだけを分解対象とします。
図 1.2.1 マルチプロジェクト計画分解画面(2)

元の計画のマイルストンのみを書き戻すオプションの追加
これまでは、マルチプロジェクト計画には、結合したプロジェクト計画に含まれるマイルストンがすべて表示され、分解すると元の計画に存在しなかったマイルストンもすべてプロジェクト計画に書き込まれました。
PREGARE7 では、マルチプロジェクト計画のすべてのマイルストンをすべてのプロジェクト計画に書き戻す（従来通り）か、元のプロジェクト計画に存在していたマイルストンとマルチプロジェクト計画で新規追加したマイルストンだけを書き戻すかを選択できるようになります。

3

Web I Laboratories, Inc .

「システム設定」画面の「マルチプロジェクト計画＞マイルストンの分解」で、「すべての計画に分解」（従来通り）または「存在していたマイルストンのみを分解」を指定します。
図 1.2.2 システム設定画面＞マルチプロジェクト計画(3)

元の計画のグループのみを書き戻すオプションの追加
これまでは、マルチプロジェクト計画の区分別ビューでは、結合したプロジェクト計画に含まれるグループがすべて表示され、分解すると元の計画に存在しなかったグループもすべてプロジェクト計画に書き込まれました。
PREGARE7 では、グループ名称でマージした区分別ビューを分解するとき、マルチロジェクト計画に含まれるすべての区分別ビューのグループをすべてのプロジェクト計画に書き戻す（従来通り）か、元のプロジェクト計画に存在していたグループとマルチプロジェクト計画で新規追加されたグループだけを書き戻すかを選択できるようになります。
「システム設定」画面の「マルチプロジェクト計画＞区分別ビューの分解」で、「すべての計画に分解」（従来通り）または「存在していたグループのみを分解」を指定します。
図 1.2.3 システム設定画面＞マルチプロジェクト計画※

グループ名称でマージしないで作成したマルチプロジェクト計画の区分別ビューは、作業別ビューと同じように結合時に作成された第１階層（元のプロジェクトに対応）ごとに分解します。

(4)

不要行の削除オプションの追加これまでは、マルチプロジェクト計画を分解すると、作業バーが１つもない空行がプロジェクト計画の区分別ビューに増えてしまうことがありました。
PREGARE7 では、作業バーのない行またはグループを、削除するかしないかを選択できるようになります。

4

Web I Laboratories, Inc .

「システム設定」画面の「マルチプロジェクト計画＞分解時のグループ・行の処理」
で、「グループ・行を削除しない」（従来通り）「作業バーのない行を削除する」、「作業バーのないグループを削除する」の中から分解時の動作を指定します。
図 1.2.4 システム設定画面＞マルチプロジェクト計画(5)

プロジェクト分解処理の改善
これまでは、多数のプロジェクト計画が結合されていると、分解処理に長時間かかったり、メモリ不足となったりする場合がありましたが、PREGARE7 で改善します。

1.3
(1)

その他
マルチプロジェクト詳細画面のタイトル変更
マルチプロジェクト詳細画面のタイトルを、平易な文言に変更します。

2. 計画
2.1

テンプレートから作成機能の改善
これまでは、計画をテンプレートから作成する場合、テンプレートの内容がそのままコピーされるだけでした。
PREGARE7 では、テンプレートにバーが含まれる場合、編集開始日の移動先を指定してバー全体を移動することができるようになります。
図 2.1.1 計画ファイル新規作成画面

5

Web I Laboratories, Inc .

2.2

計画アップロード機能の追加（工程's）
PREGARE からダウンロードした計画ファイルを、工程's のファイルメニューからPREGARE にアップロードできるようになります。
図 2.2.1 工程's ファイルメニュー

PREGARE アップロード

工程's から PREGARE にアップロードするには、予め工程's の環境設定にて、PREGARE の接続情報を設定してください。
図 2.2.2 工程's 環境設定メニュー＞ PREGARE※ 本機能を利用するには、工程's を「5.3」にバージョンアップする必要があります。

6

Web I Laboratories, Inc .

2.3

トータル資源の対応
プロジェクト計画（工程's）で、必要資源を「トータル量」で指定した場合に対応し、予算の「計画更新」および「ベースライン更新」で工数計算ができるようになります。

2.4プロジェクト資源を使用しないオプションの追加
これまでは、プロジェクト計画で使用する資源は、予めプロジェクトに登録しておく必要がありましたが、PREGARE7 では、どのプロジェクトでも、常にすべての資源をプロジェクト計画で使用する場合に、プロジェクトに資源を登録しなくても、工程's で資源の選択ができるようになります。
「システム設定」画面の「プロジェクト資源」で「使用しない」を指定するとプロジェ
クトに資源を登録していても、登録していなくても、すべての資源が工程's に表示されます。
図 2.4.1 システム設定画面＞機能切り替え設定

7

Web I Laboratories, Inc .
2.5

KZD ファイルのエンコーディング指定追加
計画ファイルのエンコーディングを指定できるようになります。
「システム設定」画面の「KZD ファイルのエンコーディング」で、「MS932」か「UTF-8」のどちらかを指定して、計画ファイルの文字コードを切り替えます。
工程's の環境設定メニュー＞互換性で「工程's データを Shift_JIS で保存する」にチェックをしている場合は「MS932」を、チェックを外している場合は「UTF-8」を選択してください。
図 2.5.1 システム設定画面＞レポートおよび計画設定

2.6

計画ファイル一覧画面のタイトル変更
計画ファイル一覧画面のタイトルを、平易な文言に変更します。

3. プロジェクト
3.1

プロジェクトの「計画の最終更新日」の時分秒表示
プロジェクトの「計画の最終更新日」に表示フォーマットを指定することで時分秒まで表示できるようになります。
「計画の最終更新日」は、フィールド定義で type を timestamp 型として定義し、表示フォーマットはシステム設定画面で指定し、年月日時分、または年月日時分秒で表示することができます。
図 3.1.1 システム設定画面＞その他

図 3.1.2 プロジェクト詳細画面

8

Web I Laboratories, Inc .

3.2

プロジェクト詳細画面でのプログラムのリンク化
プロジェクト詳細画面で、プログラムがリンクになり、クリックでプログラムに移動できるようになります。
図 3.2.1 プロジェクト詳細画面

4. その他の機能追加、改善
4.1

1 日の稼働時間の小数点以下 2 桁対応
1 日の稼動時間を小数点以下 2 桁まで指定できるようになります。

4.2

年月度の入力形式の拡張
年月度の入力は、「YYYYMM」（年 4 桁月 2 桁）でも、間に「/」を入れた「YYYY/MM」でも入力できるようになります。
また、入力フィールドの右に表示される「...」ボタンをクリックしてカレンダから入力することもできます。

4.3

表形式入力画面の項目タイトルの表示改善
これまで、予算入力画面や工数入力画面では、費目やプロジェクトの数が多い場合、縦スクロールすると見出し行が見えなくなり、入力しにくいことがありました。
PREGARE7 では、一定間隔で見出し行を挿入できるようにします。
「個人設定」の「表形式入力の見出し行の挿入」で、見出し行を挿入する間隔を指定します。デフォルトは、10 行ごとに見出し行を挿入するように設定されています。
図 4.3.1 個人設定画面

9

Web I Laboratories, Inc .

図 4.3.2 予算入力画面

4.4

プロジェクト・費目別コストレポートの追加
プロジェクト・費目別のコストレポートを追加します。
このレポートは、コストタブから出力できます。
図 3.3.1 プロジェクト一覧（コスト）10Web I Laboratories, Inc .

図 3.3.2 コストレポート

4.5

資源のコードと名称を使った検索機能の追加「資源選択」画面から、資源コードまたは資源名称を直接入力して、資源の検索ができるようになりました。
図 4.5.1 資源選択

4.6

権限を付与するユーザ選択方法の改善「ユーザを権限リストに追加」画面および「オブジェクトの所有者を変更」画面の、ユーザ選択方法を、ドロップダウンリストから、「ユーザ選択」画面に変更しました。
図 4.6.1 ユーザ選択

11

Web I Laboratories, Inc .

5. 動作環境
PREGARE7 の動作環境は、下記の通りです。
※ PREGARE 6.0 をお使いの場合、変更の必要はありません。
5.1

サーバ
OS

：RedHat Enterprise Linux 6

DBMS：PostgreSQLJAVA：Java SE Development Kit 7※ メール送信機能を利用する場合、メールサーバが必要となります。
5.1

クライアントWeb ブラウザ※：Microsoft Internet Explorer 8 または 9Microsoft Internet Explorer 6 または 7 では、一部の機能が制限される場合があります。

その他（PREGARE クライアント）：.NET Framework 4 以降

以上12