昭和53年５月29日第三種郵便物承認
通巻第434号

JCMレポート

REPORT

令和５年３月１日発行

奇数月１回１日発行

32023 MARCH
Vol.32 No.2

小規模土工の現場におけるＩＣＴ技術の活用効果
（国土交通省 関東地方整備局）

現場最前線

MMS+GNSS方式MC/ＭＧ切削機による
「建設DX」 試行工事 （福田道路株式会社）

一般社団法人

全国土木施工管理技士会連合会

第９回土木工事写真コンテスト

入選/応募作品★入選「どんな時も笑顔のチームワーク」高橋 哲也 様（株式会社植木組/新潟県）
写真説明

どんな困難や課題も笑顔が絶えない現場はチームワークがすごい！
講評

女性のピンクのレインウェアが映えていて、マスクの下でも笑顔が覗える良い作品。カメラが斜めでも動きがあって良いのです。
★「「進撃の巨人」堰堤を見上げる」三原 賢士 様（一般/大分県）（土木写真家

西山 芳一）

写真説明「進撃の巨人」の作者が大分
県日田市出身ということで、日田市にある大山ダムに「進撃の巨人」の銅像が作られた。大山
ダムの高い堰堤を見上げている様子が印象的である。

表紙の写真：第９回土木工事写真コンテスト

優秀賞作品『地球の涎（よだれ）』 永松 愛 様（九洲日東株式会社/福岡県）
写真説明
初めて現場へ見学に行った際、地中深く上下にずぶずぶと掘り進んでいた杭打ち機のヘッドが地表に出てきた瞬間の迫力に感動して撮ったものです。人の力では掘れない未知の深さの土と共に上がってきた大きな重機と、それを操る繊細な技術に目が離せませんでした。
講評
モノトーンの中での動きと迫力の表現に驚かされました。本来であれば周りを覆ってしまう作業ですが、ここまでアップで撮れたのはラッキー。右からの洗浄水の飛沫も効果的でした。写真素材としてモノクロプリントで焼き込みたい作品です。タイト
ルも良かったですよ。
（土木写真家 西山 芳一）

REPORT
2023.3 Vol.32 No.2
���行政トピックス
2 小規模土工の現場におけるICT技術の活用効果

国土交通省 関東地方整備局 企画部
建設情報・施工高度化技術調整官 岩﨑 辰志

���連載特集
6 第7回

新コンクリートのはなし

コテ仕上げで緻密なコンクリートを近未来コンクリート研究会

代表

十河 茂幸

���現場最前線
8 MMS+GNSS方式MC/MG切削機による「建設DX」試行工事

福田道路株式会社 技術研究所

所長

北添 慎吾

���技士会・連合会news
11 令和４年度 国土交通省との意見交換会について（一社）全国土木施工管理技士会連合会

第26回土木施工管理技術報告 優秀賞
経験と発想に基づく仮締め切りの止水対策について12

吉田淳（若生工業株式会社)

第26回土木施工管理技術報告 優秀賞
タイムラプス動画による張ブロック工の歩掛把握

14

鳥嶋 勇一○

柏木 亮太（東亜建設工業株式会社 東北支店）

���ハートフル通信
17 ライフステージとICT技術による転換（一社）全国建設業協会 福留開発株式会社 上田 菜奈

監理技術者講習の有効期間と受講時期について

17（一社）全国土木施工管理技士会連合会

技士会紹介

18

長野県土木施工管理技士会
鹿児島県土木施工管理技士会

会 誌 編 集 委 員 会 （2023年３月１日現在・順不同）
委 員 長─────────────────────

林 雄一郎

国土交通省

増田 和哉

大臣官房技術調査課

国土交通省

福田 浩司

国土交通省
課長補佐

（一社）全国建設業協会〔戸田建設㈱ 土木営業統括部
土木営業第一部

課長〕

後閑 浩幸

国土交通省 関東地方整備局
企画部 技術管理課長

小野﨑 忠

栃木県土木施工管理技士会 事務局長

秋山 栄一（一社）全日本建設技術協会

小林 正典（一社）全国土木施工管理技士会連合会

三浦 博之（一社）日本建設業連合会〔大成建設㈱ 土木営業本部

	不動産・建設経済局建設業課 課長補佐
港湾局技術企画課

松崎 成伸

稲生

課長補佐

兼重 和明

施工企画調整室

厚生労働省 労働基準局 安全衛生部

員─────────────────────

樋口 恒一郎 国土交通省 大臣官房技術調査課

整備部設計課
課長補佐

建設システム管理企画室長

福井 令以
委

農林水産省農村振興局

安全課 建設安全対策室技術審査官

常務理事

第一営業部 担当部長〕

秀

東京土木施工管理技士会〔前田建設工業㈱ 東京土木支店
営業第１部

専務理事

営業２グループ 主査〕

行 政 topics

小規模土工の現場におけるＩＣＴ技術の活用効果
国土交通省 関東地方整備局 企画部
建設情報・施工高度化技術調整官

岩﨑 辰志

生産性向上

１．はじめに

令和３年度

令和４年度

令和５年度

大規模構造物等の全ての詳細
設計・一部工事でBIM/CIM適用

大規模構造物等、小規模を除く全ての詳細設計・一部工事でBIM/CIM適用

BIM/CIM
原則適用

令和６年度

令和７年度

目標：令和7年度
BIM/CIM移行（2025年度）ICT施工⇒生産性向上実現 生産性２割向上

国土交通省では建設生産プロセス全体を３次元データで繋ぐi-Constructionを推進する取組を実施し、令和７年度までに建設現場の生産性２割向上を目指している。
（図－１）

自動化・効率化・高度化

ＡＩ活用

施設点検、障害・損傷の自動検知

情報化

データ一元管理、３Dデータ活用
ICT施工、リモート管理

働き方改革
令和３年度

令和４年度

令和５年度

BIM/CIM、ICT、AIの活用⇒効率化・生産性向上の推進

図－２

令和６年度

令和７年度

2024(令和6年).4
建設事業における
時間外労働
上限規制適用

建設業のワークライフバランス向上

インフラDX推進の目標

２．ICT活用工事の適用拡大と課題
国土交通省ではICTの全面的な活用に資する各種要領等を策定している。平成28年度に「ICT土工」を開始して以降、年々対象工種を拡大してきた。
（図－３）
平成２８年度

平成２９年度

平成３０年度

令和元年度

令和２年度

令和３年度

令和５年度
（予定）

令和４年度

ICT土工

図－１

生産性向上イメージ

ICT舗装工（平成29年度：アスファルト舗装、平成30年度：コンクリート舗装）
ICT浚渫工（港湾）ICT浚渫工（河川）
ICT地盤改良工（令和元年度：浅層・中層混合処理、令和２年度：深層混合処理）
ICT法面工（令和元年度：吹付工、令和２年度：吹付法枠工、令和４年度：法面整形工）

また、令和４年を「挑戦の年」と定め取り組ん

ICT付帯構造物設置工
ICT舗装工（修繕工）（令和２年度：切削オーバレイ工、令和４年度：路面切削工）

できたインフラ分野のDXは、令和５年を「躍進ICT基礎工・ブロック据付工（港湾）ICT構造物工 （橋脚・橋台）の年」とし、飛躍的な進歩、発展を目指して省を

ICT路盤工ICT海上地盤改良工（床掘工・置換工）

横断した取組を進めることとしている。

ICT構造物工（橋梁上部(試行)）（基礎工）

小規模工事へ拡大（床堀工、小規模土工）

関東地方整備局では令和３年７月に設置した「関東地方整備局インフラDX推進本部」で定めた
目標に向かい建設業界や地方公共団体と連携し各種取組を進めているところである。
（図－２）

ICT構造物工（函渠工等）

小規模工事の適用拡大

民間等の要望も踏まえ更なる工種拡大 ・ＩＣＴ構造物工（擁壁工）図－３ICT活用工事の対象工種拡大

対象工種拡大に伴いICT施工の実施数は増えており、令和３年度における国土交通省全体の実施
率は約84％となった。しかし一般土木工事の等級

22023. 3 Vol. 32 No. 2

行 政 topics
別にICT施工の経験割合を分析するとA・Bランク

本手引き（案）は埼玉県建設業協会青年経営者

では90％以上の企業が経験しているのに対し、C・部会の提案で発足した「埼玉県地域建設業ICT推

Dランクでは約50%に留まっている。そのため中小進検討協議会（令和３年１月発足：埼玉県建設業

企業への普及・拡大が課題となっている。
（図－４）

協会青年経営者部会、埼玉県、さいたま市、関東地方整備局）」が公表したもので、令和３年11月
15日 ～ 19日 に 関 東DX・i-Construction人 材 育 成センターの現場実証フィールドにて行った導入効
果検証の結果を基に策定されている。
（図－６）

C、Dランク経験企業割合

1,591社（ICT施工経験企業）

50.1% ＝ 3,175社（直轄工事受注企業）
・各地方整備局のICT活用工事実績リストより集計
・単体企業での元請け受注工事のみを集計
・北海道、沖縄は除く
・対象期間は2016年～
・業者等級は2021・2022資格者名簿より集計

数値は等級毎の2016年度以降の直轄工事を受注した業者数（ ）内は一般土木の全登録業者数

図－４

直轄工事におけるICT施工経験割合

前述の全面的なICT活用の対象工種が令和４年度に「ICT小規模土工」へ拡大された。小規模な

図－６

関東DX・i-Construction人材育成センター

土工を多く施工している中小企業での更なるICT

４．小規模工事ICT施工活用技術

施工の普及・拡大が期待される。

３．小規模工事ICT施工活用の手引き（案）
小規模の施工現場ではレーザースキャナやICT建機を導入しても費用対効果が出にくいことや、ICT

導入効果検証を行った小規模現場で活用可能なICT施工活用技術について、その導入効果や注意点等を作業毎に紹介する。
１）敷均・整正

技術に関する人材不足などからICT施工を敬遠され排土板MC（マシンコントロール）機能付き小るケースがある。このため小規模工事に無理なく型バックホウを用いた敷均・整正作業を実施し、ICTを導入出来るよう実践的なステップで示した「小外構工事や構造物設置におけるICT活用手法とそ

規模工事ICT施工活用の手引き（案）」を令和４年の効果を検証した。
（写真－１）

３月31日に全国で初めて策定・公表した。（図－５）
https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/
content/000827061.pdf
どのように管理するのか？

？

３次元設計データ？

写真－１
面管理？
コスト管理が大変そう？
効果があるのか？
全てのプロセスで全てＩＣＴ活用することに抵抗がある

図－５

手引き（案）抜粋

排土板MC機能付小型バックホウ○導入効果
・丁張り設置、出来形計測が削減された。
※従来施工２～３人→ICT施工では１人※延べ作業（人・時間）が約4.5 ～６割削減

2023. 3 Vol. 32 No. 2

3

行 政 topics
付には精度確保作業が必要

従来

3次元設計データを事前作成3次元設計データを現場作成ICT

約4.5割削減

ICT

約6割削減
0.0

2.0

4.0

6.0

丁張計算
機器の準備
敷均し・整正
管理帳票作成8.0

10.0 （人・時間）

三次元設計データ作成
丁張設置
出来形計測

○機器設置の注意点

・TS測位の場合は施工日毎にプリズムとTSの設置が必要
・GNSS測位の場合はローカライズが現場毎に１回必要○導入の注意点・TS測位は、ICT建機毎に１台TSが必要

・キャリブレーション等精度確保作業が必要
・MCはプリズム設置等準備作業が必要○導入の注意点・衛星補足が可能な天空率が必要○その他のメリット
・GNSS測位は、複数ICT建機でGNSS基準局を・TS測位は、ICT建機毎に１台TSが必要○その他のメリット

共有可能
・バケット位置を基準に、床掘底盤標高とする・排土板を仕上がり面に当て、これを設計標高

一様勾配の設計データが作成可能とする一様勾配の設計データが作成可能
３）構造物設置工

２）管路掘削出来形管理用TSを用いて、構造物設置工にお小型ICT建設機械やICT測量機器を用いて、丁張りレスの掘削作業を実施し、ICT活用手法とそける床堀の確認、構造物の設置や誘導作業のICT活用手法とその効果を検証した。
（写真－３）の効果を検証した。
（写真－２）

写真－２

丁張りレス施工

写真－３

○導入効果

○導入効果
・TS測位・GNSS測位ともに丁張り設置、出来・丁張り設置、出来形計測が削減された。

形計測が削減された。

※従来施工２～３人→ICT施工では２人※従来施工２人→ICT施工では１人※延べ作業（人・時間）が約1.5割削減※延べ作業（人・時間）が約５～６割削減■従来手法との比較
3次元設計データを事前作成3次元設計データを現場作成（掘削20ｍ3当たり 導入効果検証技術の平均）
従来
約5割削減

ICT

約6割削減

ICT
0

20 （人・時間）

10
丁張計算
機器の準備
床掘り
管理帳票作成三次元設計データ作成
丁張設置
出来形計測

○機器設置の注意点
・TS測位・GNSS測位ともに、最初期の装置取

4

プリズムによる構造物位置確認

2023. 3 Vol. 32 No. 2・門形丁張りも丁張りレスで効率化
・現地と設計の高さ違いを随時確認可能
従来
約1.5割削減

ICT
0

5
丁張計算
ICTセットアップ
側溝設置
管理帳票作成

10

15

20

25

三次元設計データ作成
丁張設置（門形丁張り）
出来形計測○導入の注意点・３次元設計データの事前作成が必要

行 政 topics
・構造物設置位置確認には、専用治具を用いてタ取得が可能である。令和４年３月に「３次元計プリズムを取付け常時計測する手法や、構造測技術を用いた出来形管理要領（案）」に「モバ物設置後にプリズムを当て位置を確認する等

イル端末を用いた３次元計測技術（多点計測技術）の確認方法が選択可能の適用」が追加され、この機能を小規模土工で適用することが可能となった。さらに管渠工、暗渠

４）丁張設置におけるICTツールの活用

工、管路工等について適用の拡大が検討されてい３次元設計データを入力したTS＋データコレ
クタを用いて丁張設置作業における活用手法とそる。また、災害対応においても有効な手段であり、今後、様々な活用が期待される。
（写真－５）の効果を検証した。
（写真－４）

写真－５

写真－４

TS＋データコレクタを用いた丁張り設置○導入効果

モバイル端末による３次元計測

６．おわりに
導入効果検証より小規模工事でもICT技術を活用

・任意位置で「設計面に対する計測点の比高・することで高い効果が得られることが認められた。

横断離れ」が表示されることにより丁張設置

今後、小規模な工事においてもICT技術の活用が広作業が削減された。

がっていくものと思われる。一方で３次元設計デー※従来施工３人→ICT施工では１～２人タを取扱う人材の不足など、まだまだ課題が散見し※延べ作業（人・時間）が約３割削減ており、それら一つ一つを解消していく必要がある。

・現場のどこでも丁張り設置に活用可能

そのため、関東DX・i-Construction人材育成セン（法丁張り、門型丁張り、トンボ丁張り等）

ターにおいて民間技術者の皆様が参加できる講習

・現地支障物等による丁張り位置変更でも再計会を開催しているほか、小規模工事の現場見学会

算が不要

やICT施工に関するアドバイスを行うICTアドバイ
ザー制度、webで質問が出来るメールセンターなど

従来

ICT施工普及のための様々な取組を実施している。
約3割削減

ICT
0

5

丁張計算
器械設置（TS)

10

15

20

三次元設計データ作成
丁張設置

また、年々対象工種を拡大し内容が多岐にわたる「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」を分かりやすく解説した「３次元計測技術を用いた出来形管理の活用手引き（案）」を令和４年12○導入の注意点

月に全国で初めて作成した。
（https://www.ktr.

・３次元設計データの事前作成が必要

mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000044.html）
本手引きにより、３次元データが出来形管理に

５．今後活用が期待される技術活用され、建設現場の生産性向上が推進されるこ

一部のスマートフォンやタブレット端末に搭載た取組を進め、更に建設現場の生産性向上に寄与されているLiDAR機能を利用して地形の３Dデーとを期待するとともに、今後もICT施工普及向けできるよう努めていきたい。

2023. 3 Vol. 32 No. 2

5

近未来コンクリート研究会 代表
◉

十河 茂幸

第7回

コテ仕上げで緻密なコンクリートを
コンクリートの上面は、コテ（鏝）で仕上げるとで強度増加が図れるとされています。

のが一般的です。コンクリートは平たんに仕上げ

どのタイミングでコテを用いた仕上げをするかることが要求されますが、コンクリートが柔らか

は、コンクリートの凝結の速さによります。コン

い段階では、歩くこともできません。次第に凝結

クリートが移動しやすい柔らかさの段階で平たんから硬化することになりますが、どの段階でコテ性を確保し、凝結が始まる前の再振動可能な時期を使って仕上げるかは、コンクリートの材料と配に押さえるとコンクリートは沈みひび割れを消し

合、温度などにより凝結速度に違いがあり、仕上去ることができ、上面のコンクリートは強度の向げのタイミングは異なります。今回は、コンクリー

上が図れます。

ト上面の仕上げ方法について概説します。

■上面仕上げの要領
コンクリートの上面仕上げの要求性能は、示されていない場合が多いようです。基本的には仕上げをしない面と同等以上の品質であることが求め目的は、平たんに均すための「コテ均し」と、表面を強化するための「コテ押え」の作業目的に分ける方がわかりやすいと思います。最終的な上面仕上げを「コテ仕上げ」と呼ぶ方が適切です。

■木ゴテと金ゴテの使い分けられます。そのため、平たん性、緻密さ、強度なコテに使い方には、大きく二つあります。コテ

どが要求性能と考えられます。コンクリートの上で平たん性を確保するために「均す」行為と、コ

面は、ブリーディングが生じて、レイタンス層がテを用いて再振動を与えてコンクリート表面を強できることから脆弱になりやすいため、適切な時化する「押え」の行為です。均すにはトンボと呼機にタンピング（再振動）を行って強化します。

ばれる器具を使うことがありますが、大きな面でコテ仕上げでは、凝結の始発前に再振動を行うこ

均す方がやりやすいので、コテを使う場合は、木

62023. 3 Vol. 32 No. 2

新 コンクリートのはなし

図ブリーディングが少ないコンクリートの表面仕上げ

ゴテを使います。コンクリート表面を強化するに計れないことになります。また、ブリーディング

は力が必要となり、金ゴテを使う方がやりやすい

水が少ないことから、表面が乾燥し、その下部にことになります。

ブリーディング水がたまる現象も想定され、それ多くのコテを使い分けることが不合理な場合が硬化後に空隙となる場合もあります。高強度コは、一つのコテで目的に応じて使い分けることをンクリートなどの仕上げでは、乾燥防止のために、考えるといいでしょう。

霧程度の散水をすることも効果的と考えられま■ブリーディングが生じない場合の仕上げ
コンクリート上面にブリーディングが生じるす。

■緻密なコンクリートとするための上面仕上げと、上面コンクリートは乾きにくいため、ブリー

コンクリートは元来、耐久性の高い材料です。

ディングが生じなくなるタイミングで凝結速度をコンクリートの上面に不具合ができるとそこから判断できます。つまり、凝結が進行するとブリー劣化が進みます。脆弱層のできる可能性がある上ディングが生じなくなるためです。ところが、単面を強化することこそが重要です。コテ仕上げは

位セメント量の多い高強度コンクリートなどでそのための行為と考えなければなりません。コテは、ブリーディングが生じにくいため、表面が乾の使い方を理解して仕上げを行いましょう。

くことにより、凝結が判断できなくなります。表
面が乾燥し、コンクリート内部が凝結していない【参考文献】とプラスティックシュリンケージと呼ばれる不具

１）十河茂幸、竹田宣典：コンクリートの施工のコツが合が生じるだけでなく、コテ押えのタイミングがわかる本、コンクリート新聞社、2021年２月

2023. 3 Vol. 32 No. 2

7

現場最前線
MMS+GNSS方式MC/MG切削機による「建設DX」試行工事
福田道路株式会社
技術研究所 所長
北添 慎吾

はじめに
試行工事は、国土交通省北陸地方整備局羽越河
川国道事務所村上出張所と新潟県村上地域振興局の協力を得て実施した。国道７号は拡幅工事を伴う交差点と曲線区間があり、県道は交差点のない直線【DX試行】MMS+MG切削+施工履歴③日東道交通安全施設整備その２工事【ICT舗装修繕工に準拠して比較検証】
MMS+MC/MG切削+施工履歴

1. システムの概要と特徴

道路である。更に10月施工の日東道では自動車専用

本システムは、MMS計測による１次点群データ

道路（対面交通）の検証を実施した。ここでは主のみを使用することで、現地測量・レーザスキャに、国道７号維持工事の事例を中心に紹介する。

ナ計測・切削厚マーキングといった現道作業をな⑴工事名：R3.4 国道７号維持工事

くして、車両による計測と内業のみでMC/MG切⑵施工箇所：村上市九日市地先

削機を動かし、施工履歴による出来形計測まで実⑶調査日：令和４年２月28日 MMS走行

施するものである。またMMSによる平たん性計測⑷施工日：令和４年３月10日～実働４日間と段彩図作成についても追加で実施した。

⑸発注者：国土交通省

北陸地方整備局

羽越河川国道事務所⑹請負者：福田道路株式会社⑺調査：モービルマッピングシステム（以降MMS）
による点群取得から３次元設計データ作成⑻施工：GNSS方式マシンコントロール/マシンガ
イダンス（以降MC/MG）切削機による試行工事⑼目的：この試行工事は現道における測量やマーキングといった事前作業をなくして、車両によシステム概要①MMSの１次点群データ使用について

る計測と内業のみでMC/MG切削機を動かし、本来MMSを使用する場合、基準点と設置間隔を

その精度を検証することを目的とするものであ

短くした標定点を使用して標高精度を担保するる。このシステムを活用することで、事前測量

が、当システムでは基準点、標定点を設けずMMS

による車線規制及び現道作業を省略して生産性の１次点群データのみを用いて３次元設計データ及び安全性の大幅な向上を目指すを作成する。MMSで取得した１次点群データは、⑽３工事の概要（①③は羽越河川国道事務所、②8

図－１

GNSS特有の標高値（Z値）の誤差を持っているが、は新潟県村上地域振興局発注工事）

プロファイルはほぼ一致する。つまりこのプロ①国道７号維持工事

ファイルを正（標高誤差を許容する）として縦横【DX試行】MMS+MC切削断計画から３次元設計データを作成してMC/MG②高根村上線県単舗装道補修工事

システムに入力する。

2023. 3 Vol. 32 No. 2

現場最前線
2022/ ３/ ２～３

図－２

MMS計測による１次点群データ

縦横断計画作成

2022/ ３/ ４

３次元設計データ作成入力

2022/ ３/ ９

ローカライズとGNSS-MCセット

2022/ ３/10

MC切削（300m* ４日間）

2022/ ４/ ６ MMSで平たん性計測、
段彩図作成②MC/MG切削システムについて使用するMC/MG技術は㈱ソーキ社製のGNSS厚さ制御方式のMC/MGシステムで、計画厚さで切削するため標高値（Z値）を必要としない。つまり、MMS計測による１次点群データによって計画した
XY座標地点の設計厚さを、ドラムカバーに設置し写真－１

MMS計測と切削状況②MC/MG施工

たセンサ距離から自動計算して制御するシステム

国道７号ではMC切削（厚さ５cm施工速度８m/である。MC/MGシステムに標高値（Z値）を使用しmin）、県道ではMG切削（厚さ５cm施工速度12 ～ない為、お互いのシステムの統合が可能となった。

15m/min）を試行し、どちらも途切れることなく施工ができた。MGは施工管理者にとっては、マーキングが必要ないので負担は軽減されるが、オペレー
タ（ワンマンの場合）の負担は通常の施工（走行速
度とダンプ積み込み状況の監視及び端部合わせと切削厚操作を同時に行なわなくてはならない）と同

図－３

ソーキ社の３D MC/MGシステム
GNSS厚み制御方式MC/MGシステムの仕組み
衛星測位による計画値（X・Y座標）センサ

ドラムカバー

センサ

X：設定値の差20mm

X:設定値FIX

T1：設定値の差20mm

ドラムカバー・・

T2：実切削厚30mm(T1：50mmーT2：20mm）

h1 Δt1’

T1：設計切削厚50mm

T1：設計切削厚50mm
T2：実切削厚50mm

MMS1次取得データによって計画されたXY座標地点の設計厚さとセンサ計測による設定値の差を自動計算して、ドラム高さを実切削厚に自動で設定する。

図－４

３D

MC/MGシステムの仕組み

2.「建設DX」試行工事の施工と結果①全体工程（国道７号維持工事の場合）じである。MCに関しては施工速度が落ちるが、切削厚操作が自動になりオペレータの負担が軽減されるため、ワンマン施工の安全性が確保される。
③出来形管理国道７号試行工事の出来形は通常のレベル測量で実施した。切削後のレベルチェックにおいては、個々のデータで概ね10mm以内、平均で±３mmと規格内となり、結果として満足できるものとなった。
④施工履歴による出来形管理
県道ではMG、日東道ではMC/MGの施工履歴に

試行工事は、国土交通省北陸地方整備局羽越河

よる出来形管理を実施した。施工履歴による出来川国道事務所村上出張所と新潟県村上地域振興局

形管理技術は、実用性に課題を抱えている状況との協力を得て実施した。国道７号は拡幅工事を伴いうこともあり、レベル測量の二重管理とした。

う交差点と曲線区間があり、県道は交差点のない直線道路である。更に10月施工の日東道ではMC/MGの施工履歴の検証を実施した。
【国道７号試行工事4200㎡の全工程】
計測から切削工事まで10日間（平たん性は別）
2022/ ２/28

MMS計測

2022/ ３/ １

点群データ作成

図－５

施工履歴による出来形ヒートマップ

2023. 3 Vol. 32 No. 2

9現場最前線レベル測量では合格となったものの、施工履歴デー⑦段彩図についてタ（ヒートマップ）に関しては、部分的に規格値比

国道７号の現場では、点群データを使用して直50％超の箇所が確認された。
これは切削オペレータの感的に標高差が分かる段彩図の作成を実施した。

経験による感覚的な操作とガイダンスの数字が一致

交差点の水たまり解消の計画など新たな展開が期していないことが原因と考えられる。MCでは、基本待できる。

的にこのような事象は起きないが、MGでは設計デー

標高段彩図（施工前） 1cm毎繰り返し表現

標高段彩図（施工後） 1cm毎繰り返し表現

タを忠実に実行する施工と、平たん性を重視するオペ
レータの経験測による施工とのトレードオフになる可能性があり、それがこのシステムの課題でもある。
⑤プロファイルの検証
プロファイルの比較検証では、縦断プロファイ
ルのZ値の最大値で63mmという標高差があった

凡例
凡例
0 1 2 3 4 ・・・

16 17 ・・・

32 ・・・

青：MMS

32 ・・・

施工前後の段彩図（アジア航測㈱作成）

3. 試行工事の成果と課題

横断プロファイルに関しても同様である。
縦断プロファイルの比較

16 17 ・・・

・・・

図－８

が、縦断線形のプロファイルはほぼ一致している。

試行工事により確認できた成果

赤：レベル

縦断CL高さ比較（高さNo.0合わせ）(m)

0 1 2 3 4 ・・・・・・

・現道作業（測量・路面性状）がなくなる

4・切削前のマーキング作業がなくなる

3.9

MAX
差63mm

3.8

・TS-MCと比較して簡素で作業が途切れない
・施工履歴による出来形管理が可能

3.7
0.3

3.6

試行工事における課題

0.2

3.5

0.1

・基準点がないのでICT活用工事にならない

3.4

0

50

100

150

200

250

300

MMS

図－６

350

400

450

500

550

レベル

600

650
(m)

縦断プロファイル（縦方向拡大）

・MCとMG、その有効性に一長一短がある
・施工履歴の精度と平たん性のトレードオフ
適用箇所
・上空が開けている道路（トンネル等不可）
・急カーブ及び勾配変化の少ない道路
・マンホールのない舗装面※このシステムが最も有効と思われるのは、車線

図－７規制が困難な対面交通の自動車専用道路

横断プロファイル

⑥平たん性について

4. まとめ舗 装 後 の 平 た ん 性 に つ い て は、 国 道 ７ 号
L:1.28mm

R:0.85mmで、2022年に実施した３つの工事により、「建設

舗装補修工事としては良好な結果となり実用性がDX」
試行工事の検証ができた。この方法を用いれ確認できた。国道８号では３mプロフィルメータ

ば現場の路上作業がほぼ不要で、交通規制も不要とMMS計測によるデータ比較を実施した。その結となり生産性及び安全性が大幅に高まり間違いな

果を下記に示す。

く「働き方」が変わる。但し、普及に向けては多路線

R:1.10mm、県道L:0.67

平たん性 測定値mm
3ｍプロフィルメータ

MMS-G

L側

1.28

1.23

R側

1.1

0.92

表－１

10

国道８号の平坦性

2023. 3 Vol. 32 No. 2

くの現場での検証と管理要領等の改正も必要となるので、様々な課題・問題点を抽出して、検証を繰り返し、根気よくこの試みを進めていく必要が
ある。

技士会
連合会

NEWS

令和４年度 国土交通省との意見交換会について
令和４年12月６日㈫東京都内において、（一社）
全国土木施工管理技士会連合会は、国土交通省との意見交換会を開催しました。
国土交通省からは、吉岡技監はじめ、佐藤技術審議官他、多数の幹部の方が出席されました。
意見交換会では、冒頭、技士会連合会の奥野会
長と国交省の吉岡技監から挨拶がありました。
奥野会長は「人材確１．働き方改革について①週休２日制を地方自治体や民間にも浸透をお願いしたい。
②監理技術者の交代の要件と常駐を必要としない要件についてでは、出産時育児休業（特に産後パパ育休）についても、一定期間工事現場を離れることの合理的理由の一つとして認めていただきたい。

保のためには働き方改

２．インフラ分野のDXの推進について革が課題で、それには①DX人材の確保に関して、指定学科以外の人

生産性向上のためのイ

材が実務経験年数で不利益にならないような

ンフラ分野のDXへの制度を早期にお願いしたい。

取り組みが必要。ICT②ICTの活用について、基準類の整備方法や実を活用し、これまでの施における現場レベルでの運用や課題についやり方を効率化するだて、基本ルールを整えていただきたい。まけでなく、仕事のやりた、すそ野対策としての技術研鑽への支援を方そのものを変革させることが必要である。
」とお願いしたい。

述べました。
吉岡技監は「新３K

国交省からは、連合会から提案された事項や課を当たり前のものにし題に対し、今後の取り組みの参考にさせていただ

なければならない。直くと発言がありました。

轄工事は９割以上が週また、自由討議では、代表出席された各県等技

休２日モデルになって士会各理事から現場での取り組み状況や問題点ないるが、今後は、月単

どについて発言があり、活発な意見交換がされま位で取れるよう週休２した。

日の質を高めていく。

コロナ感染症の関係で、過去２回はリモートで担い手不足の中、生産の開催でしたが、今年度は３年ぶりに対面での開性を向上させるためにDXは待ったなしで、イン催となりました。自由な意見交換では、やはり対フラの使い方、見せ方、伝え方を変えていきた

面の方が気持ちが伝わるのではということを改めい。」と述べられました。

て認識しました。

今回、連合会からは働き方改革と、それに関連してインフラ分野のDXの推進について以下の提案をしました。

2023. 3 Vol. 32 No. 2

11

技

術

報

第26回土木施工管理技術報告

告優秀賞

経験と発想に基づく
仮締め切りの止水対策について
宮城県土木施工管理技士会
若生工業株式会社
吉田 淳

１．はじめに工事概要
本工事は、2019年に発生した台風19号により被災した護岸を復旧する工事である。
⑴工 事 名：吉田川右岸野蒜地区護岸外工事⑵発 注 者：東北地方整備局⑶工事場所：宮城県東松島市野蒜地内⑷工期：令和３年４月１日～
令和４年２月24日

図－１

現場全景写真

①両端部からの水の流入
当初の計画では、締め切り両端部は大型土のう

２．現場における問題点
本工事は、吉田川河口から約2.0㎞上流に位置
し、干満の影響を大きく受ける場所にある。
工事内容は、河道に鋼矢板を打込み、上下流の両端部を大型土のうにより仮締め切りした後、水を１列３段積んでいくというものであった。
しかし、水深が深く、水中での大型土のうの積
み上げとなり、水を漏らさないように積み上げる事は難しく、大型土のうの隙間から水が流入する事が懸念された。
②両端部の河床の洗掘替えを行って法留ブロック設置し、鋼矢板と法留河道への鋼矢板のせり出しと両端部の大型土のブロックの隙間に間詰コンクリートを打設して矢うによる締め切りにより川の流れが変わり、上流

板とブロックを一体化させ、法留ブロックの埋戻側河床が洗掘され仮締め切りが崩壊してしまう事

し後に法面を整形して連結ブロックを施工する工が懸念された。

事である。

③鋼矢板セクションからの流入水

弊社では、着手前に安全な施工を行うために干満による潮位の変動により水圧が変化し、そ「安全施工検討会」と称して安全管理室長、建設の事により鋼矢板が動きセクションからの多量の部長、現場担当者による事前検討会を実施してお流入水が懸念され、いかに流入水を少なくできるり、検討会で問題点を抽出したところ、以下の３かが課題となった。

項目が上げられた。

以上、３項目が安全面、工程面を左右する重要なポイントになりえると考えた。

122023. 3 Vol. 32 No. 2

技 術 報 告３．工夫・改善点と適用結果①両端部からの水の流入防止対策

支障を及ぼさない程度に止水することができ、時間がたつにつれ鋼矢板の錆や川水の汚れでセクションが詰まり完全な止水となった。

堅固な堤防を築くことを目的に、大型土のうを１列から２列に増やし、二重締め切りという形を取り、その大型土のうの間に遮水シートを敷き、土砂による間詰を行う方法に変更した。
その結果、幅約２mの遮水壁ができ、水が流入する事を防いだ。

図－３

図－２

スズランテープ施工

大型土のうによる仮締め切り②両端部の河床の洗掘防止対策
水流による河床洗掘防止を目的に、捨て石の代用として既設護岸を撤去した際に発生した雑石を仮締め切り上下流部へ投入した。
その結果、洗掘防止を図ることができた。
③鋼矢板セクションからの流入水対策

図－４使用したスズランテープ

以上の対策を講じた結果、水替え後から法留ブ

セクションからの流入水をいかに止水するか思

ロック施工完了までの約 １ヵ月間、締め切り内案したが、逆転の発想から水圧を味方に付ける事

への水の流入は無く、安全に計画工程通りの施工を思いつき、水の流れに自由に反応するスズランを行う事ができた。

テープを鋼矢板外側から垂らしてみる事にした。
その結果、スズランテープは流入しているセク
ション部分に貼り付き、さらに他のセクション部

４．おわりに分にもスズランテープを垂らしていくうちに完全

今回の工事では、弊社独自の取り組みである「安な止水はできなかったが目に見えて水量が減った

全施工検討会」を実施した事により、安全性、施事が確認できた。

工性、経済性の面から事前に検討を行い、実行し次に、鋼矢板の内側から水が流入しているセクた事で安全で安価で工程を乱す事のない施工がでション部分へバックアップ材を充填していくと、きたが、工事内容や施工地、それを取り巻く環境、

完全とはいかなかったが法留めブロックの施工に特性により様々な問題点が発生する事も痛感した。

2023. 3 Vol. 32 No. 2

13

技 術 報 告「土木工学とは経験工学」という言葉はよく聞か

我々の仕事は、作業員の命を守りながら品質のれるが、まさにその通りである。締め切り内で作

良い構築物を施工する事が仕事である。そのため業中、締め切りが崩壊して川水が流入したらどうには、先輩や上司の経験や意見を聞き、相談し、なっていただろうか？ 矢板から流入する水の中

自然を味方につける事を考えながら施工する事

で満足に法留めブロックが据え付けられただろう

が、土木屋としての技術を向上させる方法だと今か？ 間詰めコンクリートが打設できただろうか？

回の工事で感じた。

第26回土木施工管理技術報告

優秀賞

タイムラプス動画による張ブロック工の歩掛把握
東京土木施工管理技士会
東亜建設工業株式会社東北支店
鳥嶋 勇一○
柏木 亮太
１．はじめに

２．現場における課題

工事概要

工区内には、町道をアンダーパスするウイング⑴工 事 名：国道45号坂ノ下地区道路改良工事

付きボックスカルバートが既存（別件工事にて施⑵発 注 者：国土交通省 三陸国道事務所

工済み）し、当工事ではウイング側方に計画され⑶工事場所：岩手県九戸郡洋野町ていた張ブロック工を施工した。張ブロック工は⑷工

４面あり、その面積は440m2であった。

期：2018（平成30年）年１月24日～
2020（令和２年）年11月６日

張ブロック ①面張ブロック ④面

三陸沿岸道路八戸久慈張ブロック ②面

図－１

142023. 3 Vol. 32 No. 2

張ブロック ③面

張ブロック工平面図

技 術 報 告

当社から協力会社へ張ブロック工を外注するにタイムラプスを撮影するためのカメラは、フル

あたり、工事金額（施工単価）が折り合わないた

ハイビジョンサイズでの記録が可能なBrinno製

めに着手時期が遅れる懸念があった。ひとまず設TLC2000を用いた。設置にあたっては、TLC2000

計単価（発注者積算の金額）で契約し、実際の歩本体を専用の防水ハウジングに入れることで防水掛を把握して契約変更をする事として工事に着手

性を確保した。また、ハウジング内に乾電池を装した。

備してカメラ本体に電源を供給することで、本体以上の経緯から、張ブロック工の歩掛を正確に把握し、元請会社、下請会社が共に納得できる契のみでの設置に比べ、撮影期間を４倍に延長した。
カメラ本体とハウジングを図－３に示す。

約変更を結ぶ事が重要となった。

３．工夫・改善点と適用結果
従来の歩掛を把握する手法は、元請け職員等が子細にメモを取ることや写真をきめ細かに撮ることで対応していた。この手法は、歩掛をメモする
人員が常時現場へ張り付く必要があることや、撮図－３

Brinno製TLC2000とハウジング

影される写真は間隔が開くために記録されない場

カメラは１台の設置とし、法肩の土中に打ち込面が多く、現場の流れを把握しづらいといった負んだ鋼製パイプ（高さ120cm）にゴムバンドでハの面があった。

ウジングを固定した。複数台のカメラ設置を検討

そこで、本件では歩掛把握の手法としてタイムしたが、施工班が１パーティーであることや４面

ラプス動画を撮影して記録を残した。タイムラプのうち複数の面が同時に施工されることは無いた

ス動画は、一定間隔で撮影された静止画を連続しめ、１台の設置であっても４面全体の歩掛を把握て再生される動画として見られるため、通常の動できると判断した。

画に比べ、短時間の視聴で状況の進捗や変化を把握できる。

撮影間隔の設定は、これまでに十分なノウハウが無かったため、設置前に試験撮影を実施し、試
行錯誤のうえで10分間隔とした。撮影間隔が短い
場合はデータ容量が増え、閲覧に時間を要する事となる。その反対に撮影間隔が長すぎる場合は、工事の流れが十分に把握できない動画となるおそれがある。張ブロック工においては、１時間を６コマで表現できる10分間隔で撮影されたタイムラ
プス動画が扱いやすいと感じられた。なお、短い

図－２

タイムラプス動画のイメージ

間隔で撮影し、データ編集により不要な映像を省くといった手法も考えられるので、機材能力や編集時間に余裕がある場合は１分間隔などでの撮影も可能だと言える。

2023. 3 Vol. 32 No. 2

15

技 術 報 告タイムラプスカメ
ラの設置位置

赤囲いは計画された張ブロック工の位置などを示す

図－４

タイムラプスカメラの設置位置等

本件でのタイムラプスカメラを設置した期間
は、令和２年４月23日から令和２年６月19日の58

事の施工数量である440m2に対する標準的な日数は以下となる。

日間となった。期間中、風雨が強くなる場面も実日数＝12日、あったがトラブルは皆無であり動画データは問題

不稼働日＝８日（雨休率0.61とした場合）なく記録された。データファイル数は７つとな

予定歴日数＝20日

り、概ね１週間に１度のデータ回収であった。

以上の結果となり、実際の稼働日を比較した場合で４倍、歴日数で比較すると３倍、実施工のほうが長い時間を要した事が判明した。
動画からは、使用機械と労務が明確に把握されたため協力会社とは適正な価格での契約を結んだが、積算価格（受注した価格）と実費用の乖離が大きい結果となった。

４．おわりに
タイムラプス動画により、実施工における歩掛
図－５

タイムラプスカメラによる画像

タイムラプス動画の結果から、本件の張ブロッ
ク工に要した日数は以下となった。

り元請、下請間の契約における紛争を未然に防ぐことが可能ではないだろうか。また、カメラを設置することにより、作業員が「見られている」意

歴日数＝58日

識を持つ効果が確認されており安全管理に対して

稼働日数＝48日、不稼働日＝10日も有効と考えられる。

積算における張ブロック工の日当たり施工量は
236.9m /日（令和元年度積算基準）であり、当工16の把握が正確にできることがわかった。これによ2023. 3 Vol. 32 No. 2

発注者積算と実施工で歩掛が乖離している件については今後、業界団体を通じて解決したい。

ハートフル通信

ライフステージとICT技術による転換（一社）全国建設業協会

福留開発株式会社

上田菜奈

私が土木に初めて触れたのは今から約10年前、等といったことを考えたことがあ高等専門学校で土木・建築学科に入学したときのりませんでした。男性に出来て女ことでした。もともと建築の図面を眺めること性に出来ないこと、女性ならでは

や、ものづくりが好きで入学しました。しかし、といった言葉の言い回しも身体構

土木の勉強も同時に行う中で、建築より土木の方造に関すること以外ではあり得なが自分に合っていると直感的に感じ、現在の建設

いと思います。体力面等どうして会社に就職するに至りました。

も男女の差はありますが、この差を少しでもカ

学生時代には、水理学研究室で河川水理学の研バーすることが出来るのがICTであると思いま

究を行いました。研究ではドローンを用いた空中す。ワンマン測量や写真・レーザー測量、ICT建写真測量を行う場面があり、その当時からICTの鱗機の活躍等によってその差を埋めることが出来、片に触れる機会がありました。近年ICT活用工事

またICTは現場全体の生産性の向上が見込まれまの比重が大きくなり、また数年前から私自身がICTす。この他にも技術の進歩は目覚ましく、新技術推進室へ異動となったこともあり、学生時代に培っに関する情報を取りこぼさないためにも常にアンた経験が糧となって現在の業務を行っています。

テナを張ることが重要だと痛感しています。

就職して初めての現場を担当したとき、「なぜプライベートなことになりますが昨年秋に結婚（女性の少ない）土木を選んだのか」と問われる

し、新たなライフステージに上りました。仕事とことがありました。私は前述の通り、土木が自分

家庭どちらも同僚やパートナーから信頼されて任に合っている、ものづくりがしたいと思ったからされる存在になれるよう、目の前の課題に対して選んだ、と答えました。これまでの人生で、「女

手を抜くことなく全力で取り組んでいきたいと思性だから出来ること」「女性だからこうあるべき」います。

監理技術者講習の有効期間と受講時期について
監理技術者又は特例監理技術者は、資格を更新するためには、５年に１度、監理技術者講習を受講することが義務付けられています。
監理技術者講習の有効期間は「受講した日から５年後の年の12月31日まで」（令和３年１月１日改定）となっており、有効期限を迎える年のいつ受講しても、５年後の年の12月31日まで有効です。
時間に余裕のある早い時期に受講されることをお勧めします。
なお、監理技術者講習は資格の有無にかかわらず受講することが可能です。
平成
30 年

令和
元 - ２- ３- ４年

令和
５年

令和
６- ７- ８- ９年

令和
10 年

受講
有

効

期

間

受

講

有

効

期

間

2023. 3 Vol. 32 No. 2

17

技 士 会
ペ ー ジ

長野県 土木施工管理技士会

長野県の花▶りんどう

はじめに
当技士会は、昭和60年に設立され、本年度で38年目となります。現在、本部を長野市に設置し、長野県土木施工管理技士会報（最新号）

県下15地区に支部を設けており会員数は、令和４
年10月末で3,429人となっています。長野県技士

掲載ホームページアドレス
https://www.
choken.or.jp/ejcm

会は、技術者の原点に立ち「安全で・良質で・しかも経済的に」社会資本整備に活躍する技術者を目指して、（一社）長野県建設業協会と協調、連携しながら活動を展開しています。

活動状況等
主な活動としては、土木施工管理技術検定講習

会員加入要件の拡大

会や、現場技術研修会、技術者セミナーの開催、皆様ご存じのとおり、昨年度から施工管理技術

発注機関との意見交換会、技士会報の発行などを検定が改正され、技士補の制度が始まりました。

行なっています。技士会内には、企画、運営、広これにより、会員加入の要件を従来「土木施工管報、技術委員会を設置し、必要な検討協議を実施

理技士」としていた会則の変更が必要となりました。
そこで、委員会や理事会などで検討し、以前かしています。
令和３年７月には、約300人が参加してJCMセら加入の要望があった建築や建設機械など、土木

ミナーを県下４会場にてウェブで同時開催しましに繋がりの深い分野の資格についても会員加入要た。通信環境など改善しなければならない点もあ件を拡大したらどうかとなりました。ただし、技

りましたが、無事終了しました。そのほか、支部士会としての本来の目的の変更はありません。そでの技術者セミナーをウェブで実施して、CPDS

して、本年度の総会にて、次のとおり会則の改正の取得もできるような開催方法についても関係者をおこないました。

の努力によって実現ができました。

（従来）

（改正後）
土木施工管理技士

土木施工管理技士

１級

建築施工管理技士

１級・１級技士補

２級

建設機械施工管理技士

２級・２級技士補

造園施工管理技士

その後、特に建築や建設機械施工管理技士の相当数の方に、会員として加入いただいています。

最後に長野県においては、近年では令和元年に東日本
令和４年10月実施

現場研修会（中野市）

台風（台風第19号）による大きな災害が発生しま

また、昨今のICT活用促進に遅れをとらないよした。急峻な地形と脆弱な地質である県内では過うに、技士会においてもDX関連の講習に力を入れ去から幾度となく大きな災害に見舞われてきまし

始めています。令和４年度はICT関連の講習会にたが、その都度、建設業に携わる我々土木施工管参加したほか、10月には国土交通省関東技術事務

理技士が復興に尽力してきました。

所にお邪魔して、DXパークなどを見学しました。

建設業はいろいろな意味で大変な状況が続くこ

広報関係では、「技士会報」を写真の多いビとが予想されますが、土木施工管理技士の活躍はジュアルな内容にリニューアルしました。
18

2023. 3 Vol. 32 No. 2

今後も期待されるでしょう。

技 士 会
ペ ー ジ

鹿児島県 土木施工管理技士会

鹿児島県の花▶ミヤマキリシマ

鹿児島県土木施工管理技士会の概観

そのほか、１・２級土木施工管理技術検定の受験準備講習会をセンターと離島、全技連と共催で当技士会は、窓の外に鹿児島のシンボル「桜行うJCMセミナー等をセンターで実施しており、島」の雄姿を間近に見ることができる、鹿児島県会員の専門的知識・能力の向上に努めています。

建設センターの３Fにあります。前を南北に走る
道路は、昭和中盤までの鹿児島の空の玄関口「鴨池空港」滑走路跡ですが、今は、すぐ近くに鹿児
島県庁や農協会館などが並び、反対側には住宅街も広がるエリアとなっています。センターの５階、６階には大小の研修会場があり、駐JCM講習会
DVDセミナー車場が敷地内には十分にない不自由さは

今後についてありますが、周辺の施設を利用できるの現在、当技士会の会員は、（一社）鹿児島県建で、大いに活用して設業協会の会員に属する、「１級土木施工管理技

います。

士の資格を有するもの」という会則の規定を厳密に解釈しており、令和３年度からの「技士補」制組織について度への対応が課題となっています。これまでより

谷口会長を筆頭に県下各地の19名の理事と２名の監事で、役員が構成されています。また、今年門戸を広げて、若手に活躍の場を広げてもらうことを検討しています。

度と来年度は、谷口会長が、九州地区土木施工管

また、県域が広く、離島にも会員が多いことか

理技士会連合会の会長、全国土木施工管理技士会

ら、新型コロナウイルス感染症への対応としてだ

連合会の理事を務めています。事務局は２人で、けでなく、研修会のオンラインでの開催には大き建設業協会と兼職です。

なメリットが見込まれていますが、これまで実施
できていませんでした。今後は、可能なもの、適技士会活動するものから無理なく、リモート研修も着実に開

平成４年から活動しており、会員数は2022年12月現在2,700人弱と、九州で最多となっています。
活動は、専ら研修会・講習会の開催です。

催していきたいと考えています。

和牛日本一

県・協会との共催で、テキストと講義は県が受

2022年10月６日から10日にかけて、「第12回全

け持ち、開催には協会支部の協力を得て、１日が国和牛能力共進会（通称"和牛オリンピック"）」

かりの「建設技術者研修会」を毎年、離島を含めが鹿児島県で開催されました。

県内各地18会場で19回実施しており、今年度は鹿児島県は，全９部門のうち，６部門で１位

2,190名の受講がありました。また、コロナ禍で（農林水産大臣賞）となり、牛の体格を評価する受講できる講習「種牛の部」で内閣総理大臣賞を受賞！「和牛日会が少なくなる本一」の栄冠に輝きました。

中、１日・半日

鹿児島にお越しの際は、焼酎、黒豚だけでなのDVD講 習 会

く、是非とも「鹿児島黒牛」をご賞味ください。

が増えました。

2023. 3 Vol. 32 No. 2

19

技術検定試験に対応
令和5年度令和5年度
技術検定試験に対応

施工管理技士合格をサポート！
施工管理技士合格をサポート！
土木・建築・管工事・電気工事・電気通信工事
土木・建築・管工事・電気工事・電気通信工事（一財）地域開発研究所では、施工管理技士を目指す方を受験講習会、参考図書でサポートし、（一財）地域開発研究所では、施工管理技士を目指す方を受験講習会、参考図書でサポートし、約半世紀にわたりたくさんの合格者を輩出してきました。
約半世紀にわたりたくさんの合格者を輩出してきました。

受験講習会
申込受付中
！
受験講習会
申込受付中
！
選べる受講スタイル！ ダブル受講も可能
選べる受講スタイル！ ダブル受講も可能

会場会場
コース コース
コース コース
WebWeb
会場参加型講習会
会場参加型講習会

動画配信型講習会
動画配信型講習会

Po in t ・同じ目標をもつ受講者と一緒に受講できる
Po in t ・単元ごとに視聴でき学習計画を立てやすい
Po in t ・同じ目標をもつ受講者と一緒に受講できる
Po in t ・単元ごとに視聴でき学習計画を立てやすい・スマートフォンでも視聴可能
・疑問をその場で講師に確認できる
・スマートフォンでも視聴可能
・疑問をその場で講師に確認できる・繰り返し視聴できて聞き漏らしもなし
・短期間で重要ポイントの対策ができる
・繰り返し視聴できて聞き漏らしもなし
・短期間で重要ポイントの対策ができるで効果倍増！
“ダブル受講”
で効果倍増！
“ダブル受講”“e-ラーニング”& 新サービスで弱点克服！
“”& 新サービスで弱点克服！
e-ラーニング「会場＋Web」の「会場＋Web」の※※※「オンライン版実力テスト」とスマホでできる「トレーニングコース」
がセットです。

※各種目１級
（一次）
・２級
（一次）
のコースのみ対応※「オンライン版実力テスト」とスマホでできる「トレーニングコース」
がセットです。
※各種目１級
（一次）
・２級
（一次）
のコースのみ対応

参考図書
好評発売中
参考図書
好評発売中
！ ！

2023

2023

検索

Regional Development Institute
Institute For Areal Studies,Foundation Since1964

講習会で教材として広く採用
一般財団法人
資格取得後も実務に生かせる
地域開発研究所
Regional Development
Institute
知識・理解をより深めたい方へ
Institute For Areal Studies,Foundation Since1964

一般財団法人

地域開発研究所

検索

https://www.ias.or.jp

平成27年度～
令和4年度

過去

第一次検定
問題解説集
問題解説集

年分

掲載！

平成27年度～
令和4年度

過去

第一次検定

年分

掲載！

問題解説集

過去問を
過去問題集の 過去問を
過去問題集のくり返す！
過去問題集の
！
！
決定版
決定版
くり返す
！
決定版！
テキストで
テキストで
補強！
補強！

テキスト・問題集で施工管理技士合格を徹底サポート！

土木

建築

電気工事

管工事

電気通信工事すべての問題・選択肢を 詳細に解説 国土交通省所管当時からの「施工管理技士」資格
施工管理技術テキストと併用して取得のための参考図書発行，その他建設技術者！
効果バツグンの育成に関する業務をとおして，地域開発に従事
出題傾向がわかる
出題内容一覧表 付きする方々・建設業の担い手をサポートしてまいり
学校
・教育機関，
社内研修やます。
繰り返し解くことで 実力アップ
すべての問題・選択肢を詳細に解説
講習会で教材として広く採用
検索
地域開発研究所
一般財団法人
資格取得後も実務に生かせる
出題内容一覧表付き
地 域 開 発 研 出題傾向がわかる究所
https://www.ias.or.jp
Regional Development
Institute
知識・理解をより深めたい方へ
Institute For Areal Studies,Foundation Since1964
一般財団法人繰り返し解くことで 実力アップ

一般財団法人検索掲載！

地域開発研究所

地域開発研究所する方々・建設業の担い手をサポートしてまいり

学校・教育機関，
社内研修やます。
繰り返し解くことで 実力アップ
すべての問題施工管理技術テキストと併用して講習会で教材として広く採用 ・選択肢を 詳細に解説 国土交通省所管当時からの「施工管理技士」資格取得のための参考図書発行，その他建設技術者！
効果バツグンの育成に関する業務をとおして，地域開発に従事
資格取得後も実務に生かせる
出題内容一覧表地域開発研究所
付き
地 域 開 発 研出題傾向がわかる
究所する方々・建設業の担い手をサポートしてまいり
https://www.ias.or.jp
知識・理解をよ・
り深めたい方へ
学校
教育機関，
社内研修や
ます。
繰り返し解くことで 実力アップ
一般財団法人2級
過去4年回分

一般財団法人

https://www.ias.or.jp

管工事取得のための参考図書発行，その他建設技術者
電気工事
電気通信工事の育成に関する業務をとおして，地域開発に従事

電気工事 施工管理 問第題一解次説検集定講習会で教材として広く採用
一般財団法人
資格取得後も実務に生かせる
地域開発研究所
知識・理解をより深めたい方へ

土木
電気通信工事
建築

国土交通省所管当時からの「施工管理技士」資格

一般財団法人

1級
過去 4年

回分

検索

級

一般財団法人する方々・建設業の担い手をサポートしてまいり

Regional Development Institute
Institute For Areal Studies,Foundation Since1964

電気工事

管工事

年版

年版

4 7
施工管理
第一
次検定
8

地域開発研究所

検索

土木

一般財団法人

地域開発研究所

テキスト・問題集で
地域開発研究所は施工管理技士合格を
テキスト・問題集で徹底サポート！
施工管理技士合格をすべての問題・選択肢を 詳細に解説
施工管理技術テキストと併用して！ 出題内容一覧表
効果バツグン
出題傾向がわかる
徹底サポート
！ 付き

級

年版

級

地域開発研究所は地域開発研究所

一般財団法人

管工事

学校・教育機関，
社内研修やます。
繰り返し解くことで 実力アップ
すべての問題国土交通省所管当時からの「施工管理技士」資格
施工管理技術テキストと併用して講習会で教材として広く採用 ・選択肢を 詳細に解説取得のための参考図書発行，その他建設技術者！ 出題内容一覧表地域開発研究所
効果バツグン
資格取得後も実務に生かせる付きの育成に関する業務をとおして，地域開発に従事
地 域 開 発 研 出題傾向がわかる
究所する方々・建設業の担い手をサポートしてまいり
https://www.ias.or.jp
知識・理解をよ学校
り深めたい方へ・教育機関，
社内研修やます。
繰り返し解くことで 実力アップhttps://www.ias.or.jp

過去問題集の過去問題集の！
決定版
決定版！

第 一次検定講習会で教材として広く採用
一般財団法人
資格取得後も実務に生かせる
地域開発研究所
知識・理解をより深めたい方へ

土木取得のための参考図書発行，その他建設技術者
電気工事
電気通信工事の育成に関する業務をとおして，地域開発に従事

一般財団法人

問題解説集

建築国土交通省所管当時からの「施工管理技士」資格

一般財団法人

掲載！

問題解説集

検索

一般財団法人

Regional Development Institute
Institute For Areal Studies,Foundation Since1964

管工事

電気通信工事建築

2級
過去4年

定価4290円（本体3,900円＋税10％）・

電気工事 施工管理 問第題一解次説検集定

一般財団法人する方々・建設業の担い手をサポートしてまいり

学校・教育機関，
社内研修やます。
繰り返し解くことで 実力アップ
すべての問題国土交通省所管当時からの「施工管理技士」資格
施工管理技術テキストと併用して講習会で教材として広く採用 ・選択肢を 詳細に解説取得のための参考図書発行，その他建設技術者！ 出題内容一覧表地域開発研究所
効果バツグン
資格取得後も実務に生かせる付きの育成に関する業務をとおして，地域開発に従事
地 域 開 発 研出題傾向がわかる
究所する方々・建設業の担い手をサポートしてまいり
https://www.ias.or.jp
知識・理解をよ学校
り深めたい方へ・教育機関，
社内研修やます。
繰り返し解くことで 実力アップ

電気工事

1級
掲載！ 過去 4年

回分

検索

管工事

施工管理 4 7
年分

過去分
電気通信工事 施工管回理

地域開発研究所

土木

国土交通省所管当時からの「施工管理技士」資格

一般財団法人土木級

平成28年度～
令和4年度

地域開発研究所は一般財団法人一般財団法人

https://www.ias.or.jp

一般財団法人テキスト・問題集で
地域開発研究所は施工管理技士合格を
テキスト・問題集で徹底サポート！
施工管理技士合格をすべての問題・選択肢を 詳細に解説
施工管理技術テキストと併用して！ 出題内容一覧表
効果バツグン
出題傾向がわかる
徹底サポート！付き

ダミー

定価4290円（本体3,900円＋税10％）

第一次検定
第一次検定
問題解説集

地域開発研究所ます。

する方々・建設業の担い手をサポートしてまいり

学校・教育機関，
社内研修やます。
すべての問題国土交通省所管当時からの「施工管理技士」資格
施工管理技術テキストと併用して講習会で教材として広く採用 ・選択肢を 詳細に解説取得のための参考図書発行，その他建設技術者
検索！ 出題内容一覧表地域開発研究所
効果バツグン
資格取得後も実務に生かせる
出題傾向がわかる付きの育成に関する業務をとおして，地域開発に従事する方々・建設業の担い手をサポートしてまいり
https://www.ias.or.jp
知識・理解をよ学校
り深めたい方へ・教育機関，
社内研修やます。
繰り返し解くことで 実力アップ
講習会で教材として広く採用
検索
地域開発研究所
一般財団法人
資格取得後も実務に生かせる
地域開発研究所
https://www.ias.or.jp
Regional
Development Institute
知識・理解をより深めたい方へ
Institute For Areal Studies,Foundation Since1964

過去問題集の過去問題集の！
決定版
決定版！

地域開発研究所は一般財団法人する方々・建設業の担い手をサポートしてまいり

電気通信工事
建築掲載！

建築

取得のための参考図書発行，その他建設技術者
電気工事
電気通信工事の育成に関する業務をとおして，地域開発に従事

年分

過去

第一次検定
問題解説集
問題解説集

地域開発研究所

電気通信工事の育成に関する業務をとおして，地域開発に従事

電気工事

掲載！

一般財団法人

管工事

管工事

施工管理
第一
次検定
7

年分
平成28年度～
令和4年度

地域開発研究所

土木

取得のための参考図書発行，その他建設技術者
電気工事
電気通信工事の育成に関する業務をとおして，地域開発に従事

一般財団法人

電気工事

取得のための参考図書発行，その他建設技術者

土木

建築

国土交通省所管当時からの「施工管理技士」資格

国土交通省所管当時からの「施工管理技士」資格

過去問題集の過去問題集の！
決定版
決定版！

テキスト・問題集で
地域開発研究所は施工管理技士合格を
テキスト・問題集で徹底サポート！
施工管理技士合格をすべての問題・選択肢を 詳細に解説
施工管理技術テキストと併用して！ 出題内容一覧表
効果バツグン
出題傾向がわかる
徹底サポート！付き

一般財団法人

電気通信工事
建築

掲載！

地域開発研究所

電気工事

掲載！

年分

過去

年分

過去

級

第 一次検定管工事

一般財団法人管工事

過去

地域開発研究所は地域開発研究所

土木
建築

2023 2023
20231
ダミー

年版

級

年版

ISBN978-4-88615-408-8
C3054 ¥3900E

年版

年版

C3054 ¥3900E
定価4,400円（本体4,000円＋税10％）

・

級

問題解説集

土木

第 一 次 検 定7
問題解説集
問題解説集

地域開発研究所

過去問題集の決定版！
建築一般財団法人学校・教育機関，
社内研修や講習会で教材として広く採用
資格取得後も実務に生かせる
知識・理解をより深めたい方へ

テキスト・問題集で
地域開発研究所は施工管理技士合格を
テキスト・問題集で徹底サポート！
施工管理技士合格を
施工管理技術テキストと併用して！
効果バツグン
徹底サポート！
地域開発研究所

施工管理技術テキストと併用して効果バツグン！

年分

掲載！

平成28年度～
令和4年度

平成25年度～
令和4年度

第 一次検定7

平成28年度～
令和4年度
過去

施工管理
第一
次検定
10

平成25年度～
令和4年度

ダミー

定価4,400円（本体4,000円＋税10％）

級

年版

ダミー

ISBN978-4-88615-408-8

年版

級

電気通信工事 施工管理

地域開発研究所は2023 2023
20231 2 2023
1級

ISBN000-0-000-0000-00000 ¥0000E

年版

年版

第 一次検定第 一次検定

第一次検定

問題解説集

ダミー

定価4,400円（本体4,000円＋税10％）

級

年版

ダミー

定価4,400円 0000 ¥0000E（本体4,000円＋税10％）

建築 施工管理 問題解説集

施工管理

地域開発研究所はテキスト・問題集で施工管理技士合格を徹底サポート！

2023 2023
20231 2023

ISBN000-0-000-0000-0

年版

級

建築 施工管理 問題解説集

ダミー

定価4,400円（本体4,000円＋税10％）

管工事 施工管理 問第題一解次説検集定

級

第 一次検定土木 施工管理 問題解説集
級

年版

定価4,400円 C3052 ¥4000E（本体4,000円＋税10％）

ISBN978-4-88615-402-6
C3052 ¥4000E

年版

ダミー

ISBN978-4-88615-402-6

年版

級

管工事 施工管理 問第題一解次説検集定1

ダミー
定価4,400円（本体4,000円＋税10％）20231 2023
年版

年版

ISBN000-0-000-0000-00000 ¥0000E

年版

ダミー

ISBN000-0-000-0000-0

定価4,400円 0000 ¥0000E（本体4,000円＋税10％）

土木 施工管理 問題解説集年版

2023 2023
20231 2023

1 級土木
1 級管工事12級
1 電気通信工事
1建築
1級電気工事
2級電気工事
1 土木 1施工管理
1級管工事 1施工管理
1級建築10 1施工管理
1
2 電気通信工事 施工管理
施工管理 8
7
ISBN000-0-000-0000-00000 ¥0000E

2023

ISBN000-0-000-0000-00000 ¥0000E

すべての問題・選択肢を 詳細に解説
出題傾向がわかる 出題内容一覧表 付き
繰り返し解くことで 実力アップ
一般財団法人

地域開発研究所

Regional Development Institute
Institute For Areal Studies,Foundation Since1964

一般財団法人

地域開発研究所

各種目１級・２級の過去問題集、技術テキストなどを編集・発行しています。
各種目１級・２級の過去問題集、技術テキストなどを編集・発行しています。
図書のご購入は、 取り扱い団体・お近くの書店・当研究所HPからご注文ください。Amazon、 楽天ブックス、 e-hon等のオンラインサービスからもご購入可能です。
図書のご購入は、 取り扱い団体・お近くの書店・当研究所HPからご注文ください。Amazon、 楽天ブックス、 e-hon等のオンラインサービスからもご購入可能です。
Regional Development Institute
Institute For Areal Studies,Foundation Since1964

Regional Development Institute
Institute For Areal Studies,Foundation Since1964

Regional Development Institute
Institute For Areal Studies,Foundation Since1964

開催日や受講料など詳細は当研究所ホームページでご案内しています。
開催日や受講料など詳細は当研究所ホームページでご案内しています。
一般財団法人 地域開発研究所

一般財団法人 地域開発研究所

地域開発研究所
地域開発研究所

TEL 03-3235-3601
URL https://www.ias.or.jp/
03-3235-3601 URL https://www.ias.or.jp/

東京都文京区関口1-47-12 江戸川橋ビル
TEL
東京都文京区関口1-47-12 江戸川橋ビル

編集・発行

REPORT
Vol. 32 No. 2 2023. 3
2023年３月１日 発行（隔月1回1日発行）

一般社団法人 全国土木施工管理技士会連合会

Japan Federation of Construction
Management Engineers Associations（JCM）〒102-0076 東京都千代田区五番町6-2ホーマットホライゾンビル1階
TEL. 03-3262-7421（代表） FAX. 03-3262-7420
https://www.ejcm.or.jp/

印刷

第一資料印刷株式会社〒162-0818 東京都新宿区築地町8-7
TEL. 03-3267-8211（代表）

技士会 の 監理技術者講習～経験豊かな地元講師による対面講習～

継続学習制度（CPDS）代行申請

CPDSのユニット希望者は自動登録できるので申請手続きは不要です。

受講修了者は、12ユニット 取得できます。
（上限のある形態コードです。
）
監理技術者講習の有効期間が受講修了日から５年後の年の12月31日までに見直されました。更新される方は有効期限を迎える年のいつ受講しても有効期限は変わりません。年末には受講者が増えることが予想されますので、早めの受講をお勧めします。

講
講習地
札
北海道

栃

講習日
幌

旭

川

帯

広

木 宇都宮

令和５年４月14日㈮令和５年６月２日㈮令和５年４月７日㈮

講習地
根 出

雲

岡

山 岡

山

令和５年５月26日㈮令和５年８月（調整中）

京 東

京

広
広

福

井 福

井

山

梨 甲

府

愛

知 名古屋

令和５年７月14日㈮

鳥

取

倉

吉

令和５年６月21日㈬米子

令和５年10月３日㈫

令和５年４月18日㈫
令和５年４月７日㈮島島福

令和５年７月21日㈮令和５年９月22日㈮程講習地

令和５年４月13日㈭
令和５年４月５日㈬

愛

媛

松

講習日
山

宇和島

令和５年５月25日㈭
令和５年４月20日㈭

令和５年５月12日㈮令和５年６月（調整中）

日

講習日

島

令和５年５月19日㈮
東

習

山

山

口 山

口

徳

島 徳

島

令和５年９月８日㈮令和５年５月10日㈬令和５年４月25日㈫
令和５年10月12日㈭
令和５年７月７日㈮令和５年５月２日㈫

高

知 高

知

令和５年７月25日㈫

令和５年９月５日㈫

令和５年10月３日㈫

令和５年10月24日㈫

令和５年４月27日㈭宮

令和５年４月11日㈫
令和５年10月３日㈫
令和５年４月25日㈫
令和５年７月19日㈬令和５年４月22日㈯宮崎

令和５年５月15日㈪
令和５年８月24日㈭

崎
延

岡

都

城

令和５年６月15日㈭
令和５年10月12日㈭
令和５年９月21日㈭

令和５年４月18日㈫
香

川 高

松

令和５年７月19日㈬令和５年10月21日㈯・受講にあたっては、体調確認、マスクの着用などをお願いいたします。

令和５年11月以降の講習日程についてはホームページをご覧ください

お申込みはホームページから https://www.ejcm.or.jp/training/
郵送申込み用紙もダウンロードできます

国土交通大臣登録講習実施機関（大臣登録：平成16年7月30日付・登録番号5）
一般社団法人 全国土木施工管理技士会連合会

Japan Federation of Construction Management Engineers Associations（JCM）

電話（代表）03-3262-7421 / FAX03-3262-7420

https://www.ejcm.or.jp

定価250円（税・送料込み）（会員の購読料は会費の中に含む）

2023 MARCH Vol.32 No.2

監理技術者講習の有効期間の見直し

技士会

理技術

・技士会の継続学習制度（CPDS）に学習履歴を簡単に登録できます。
・インターネット申込なら、申請書類を郵送する必要もなく、受講料もお得です。
（https://www.ejcm.or.jp/training/）

2

00
ト

日
日

00

数

10日

10日

認
日

ー

ー

日
承

国土交通大臣登録講習実施機関
16年７月30日

102

0076
03

3262

7423

03

号５

６

２

ー

ト

１

3262

7426

https://www.ejcm.or.jp/

認

４. １

受講申込に必要な書類
（

）

ー
ー
日
（

3.0cm

2.4cm）

６ヶ月以内に撮影した証明用の写真で

ー

三
（

00

）

郵便

9 800
郵便
郵便

４. ２

号

00140

4

260223通

郵便

受講申込書類の提出先
郵
数

４. ３

受講票の送付
ー
日

レ

ー

10日

理技術

交

・

行
行
ー
５年

施

・

地

・
ー

・
ー

日
日

日

10日

日

日

数

（

）
C
12

ト

３
ト数

12

ト

ト

年
C

数
C

1 300
C

3 100

500

C

C
500

年
認
理技術

行
ー
ー

03

3514

4711

号

̶

102-0076

名

東京都千代田区五番町六

籍

二

監理技術者講習申込書在中（一社）全国土木施工管理技士会連合会

監理技術者講習センター
TEL
FAX
携帯

〒

TEL

〒

（
（
（

（

）
）
）

）

年）

年

実施日

行

当講習をどこで知りましたか
１．県技士会から ２．連合会本部から
４．勤務先から ５．その他（

する

しない

日

日

）

３．インターネットから継続学習制度（CPDS）への新規加入（有料）

月

都・道
府・県

月

年

年

月 撮影

粒子の粗い顔写真は不可。

全 面 糊 付 け

欠

※

※

※

状

受講番号

午 後

午 前

出

切 取 り・
コピー可全面糊付け

全国土木技士会

写 真 貼 付 欄

4

2 6 0 2 2 3

0 0 1 4 0

貼付欄

振替払込請求書兼受領証

加入者名

継続学習制度（CPDS）登録番号（発行済の方）

勤 務 先
所 在 地

勤務先名

現 住 所

所属技士会名

メールアドレス本

西暦（昭和・平成

生 年月日

氏

フリガ ナ

講習地

監理技術者講習受講申込書

口座記号番号（キリトリ線）

ホーマットホライゾンビル一階

況