昭和53年５月29日第三種郵便物承認
通巻第428号

JCMレポート

REPORT

令和４年３月１日発行

奇数月１回１日発行

32022 MARCH
Vol.31 No.2

埼玉県におけるICT施工の取組み～埼玉県地域建設業ICT推進検討協議会等の取組み事例の紹介～


連載特集（埼玉県 県土整備部 建設管理課）

新コンクリートのはなし 10回シリーズ

第１回 持続可能なインフラとしてのコンクリート（近未来コンクリート研究会 代表 十河 茂幸）


一般社団法人

全国土木施工管理技士会連合会

第８回土木工事写真コンテスト

入選作品/応募作品★入選「希望を架ける橋」牧村 あきこ 様（オフィスマキムラ/埼玉県）

写真説明

現在不通になっている只見線の一部区間。災害で流出した第七只見川橋梁の工事現場です。
講評

災害で流失した橋を架けなおす難しさを現した作品。工法までよく解ります。
（土木写真家 西山芳一）★「打ち合わせ」八木 梨菜 様（豊川高等学校写真部/愛知県）

写真説明

工事現場というと重機や、はたらく乗り物などが想像されます。しかし私が一番印象に残っているのは、通学路を安全にするために工事をしてくれる姿
や、地元の方々と積極的に関わろうとする道路を工事する方々で す。 今 回、 道 路 を 工 事 す る
方々の打ち合わせのひと時を撮影しました。写真に写っている
お二人はどんな内容の打ち合わせをしているのでしょうか。とても気になります。

表紙の写真：第8回土木工事写真コンテスト『道都の森に夢をのせて』 奥谷

優秀賞作品

忠浩 様（札幌東商業高校/北海道）

写真説明
プロ野球日本ハムファイターズの本拠地となる「北海道ボールパーク」が、2023年開業をめざし、北広島市の森で建設が進んでいます。大都市や港湾以外で、このように大型クレーンが林立しているのは珍しいと思い、その様子が最もよくわかる場所（南幌町千歳川河川敷付近）、時間（20時頃）を選び撮影しました。
講評密になったクレーンが慌ただしく動く雑踏の人々のようにも見え、非常に面白い狙いになっています。ほとんどのクレー
ンフックが上にあるので作業は停止しているかと思いますが、もし夜間作業があれば秒単位でなく分単位での長時間露光にして各ク
レーンの動きの違いを集合で撮影してみるのも面白いかもしれませんね。
（土木写真家 西山芳一）

REPORT
2022.3 Vol.31 No.2
���行政トピックス
2

埼玉県におけるICT施工の取組み～埼玉県地域建設業ICT推進検討協議会等の取組み事例の紹介～

埼玉県 県土整備部 建設管理課 主幹 宮澤 聡明 主査 宮﨑 文生

���連載特集6

新コンクリートのはなし
第１回 持続可能なインフラとしてのコンクリート
近未来コンクリート研究会

代表

十河 茂幸

���ハートフル通信
9チームでもっともっと女性活躍を（一社）全国建設業協会

高橋建設株式会社

豊田 麻実

���技士会・連合会news
8

令和３年度

国土交通省との意見交換会について

10

第25回土木施工管理技術論文 i-Construction賞
ICT砂防土工における内製化の取組み
刈間 亘二（株式会社守谷商会）

14

第25回土木施工管理技術報告 最優秀賞
不可視条件下における施工履歴データを用いた施工と仮設計画の工夫鳥越 伸一（蜂谷工業株式会社）16

第25回土木施工管理技術報告 特別賞
外国人建設就労者に対する安全管理佐藤 豊明（日新興業株式会社）

18

技士会紹介

千葉県土木施工管理技士会
大分県土木施工管理技士会

会 誌 編 集 委 員 会 （2022年３月１日現在・順不同）
委 員 長─────────────────────林

雄一郎 国土交通省 大臣官房技術調査課

委員─────────────────────

國分義幸

農林水産省農村振興局
整備部設計課

施工企画調整室〔戸田建設㈱ 土木営業統括部

課長補佐

建設システム管理企画室長

土木営業第一部

佐藤誠

厚生労働省 労働基準局 安全衛生部

城古満

国土交通省 関東地方整備局
企画部 技術管理課長

小野﨑

安全課 建設安全対策室技術審査官

渡邉

泰伴 国土交通省 大臣官房技術調査課

荒井兼重

和明 国土交通省西成秀幸 （一社）全日本建設技術協会

野呂茂樹 国土交通省 港湾局技術企画課

三浦博之 （一社）日本建設業連合会課長補佐

	不動産・建設経済局建設業課 課長補佐
課長補佐

成伸 （一社）全国建設業協会

松崎

常務理事

〔大成建設㈱ 土木営業本部 担当部長〕

雅典

課長〕

東京土木施工管理技士会〔前田建設㈱ 土木事業本部営業推進
第２グループ主幹〕

小林忠

栃木県土木施工管理技士会 事務局長

正典 （一社）全国土木施工管理技士会連合会
専務理事

行 政 topics

埼玉県におけるICT施工の取組み～埼玉県地域建設業ICT推進検討協議会等の取組み事例の紹介～
埼玉県 県土整備部 建設管理課

１．埼玉県におけるICT施工の現状と課題
建設業界では、長年に及ぶ建設投資の減少等を背景に、建設業従事者の減少傾向が進んでいる。
本県においては建設業従事者数が（平成7年から

表１

機能維持を図っていくためには、より一層の生産性向上が課題となっている。また、若年者の入職の減少、高齢化による建設業従事者の大量離職に発注者指定型

受注者希望型

土工
舗装工
地盤改良工
小計
土工
舗装工
地盤改良工
小計

発注
1
28
58
95
2
0
97
109
8
4
121

実施
1
11
20
24
2
0
26
37
1
0
38

発注
1
2
3
5
2
0
7
10
0
0
10

実施
1
2
3
5
2
0
7
10
0
0
10

発注
0
26
55
90
0
0
90
99
8
4
111

実施
0
9
17
19
0
0
19
27
1
0
28

合計

305

96

23

23

282

73

工種

Ｈ２８
Ｈ２９
Ｈ３０

土工

平成27年までの）20年間で４分の３まで減少しており（図１）、公共インフラの品質確保と適正な

これまでのICT施工の発注及び実施状況

年度

Ｒ１

Ｒ２

主幹 宮澤 聡明
主査 宮﨑 文生合計

さらに、ICT施工に初めて取り組む施工者はよる技術・技能の継承も懸念されている。

年々増加しており、着実に裾野が広がっているが、40,000人

今後、地方自治体発注工事を支えている地域企業への普及を促進していくためには、小規模工事等での活用環境を整えることが課題と考えている（ICT土工の対象規模は、土工量1,000m3以上）。

２．埼玉県地域建設業
ICT推進検討協議会について
平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

図１

埼玉県内の建設業従事者数推移（H ２～ H27）

⑴協議会の設置
ICT施工の普及に向けて、国土交通省と埼玉県

このため、本県では平成28年度より土工を中心

建設業協会青年経営者部会の意見交換において、にICT施工に取り組みながら、対象工種や規模を地域の施工業者・発注者が連携し、取り組むこと順次拡大し、着実に実績を積み上げている状況でが必要であるとの提案があった。これを受け、ICTある（表１）。

施工をより地域に根差したものとして広く普及させ

ICT施工を普及促進する上では依然として費用るため、国（関東地方整備局）、埼玉県、さいたま

面、技術習得や人材育成面での課題が挙げられて市、埼玉県建設業協会青年経営者部会の４者が連いるが、一度経験した施工者からは再びICT施工携した取組みを行う「埼玉県地域建設業ICT推進

を希望する声も多く、その効果が認識され始めて検討協議会」を令和３年１月27日に設置した。
本稿では、協議会の取組みに加え、本県におけいる。

るICT施工に係る各種取組みを紹介する。

2

2022. 3 Vol. 31 No. 2

行 政 topics⑵アクションプランの策定

量機器メーカーから建機・機器をそれぞれ提供い本協議会では、令和４年１月までに協議会を３

ただき、更に従来手法との比較を行うため、青年

回、ワーキンググループを３回実施している。令和

経営者部会からは建機オペレーターを派遣いただ

３年３月22日に開催された第３回協議会では、４者

く等、多大なご協力をいただいた。

合同による普及促進の取組み施策や、目標等につ

以下に、各工種の検証内容について紹介する。

いて議論を行い、それぞれの課題、普及に向けた

なお、検証結果は今年度末に取りまとめ予定である。

取組み等をアクションプランとして取りまとめた。

①小規模土工（敷均・整正）

同プランは関東地方整備局HPにて公表している。
以下に同プランの概要を示す。
■建設業協会

駐車場の外構工事等での活用を想定し、排土板
MC（マシンコントロール）機能付き小型バックホウを用いた敷均・整正作業を実施し、効果を検証した。

・ICT活用の成功体験・失敗事例の共有・水平展開
・サポート体制の構築（先進企業のICTアドバイザーへの登録）■発注者（関東地方整備局、埼玉県、さいたま市）・地域に即した普及促進目標・指標の立案
・３Dデータ作成作業の委託費や歩掛の標準化、適正な労務の把握に向けた取組み
・ICT施工未経験企業に対するサポート

写真１

小規模土工（敷均・整正）検証状況②小規模土工（管路設置）⑶小規模現場におけるICT活用効果の検証
本県を始め、地方自治体発注工事では、土工量
31,000m 未満の工事が少なくない。また、歩道整

上下水道等の管路地中埋設工事等での活用を想定し、小型バックホウ（マシンコントロール）を用
いて、L字及び湾曲掘削を実施し、効果を検証した。

備や護岸整備等の土工以外が主たる工種の工事において、床堀工や埋設工といった小規模土工は必須であり、このような工事でICT施工が導入されることにより、更なる普及促進が期待される。
小規模工事においても、現況把握や出来形管理等においてICT機器を活用することで、現地作業の効率化、省人化等のメリットが期待できる。また、ICT建機の小型化や通常の建設機械にアドオ

丁張りレスで施工可能（Ｌ字、曲線）

写真２

小規模土工（掘削）検証状況（L字掘削）③構造物設置工

ンで装着可能なICTシステムの開発が進んでお出来形管理用TSを用いて、構造物設置工においり、このようなシステムを床堀工や埋設工で活用て実施されている床堀の出来形確認、丁張り設置、できれば、小型バックホウ等を用いたICT施工が管理及び構造物設置作業を実施し、効果を検証した。

可能となり、広く展開していくと考えられる。
以上の認識のもと、第３回協議会にて審議した結果、「①小規模土工（敷均・整正）、②小規模土工（管路設置）、③構造物設置工、④舗装修繕工」の４工種をケースとした効果検証することとなった。
検証にあたっては、関東地方整備局関東技術事務所から実験フィールドを、各ICT建設機械、測写真３

小構造物設置工の検証状況

2022. 3 Vol. 31 No. 2

3

行 政 topics■土木工事成績評定要領④舗装修繕工本県では、令和２年度末にICT施工の対象工種に「舗装修繕工」を追加しており、今後の適用拡・施工プロセスでのICT活用状況に応じて加点評価する。
（R3.2以降契約工事から適用）

大を期待しているところである。本検証では、現況測量においてノンプリズムトータルステーショ
ンやレーザースキャナー等を使用することでの時
間短縮、省人化等の効果を検証した。

⑵研修会等の実施
本県では平成28年度より受発注者による現場研
修会等によりICTの普及促進を図っている（表２）
。
表２

写真４

舗装修繕工におけるICT測量の検証状況⑷今後の協議会の活動

ICT施工に係る現場見学会・研修会実施状況
対象者

年 度

回数

Ｈ２８

１

１

１

２０

Ｈ２９

６

６

１

１７０

Ｈ３０

５

５

０

１０４

Ｒ１

６

６

１

７３

Ｒ２

４

４

２

８２

合計

２２

２２

５

４４９

発注者 受注者

参加者数

今年度末に開催予定の第４回協議会にて、小規
模現場での検証結果を共有し、広く情報提供を

１）ICT地盤改良工の現場研修会図っていく予定である。また、今回は実験フィー

今年度は、川越県土整備事務所における調節池

ルドでの検証であったが、今後は実際の現場での堤体築造のための地盤改良工事においてICT施工

検証を行い、活用上のメリットや課題を洗い出を採用することとした。

し、普及促進に繋げていく予定である。

県土整備部で初のICT地盤改良工（深層）であり、今後、他現場での活用が期待されるため、さい

３．ICT施工の普及促進に係る本県の取組み

たま市職員等を含めた現場見学会を開催した（約50名が参加）。600本を超える施工本数の現場であったが、改良箇所の位置出しが不要となり、作業効

ICT施工に係る本県の取組みとして、⑴評価制

率の向上とともに、現場の安全性向上に繋がるこ度、⑵研修会について紹介し、⑶として湖底作業と等が確認された。また、現場では土工の出来形にICTを活用した事例を紹介する。

管理に３D測量を活用する等、ICTや３Dを全面的に活用して施工した。

⑴評価制度等の改訂
ICT施工に取り組むインセンティブとして、総合評価制度における評価項目の新設、成績評定要領
における加点評価の設定等、制度の改訂により取組みを推進している。概要は以下のとおりである。

マーキングによる
位置出しが不要■総合評価制度

モニター画面で施工位置等を
リアルタイムに確認
現場見学の様子・『施策チャレンジ型』として、受注者希望型案
件を対象に「ICT活用工事の実施」を評価項目に新設し、実績ではなく「実施すること」を評価する。（R3.7以降公告工事から適用）
42022. 3 Vol. 31 No. 2

写真５

ICT地盤改良工の講習会実施状況

行 政 topics

２）ICT機器活用事例等の動画講習

ダンス）機能搭載のクレーンにより施工した。従ICTに先進的に取り組んでいる現場の活用事例

来施工で不可欠であった潜水作業が不要となり、を講習動画としてまとめ、web講習等により展開

作業時間の大幅短縮、安全性の向上、高精度な施した。

工を実現した。

丁張、墨出しが１人でできる測量機器により、プリズム取付け金具を製作してU型側溝に取付け

マルチビームによる深浅測量ることで、簡易な丁張りで側溝が布設可能となる事例等、創意工夫により実現する様々な事例を紹
介した。

クレーン
位置

モニター画面

袋詰設置
位置

写真７

布設位置確認用
タブレット画面

プリズム
取付金具

設置完了後
全着色

施工状況とガイダンス画面確認状況

４．おわりに
本稿では、埼玉県地域建設業ICT推進検討協議

写真６

丁張り機器の活用によるU型側溝据付事例

３）今後の予定会における取組みを中心に、埼玉県におけるICT施工の取組状況について紹介した。
ICT施工を普及促進していく上での課題は少な

これまではICT施工に興味や関心のある会社、

くないが、経験者からは継続的に利用したいといあるいは発注者を対象とした研修会を多く実施しう声も多く聞かれる。作業効率の向上により労働てきたが、更なる普及拡大を図っていくために

時間の短縮や省人化を図り、働き方の変革に繋げは、経験したことがない、あるいは経験が浅い施ていきたいと考えている。

工者を対象に、まずは、ICT施工のメリットを認

また、生産性を高めていくには、受注者だけで識してもらう機会を設けることが重要である。今はなく、発注者としても取組みやすい環境を整え後は、経験の浅い施工者向けにICT土工の簡易なるとともに、自らの現場で工夫していくことが必

現場研修、また、設計者向けにはICT施工に活用要である。

する３D設計データの作成講習を開催し、参加者

本県では、全庁的な取組みとして令和３年度末の意見、感想等を確認し、更なる展開に繋げていにDX推進計画を策定、公表しており、今後、よく予定である。

り一層、情報通信技術を活用した働き方改革を推進していくこととしている。

⑶灌漑用湖底の袋型根固設置工におけるICT活用

新型コロナウイルス感染症への対応など、社会

灌漑用湖の耐震対策として、湖底の法尻に袋型

状況が目まぐるしく変化しているが、このピンチ根固を敷設する工事においてICT施工を実施した

をチャンスと捉え、DXの推進により建設産業の事例を紹介する。本工事は生態系への配慮などもイメージを従来の３K（きつい、きたない、危険）あり、水を抜かずに高い精度で敷設する必要がから、新４K（給料、休暇、希望、かっこいい）

あったため、水中３次元測量により袋型根固めのへと変革し、魅力ある産業にしていきたい。

設置位置、個数を逐次確認し、MG（マシンガイ

2022. 3 Vol. 31 No. 2

5

第１回

連載特集

持続可能なインフラとしてのコンクリート新コンクリートのはなし

セメントの生産時には、炭酸カルシウムが主成分の石灰石を焼いて酸化カルシウムのするために１トン製造するために600㎏の二酸化炭素を排出することになます。さらに燃焼するための二酸化炭素を考慮すると多くに二酸化炭素を排出していると指摘されています。
しかし、その後は、空気中の二酸化炭素を吸収

連載を始めるにあたり
脱炭素社会の実現に向けて、セメントコンクリート
は多くの二酸化炭素を排出していることから、排出削減を目指していますが、木造建築が着目されたり、セメントを使わないコンクリートを模索したりする動きもあります。しかし、過去の災害事例でもコンクリー
トは重要な社会インフラを形成してきており、今後もインフラの重要な資源と考えられます。

し、炭酸化（中性化と呼ばれている）して、逆にカーボンニュートラルに向かいますが、これは長期的に継続することになり、コンクリート構造物を継続的に使用することが脱炭素となると言えます。

■セメント製造時にCO2を排出
セメントを１トン製造するには、石灰石を約1,200㎏と粘土類約240㎏、けい石類約40㎏、そこで、2006年の連載した「コンクリートのはな

鉄原料他を約30㎏、凝結調整のための石こう約し」を今流に見直して連載することにしました。
「新・

30㎏で、合計1,540㎏を必要とします。さらに、コンクリートのはなし」は建設業で仕事をする方々に焼成工程では、微粉炭などの化石燃料のほか、廃とって知っておきたい基本的な技術と新しい話題を10

タイヤ、廃油、廃プラスティック、木くずなど他

回に亘り提供します。

産業の廃棄物や副産物が代用燃料、原料として利用され、廃棄物の多くが有効利用されています１）。

連載予定
１．持続可能なインフラとしてのコンクリート
２．初期ひび割れは設計段階で予防
３．施工段階で生じる不具合の防止策
４．レディーミクストコンクリートの注文方法
５．コンクリートの圧送時に潜む危険６．コンクリートの締固めの適切な方法
７．コテ仕上げで緻密なコンクリートを８．冷やすと危険な散水養生（CaCO3）を燃焼して得られるため、CaCO3 ⇒CaO＋CO2となり、石灰石を燃焼させると多くの二酸化炭素が排出されることになります。

■炭酸化でCO2を吸収
セメントが水和反応すると、水酸化カルシウムを主成分となり、高アルカリ性を有し、鉄筋を腐

９．定期点検で早期に予防保全
10．劣化を抑制するための補修方法
近未来コンクリート研究会
代表 十河 茂幸
6

セ メ ン ト の 主 成 分 はCaOで あ り、 石 灰 石2022. 3 Vol. 31 No. 2

食から守ることもよく知られています。
CaO＋H2O

⇒

2
Ca
（OH）

ところが、空気中の二酸化炭素を吸収すると、元の炭酸カルシウム（石灰石の主成分）に戻り、

新 コンクリートのはなし
これが中性化と呼ばれる反応で、高アルカリ性か腐食が進行しないと剥離や剥落は生じないため、ら鉄筋を守れない低アルカリ性に変化します。

予防的な点検は、なかなか困難でありますが、塩2＋CO2
Ca（OH）⇒

CaCO3＋H2O

害環境や中性化環境を予測することで、劣化の予

鉄筋は炭酸化（中性化）により錆びる環境となり、劣化が進むとされています。

見が可能となります。これらの技術も習得する必要がありますが、経費を掛けないで点検・診断を

炭酸化はCO2を吸収する反面、耐久性を阻害す行い、予防保全がCO2の削減に功を奏すると考える要因となっています。鉄筋が錆びると腐食膨張られます。なお、鉄筋の腐食は水と酸素が必要とが生じ、体積が２〜４倍になり、かぶり部分を剥なり、劣化環境に置かれても、水と酸素の供給を落させて危険な状態に陥ります。ところが、鉄筋抑制することで腐食速度が抑えられることも知っが錆びるのは、酸素と水が必要であり、腐食環境ておきたいことです。

になったからといっても、酸素と水の供給を止めると錆びないことになります。
Fe2++2OH−⇒

Fe(OH)2+OH−

Fe(OH)2〈水酸化第一鉄〉⇒

Fe(OH)3⇒

FeOOH

コンクリートを長期供用することが、二酸化炭素の排出を抑制できるとの考えもあります。要〈水酸化第二鉄〉
Fe(OH)3+H2O■長期供用は二酸化炭素の低減策〈赤錆〉

は、長時間の供用こそが、年間の二酸化炭素を削減することに繋がり、安全・安心のインフラを構築することと、低炭素とすることを両立させるこ■点検での予防措置がCO2の低減に繋がる理由とが期待できるはずです。そのためには、二酸化炭素の抑制できるセメントの製造技術と、構築しコンクリート構造物の維持管理が重要との認識

たのちは予防保全で適切な点検技術と診断技術をが根付いてきました。コンクリートは延久構造物

駆使し、さらに延命化を実現できる補修技術を開として捉えられてきましたが、経年劣化が顕著に発することが必要と考えられます。

なり、事後保全から予防保全が必要となっています。剥離や剥落が生じて補修するより、劣化を予【参考文献】

見して補修する方が安価になるためです。鉄筋の１）環境にやさしいセメント産業、セメント協会、2021

図１

セメントの製造工程

2022. 3 Vol. 31 No. 2

7

技士会
連合会

NEWS

令和３年度 国土交通省との意見交換会について（一社）全国土木施工管理技士会連合会（以下取り組んでいる生産性向上、ICT施工やインフラ「連合会」という。
）は、国土交通省（以下「国交DXなど、皆さんとの議論は大変意義深い。忌憚

省」）との意見交換会を令和３年12月７日㈫に昨ない意見交換をしたい。
」と述べられました。

年に続きリモートで開催しました。
国交省からは、吉岡技監をはじめ、廣瀬技術審

今回、連合会からは、３年に一度行っている土

議官他、多数の幹部の方が出席されました。な

木施工管理技士へのアンケートの結果についての

お、吉岡技監は名古屋からの参加でした。これ

説明に続き、今年度のアンケート結果をもとにも、最近では普通となってきているリモート会議「ICT施工及びインフラ分野のDX」についての要システムのおかげでした。

望をするとともに、「リモート講習会への取り組
み」及び「CPDSの適切な運用」について、連合

冒頭、奥野会長から「これまで連合会が提案してきた監理技術者の専任義務の緩和や資格試験制

会の現在の取り組みについての報告を行いました。

度の見直しに対して感謝いたします。技士会会員

国土交通省からは、連合会からの提案事項や課は、国土強靭化や災害対応などの建設現場におい題に対し、認識はしており、今後の取組の参考にてICT施工など新技術の研鑽に努めています。現させて頂くと発言されました。

場技術者の声を聞き適切なご助言を頂きたい。
」

また、自由討議では、代表出席された各県等技と挨拶をし、続いて、国交省の吉岡技監からは士会の理事から現場での取り組み状況や課題など「働き手の確保が喫緊の課題、新３Kの実現を目について発言があり、活発な意見交換がされまし指し、やりがいを実感できるようにしたい。現在た。

8

2022. 3 Vol. 31 No. 2

土木施工管理技士へのアンケート結果について
全国土木施工管理技士会連合会では、技士会会員が日頃感じていることを調査・把握し、今後の活動の基礎資料とするため、平成15年度から３年に１度、施工管理技術者を対象としたアンケート調査を実施しており、
今年度、７回目の調査が実施され、その結果がまとまりました。今回は、全国の会員のうちから3,616人にアンケート調査を依頼し、2,056人から回答を得ました。このアンケートは、毎回同じ設問で経年変化を調べる定点
調査と、その時点での課題を聞く特別調査があり、今回の特別調査のテーマは「ICT施工とDXについて」です。
定点調査では、仕事への満足度は年々増加し、今回は54％に達しました。また、「設計変更ガイドライン」や「ASP」の認知度や活用度が毎回上昇しています。一方で、工事成績評定の適正度についてはあまり変化がありませんでした。
特別調査では、ICT施工の経験者は回答者の約35％でした。工種は土工が大半を占め、効果がなかったと答えたのはわずか1.5％でした。また、ICT施工未経験者の内、会社の実績はあるが経験したことがない人は約４割、会社自体経験がない人は約５割でした。
このアンケート結果につきましては、全国土木施工管理技士会連合会のHPで見ることができますので是非ご覧ください。
https://www.ejcm.or.jp/
TOPページ＞その他の活動＞JCMライブラリー＞JCMアンケート

ハートフル通信チームでもっともっと女性活躍を（一社）全国建設業協会

高橋建設株式会社

豊田 麻実

私は高校卒業後、地元の建設業者である高橋建し主任技術者や担当技術者として

設に入社しました。最初は作業員さんや先輩職員

現場管理が出来るようにもなりまが交わす言葉の意味も分からず戸惑うことも多した。現場に居なくても写真や映かったのですが、いろいろな現場で経験を積むう

像で状況が共有できることは大変

ちに自分なりに成長し、工事の完成を喜べるよう助かります。また、コロナの影響にもなりました。現在は管理業務を担当していまでリモートワークも可能な時代で、すが、現場を経験したからこそ作業内容が理解でますます女性が家庭と仕事の両立を図ることが可きスムーズな書類整理が出来るのだと自負してい能になったと思っています。

ます。

現在当社は、６名の女性技術者が看護休暇や時女性は結婚や出産で職場を離れることがありま

短出勤を利用して働いています。私が入社した当す。私も育児休業で職場を離れる際は、子育てと時も先輩の女性技術者に助言をいただきながら難仕事が両立出来るのかとても不安でした。その題も乗り越えてきました。それが今も働き続けら

上、入社したばかりの新入社員を指導していたこ

れている大きな理由でもあります。

ともあり、細かな指示を電話やメールでする日々が続き苦労した事を思い出します。
近年パソコンや通信環境が整い職場環境は大きそんな先輩達が築いてきた職場環境をより良いものにするために、女性ミーティングを毎月開き、情報交換・共有を密にするようにしています。

く変化しました。一つはICTの導入です。遠く離30年以上女性技術者が頑張ってきた会社です。

れた現場と本社をオンラインで結び遠隔での業務

このチームでもっともっと女性が活躍できる会社が可能となったほか、女性社員がドローンを操縦にしていきたいです。

2022. 3 Vol. 31 No. 2

9

技

術

論

第25回土木施工管理技術論文

文i-Construction賞

ICT砂防土工における内製化の取組み
長野県土木施工管理技士会
株式会社守谷商会
刈間 亘二

１．はじめにて砂防ソイルセメント工法が採用されている。
主に土工の工事であるので、ICT活用工事の対工事概要

象（施工者希望型）となっている。国交省のICT⑴工 事 名：R １濁川第一砂防堰堤外工事

要領には砂防土工は無いが、河川土工が準用でき⑵発 注 者：関東地方整備局

るためICT土工を実施することとした。

利根川水系砂防事務所⑶工事場所：長野県北佐久郡軽井沢町⑷工

本稿では、ICT土工を実施するうえでの内製化と3D設計について述べる。

期：令和２年５月26日
～令和３年１月29日

本工事は、浅間山直轄砂防事業の一環として濁川に砂防堰堤を築造するものである。事業の目的
は、冬期に発生すると想定される融雪型火山泥流および、夏期に発生すると想定される噴火後の土石流による周辺地域の被害を軽減・防止すること
である。

図－２

堰堤断面図

２．現場における問題点

浅間山の噴煙⑴外注における問題点
国交省の資料によれば、建機を除く起工測量・
3D設計・出来形測量の３プロセスにおいて、「すべてを自社」で行う受注者は１割弱、「一部を自社で実施」が約５割、「すべて外注」が約４割となっている。このことからICTを実施しても、受

図－１

着工前状況

注者の技術力やノウハウの向上につながっていな
いのではないかと懸念されている。

本工事の施工範囲は濁川第一砂防堰堤の左岸の当社も例外ではなく、初めて本格的にICT土工

一部である。掘削土砂を有効利用できる構造としを行った工事では、建機メーカーにすべて外注し

10

2022. 3 Vol. 31 No. 2

技 術 論 文た。外注に頼るのが良いのか、自分たちでもできるようするのが良いのか、いろいろな考え方が
あった。

図－３

ICTの自社外注比率⑵ICTの適用範囲における問題点
構造物との取合いや交差点等によって形状が複図－４

堰堤床付け平面図

雑で3D設計が難しい箇所については、ICTの適用範囲から外されることが多い。施工は問題無くできるのに、3D設計が足を引っ張ってしまっては、ICTを十分に活用しているとはいえないのではないかと考える。
また、従来型とICTの二種類の施工管理・検査となり、現場の負担も増える。
ICTを導入するからには、施工上の支障が無い

図－５

場合、なるべく多くの範囲に適用したいと考え曲線を挿入した3Dモデル

る。
⑶一般的な3D設計における問題点

３．工夫・改善点と適用結果

i-Construction向けのCADソフト等に、設計図から線形要素と横断図を取り込むことによって⑴内製化

3Dモデルを半自動的に作成することができる。

ICTを先行している同業他社でも多くの作業を

連続的な線形要素を持つ道路土工や河川土工では外注に頼っているのが現状である。建機を除く起一般的にこの方法が用いられている。

工測量・3D設計・出来形管理の３プロセスを自しかしながら砂防堰堤の場合、線形が堰堤軸線社対応できるようにすることは、技術的にも大きの折れ点で不連続なので（図－４）、上記のようなメリットがあるものと考えられる。さらに、外な線形要素と横断図から3Dモデルを正しく作成

注費の抑制による利益向上、外注による待ち時間することができない。また、折れ点に短い曲線をの低減も期待できる。

挿入して線形を連続化させる方法もあるが、曲面

起工測量と出来形測量については、以前からドが作成され二次元の設計図とは異なる形状となっローンを使ったUAV測量に取り組んでいたのでてしまう。（図－５）さらに、小さな曲面は直線

自社でも十分可能な状態となってきていた。そこ的な重機では施工困難であり、平面で管理する出で、3D設計についても本格的に取り組むことと来形規格にも適合しない。

した。

河川中心線とそれに対する横断図から作成する

その結果、内製化により技術力・ノウハウの向方法も考えられるが、すべての変化点を網羅しな

上、外注費の抑制による利益向上、外注による待ければならない。横断図を膨大に作成しなければ

ち時間の低減につながったと考える。

ならず、現実的ではない。

⑵全施工範囲を3D化

今回、線形が不連続な施工目的物に対して、正

濁川第一砂防堰堤では、折れ点の部分や複数のしく3D設計ができるのか、率直に不安であった。

床付け面を正確に3D化できれば、ICTを全施工

2022. 3 Vol. 31 No. 2

11

技

術

論

文

範囲に適用できる。このような箇所は、従来型施②床付け面に標高（z座標）を設定する。

工で多くの丁張りや高さ確認作業が必要である。

③掘削法面を“手動”で描く。ここまでは汎用したがってICTを全施工範囲に適用することがで

3D-CADの基本的な機能を使うだけであるが、施きれば、これらの作業が軽減されるためメリット

工する形状を正しくイメージできている必要があが大きいと考えられる。

る。

また、従来型とICTの二種類の施工管理・検査が混在することも無くなる。
したがって、堰堤床掘り、ソイルセメント、盛手書きのラフスケッチを元に作図することも多々ある。ある意味、ローテクであり、人力でもある。

土、河床掘削のすべての施工範囲にICT土工を適④各面のTINサーフェスを作成し、合成する。こ用することとした。

こからはCivil 3D特有の機能を使う。

その結果、狭小の埋戻し部分を除きICT土工を⑤作成した堰堤床掘り形状をLandXMLファイル

全施工範囲で適用できたため、丁張りや高さ確認に出力する。このファイルはそのままICT建機の作業を大幅に減らすことができた。それもあって掘削用データとしても使う。

か、施工速度については、従来施工との具体的な比較はしていないが、圧倒的に速いと感じる。

図－６

ICT建機による盛土・ソイルセメント⑶汎用3D-CAD機能による3D設計
オートデスク社の「Civil 3D」というソフトを使 用 し た。 こ れ は、 汎 用3D-CADの「Auto

図－７

CAD」に土木設計・CIM用の機能を追加したソ堰堤床掘りの3D化

フトである。他のi-Construction向けのCADソフ⑥起工測量で得られた現況地形に堰堤床掘り形状

トと同様に線形要素と横断図から3Dモデルを作を重ね合わせる。

成することもできる。しかし、折れ点の部分や複⑦現況地形との交差ラインをCivil 3Dの機能で抽数の床付け面を二次元の設計図通りに作成するこ出する。

とはできない。

⑧交差ラインでカットし、堰堤床掘り形状の3D

そこで、線形要素は用いずに平面図から3Dモ

モ デ ル が 出 来 上 が る。
（ 図 － ８） こ の 形 状 もデルを作成することにした。ソフトの詳細な操作

LandXMLファイルに出力し、出来形の基準設計方法については割愛するが、堰堤床掘りを例に手データとして使う。

順を以下に示す。
①平面座標（x,y座標）を合わせる。

12

2022. 3 Vol. 31 No. 2

技 術 論 文

４．おわりに初めて本格的にICT土工を行った道路工事では、建機メーカーにすべて外注した。
その後に受注した河川工事では内製化にチャレ
ンジし、起工測量・出来形測量を自社で行った。
また、線形要素と横断図から3Dモデルを作成する一般的な方法の3D設計にも取り組んだ。
今回の工事では、違う方法で3D設計にチャレ
ンジし、建機を除く起工測量・3D設計・出来形
図－８

堰堤床掘りの3D形状

管理の３プロセスを自社で完結する予定である。
何か特別に新しいものを開発したわけではない

同様にして河床掘削、盛土、ソイルセメントのが、あるものを賢く使うことによってICT土工に

3Dモデルを作成した。
（図－９）3Dモデルが出来おける3D設計のネックを解消できたのではない

上がれば、ソフトの機能を使って複雑な形状でもかと考える。

簡単かつ正確に土量を算出することができる。

ICTについては、中堅～ベテラン社員よりも若手社員の方が柔軟なためか、抵抗もなく使いこな
していると感じる。生産性向上や先端技術の導入、費用対効果という観点だけでなく、若手社員のスキルアップや活躍の場となっていることもICTのメリットではないだろうか。
国交省ではBIM/CIM全面導入の前倒し、ICTの土工以外への適用拡大、発注図の3D化を進めている。また、地方自治体他発注機関でもICTの

図－９

盛土・ソイルセメントの3Dモデル

適用が増えると予想される。これらの動向に対応できるように準備と実践を行っていきたいと考え

なお、この一連の方法はオートデスク社のトる。

レーニング教材や市販の解説本等には載っていな
い。
今回、「Civil 3D」というソフトを使ったが、TINサ ー フ ェ ス の 作 成・ 編 集 機 能 とLandXML
ファイルの出力機能があれば他のソフトでも同じことができるかもしれない。
結果として、二次元の設計図と合致した3Dモデルを作成することができた。線形要素を使わなくても3D設計ができるようになったため、線形要素が無い造成工事や複雑な形状の土工事でもICT土工を全面的に適用できる目処が立った。

堰堤床掘り完了
図－10

施工状況

2022. 3 Vol. 31 No. 2

13

技

術

報

第25回土木施工管理技術報告

告

最優秀賞

不可視条件下における施工履歴データを用いた施工と仮設計画の工夫
岡山県土木施工管理技士会
蜂谷工業株式会社
鳥越 伸一（監理技術者）

１．はじめにに現地発生土を流用し、大型土嚢及び土堤による仮締切を構築した後に水替えを行い、ドライと高梁川・小田川流域において発生した平成30年なった状態で作業を行う計画であった。
（図－１）

７月の西日本豪雨では、広い範囲が浸水し被災しこの計画では、現地の土質が砂礫であるため透ました。本工事は、この水害リスクの低減を図る

水性が高く、仮締切後に水替えを行っても浸透水ために計画された高梁川水系河川整備計画に伴うや河床からの湧水量が多く、水替え及び濁水処理

河道整備工事である。

費が高額になること、またボイリングが発生し重工事概要

機の水没やオペレーターにも危険が及ぶ懸念が⑴工 事 名：高梁川秦河道整備外工事あった。

⑵発 注 者：国土交通省中国地方整備局
.0
50
+1

0
5.
+2

２ ２／４０ ０

制
水
ブ
ロ
ッ
ク

100

25.6

国

26.6

IP
60

120

26.9

20

）

横断面図

S=1:250

21k600付近

ステップ１

２．現場における問題点

0
0.
+5

R=
.0
00
+1

+1

+125

0
+100.

+150

.0
.0

.0

+50

+25

22.0k

+175.0

18.9

0

.0
+150

+125.

0
+100.

+75.0

+50.0

+25.0

21.8k

.0
+75

.0

20.8

20.9

27.8

２１ ／８００20.8

R=700.000+100.0+125.0+150.0

BC

汚濁防止フェンス(単独フローφ300 h=3m) L=420m
（県

／２ ００

樋門

0
5.
+7
0
0.
+5

k
.2
22

.0
用水

+175.019.5+175.0

21.6k

+25.0

+50.0

+75.0

+75.0

+100.0+150.0+125.0+175.0+200.0EC
締切盛土 V=4,344m3
大型土のう(耐候性(1年対応)) N=870袋ヶ郷+200.020.6

２ １／６０ ０

75
十二

BC

EC

27.5

湛井
石

20

湛
井
随
道

捨

21.4k

IP

16.6

17.5

+25.0

固

+50.0

+75.0

+100.019.2+125.0

21.0
k

床

ステップ２
+150.0+150.0+175.0

19.5

21.2k

高
梁
川
湛
井
合
同
堰

+25.0

.0

床
固

+125

0

ステップ１

15.9

0
5.
+2

19.9

20.2

20

+25.0

BC

15.8

22.

4k

0
00
0.
70
R=

２２ ／０
27.8

固

.0
25
+1

21.8

28.3
22.2

００

28.4

00
00.0

／４

床

R=13

16.9

２１

75
+1

.0

19.9
22.2

21.4

20.2

27.7

+50.0

～ 令和２年６月30日

００

19.8

+50.0

期：令和元年６月８日

20.8

／２

20.8

+75.

⑷工

28.6

21.5

２１

+100
.0

⑶工事場所：岡山県総社市秦地先

21.6

県
26.4

19.6

80

S=1:2000

／０

19.8

17.1

100

平面図
２１

300

.0

00

岡山河川事務所

5000

105110
2150

12390

90570
計画高水位 T.P.+23.975m

CL

4000

2240 500

汚濁防止フェンス
(単独フローφ300 h=3m)
平水位

4000
1:1

.5

1:3.0

1:3.0

▽掘削高 +16.497

締切盛土

陸上掘削

A=14.0㎡

一部転用

DL=10.000

本工事は大雨や短時間強雨の発生など、降水量

105110
2150

90570

5000
12390

計画高水位 T.P.+23.975m
C
L

4000

4000

2240 500の増大による河川水位の上昇を抑えるため、河道

ステップ２

平水位

1:3.0

▽掘削高 +16.497

陸上掘削
DL=10.000

掘削を行い河積断面の確保を目的とする工事でしステップ３
105110
2150

90570

5000
12390

指示図面
(積算用参考図）

計画高水位 T.P.+23.975m

工事名

C
L

高梁川秦河道整備外工事
土留仮締切工一般図

図面名

平水位

た。

1:3.0

▽掘削高 +16.497

作成年月日
縮尺

撤去
DL=10.000

工事の施工延長L=305m、掘削土量V=57,200m3、

事業者名

図－1

図

示

図面番号

1 ／ 1

会社名
岡山河川事務所

当初仮設計画図と所要日数

2

掘削対象面積A=30,055m 。一級河川である高梁川の中心線付近まで治水効果の早期発現のため、単⑵不可視条件下での作業及び出来形管理

年度（令和２年３月末迄）の施工において河道掘

どのように施工を進めても、必ず水中掘削を行削部の施工を完了させるためには、解決しなけれうことになる。また河道掘削の平均河床高が水面ばならない重大な２つの問題点があった。

下2.5m（現況の河川敷より4.5m）と深く、掘削に⑴掘削及び土砂運搬中の危険性より発生した濁りでオペレーターは掘削箇所の仕当初の仮設計画では、掘削対象範囲を囲むよう
14

2022. 3 Vol. 31 No. 2

上がりを陸上施工のように確認しながら行えない。

技 術 報 告

そのため、掘削が済んだ箇所と未施工箇所を確認

このシステムにより不可視条件が解消される訳することもできず、出来形精度や作業効率が悪くではないが、施工中のオペレーターはモニターでなり再施工や工期に間に合わない懸念があった。

未施工箇所や出来形管理精度を確認しながら作業

３．工夫・改善点と適用結果⑴仮設計画の変更提案

することができた。また施工管理者も複数の重機作業を一括して、PCやスマホで同時に確認することができるため、ダブルチェックで確実な施工

仮締切と水替えによる施工に変えて工事用道路が行えた。施工後の出来形評価においても規格値を重機の作業半径に注意し、掘削不能箇所が生じの±50％以内のデータ数は98.4％と精度良く、総ないよう河道横断方向に11本計画した。

合評価も合格であった。
（図－３）

また工事用道路は河道掘削の際に一緒に撤去

ここで注意が必要なことは、着工前のICT建設し、発生した土砂を次施工箇所のための工事用道

機械の作業装置位置記録システムが適正か確認し路の設置へと順次流用しながら施工した。
（図－

調整しておくことである。本工事では建機メー

２）カーによる出庫時点検として『システムから提供

この際、仮締切と工事用道路に必要な土量が同程度となるように計画を策定した。

さる作業装置の位置とTS計測による較差の確認』と施工管理者による受入時点検として現場内でこれにより、水替えと濁水処理が不要となり工『平坦に整形する作業による検測』を実施した。

事費が低減できた。また施工箇所の水位の影響を

また複数の重機による施工であるため、仕上がり受けることなく施工が行えたので、約20日の日程

面にズレが生じないよう日々の始業前にも精度確

短縮と週休２日（４週８休）も達成できた。

認を実施した。

２０

０

20.2

20.8
27.7

２１

／４

００

27.8

20.6

R=1300.000

２１／６００

20.2

20

+25.0

+150.0+175.021.6k+125.0+75.0+100.0

+50.0

21.4k

+25.0

+175.0+200.0+125.019.2+150.0+75.0+100.0

+25.0

+50.0

19.5

EC

工事用
道路造
成
汚濁防
（Φ30
止フェ
0 単独
ン
h=3.0m ス
L=420m）

図－２

上：変更仮設平面図と所要日数
下：施工状況写真

⑵リアルタイム出来形管理の実施
マシンガイダンスやマシンコントロール仕様

図-3 出来形管理精度の確認画面（上：オペレーター用 下：施工管理者用）

４．おわりにバックホウそれぞれの施工履歴データを取得・解今後、水害リスク低減のために実施される河川

析し、３次元設計データとの差により段階的に色整備事業において、同様の不可視条件下での河道

分 け 表 示 さ れ るVision Linkの ３D Productivity

掘削工事も増えることと思われるが、この工事報Managerを導入し、掘削作業を行った。

告が参考になれば幸いである。

2022. 3 Vol. 31 No. 2

15

技

術

報

第25回土木施工管理技術報告

告特別賞

外国人建設就労者に対する安全管理宮崎県土木施工技士会
日新興業株式会社
佐藤 豊明

1．はじめに
工事概要⑴工 事 名：宮崎218号高野地区改良工事⑵発 注 者：九州地方整備局



延岡河川国道事務所⑶工事場所：宮崎県
⑷工

西臼杵郡

日之影町

期：令和元年７月１日

～令和２年５月29日
今回工事は、道路土工・法面工・補強土壁工を主体とした道路改良工事である。

図－１

日々の安全確認

２．現場における問題点

３．工夫・改善点と適用結果

建設業界においても昨今は労働者不足のあおり

向こうではエリートの中から選ばれ、教育を受を受け、外国人労働者に頼らねば事業を継続してけて来ただけあって、日本に来て数カ月である程いけない事例も多々ある。

度の日本語もできる。かたことではあるが朝の一

今回の現場において、下請けの法面工事を請負

人KYKも職長が隣でフォローしながら自分で喋るう業者に、外国人建設就労者が数名入るとの報告

し、書き込みも教えてもらいながら何とか出来る。
そのような中でもこちらの理解してもらいたいを事前に受けた。
私ども地方の業者においては法律が整備されて以降の外国人就労者との現場は数えるほどの経験

事を正確に伝えるためには、言葉の壁を乗り越えることが一番の課題となる。

しかなく、施工体制台帳の整備を進めるととも

まず皆さんやっておられるであろう、ちょっとに、国によって安全意識も異なる中で労働者不足した工夫だが、スマートフォンの無料アプリ翻訳の折せっかく日本まで来てもらいケガをさせて返ソフトを活用した。10 ヵ国以上は使用できるのすようなことがあってはならない。

で、今回の就労生の母国語（インドネシア語）に

今後につなげるためにも、まず第一に現場に応も対応済みである。
「おはよう」「足元に注意しじた安全に対する理解を深め安全意識を高めてもて」「そこは危険だから下がって」など、こちら

らおうと考えた。

で言った言葉を翻訳して音声で伝えてくれるので

16

2022. 3 Vol. 31 No. 2

技 術 報 告

大助かりであった。

も日本語と母国語でわかりやすく指示すると、彼

次に工夫改善したのは、作業手順書である。こらの理解も深まるとともに語学力の助けにもなる

こからが一番理解して欲しいことであった。通常と思われる。手間暇がかかることではあるが、安は職長を交えながら日本語でやりとりするし、日全には変えられないことである。

本の現場で働く訳なので今後のコミュニケーショ

４．おわりにンの為にも日本語を主体にしたほうが良いと考えるのが普通である。

特に海外事業で活躍されている企業の方々に

ただ安全に関する確認事項だけは行き違いがあってはならない、正確に把握して欲しいと思っ

とっては珍しいことでもなく、多様な安全管理を行っていることと思われる。

ていたので、法面作業に関する安全手順書をすべ

私どものような地方の企業においても、このよてインドネシア語に書き換えて、教育資料としうな細かな工夫から始めていければと感じていた。新規入場時にその資料を中心として現場説明る。安全に簡素化はなく、積み重ねであると再認を行い、理解を深めてもらうこととした。

識している。

特に安全帯の点検や装着において、図解を交え今回の現場は九州でも山間部で、雪の降る日もながら丁寧に教育した。手順書による教育後は実あった。
「信じられない」と言いながら無事に請際に現場での訓練とした。

負分の現場を終え、笑顔で去って行った。

結果として、このような工夫を行うと彼らも自

この報告を行っている最中にも、台風の影響で分たちのために努力してくれていると感じ、目に県内の建設業に来ておられた海外の方が２名行方見えて理解しようとする雰囲気が伝わるととも不明になっている不幸な自然災害が発生していに、現場に出ても危険箇所等の把握を自ら行ってる。

おり、高い効果を得たと感じた。

あと数年は日本にいるのだろうが、現在のコロ

なにせ翻訳の素人が作成したものなので言葉が違うなどと指摘を逆にうけながら、それすら互いの熱意を伝えながら確認の意味につながったと感じている。

ナ危機が治まりいつの日か無事に母国に帰って活躍できることを願っている。
次回、またこのような機会があれば言語は変わるかもしれないが、さらに工夫して多国籍になっ改善すべき点としては、日々の安全指示事項等

図－２ても誰もが安全に働ける現場を構築したい。

作業手順書

2022. 3 Vol. 31 No. 2

17

技 士 会
ペ ー ジ

千葉県 土木施工管理技士会

千葉県の花▶なのはな

技士会概要
当技士会は、土木施工管理技士の技術力や社会的地位の向上を目指して、平成７年７月４日に設立され、現在は、正会員1,660名、賛助会員189社が加入しております。
役員は、会長、副会長５名、専務理事、理事22名（三役除く）、監事２名、代議員49名で構成されており、三役会、理事会、通常総会を開催しております。

ZoomによるWeb講習会

本部事務局はJR京葉線の千葉みなと駅に、ほど近い場所に位置し、かつては東京湾、富士山が一望できましたが、現在はマンション等の建設に例年、このほかに土木施工管理技士の資格取得

より見ることはできなくなりました。また、県内に向けての対策講習会、土木工事積算書を合理的の14箇所に支部があり、それぞれに事務局を設置

かつ能率的に作成できる土木工事積算実務者を育しております。

成することを目的とした積算実務講習会、土木工事の実践的な施工計画と適正な実行予算の組み方

活動状況を現場管理の合理化促進に結びつくよう演習を通当技士会では、会員の技術力の向上を目的としじて、その手法の修得を図ることを目的とした実て本部と支部、そして建設業協会が協力し各種講

行予算作成実務講習会などを実施し、会員の技術

習会・研修会を実施しており、例年、数多くの技者等に向けて受講の機会を設けております。

術者が受講しております。
※実施しているすべて講習会・研修会はCPDSの認定プログラムとなっております。

最後に令和２年から続く、新型コロナウイルス感染症

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響によの影響により、技士会の活動も制限されるなど多り、昨年度は、ほぼ全ての講習会・研修会が中止

岐にわたり支障が生じておりますが、講習会等にとなりました。

ついては、従来の対面形式から今年度も実施した

今年度は、Web（Zoom）形式を中心に実施し、Web形式（ハイブリッド形式）へと新たなる形

一部会場ではWebと対面でのハイブリッド形式

態で会員の方々に提供し、いつ終息するか分からでも実施しました。ただ、どうしても対面形式でない状況下での活動になるので、Withコロナをなければ実施できないものについては、昨年度同

意識しながら臨機応変に対応していきたいと考え

様中止せざるを得ませんでした。

ております。

・施工管理技術者のためのレベルアップ講習会

また、会員一人一人がこのような変化に対応し技術者のレベルアップを図ることを目的としていける適応力と更なる技術力の向上、社会的地て、一昨年まで支部が主催して実施していた講習位の向上に寄与していきたいと考えております。

会（昨年は中止）を今年度から本部の主催で、株
式会社ワイズの全面協力を得て、Web形式により３種類（３日間）の異なる講習を１セットとし、計13セット500名余りの技術者が受講し、20ユニットを得ております。
18

2022. 3 Vol. 31 No. 2

技 士 会
ペ ー ジ

大分県 土木施工管理技士会

技士会概要
当技士会は、土木施工管理技士の技術力及び社

大分県の花▶豊後梅り集合的な参集が困難な中、より分散化した支部
単位での技術講習会の機会を増やすことで、会員の研修機会の確保に努めました。

会的地位の向上を図り、良質な社会資本整備に貢献することを目的として平成４年５月に設立されました。
会員数は法人会員である賛助会員が171社、個人会員である正会員（１級及び２級土木施工管理技士）が1,490名です。
（令和３年12月28日時点）

技士会活動状況等〈発注者との意見交換会〉

i-Constructionはじめの一歩研修会

技術者のより一層の現場環境改善等を目的に、九州地方整備局県内事務所や大分県土木建築部との意見交換会を例年実施しております。

〈現場見学会〉
最新の技術や優れた現場管理のもと施工されて令和３年度は「技術者のレベルに応じたICT研

いる建設現場について、発注者や受注企業の協力

修会の開催」「現場の労苦等を反映させた工事成のもと現場見学会を実施し、技術力及び資質の向績評定」「若手技術者の意見交換会」等のテーマ上に努めています。

について活発な意見交換を行いました。

令和３年３月には竹田水害緊急治水ダムである「玉来ダム」を見学し、普段は接する機会が少な
い工事の最前線を知るとともに、意見交換を通じて横のつながりを深めてもらいました。

大分県土木建築部建設政策課等との意見交換会〈研修・講習会〉
大分県や大分県建設業協会との共催により、ICT技術の基礎を学ぶ「i-Constructionはじめの一歩研修会」を実施しました。

玉来ダム建設現場見学会

今後に向けて本 研 修 はi-Constructionの 背 景 や ３ 次 元 設 計

今後はICT技術を取得するための講習会や実地データ作成を学ぶ「オンラインセミナー」（３回）

研修等により、時代のニーズに沿った技術力向上と、測量機器等操作体験を行う「現地体験会」に努めるとともに、若手技術者の意見を反映させ（６会場）の２部構成となっており、延べ300人をるための受発注者間の意見交換会の実施等、技術

超える技術者が参加しました。

者に光が当たる様々な取り組みを進めていきたい

また新型コロナウイルス感染症拡大の影響によと考えております。

2022. 3 Vol. 31 No. 219

（一財）地域開発研究所

参考書のおしらせ

土木施工管理技士— —— わ た し た ち は 地 方 創 生 の
担 い 手づ く り を応 援 し てい ま す ！

土木施工管理技術テキスト
改訂第２版-基礎知識を蓄える！受験者にも, 技術者の方にも◎-

令和４年度試験日程
１級第一次 ７／３（日）＊２級第一次（前期） ６／５（日）
試験機関：(一財)全国建設研修センター

１級土木施工管理 第一次検定＊
２級土木施工管理 第一次・第二次検定
問題解説集 ２０２２年版-詳しい解説！くり返し解いて合格に近づく！-

過去問題集

２冊函入り！
バラ購入可
２冊函入り

Ｂ５判 744ページ
定価7,700円（本体7,000円＋税）
土木一般編（改訂第２版）
Ｂ５判 384ページ
定価3,850円（本体3,500円＋税）
施工管理・法規編（改訂第２版）
Ｂ５判 360ページ
定価3,850円（本体3,500円＋税）（一財）地域開発研究所
TEL 03-3235-3601

１級

B5判

624ページ 定価4,180円（本体3,800円＋税）

２級

B5判 約520ページ 定価3,960円（本体3,600円＋税）＊２級は＜種別：土木＞

https://www.ias.or.jp
FAX 03-3235-3612

図書のご購入は、取扱団体・お近くの書店・当研究所のＨＰからご注文ください。
Amazon、楽天ブックス、e-hon等のオンラインサービスからもご注文可能です。

編集・発行

REPORT
Vol. 31 No. 2 2022. 3
2022年３月１日 発行（隔月1回1日発行）

一般社団法人 全国土木施工管理技士会連合会

Japan Federation of Construction
Management Engineers Associations（JCM）〒102-0076 東京都千代田区五番町6-2ホーマットホライゾンビル1階
TEL. 03-3262-7421（代表） FAX. 03-3262-7420
https://www.ejcm.or.jp/

印刷

第一資料印刷株式会社〒162-0818 東京都新宿区築地町8-7
TEL. 03-3267-8211（代表）

技士会 の 監理技術者講習～経験豊かな地元講師による対面講習～

受講料

インターネット申込み：9,500円

継続学習制度（CPDS）代行申請

郵送申込み：9,800円

CPDSのユニット希望者は自動登録できるので申請手続きは不要です。

監理技術者講習の有効期間の見直し
監理技術者講習の有効期間が受講修了日から５年後の年の12月31日までに見直されました。更新される方は有効期限を迎える年のいつ受講しても有効期限は変わりません。年末には受講者が増えることが予想されますので、早めの受講をお勧めします。

講
都道県 講習地

実施日
令和４年３月４日㈮札幌

令和４年６月３日㈮

北海道
旭川
帯広
栃木

令和４年４月15日㈮宇都宮

令和４年４月８日㈮令和４年５月13日㈮東京

都道県 講習地

福井

令和４年10月４日㈫島根出雲

令和４年４月15日㈮

岡山

岡山

広島
広島

山梨

甲府

愛知

名古屋

令和４年４月８日㈮

山口

山口

徳島

徳島

実施日
令和４年４月23日㈯
令和４年４月16日㈯香川高松

令和４年７月16日㈯
令和４年10月15日㈯

令和４年８月31日㈬
愛媛

松山
宇和島

令和４年５月10日㈫
令和４年９月６日㈫
令和４年10月25日㈫福山

都道県 講習地

令和４年４月28日㈭
令和４年４月13日㈬令和４年７月22日㈮令和４年４月13日㈬

実施日

米子

令和４年９月16日㈮福井程

令和４年６月22日㈬令和４年６月30日㈭
令和４年８月26日㈮

日

倉吉

鳥取

令和４年５月27日㈮令和４年５月20日㈮東京習

令和４年４月19日㈫
令和４年10月６日㈭令和４年７月７日㈭
令和４年４月19日㈫高知高知

令和４年６月21日㈫

令和４年４月11日㈪

令和４年10月４日㈫

令和４年10月７日㈮

令和４年４月27日㈬宮崎

令和４年７月20日㈫
令和４年10月25日㈫宮崎

令和４年５月13日㈮令和４年８月17日㈬令和４年９月９日㈮延岡

令和４年７月６日㈬令和４年７月８日㈮都城

令和４年９月14日㈬・新型コロナウイルス感染症対策として、会場の定員数を少なくしています。
・受講にあたっては、体調確認、マスクの着用などをお願いいたします。
令和４年11月以降の講習日程についてはホームページをご覧ください

お申込みはホームページから https://www.ejcm.or.jp/training/
郵送申込み用紙もダウンロードできます

国土交通大臣登録講習実施機関（大臣登録：平成16年7月30日付・登録番号5）
一般社団法人 全国土木施工管理技士会連合会

Japan Federation of Construction Management Engineers Associations（JCM）

電話（代表）03-3262-7421 / FAX03-3262-7420

https://www.ejcm.or.jp

定価250円（税・送料込み）（会員の購読料は会費の中に含む）

2022 MARCH Vol.31 No.2

受講修了者は、12ユニット 取得できます。
（上限のある形態コードです。
）

技士会

理技術

・技士会の継続学習制度（CPDS）に学習履歴を簡単に登録できます。
・インターネット申込なら、申請書類を郵送する必要もなく、受講料もお得です。
（https://www.ejcm.or.jp/training/）

2

00
ト

日
日

00

数

10日

10日

認
日

ー

ー

日
承

国土交通大臣登録講習実施機関
16年７月30日

102

0076
03

3262

7423

03

号５

６

２

ー

ト

１

3262

7426

https://www.ejcm.or.jp/

認

４. １

受講申込に必要な書類
（

）

ー
ー
日
（

3.0cm

2.4cm）

６ヶ月以内に撮影した証明用の写真で

ー

三
（

00

）

郵便

9 800
郵便
郵便

４. ２

号

00140

4

260223通

郵便

受講申込書類の提出先
郵
数

４. ３

受講票の送付
ー
日

レ

ー

10日

理技術

交

・

行
行
ー
５年

施

・

地

・
ー

・
ー

日
日

日

10日

日

日

数

（

）
C
12

ト

３
ト数

12

ト

ト

年
C

数
C

1 300
C

3 100

500

C

C
500

年
認
理技術

行
ー
ー

03

3514

4711

号

̶

102-0076

名

東京都千代田区五番町六

籍

二

監理技術者講習申込書在中（一社）全国土木施工管理技士会連合会

監理技術者講習センター
TEL
FAX
携帯

〒

TEL

〒

（
（
（

（

）
）
）

）

年）

年

実施日

行

当講習をどこで知りましたか
１．県技士会から ２．連合会本部から
４．勤務先から ５．その他（

する

しない

日

日

）

３．インターネットから継続学習制度（CPDS）への新規加入（有料）

月

都・道
府・県

月

年

年

月 撮影

粒子の粗い顔写真は不可。

全 面 糊 付 け

欠

※

※

※

状

受講番号

午 後

午 前

出

切 取 り・
コピー可全面糊付け

全国土木技士会

写 真 貼 付 欄

4

2 6 0 2 2 3

0 0 1 4 0

貼付欄

振替払込請求書兼受領証

加入者名

継続学習制度（CPDS）登録番号（発行済の方）

勤 務 先
所 在 地

勤務先名

現 住 所

所属技士会名

メールアドレス本

西暦（昭和・平成

生 年月日

氏

フリガ ナ

講習地

監理技術者講習受講申込書

口座記号番号（キリトリ線）

ホーマットホライゾンビル一階

況