昭和53年５月29日第三種郵便物承認
通巻第408号

平成30年11月１日発行

JCMマンスリーレポート

MONTHLY REPORT

112018 NOVEMBER
Vol.27 No.6

基本問題小委員会 中間とりまとめについて
土木工事にICT活用してみた				 ～アナログからデジタルに～一般社団法人

全国土木施工管理技士会連合会

奇数月１回１日発行

第５回土木工事写真コンテスト応募作品より★「東京湾を浚渫」多和 裕二 様（定年退職 東京都）

撮影場所は東京港の江東区青海沖です。大型客船ターミナル建設の一環としての浚渫作業と思われます。

★「RC橋脚ズババーンっ！！」城山 詞弘 様（株式会社ヤマタケ／三重県）
RC橋脚の施工状況です。

遠くのほうは足場撤去を済ませて完工。負けてられないので全力で頑張ります！！

表紙の写真：第５回土木工事写真コンテスト優秀賞作品『防護のために』増田 とし雄 様（無職／神奈川県）
夏の暑い中がけ崩れ防止のために危険な作業に従事する人々に感謝
講評
もっとアップにすると人の動きや表情なども見えてきますが、フリーフレームの出来上がりと鉄筋組、そしてこれからの部分との三段階を入れたのが説明的ではありますが土木写真では必要な写真かもしれません。作業員の動きで大変さも伝
わってきますので、もっとアップも撮ってみてください。
（土木写真家 西山芳一）

MONTHLY REPORT

2018.11 Vol.27 No.6

���行政topics

基本問題小委員会 中間とりまとめについて

2

国土交通省土地・建設産業局建設業課
���技士会・連合会news

静岡県の防災対策施設の視察を終えて5（一社）全国土木施工管理技士会連合会

���技術トレンド
8

排水桝下面のコンクリート充填性向上策について（第22回 技術報告 優秀賞）

引用報告分：日本橋梁建設土木施工管理技士会
鈴木 康宏・永塩 泰典(三井造船鉄構エンジニアリング株式会社)
���現場最前線
10

土木工事にICTを活用してみた～アナログからデジタルに～
福井県土木施工管理技士会

熊野

浩成（株式会社

関組）

���技士会・連合会news
14

第22回技術論文

i－Construction賞

応用技術を用いた土工事ICT施工と管理
満尾

18

裕也（株式会社吉川組）

高知県土木施工管理技士会
現場技術土木施工管理技士会

���ハートフル通信
20

日本らしく、お互いを支え合う働き方改革を一般社団法人

土木技術者女性の会

丸山

緑会 誌 編 集 委 員 会 （平成30年10月18日現在・順不同）
委 員 長─────────────────────

常山

修治

国土交通省

菊池

隆之

国土交通省

竜也

古賀

文雄

国土交通省

鴫原

茂

国土交通省

大臣官房技術調査課

倫久

厚生労働省

菱田

晃

国土交通省

佐藤

重孝

国土交通省

三浦

博之

(一社)日本建設業連合会

企画部
企画部

土地・建設産業局建設業課 課長補佐
課長補佐

港湾局技術企画課

労働基準局安全衛生部

安全課建設安全対策室 技術審査官

課長補佐

博史

関東地方整備局

技術調整管理官
関東地方整備局

技術管理課長〔大成建設株式会社〕(一社)全国建設業協会〔飛島建設株式会社〕
  

城古

大村
員─────────────────────川尻中原

施工企画調整室

課長補佐

建設システム管理企画室長
委

農林水産省農村振興局
整備部設計課

大臣官房技術調査課

雅典

東京土木施工管理技士会〔前田建設工業株式会社〕

小野﨑 忠 栃木県土木施工管理技士会 事務局長
小林 正典 （一社）全国土木施工管理技士会連合会
専務理事

行 政 topics

基本問題小委員会
中間とりまとめについて
国土交通省

１．基本問題小委員会
中間とりまとめの概要について
中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分

土地・建設産業局

建設業課（２）施工時期等の平準化の推進
・施工時期等の平準化を公共工事の入札及び契約において公共発注者が取り組むべき事
項として明確化

科会建設部会基本問題小委員会（以下「基本問題・平準化の取組が遅れている地方公共団体に小委員会」）では本年２月より、平成29年７月に対して、関係省庁と連携して、より実効性をとりまとめられた「建設産業政策2017＋10」を受もって取組を促すことができる制度の創設

け、提言された施策のうち、許可制度の見直しな
ど制度的な対応が必要な事項の具体化を行う場と２．処遇改善して、計５回にわたる審議が行なわれました。

（１）技能・経験にふさわしい処遇（給与）審議の結果を踏まえ、６月22日に長時間労働のの実現

是正、処遇改善、生産性向上などの分野について①一定の工事において、注文者が請負人に対

中間とりまとめ（副題：「2017＋10」の施策を実して一定の技能レベルを指定できる制度の現し、担い手確保の取組を強化する）が行われ、創設

建設業法等の改正も視野に早急に講じるべき施策②施工体制台帳に記載すべき事項に、作業員がとりまとめられました。以下、全体の概要を示名簿（当該建設工事に従事する者の氏名）します。また、その中で特に、技術者制度に関すを追加る内容を詳しくご紹介します。

③建設工事を適正に実施するための知識及び技能等の向上１．長時間労働の是正（２）社会保険加入対策の一層の強化（１）受発注者双方による適正な工期設定の①社会保険に未加入の建設企業は建設業の許推進

可・更新を認めない仕組みの構築①適正な工期設定に関する考え方（基準）の②下請代金のうちの労務費相当分の現金払の徹底

明確化・中央建設業審議会において「工期に関する基準」を作成し、実施を勧告②受注者による工期ダンピングの禁止（１）限られた人材の効率的な活用の促進

・受 注者が工程の細目を明らかにした「工①主任技術者配置要件合理化のための専門工
事共同施工制度（仮称）の創設期」の見積もり③不当に短い工期による請負契約の禁止と違反した場合の注文者への勧告制度
2

３．生産性向上2018. 11 Vol. 27 No. 6②元請建設企業の技術者配置要件の合理化（２）仕事の効率化や手戻りの防止

行 政 topics
・受発注者双方が施工上のリスクに関する事
前の情報共有を実施（３）建設工事への工場製品の一層の活用に向けた環境整備

合も現行制度上、全ての建設企業は主任技術者の配置が必要となっています。
今後、技術者不足が懸念される中、技術者配置の合理化を図るため、例えば、一定の限られた工・プレキャストなどの工場製品に起因して建種に関して複数の専門工事企業が共同で施工する設生産物に不具合が生じた場合において、場合において、上位専門工事企業の主任技術者が工場製品の製造者に対し原因究明、再発防行う施工管理の下で下位専門工事企業も含め適切止等を求めるための勧告等ができる仕組みに作業を進めていくことで適正な施工が確保できを構築る場合には、下位専門工事企業の主任技術者の配（４）重層下請構造の改善に向けた環境整備

置を不要とできる制度（専門工事共同施工制度

・専門工事共同施工制度（仮称）のほか、技（仮称））を検討すべきとされました。
（図－１）

能者の社員化、施工体制台帳や施工体系図

その際、下位専門工事企業の主任技術者が配置による下請次数の見える化等、発生要因にされない中でも適正な施工が確保されることを確応じた様々な施策を総合的に実施実にするため、例えば、配置される上位専門工事
企業の主任技術者は専任とすることやICT技術を

４．地域建設業の持続性確保

活用して主任技術者の行う業務を効率化するこ（１）災害時やインフラ老朽化等に的確に対と、制度への参加企業を建設業許可業者に限るこ

応できる入札制度の構築
・災害発生時における公共発注者の責務の明確化となどの方策についても同時に検討すべきとされました。
あわせて、主任技術者による施工管理の範囲が（随意契約等の適切な活用、復興係数等の

不明確となることを防ぐとともに、重層下請構造

導入、地域要件の適切な設定等）を改善するため、本制度を適用した場合の更なる（２）建設業許可制度の見直しによる建設業の持続性確保①建設業許可基準における経営業務管理責任者の配置要件の見直し②円滑な事業承継のための建設業許可における事前審査手続の整備

下請契約の締結禁止を検討すべきとされました。
（２）元請建設企業の技術者配置要件の合理化
i-Construction の進展や、工法のシステム化が急速に進んでいる中、複数の現場を同時に担当することが以前よりも容易になり、監理技術者等が専任で行うべき施工管理等の業務について、合理※今後、民間発注工事における円滑な工事発注や適正な施工の推進、民法改正への対応、建設産業の経営力の向上についてもさらに検討すべき。

化が実現できる可能性のある分野があると考えられます。
具体的には、監理技術者の職務である「施工計画の作成」「工程管理」「品質管理」「その他の技術上の管理」「当該建設工事の施工に従事する者の技

２．技術者制度に関する対応の方向性（１）主任技術者配置要件合理化のための専門工
事共同施工制度（仮称）の創設

術上の指導監督」に関して明らかに支障が生じないと言える建設工事について、一定の範囲内での兼務を認める仕組みを検討すべきとされました。
また、将来的な技術者不足が懸念される中、若下請の重層化の中には技能者の不足分を賄うた

手技術者の技術力育成を図るためには、早期に責めに行われているものがありますが、そうした場

任ある立場で現場に従事させることが効果的であ2018. 11 Vol. 27 No. 6

3

行 政 topics

図－１

専門工事共同施工制度（仮称）イメージ

ると考えられます。このため、一定の実務経験と等への参加や休暇の取得が積極的に行えるような知識を有している若手技術者について、監理技術

環境整備を進めるべきであるとされました。

者の補佐など施工体制における明確な立場を与え（※）「監理技術者補佐（仮称）」の要件は、２級

ることが効果的であるとされました。

技士を保有した１級技士補以上とすることをその際上記のような補佐をする者（監理技術者

検討すべきとされました。
（技術検定は学科、補佐（仮称）（※））が専任配置されている場合

実地試験を共に合格した段階で「技士」の（図－２）には、一定の条件の下、当該工事の監称号が与えられているところですが、学科試

理技術者について他の工事等との兼務を認める仕験が合格した段階で「技士補」という称号組みを検討するとともに、技術研鑽のための研修を付与することを検討すべきとされました。
）

図－２

監理技術者補佐（仮称）専任配置による監理技術者の兼務のイメージ

詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください『中建審・社整審基本問題小委員会中間とりまとめ』～「2017＋10」の施策を実現し、担い手確保の取組を強化する～4

2018. 11 Vol. 27 No. 6

技士会
連合会

NEWS

静岡県の防災対策施設の視察を終えて（一社） 全国土木施工管理技士会連合会
専務理事 小林 正典

１．はじめに2018年９月13、14日に、谷口会長はじめ総勢29名の参加を得て、全国土木施工管理技士会連合会主
催で静岡県内の防災対策施設の視察を行いました。
これまでは、東日本大震災や熊本地震の復興工事の状況を視察していたのですが、今年は、被災後ではなく、静岡県の防災対策施設の視察を行いました。静岡県は、東海地震の危険性が指摘され、昭和53年には大規模地震災害特別措置法が制定され、早くから地震対策が行われてきました。
また、富士山の噴火や土砂災害の対策が行われています。

富士山大沢崩れ

２．富士山土砂災害対策施設のですが、法面はきれいに整形されていました。
これも、いい物を作るという技術者の習性なのか13日は、富士山の土砂災害対策施設の現場の視なと感心しました。なお、除去した土砂は粘土、察を行いました。富士山は遠目はきれいですが、シルト分が少ないこともあり、造成工事や養浜な大沢崩れをはじめ多くの土砂流出が続いていて、どに引く手あまたで処分地には困らないとのこと

過去には下流河川で氾濫するとともに田子の浦港でした。

に土砂が堆積する被害もありました。
最初に訪れた現場は、大沢川遊砂地でした。大
沢川遊砂地は富士山で最大の崩壊地である大沢崩
れからの土砂を止めるもので、全長４㎞、幅１㎞の広い敷地に10基以上の床固工を設置し150万m3の土砂を貯めることができます。
我々が訪れた時は、堆積した土砂の除去工事が行われていました。砂防の現場とは思えないほど広々としていて、出来高管理やMG/MCなどICT
土工にうってつけの現場でした。堆積土砂の除去だけなので、出来形はあまり気にする必要もない

2018. 11 Vol. 27 No. 6

5

技士会
連合会

NEWS

次に鞍骨沢沈砂池を視察しました。ここは、現用横ボーリング工、排水トンネル、深礎杭とあり地発生材を活用したソイルセメントで堰堤や袖部とあらゆる工法が行われています。我々が視察しを築き、上流側を掘削することにより堆砂空間をたのはそのうち深礎杭工事でした。これは、直径確保するものです。軽量矢板（内側）と化粧ブ

５mで、ライナープレートで土留を行いながらロック（外側）を型枠代わりにし、内部に現地練

バックホーで掘削していき、その後、鉄筋を組みしたソイルセメントを充填するもので、現地は、立て、コンクリートを打設するものです。深いも堰堤は水通し部を残し完成して、袖部も半分ほどのは80mもあり、大規模なコンクリートの柱となできていました。

ります。計画された61基の内30基が完成しています。通常の深礎杭は岩着ですが、ここの深礎杭は支持杭ではなく、すべりの抑止杭なので、岩掘削を行い、一定の深さまで根入れします。やはり狭い場所での岩掘削は結構大変な作業とのことでした。なお、工事終了後は盛土を行い地権者に引き渡すということで、用地買収は行わないとのことでした。
作業構台のところで集合写真を撮りましたが、天気が良ければ、背後にきれいな富士山が写るはずなので、心眼で見てください。

３．由比地区地すべり対策
翌14日はあいにくの雨でしたが、小降りだったので現地視察には支障はありませんでした。
まず、由比地区の地すべり対策現場の視察を行いました。由比地区は斜面が海まで迫り、そこを、東海道本線、国道１号、東名高速という日本の大動脈が通り、ここが崩れると、日本の経済活動に大きな打撃を与えることになり、非常に重要な地区です。このため、ここでは、集水井、排水（当日の写真ではありません）

6

2018. 11 Vol. 27 No. 6

技士会
連合会

４．吉田町の津波避難施設

NEWS

課題は、上部の広いスペースを通常時にどう使うかでしたが、まだ結論は出ていないようです。

最後に吉田町の津波避難施設を見学しました。
これは、東日本震災を受け、いち早く整備したも５．おわりにので、15基の内６基は歩道橋型です。これは、道路敷地や隣接する町有地を使ったので、ほとんど

今回の視察で一番残念だったのは、天気に恵ま用地買収の必要はなく、素早い対応ができたとのれず、せっかくの富士山がほとんど見えなかったことです。道路上の施設となるため国土交通省道ことです。初日の集合時に山頂が少し見えただけ

路局との協議が必要となりましたが、町長の行動でした。

力で、短期間のうちに委員会を立ち上げ、構造基

なお、最後になりましたが、お忙しいにもかか

準や法的な整理を定めました。なお、私が中部地

わらず２日間にわたり説明をしていただきました

方整備局に勤務していた時に、この事業の立ち上国土交通省富士砂防事務所の杉本所長、並びに、

げにかかわっていました。完成したものを見るの今回の視察をいろいろ調整していただきました静は今回が初めてだったのですが、思っていたより

岡県技士会の皆様に感謝申し上げます。

大規模となっていました。

2018. 11 Vol. 27 No. 6

7

技術トレンド

排水桝下面のコンクリート充填性向上策について（第22回 技術報告 優秀賞）
引用報告文：
日本橋梁建設土木施工管理技士会（三井造船鉄構エンジニアリング株式会社）
主執筆者
鈴木 康宏
共同執筆者 永塩 泰典

1．はじめに本工事では、耐凍害性に配慮した空気量の多い

本文は、東北地方整備局における長寿命化橋梁

コンクリートを用いているうえ、排水桝下面が緩の試行工事として発注された鋼橋上部工工事で、勾配となっているため、締固め時に発生するエン

第22回土木施工管理技術論文・技術報告募集にトラップドエアーが排水桝周りに滞留することが『排水枡下面のコンクリート充填性向上策につい予想された。これら気泡溜まりは、前述の床版劣て』の題名で日本橋梁建設土木施工管理技士会の化を誘発する起点となりかねない。そこで、使用

三井造船鉄構エンジニアリング㈱ 鈴木康宏さん

する排水桝を合板で模擬した試験体を用いて、各らが応募したものです。この報告は優秀賞を受賞

種条件下における排水桝下面のコンクリート充填

しています。コンクリート施工において気泡滞留状況を確認するための試験を実施した（図－２）。

個所に適用できる簡易な手法です。報告事例以外の気泡滞留個所にも活用可能な手法として紹介させていただきます。
２．現場における問題点及び工夫・改善点と適用結果（原文）
コンクリート系床版の顕著な損傷箇所として、排水桝周りからの漏水による劣化が報告されている（図－１）。

図－２

模擬試体験による試験実施状況

試験では、気泡を滞留させない、または気泡を除去する対策案についての比較検証を行った。
⑴気泡発生状況、予防対策の検証
まずは気泡溜まりの発生を予防するための以下対策を提案し、試験施工を行った。
１）締固め効果の高いバイブレーターの使用
図－１

排水桝部漏水による損傷事例

２）排水桝に空気抜き穴を追加
３）排水桝底面の勾配の付加

劣化の原因としては、①防水層の機能不全、②試験の結果、図－３に示すように、何れの工法

排水桝周りの付着切れによるもの、③排水桝下面においても気泡の滞留が顕著であり、対策の効果のコンクリート充填不足などが挙げられる。

が低いことが確認された。

8

2018. 11 Vol. 27 No. 6

技術トレンド

図－３

模擬試験体下面の気泡滞留状況⑵気泡除去方法の検証

図－５

実工事における作業状況

３．おわりに（原文）続いて、この気泡を強制的に排出する方法を検今回提案した手法は、気泡をロープの撚りで捉討することとした。実施した対策は以下の通りでえ排出する仕組みである。身近な材料を用いて簡ある。

単に施工できるため、技士会各位の現地において

１）型枠透水シートによる気泡の引き出しも是非お試しいただきたい。留意事項は、万が一

２）ロープによる気泡のこすり出し

ロープが切断して残留物が床版内に残ることが無型枠透水シートに関しては、排水桝に事前に仮いよう強靭な材料を使用すること、断面欠損や水貼付けしておき、締固め完了後速やかに引き抜くみちを作ってしまうことが無いようロープの径に方法とした。ロープに関してはナイロンやポリプ

配慮すること、作業においては捉えた空気を逃がロピレン製ロープを排水桝にあらかじめ輪にしてさないようにゆっくりとこすること、等が挙げら巻き付けておき、締固め完了後にロープの両端をれる。

持ち、排水桝下面を撫でるように複数回往復させる方法を試行した。
結果、何れの方法においても気泡除去の効果が本手法は排水桝下面に限らず、気泡が残留し易い部材（例えば埋め込みプレートアンカーや中空床版橋の円筒型枠下面）などにも応用することが大きいことが確認された。図－４に検証結果の一可能と考える。

例を示す。



以上

（JCMコメント）
i-ConstructionにおいてICTとか新技術の活用
により、生産性の向上が図られている。一方、現場においては、今回のようなアナログな手法の工夫で生産性や品質の向上が図れる場合が多くある。
図－４

ロープによるこすり出し対策処理後実施工においては、試験において最も残留気泡が少なく、また、作業の簡易性に着目して、径φ新技術やICT機器の活用も重要であるが、それだけに頼ることなく、現場経験に基づいた、地に足の着いた工夫も重要であり、JCMとしてはこれからも紹介していきたいと思っています。

５mmのポリプロピレン製ロープによるこすり出

そのためにも、このような現場での工夫も、当し手法を採用することとした。実施工における作方で募集している技術論文や報告に、是非、応募

業状況を図－５に示す。

していただきたい。

2018. 11 Vol. 27 No. 6

9現場最前線
土木工事にＩＣＴを活用してみた～アナログからデジタルに～
福井県土木施工管理技士会
株式会社 関 組
土木部 現場代理人 熊野

浩成〈工事概要〉

１．はじめに主要幹線道路の一般国道417号は、周辺住民が通⑴工 事 名：（県単）道路改良工事 その２工事⑵発 注 者：福井県 丹南土木事務所⑶路 線 名：一般国道417号

勤通学等に利用する重要な道路であるが、越前市⑷工事場所：福井県 越前市南坂下町

南坂下町から今立郡池田町板垣までの約５kmの⑸工期 ： 平成29年10月３日

区間においては、急カーブが連続する峠道である～平成30年３月28日（176日）

ため、冬期には交通障害が頻繁に発生している。

⑹工事内容：施工延長120m 、掘削工4,900m3

本工事は、交通障害を解消するために「板垣坂バ
イパス」を新設し、当該区間を直線化する道路改良工事であるとともに、「福井県土木部におけるICT活用工事試行要領」に基づき施工した、ICT
活用工事（試行）である。
ICT活用工事の取り組み事例とその効果について以下に報告するものである。
図－１

10

2018. 11 Vol. 27 No. 6

施工範囲（完成後）

現場最前線

２．本工事における取組みと効果①測量でのICT活用
従来の現場では、トランシット、レベル等の測量機器を用いて測量をおこなっていた。
近年では、
TS（トータルステーション）が主流となり作業効率化が進んではいるが、山間部等の起伏の激しい場所や広範囲の測量では、機器の持ち運びが大変であり、また現地測量から成果作成まで多くの時間を要していた。従来であれば丁張を設置し、丁無人航空機による測量
図－２

無人航空機による測量

張に合わせて施工、工事を止めて検測の繰り返しを行っていたが、丁張の精度が出来形に影響するため、丁張設置作業にも多くの時間と労力が必要となっていた。
そこで本工事では、無人航空機（UAV）を使用
し、空中写真測量を行った。測量結果で得た３次元点群データから短時間で縦横断図が作成でき、設計図書の照査ができるとともに、３次元の点群
データと設計データの差分により掘削土量を把握することも容易にできた。

図－３

三次元設計データ

図－４

運転席内の操作画面

また、掘削作業は３次元設計データに基づき作業するため、丁張設置作業等が必要なくなり、従来の測量方法と比較すると、13日の短縮、16人の省力化ができた。
（図－２～３）②掘削時の施工性向上
従来の丁張を基にした掘削の場合、法面整形の仕上がりの精度・品質はオペレーターの技量に依存していたが、ICT建設機械を使用した場合では、バケットの刃先位置情報と３次元設計データがリ
アルタイムでガイド画面（図－４）に表示される
ため、オペレーターは常に精度誤差を把握しながら正確に掘削、法面整形作業がおこなうことが出り、３次元の点群データと設計データを対比させ来た。また、ICT建設機械の使用により、掘削時ることにより、出来形管理図表を作成し、施工範の人為的ミスをなくすだけでなく、重機作業箇所

囲すべての出来形のムラを「面」で管理するよう周辺での測量作業および法面整形時の補助作業者になった。出来形合否判定総括表は出来形帳票作の配置が必要なくなったため、労災事故防止の観成ソフトウェアをもちいて作成した。
（図－５）点からも安全性が向上したといえる。
また、出来形管理も従来の管理方法とはことな

３次元設計データから管理をおこなうべき範囲を部位別（平場、天端、法面（小段含む）に抽出

2018. 11 Vol. 27 No. 6

11

図－５

出来形合否判定総括表

し、部位別に３次元設計データと出来形評価用
データ（１m3あたり１点以上の点密度）の各ポイ
ントとの離れ（標高較差あるいは水平較差）を計

３．ICT活用工事の推進活動

算し、平均値、最大値、最小値、データ数、評価

弊社ではICT活用工事の推進を目的として、県面積および棄却点数の出来形良否判定結果と、出内の土木事務所関係者、地元建設業者、地元工業

来形評価用データのポイント毎に、離れの計算結高等学校を対象に本工事の現場見学会を実施し果の規格値に対する割合を－100％～＋100％の範た。見学会では、実際の無人航空機での測量作業

囲で色分け表示した「ヒートマップ」を作成しての様子やICT建設機械の仕様、現場での有用性等いる。

の紹介をおこない、ICT活用による新たな工事現

また、本工事では社内規格値を±50％に設定し場の姿を見ていただいた。

ていたが、全ポイントにおいて社内規格値におさ

地元工業高等学校の学生達は、初めて見る無人まっており、ICT建設機械の精度の高さが証明さ

航空機に驚きの表情を浮かべていた。土木事務所

れた。

関係者や地元建設業者からもICT活用工事の注目

ICT建設機械を使用したことによる掘削作業の度は高く、実機での操作方法や現場における作業

効率化とそれに伴う管理業務の短縮が図られ、従効率化の報告に深く耳を傾ける様子が見られた。

来と比べて約17日の短縮、23人の省力化になった。

（図－７～８）【平成30年福井豪雪の対応】
県内は、２月４日から冬型の強い気圧配置となり、嶺北地方に大雪をもたらし「昭和56年度豪雪」

県内でのICT活用工事は依然として少ない現状
であり、今後より活用していくためにも、今回の見学会ができて良かったと感じている。

以来37年ぶりに積雪130㎝超える記録的な大雪となったため、工事の工期内完成が危ぶまれていたが、ICT建設機械のガイド画面を参考に除雪作業

４．おわりにをおこなったため、仕上がった法面を損傷させる

本工事は、全工程において従来比較で30日間のことなく迅速に対応することができた。
（図－６）

工期短縮と39人の省力化ができ（表－１参照）、平

12

2018. 11 Vol. 27 No. 6

現場最前線

図－６

ICT建設機械での除雪作業

図－７

現場見学会での実機演習
表－１
測

従

来

ICT施工
比

較

全

体

10日

量

図－８

図－９

女性オペレーターの活躍

従来施工と今回活用したICT活用工事の比較
施工計画

15人

現場見学会の様子（土木事務所関係者）

７日

10人

施工・施工管理

出来形管理

100日

９日

110人

12人

２日

６人

２日

３人

90日

95人

２日

４人

－８日

－９人

－５日

－７人

－10日

－15人

－７日

－８人

13日短縮

16人省力化17日短縮

23人省力化成30年福井豪雪の影響を多少受けつつも、無事にICT活用工事には設備整備等の課題も多くある

工期内完成を達成することができた。豪雪地帯でが、本工事のように積極的に現場に取り込んでいの道路確保を目標とした新ルートの完成が急がれきたいと思う。

る中で、次の工事への橋渡しとして、無事故無災

また、弊社では女性活躍推進活動の一環として、害で工事が終えられたのは、地元の皆様方のご協

女性事務員（２名）が建設機械の資格を取得し、力、発注者ならびに協力会社の皆様方のご支援に

ICT建設機械（マシンコントロールよるものであり、本誌を借りて深く御礼申し上げを操作するなど女性オペレーターとして活躍して

ます。

いる。

近年、建設業を取り巻く環境は刻々と変化し、担い手不足という厳しい状況を打開するため、今後ますますICT活用による作業効率化、省力化による解決策が期待されると思われる。実用的なバックホウ）（※JCMマンスリーレポート９月 技士会連合会
NEWS めざせ!建設現場の乙女掲載）（図－９）
今後も工事現場のあり方を考え、建設業の新しい魅力を発信していきたい。

2018. 11 Vol. 27 No. 6

13

技

術

第22回技術論文

論

文

i－Construction賞

応用技術を用いた土工事ICT施工と管理
長崎県土木施工管理技士会
株式会社吉川組
現場代理人

満尾

法面整形工

１．はじめに5,580m2裕也

他１式

本 工 事 は、i－Construction対 応 工 事 で あ る。

本工事は、平成新山山頂に存在する溶岩ドーム

レーザースキャナーによる起工測量からICT建機の崩壊に伴い発生する岩屑なだれ及び、崩壊後にを用いた施工など行っているが、ICT施工の基本

発生する土石流の氾濫を防止する事を目的に嵩上的な説明は割愛する。

げされた堤体部の背面に衝撃緩衝盛土を行う工事
である。
工事概要
⑴

工事全体で見れば、いくつかの問題点は挙げら

工 事 名：水無川１号砂防堰堤左岸改築（そ
の２）工事

⑵

２．現場における問題点
れるが、ここでは盛土工の品質及び安全管理について２点を挙げる。

発 注 者：国土交通省九州地方整備局雲仙復
興事務所⑴緩衝盛土は、締固めを伴わない盛土であり、その性質（目的）上、出来るだけ解した状態で盛⑶

工事場所：長崎県島原市

土施工を行うのが望ましい。

⑷

工

期：平成29年１月11日～

 しかし、施工延長が長い事と盛土の最大直高

平成29年７月21日

は約19m（平均高さは約10m）ほどあり、また⑸

工事内容：掘 削 工30,300m
20.700m

3

3

緩衝盛土工

嵩 上 盛 土 工9,200m

3

締固めが無いため、１層の敷均し厚さの基準がない。かといって、極端に厚く敷均しを行うと、盛土材を運搬するダンプトラック（10t）が土砂にハマり走行出来なくなり、また高所に至っては法肩からの転落等のリスクが考えられる。

図－１

14

竣工写真

2018. 11 Vol. 27 No. 6

図－２

緩衝盛土

断面図

技 術 論 文⑵嵩 上盛土は、転圧を伴う盛土であり、タイヤ

高さは、車種による差はあるが概ね245mmであローラーによる転圧作業があるが、施工端部る。数字だけの沈下量結果をみれば、900mmの（特に法肩付近）は転圧作業時に①同様転落や敷均し厚さでも走行可能ではあるが、前述した通滑落のリスクがある。安全性と品質確保の点かり地盤が軟らかいところで急ブレーキ、急発進をら施工方法を考慮する必要があり、通常のICTすると、車の重みではまり込むことがあり、ま施工にプラスアルファの工夫が必要であった。

た、施工が進むにつれて盛土幅が狭くなるため法肩が崩れ落ちるリスクがある。
ダンプ運搬時の安全性と、緩衝盛土という事を踏まえ、１回走行時の沈下量が10cm程度となるよう敷均し厚を500mm（463mm≒500mm）と定める。
（130mm/600mm＝0.216

図－３

嵩上盛土

断面図

100mm/0.216＝463mm）③緩衝盛土の施工
本来、締固め作業を伴わない盛土の巻き出し
は、ICT施工を行う必要性は低いと考えるが、前

３．工夫・改善点と適用結果⑴

述の通り敷均し厚さを定めたので、RTK―GNSSを用いたMCブルドーザで施工を行った。

緩衝盛土

適正な敷均し厚で施工を行った事によりダンプ①敷均し厚さの計画

トラックが、はまり込み動けなくなるような事

締固めを必要としない盛土で、かつ『緩衝』を目的としているので、出来るだけ締固めないということが前提となる。

や、反対に盛土面が固まり過ぎるようなことは無かった。
また安全面での管理は、法肩部より500cmの位

締固め度の範囲などの値は特に示されていない

置に面的なレーザーセンサーと警報機付きパトラ

が材料を運搬するダンプトラックが走行できる範ンプを使用した。レーザーを遮蔽する物が法肩に囲で、敷均し厚さをできるだけ大きくし、締固め

近接した場合センサーが反応し、２カ所に設置し度を小さくするよう計画を行った。

たパトランプと警報音で知らせるシステムを利用

なお、使用する盛土材は、現地採取土を使用す
るが良質な砂質土のため問題ない。

し、ICT施工による安全性向上に加え、ダンプト
ラック側の安全性も向上する事ができた。

②敷均し厚さの決定
敷均し厚さの決定は、転圧を行わない試験盛土を行い実車のダンプ（10t）を走行させ、轍の沈下量で決定した。試験盛土は、実際に現場で使用するブルドーザ（６t級）を使用して行い１回の敷均し厚さは、300mm、600mm、900mmの３パ
ターンを用意し表面は実際の施工を想定し履帯転
圧１、２回とした。
ダンプトラック２回走行時（１往復）の沈下量
は、 敷 均 し 厚 さ300mmよ り そ れ ぞ れ 平 均 で、40mm、130mm、210mmという結果になった。
ダンプトラック（10t）のデフ（差動歯車）の

図－４

緩衝盛土ICT施工状況

2018. 11 Vol. 27 No. 6

15

図－６
図－５

SDGによる計測状況

レーザーセンサーと警報機

なお、SDGの使用目的は、法面の締固め度の確⑵

認と、盛土施工時の含水比管理である。盛土本体

施工端部の締固め①施工端部、法面の締固め計画
盛土端部施工時の安全性と品質を確保するため、バックホウにターボバケット（振動バケット）を装着し、法肩部より内側で施工端部の締固の締固め管理は、工法規定方式（TS・GNSSを用いた盛土の締固め回数管理技術）で行うため、砂置換法やRI計法による二重管理は行わない。
ターボバケットによる振動時間とSDGによるめを行うよう計画・立案した。

締固め度の関係は下図の通り。
（値は各箇所５回②締固め度根拠と振動時間の管理

平均）

通常の試験盛土と並行し、法肩部から内側へ
1.0mの範囲と直高0.6mの法面を、それぞれ５秒、10秒、15秒とターボバケットを用いて締固め確認を行い、締固め度の確認は、SDG土壌密度測定器を用いて計測した。SDG土壌密度測定器の正確性
図―７を確認するため、通常の試験盛土で行っている現

法肩・法面部の計測結果

場密度試験（砂置換法）との比較確認を行ったと
ころ、施工含水比、締固め度と共に平均で±３％以上の結果により、本工事の締固め管理は材料程度の誤差範囲であったので、ターボバケット締のバラツキ（土粒子の密度バラツキ）とSDG測定

固め度の参考データとして採用した。

器の誤差を考慮し、ターボバケットによる振動時

試験盛土８回転圧時の現場密度試験（砂置換法）のデータ値は94.8％であるのに対し、SDGによる計測値（代表値）は98％であった、計測位置

間を７秒以上とする。
次項で説明するが、施工はICT技術の応用で行う。

により数値のバラツキはあるが、前述した通り概

尚、ターボバケットによる転圧管理システムのね３％の差があるため、SDG計測値の－３％を実システム構築については、西尾レントオール㈱よ際の値とし、その値が90％以上となるよう管理をり協力を頂いている。

行う。

③ターボバケット転圧管理システム
施工端部の締固めは安全性を考慮し施工を行うと、通常のICT管理ではタイヤローラーが端部に寄れないためデータ（モニタ）による転圧回数の可視化ができない。

16

2018. 11 Vol. 27 No. 6

技 術 論 文

そこで、タイヤローラー等の転圧回数による工４．おわりに法規定から、ターボバケットによる締固め（図－８）を採用し、施工端部からの転落災害のリスク

MCやMG等のICT施工については過去に経験を回避すると共に、締固め管理は転圧管理システがあるが、今回はi－Construction対象工事であムを応用して振動時間を規定する方式で行った

り、起工測量から施工管理まですべて３次元デー（図－９）。

タを扱っての工事である。初体験という事もあり着工前から少なからず不安もあったが、いざ行ってみるとICT技術のさまざまな可能性を感じる事ができた。特に施工管理の面で、従来技術と比べるとかなりの省力化を実感し、日々の施工量確認においても、ICT建機にオプションで搭載されているステレオカメラを利用し点群データを起こす事ができ、またICT建機の施工履歴（バケット等の施工軌跡）などのデータを重ね合わせて、日々の施工量を確認することも可能である。
図－８

盛土端部の施工状況

余談混じりになるが、３次元設計データに建設
機械や安全設備等の３次元データを付加し、施工状況をイメージとして再現したものを、VR技術を用いて疑似体験する取り組みを、現場的に行ったところである。普通のパソコン等の画面や紙面で見る限りは３Dデータといえど２Dにしかなり得ないが、VR技術を導入する事により実際の視点から現場の状況や完成イメージがより強く立体的に確認できるため、VR体験後は通常の２D等

図－９

ターボバケット転圧管理システムによる検討などとはまた違った施工方法や安全面についての具体的な会話が自然と発生し、施工計

画面のマス目が振動時間毎（１秒毎）に変化す

画の精度が上昇する結果を得る事もできた。こうるのでオペレータが簡単に確認でき、転圧不良ないったCIMコミュニケーションを積極的に利用すどのリスクを回避できる。また、結果データは帳る事により、今まで事前にイメージ出来なかった

票として出力を行えるため、施工管理データとしリスク等を発見する機会が増え、また今後益々発ても使用できる。
（図－９の帳票は法面転圧時の展するであろう土木ICT技術や応用技術も踏まえデータ）て積極的に利用することにより、さらなる生産性

このような施工を行う事により、法肩部からのの向上に繋がる事を期待する。

転落災害を回避するとともに、法肩や法面の締固

今回、紹介した技術は、施工端部や法面の締固めも管理も容易に行うことができ、安全・品質向

め管理をどう行うかを思考し、既成の転圧管理シ

上のみならず施工も合理化されるため、工程短縮

ステムを応用した物であり、今後ICT施工を行うにも繋がった。

際の参考になれば幸いである。最後に、ご指導頂
いた雲仙復興事務所の皆様は基より、ご協力頂いた工事関係者の皆様に、この場を借りて厚くお礼申し上げる。

2018. 11 Vol. 27 No. 6

17

技

士

会

高知県

土木施工管理技士会

ペー ジろめ市場”。地元の人々や観光客も多く訪れる、
高知県を代表する飲食スポットです。美味しい食
べ物やお酒は勿論ですが、何よりも他県にない独特の雰囲気。高知県人の“お酒を交わせば皆友達”という気質丸出しといった感じです。
朝から旨いつまみに酒を浴びる“酔たんぼう”と一緒に高知を楽しみましょう。

⿜真夏の高知高知県の夏のイベントと言えば“よさこい鳴子踊り”。
毎年８月９日の前夜祭から12日まで、高知市の各会場で多くの踊り子がぢ かた しゃ乱舞します。地方車から⿜高知へ来てみいや！！
四国の太平洋側に位置する高知県。森林面積は80%を超え、海・山に囲まれた自然豊かな県です。
高知県と言えば…そうです。没150年を迎えたというのに、まだまだ観光面で絶大な人気とご活躍を見せる“坂本龍馬”。高知県は現在も頼りっきりです。

の爆音を腹の底から感じ、乱舞する踊り子と一緒に熱い高知を感じてみませんか。

⿜（公社）高知県土木施工管理技士会について
平成25年に公益社団法人の認可を受けた高知県
土木施工管理技士会。現在2,856名の会員と290社の今年は大政奉還から150年という事もあり、“志賛助団体によって支えられており、当技士会は技術

国高知幕末維新博”が開催されており、県内各地者の技術力向上と地位向上の為に努めております。

で様々なイベントも行われ、龍馬さんも大変お忙取り組みとしましては様々な講習や行政との意

しい様です。

見交換会の実施、更に他県に無い取り組みとして、

そんな幕末・維新の歴史を感じる県ではありま技術者の裾野を広げようと、毎年“夏休み子供ど

すが、今回は違った目線での高知県を紹介させて

ぼくキャンプ”を小学生対象に開催しております。

頂きます。

今年は８月１日～２日、１泊２日で横瀬川ダム工

⿜近年注目を浴びる高知の食文化
全国都道府県別グルメランキングで常に毎年上

事現場や津波避難タワーを見学し、小学生に土木・防災を学ぶ機会を設けました。この子供達から未来の技術者が誕生することが楽しみです。

位にある高知県。昨年のアンケートでは北海道を抜き、高知県が全国一位になったとか。
やはり高知県と言えば、
海の幸“カツオ”ですね。
そんな高知の食文化を一纏めにしたのが、高知市中心の帯屋町に位置する“ひ182018. 11 Vol. 27 No. 6

これからも社会・技術者からのニーズに応えられるよう、日々取り組んでまいります。

技

士

会

現場技術
土木施工管理技士会

ペー ジ②国土交通省との意見交換会
会員のアンケート等を基に企画広報委員会で取りまとめた内容を意見交換会議題にまとめ国土交
通省本省と６地方整備局（東北、関東、中部、近畿、中国、九州）との意見交換会を毎年実施しています。

⿜事務局周辺
事務局はポップカルチャーで有名になった秋葉原にあります。秋葉原駅周辺はアニメ、メイド喫
茶、電気屋が軒を並べていますが、駅から神田川沿いを少し歩くと、土木遺産の「旧万世橋駅」があります。「旧万世橋駅」は明治に中央線の前身である甲武鉄道の始発駅として賑わっていましたが、昭和初期に廃駅となりました。今はリニュー
アルされ、赤レンガの高架橋にはおしゃれなお店

⿜現場技術土木施工管理技士会の紹介がたくさん入っています。

当会は、発注者支援業務等に従事する技術者を中心に、土木施工管理技術に関する幅広い情報の交換、技術研修・研鑽と社会的地位の向上及び優秀技術者の確保・育成とその社会的評価の向上に努め、社会資本整備の推進と国民生活の向上に寄与することを目的に平成19年に設立され、今年で11年を迎えます。現在東北から九州までの法人会
員36社及び会員約2,000名で構成されています。

⿜組織について
森井会長を含め15名の理事、２名の監事で執行しています。又、委員会として企画広報委員会、組織委員会、研修委員会があり、それぞれの課題に取り組んでいます。

少し足を伸ばせば外国人観光客に人気のある浅草があります。雷門をくぐり、活気にあふれた仲
見世を通り抜けますと浅草寺があります。お参りの後は浅草寺周辺を散策すれば、江戸下町の雰囲
気が楽しめます。
東京へお越しの際は、秋葉原へ足を伸ばしてはいかがですか。

⿜主な取り組み①スキルアップ講習会の開催
会員の専門知識と技術力の取得・向上の支援活動の一環として、東北から九州まで９会場で上期・下期あわせて年間18回開催しています。年間で約2,500名の技術者の方が受講しています。

2018. 11 Vol. 27 No. 6

19

ハートフル通信

日本らしく、お互いを支え合う働き方改革を（一社）土木技術者女性の会

私は大学を卒業後、建設コンサルタント会社に私は正直なところ、日本で働就職しました。社会人２年目で結婚、４年目で第いていて良かったと思います。

一子を出産し、６年目の現在、もうすぐ２歳にな

実績だけで評価され、長時間労る子供を育てながら働いています。子育てをしな働するほど低評価される仕組み

がら１年働いてみて、以前のように100％仕事に

では、周りを手助けする気には取り組めないもどかしさを痛感しています。

ならないと思います。

丸山

緑

しかし、100％の力で働くことが出来ない人は、

ドイツのプライベートを大切にする文化も尊敬

育児中の女性だけでしょうか。育児中の男性、そできますが、日本の周りを気遣う文化も誇らしいれをフォローする祖父母、闘病中の方、介護をさと思います。リオデジャネイロ五輪で銀メダルをれる方…挙げてみると意外と100％の力で働くことった男子陸上400mリレーや欧州サッカーリーとが出来る人は少ないことに気づかされます。

グでの献身的なプレーなど、お互いを支え合う日

昨今の働き方改革で、ドイツの勤務状況を見本

本の文化は海外からの評価が高いです。

にする記事を多く見かけます。OECD（経済協力

働き方改革を進める際には、各国の良い部分を開発機構）によると、2017年のドイツの労働者１尊重しつつ、自国の文化に適合した仕組み作りが人あたりの年間平均労働時間は1,356時間で、日なされることを切に願っています。

本（1,710時間）に比べて約21％も短いそうです。

私も今は周りの方々に助けてもらってばかりでしかし、自分が忙しいときに周囲に助けを求めてすが、子育てが一段落したときには、先述したも「時間がない」とあっさりと断られる、という100％の力で働くことが出来ない人の支えになる話を聞いたことがあります。

ことで、少しでも恩返しをしたいです。

第6回土木工事写真コンテスト
募集中!!
１．応募資格：どなたでも応募できますが、写真の著作権を持つ方に限ります。
２．テーマ：土木工事に関する写真で2018年に撮影したもの。合成加工は不可。
（但し、デジタル写真作品のトリミング、自然な濃度や色味の調整可。
）
３．応募条件：過去未発表のオリジナル作品。
４．募集締切：2018年12月31日 締切まであと２ケ月!!
あなたの感動の現場写真をおまちしています。
応募作品は専門家を招き、厳正な審査を行い、その後表彰。
入賞、入選作品は、JCMマンスリーレポートや、ポスター、JCMが発行する書籍等へ掲載。
たくさんのご応募をお待ちしております。

ご応募、詳細はホームページより20

2018. 11 Vol. 27 No. 6

第 23 回

技術論文・技術報告
募集
9 月 3 日より募集開始しました第 23 回技術論文・技術報告、締切まであと 2 カ月 !! ちょっとです。
皆様からの沢山のご応募をお待ちしております。
◆

締

切

◆

2019 年 1 月 10 日（木）必着
論文
Ａ４用紙４枚程度
主執筆者 15ユニット
共同執筆者 ３ユニット

受理
されると

報告
Ａ４用紙2枚程度
主執筆者 10ユニット
共同執筆者 2ユニット◆応募要件（抜粋）◆
執筆者は土木施工管理技士（１級または、２級有資格者）で、個人または連名（共同執筆者は２名まで）とします。未公表が原則です。
社内報や所属技士会のみで発表されたものは未公表扱いとして応募は可能。ただし、CPDS（形態コード 205・206）に登録済みのものにはユニットの重複付与は致しません。
◆審査・表彰（抜粋）◆
受理した技術論文・技術報告は所定のユニットを付与します。また、受理した技術論文・技術報告は当会の技術論文審査委員会で審査し、表彰します。受賞された場合は表彰ユニットの増分を付与します。審査結果は会誌マンスリーレポート 2019 年 7 月号に掲載します。

応募は…
当会ホームページにて、オンラインからご応募ください。 CPDS論文
こちらの QR コードもご覧いただけます。
㊟原稿の雛型は必ずホームページより第 23 回をダウンロードしてご使用ください。
編集・発行

一般社団法人 全国土木施工管理技士会連合会

MONTHLY REPORT

Vol. 27 No. 6 2018. 11
平成30年11月１日 発行（隔月1回1日発行）

Japan Federation of Construction
Management Engineers Associations（JCM）〒102-0076 東京都千代田区五番町6-2ホーマットホライゾンビル1階
TEL. 03-3262-7421（代表） FAX. 03-3262-7420
http://www.ejcm.or.jp/

印刷

第一資料印刷株式会社〒162-0818 東京都新宿区築地町8-7
TEL. 03-3267-8211（代表）技 士 会 の 監理技術者講習
CPDS代行申請！（これら学習履歴の申請手続きは一切不要）
講師による対面講習！（映像講習ではなく）～“現場経験談”が聞ける（ 経験豊か な 地元講師 による講習です）（インターネット申込価格 は 9,500 円！手数料のかからないコンビニ支払 が便利です）●12ユニット ㊟ 取得できます。さらに試験で会場平均点以上得点した方は３ユニット追加。
㊟上限のある形態コードです。４年以内の受講は６ユニットです。

講
都道県

講習地

札
北海道

幌

旭

川

帯

広

習

実施日

程

都道県

講習地

平成30年11月16日 ㈮

鳥

取

鳥

取

平成31年２月19日 ㈫

平成31年２月15日 ㈮

岡

山

岡

山

平成31年１月10日 ㈭平成31年３月５日 ㈫

広

島

広

島

平成31年１月24日 ㈭平成31年１月25日 ㈮

徳

島

徳

島

平成30年11月10日 ㈯平成30年11月９日 ㈮

香

川

高

松

平成31年１月19日 ㈯平成31年２月１日 ㈮

愛

媛

松

山

平成31年２月６日 ㈬

高

知

高

知

宮

崎

宮

崎

東

京

東

京

平成30年12月７日 ㈮

栃

木

宇都宮

平成30年11月28日 ㈬

山

梨

甲

新

潟

新 潟

平成31年１月29日 ㈫

愛

知

名古屋

平成30年11月15日 ㈭

府日

平成30年12月６日 ㈭実施日

平成30年11月21日 ㈬平成31年２月５日 ㈫
平成30年11月19日 ㈪平成31年２月22日 ㈮

お申込みはHP「http://www.ejcm.or.jp/training/」
講習・セミナー → 監理技術者講習
HOME
から郵送でのお申込用紙もココからダウンロードできます。

国土交通大臣登録講習実施機関

一般社団法人 全国土木施工管理技士会連合会

国土交通大臣登録講習実施機関（大臣登録：平成16年7月30日付・登録番号5）
一般社団法人 全国土木施工管理技士会連合会

Japan Federation of Construction Management Engineers Associations（JCM）

電話（代表）03-3262-7421 / FAX03-3262-7420

http://www.ejcm.or.jp

定価250円（税・送料込み）（会員の購読料は会費の中に含む）

2018 NOVEMBER Vol.27 No.6

お申込みはインターネットからがおトク！

受講番号（受講申込書付き）※

・当会の継続学習制度（CPDS：学習の記録を残し証明するシステム）に講習の履歴を簡単に登録できます。
・インターネット（www.ejcm.or.jp）申込なら申込書郵送の必要もなく顔写真もオンライン送信でき、受講料も9,500円と
お得です。

年

月 撮影

粒子の粗い顔写真
は不可。

※

午 後

加入者名

全 面 糊 付 け

※

午 前

欠
出

切 取 り・
コピー不可

全面糊付け

写 真 貼 付 欄

口座記号番号

全国土木技士会

2 6 0 2 2 3

4
0 0 1 4 0

貼付欄

振替払込請求書兼受領証状

況

技士会の監理技術者講習ご案内

１．受講対象者

公共工事の監理技術者となる方（現場配置前に講習を受講しておくこと。
））
３．インターネットからしない

当講習をどこで知りましたか
１．県技士会から ２．連合会本部から
４．勤務先から ５．その他（

する
継続学習制度（CPDS）
への新規加入（有料）

継続学習制度（CPDS）登録番号（発行済の方）

）
）
）
TEL
FAX
携帯

勤 務 先
所 在 地

〒
勤務先名

現 住 所

所属技士会名

メールアドレス

本

籍

〒

TEL

（

（
（
（

）

年）
（昭和・平成

西暦

生 年月日

名
氏

フリガ ナ

講習地

都・道
府・県

月

実施日

年

年

監理技術者講習受講申込書

月

日

日

建設業全29業種の監理技術者が対象となります。

２．受

講

料

紙申込の受講料9,800円
インターネット申込の受講料9,500円（テキスト代・講習修了証交付手数料・消費税含む）

３．受講申し込み受付⑴

受講申し込みは、講習実施日にかかわらず、随時受け付けていますが、申請書類の受付は、実施日10日前となっています。
ただし、実施日の10日前を過ぎた場合は、必ず、申込書類の発送前に当連合会に電話で受付の有無の確認をしてください。

⑵

申し込む前に必ず、講習地・実施日・講習会場を当連合会のホームページ（www.ejcm.or.jp）で確認してください。

⑶

講習会場・日程を変更または追加させていただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。

︵キリトリ線︶

二

ホーマットホライゾンビル一階︵一社︶全国土木施工管理技士会連合会

JCM1709監理技術者講習ご案内.indd

国土交通大臣登録講習実施機関

̶

102-0076

東京都千代田区五番町六

監理技術者講習センター
監理技術者講習申込書在中

1-2

行（大臣登録：平成16年７月30日付け・登録番号５）

一般社団法人〒102−0076

全国土木施工管理技士会連合会

東京都千代田区五番町６−２

ホーマットホライゾンビル１階

TEL03−3262−7423・FAX03−3262−7426・http：www.ejcm.or.jp

17/08/07

11:59:19

４．受 講 申 込
４. １

６.

講習実施日・講習地変更・住所変更・講習の辞退等について受講申込に必要な書類【必要書類は、当連合会ホームページより印刷できます。】⑴⑴

受講申込書（ホームページからもプリントアウトできます。
）⇒

原則として、実施日の10日前までにFAXで当連合会に送信してください。

コピーして使用してください。
⑵（コピーできない場合は、この案内にある申込書を切り取って使用してください。
）
・

外国籍の方は、本籍欄には国籍を記入してください。

・現在勤務されていない方は、日中に連絡がとれる住所と連絡先を勤務先名欄・⑶

金手数料を差し引かせていただきます）と提出書類を返却いたします。
⑷

受講申込書に貼ってください。

ついた眼鏡着用のもの、スナップ写真は不可）⑶

７.

継続学習制度（CPDS）

受講料（9,800円）の郵便振替払込請求書兼受領証

当会で運営している継続学習制度（CPDS：学習の記録を残し、必要により学習履歴を証

郵便局窓口備え付けの払込取扱票を使用して、当連合会あてに受講料9,800円を払明するシステム）に監理技術者講習の学習履歴を簡単に登録できます。講習後に12ユニッ

い込み、郵便振替払込請求書兼受領書を申込書に貼ってください。
◆指定の郵便振替口座番号：00140－4－260223

４. ２

トが付加されます。試験の成績がその会場での平均点以上であれば３ユニットが追加されます。

◆加入者名：全国土木技士会（左記の略称を記入してください。
）※ただし、申請者の既取得ユニット数により12ユニットより少なくなる場合もあります。

受講申込書類の提出先⑴

詳細は当該年度版ガイドラインをご覧ください。

で当連合会あてに郵送してください。封筒表面の左側に「監理技術者講習申込書在中」と記入してください。
（この案内にある当連合会への「あて名ラベル」を切り取って使用しても可・同一勤務先から複数名の申込書を送る場合は同一封筒にまとめて入れても可）また、封筒の裏面には差出人の住所・氏名も忘れずに記入してください。
受講票の送付登録にはCPDSへの加入が必要です。手続きには別途諸手数料が必要となります。
（技士会会員：CPDS新規加入料 1,300円

任意の封筒に申込書類を入れ、通常郵便でも結構ですが、ご心配の場合は簡易書留

４. ３

技士会会員以外：CPDS新規加入料 3,000円＋学習履歴登録料 500円）⑵

既にCPDSに加入している場合には監理技術者講習受講申込書にCPDS登録番号をご記入ください。（学習履歴登録料⑶

日の10日前までに連合会から送付されます。なお、受講票が未着の場合は、必ず電話で連絡してください。

全講義の終了後に修了試験を行います。この試験は、講義の理解度を把握するために行うもので、試験結果を講習の修了条件とするものではありません。

⑵

修了試験の後に監理技術者講習修了証（シール）を交付します。

⑶

講習修了証の有効期間は、５年間です。

JCM1709監理技術者講習ご案内.indd

3-4

会員以外：500円）

習受講申込と同時に新規加入手続きができます。
⑷

講師及び受講者で、同じ年度内に監理技術者講習を繰り返す場合は、最初の講習のみを認定します。

８.

監理技術者の資格要件の確認⑴

この講習は、監理技術者を対象としています。
監理技術者資格を有していない方は、監理技術者講習を受講しても監理技術者には修了試験と監理技術者講習修了証の交付・修了証の有効期間
⑴

会員：無料

新規加入される方は、加入料を受講料にプラスして払込んでください。監理技術者講・受講票は、メールアドレス記載の場合はメールで、記載のない場合はハガキにて実施

５.

事前連絡せずに講習を欠席した場合、または辞退届の到着が講習終了後になった場
合は、原則として受講料と提出書類は返却いたしません。

カラー顔写真は、６ヶ月以内に撮影した証明用の写真で、無帽・正面向き・無背景・身体の上三分身（胸から上）が写っているもの。
（不鮮明なもの、色の講習の受講を辞退される方は、「辞退届」に必要事項をご記入のうえ、必ず受講予定の実施日の前日までに当連合会に届くようにFAXしてください。後日、受講料（返カラー顔写真を貼った写真票（写真サイズ：縦3.0cm×横2.4cm）⇒

申込書類提出後に住所、氏名および本籍が変更になった方は、「変更届」に必要事項をご記入のうえ、FAXで当連合会に送信してください。

所在地欄に記入してください。
⑵

講習実施日または講習地を変更される方は、「変更届」に必要事項をご記入のうえ

なれませんのでご注意ください。
⑵

講習会場では、「監理技術者資格者証」の交付申請の受付は行いません。
最寄りの（一財）建設業技術者センター都道府県支部に申請してください。
（技術者センター本部

TEL03－3514－4711）

17/08/07

11:59:33

４．受 講 申 込
４. １

６.

講習実施日・講習地変更・住所変更・講習の辞退等について受講申込に必要な書類【必要書類は、当連合会ホームページより印刷できます。】⑴⑴

受講申込書（ホームページからもプリントアウトできます。
）⇒

原則として、実施日の10日前までにFAXで当連合会に送信してください。

コピーして使用してください。
⑵（コピーできない場合は、この案内にある申込書を切り取って使用してください。
）
・

外国籍の方は、本籍欄には国籍を記入してください。

・現在勤務されていない方は、日中に連絡がとれる住所と連絡先を勤務先名欄・⑶

金手数料を差し引かせていただきます）と提出書類を返却いたします。
⑷

受講申込書に貼ってください。

ついた眼鏡着用のもの、スナップ写真は不可）⑶

７.

継続学習制度（CPDS）

受講料（9,800円）の郵便振替払込請求書兼受領証

当会で運営している継続学習制度（CPDS：学習の記録を残し、必要により学習履歴を証

郵便局窓口備え付けの払込取扱票を使用して、当連合会あてに受講料9,800円を払明するシステム）に監理技術者講習の学習履歴を簡単に登録できます。講習後に12ユニッ

い込み、郵便振替払込請求書兼受領書を申込書に貼ってください。
◆指定の郵便振替口座番号：00140－4－260223

４. ２

トが付加されます。試験の成績がその会場での平均点以上であれば３ユニットが追加されます。

◆加入者名：全国土木技士会（左記の略称を記入してください。
）※ただし、申請者の既取得ユニット数により12ユニットより少なくなる場合もあります。

受講申込書類の提出先⑴

詳細は当該年度版ガイドラインをご覧ください。

で当連合会あてに郵送してください。封筒表面の左側に「監理技術者講習申込書在中」と記入してください。
（この案内にある当連合会への「あて名ラベル」を切り取って使用しても可・同一勤務先から複数名の申込書を送る場合は同一封筒にまとめて入れても可）また、封筒の裏面には差出人の住所・氏名も忘れずに記入してください。
受講票の送付登録にはCPDSへの加入が必要です。手続きには別途諸手数料が必要となります。
（技士会会員：CPDS新規加入料 1,300円

任意の封筒に申込書類を入れ、通常郵便でも結構ですが、ご心配の場合は簡易書留

４. ３

技士会会員以外：CPDS新規加入料 3,000円＋学習履歴登録料 500円）⑵

既にCPDSに加入している場合には監理技術者講習受講申込書にCPDS登録番号をご記入ください。（学習履歴登録料⑶

日の10日前までに連合会から送付されます。なお、受講票が未着の場合は、必ず電話で連絡してください。

全講義の終了後に修了試験を行います。この試験は、講義の理解度を把握するために行うもので、試験結果を講習の修了条件とするものではありません。

⑵

修了試験の後に監理技術者講習修了証（シール）を交付します。

⑶

講習修了証の有効期間は、５年間です。

JCM1709監理技術者講習ご案内.indd

3-4

会員以外：500円）

習受講申込と同時に新規加入手続きができます。
⑷

講師及び受講者で、同じ年度内に監理技術者講習を繰り返す場合は、最初の講習のみを認定します。

８.

監理技術者の資格要件の確認⑴

この講習は、監理技術者を対象としています。
監理技術者資格を有していない方は、監理技術者講習を受講しても監理技術者には修了試験と監理技術者講習修了証の交付・修了証の有効期間
⑴

会員：無料

新規加入される方は、加入料を受講料にプラスして払込んでください。監理技術者講・受講票は、メールアドレス記載の場合はメールで、記載のない場合はハガキにて実施

５.

事前連絡せずに講習を欠席した場合、または辞退届の到着が講習終了後になった場
合は、原則として受講料と提出書類は返却いたしません。

カラー顔写真は、６ヶ月以内に撮影した証明用の写真で、無帽・正面向き・無背景・身体の上三分身（胸から上）が写っているもの。
（不鮮明なもの、色の講習の受講を辞退される方は、「辞退届」に必要事項をご記入のうえ、必ず受講予定の実施日の前日までに当連合会に届くようにFAXしてください。後日、受講料（返カラー顔写真を貼った写真票（写真サイズ：縦3.0cm×横2.4cm）⇒

申込書類提出後に住所、氏名および本籍が変更になった方は、「変更届」に必要事項をご記入のうえ、FAXで当連合会に送信してください。

所在地欄に記入してください。
⑵

講習実施日または講習地を変更される方は、「変更届」に必要事項をご記入のうえ

なれませんのでご注意ください。
⑵

講習会場では、「監理技術者資格者証」の交付申請の受付は行いません。
最寄りの（一財）建設業技術者センター都道府県支部に申請してください。
（技術者センター本部

TEL03－3514－4711）

17/08/07

11:59:33

受講番号（受講申込書付き）※

・当会の継続学習制度（CPDS：学習の記録を残し証明するシステム）に講習の履歴を簡単に登録できます。
・インターネット（www.ejcm.or.jp）申込なら申込書郵送の必要もなく顔写真もオンライン送信でき、受講料も9,500円と
お得です。

年

月 撮影

粒子の粗い顔写真
は不可。

※

午 後

加入者名

全 面 糊 付 け

※

午 前

欠
出

切 取 り・
コピー不可

全面糊付け

写 真 貼 付 欄

口座記号番号

全国土木技士会

2 6 0 2 2 3

4
0 0 1 4 0

貼付欄

振替払込請求書兼受領証状

況

技士会の監理技術者講習ご案内

１．受講対象者

公共工事の監理技術者となる方（現場配置前に講習を受講しておくこと。
））
３．インターネットからしない

当講習をどこで知りましたか
１．県技士会から ２．連合会本部から
４．勤務先から ５．その他（

する
継続学習制度（CPDS）
への新規加入（有料）

継続学習制度（CPDS）登録番号（発行済の方）

）
）
）
TEL
FAX
携帯

勤 務 先
所 在 地

〒
勤務先名

現 住 所

所属技士会名

メールアドレス

本

籍

〒

TEL

（

（
（
（

）

年）
（昭和・平成

西暦

生 年月日

名
氏

フリガ ナ

講習地

都・道
府・県

月

実施日

年

年

監理技術者講習受講申込書

月

日

日

建設業全29業種の監理技術者が対象となります。

２．受

講

料

紙申込の受講料9,800円
インターネット申込の受講料9,500円（テキスト代・講習修了証交付手数料・消費税含む）

３．受講申し込み受付⑴

受講申し込みは、講習実施日にかかわらず、随時受け付けていますが、申請書類の受付は、実施日10日前となっています。
ただし、実施日の10日前を過ぎた場合は、必ず、申込書類の発送前に当連合会に電話で受付の有無の確認をしてください。

⑵

申し込む前に必ず、講習地・実施日・講習会場を当連合会のホームページ（www.ejcm.or.jp）で確認してください。

⑶

講習会場・日程を変更または追加させていただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。

︵キリトリ線︶

二

ホーマットホライゾンビル一階︵一社︶全国土木施工管理技士会連合会

JCM1709監理技術者講習ご案内.indd

国土交通大臣登録講習実施機関

̶

102-0076

東京都千代田区五番町六

監理技術者講習センター
監理技術者講習申込書在中

1-2

行（大臣登録：平成16年７月30日付け・登録番号５）

一般社団法人〒102−0076

全国土木施工管理技士会連合会

東京都千代田区五番町６−２

ホーマットホライゾンビル１階

TEL03−3262−7423・FAX03−3262−7426・http：www.ejcm.or.jp

17/08/07

11:59:19