Kahokugata Lake Science 13, 2010

河北潟国営干拓化の半世紀
桂木健次
河北潟湖沼研究所（富山大学名誉教授）〒 920-0051 金沢市二口町ハ 58
要約 : 2011 年 3 月を以て国営干拓河北潟干陸建造事業並びに設営は終了する．1963 年の工事着工以降の事業の進捗とその費用対効果について考察を行った．
キーワード： 国営干拓事業，河北潟の改変，農用地造成，費用対効果

敗戦後の日本は荒廃の極みに達し，とりわけ食糧難の解決が緊急の課題となった時期がある．琵琶湖干拓（昭和 19 年（1944）～），児島湾干拓（昭和 19年（1944）～），有明海干拓（昭和 21 年（1946）～），
いんばぬま印旛沼干拓（昭和 21 年（1946）～）と相次いで国営干拓事業が計画着手され，また各地で大規模な農業水利事業が行われた．汽水湖の河北潟でも，島根県「斐伊川・宍道湖・中海」総合開発計画と同時期の昭和38 年度（1963）から干拓特別会計による事業が発足

図 1．干拓地造成面積した．それぞれ，残水域約 10,000ha を淡水化することにより干拓地水田造成や沿岸既耕地の農業用水確

和 45 年（1970）度の開田抑制通達によって昭和 52

保と排水改良を目的とするという壮大なものであっ年（1977）から水田から畑作・酪農目的への計画変た．しかしながら，昭和 40 年代（1965 ～）になる更となり，有明海では計画中止，島根県では昭和 63と，全国的に水質汚濁や大気汚染などの産業公害問年（1988）7 月に淡水化試行の延期，本庄工区工事題や，米余りによる生産調整などが問題となり，昭について中断した（平成 12 年 9 月に本庄工区の干陸

表 1．国営河北潟干拓事業年表
38 年 (1963) 8 月 国営河北潟干拓事業着手
38 年 (1963) 12 月 河北潟沿岸漁協組合と合意
39 年 (1664) 4 月 計画の確定
45 年 (1970) 2 月 開田抑制通達
46 年 (1971) 1 月 干陸完了
52 年 (1977) 11 月 水田から畑等への変換
53 年 (1978) 3 月 干拓地の市町界決定
54 年 (1979) 6 月 第一次土地配分の開始
54 年 (1979) 7 月

農用地開発公団営事業（畜産団地整備の着手）

54 年 (1979) 9 月 農地の一時使用開始
60 年 (1985) 4 月 県営土地改良総合整備事業の着手
61 年 (1986) 3 月 干拓事業及び公団事業の完了

中止，平成 14 年 12 月に淡水化中止を決定）が，河北潟は工事続行された．八郎潟国営干拓事業は先行したために昭和 39 年（1964）に完工した．
昭和 46 年（1971）の干陸部工事完工を控えて，県は石川県国営土地改良事業分担金徴収条例を昭和 44年に制定公布（条例第十九号），国営土地改良事業に係る分担金に関し必要な事項を定めている．( 平八条
例六・一部改正 ) その第三条に入植し土地を取得した者 ( 以下「土地取得者」という．) から分担金に代えて，その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収すると定めている．これが「償還金」とされるものの会計処理である．その額は，県が負担する負担金の総額 ( 当該負担金が他の法令の規定により軽減される場合にあつては，軽減されることによる額を控除

10 年 (1998) 3 月 県営土地改良総合整備事業の完了

しない額 ) に 62％以内の率を乗じて得た額を土地取

E-mail: k_katura@eco.u-toyama.ac.jp

払期間及び利率による元利均等年賦支払の方法によ得者が取得した土地の面積で案分して算定され，支1

河北潟総合研究 13‚ 2010

表 2．干陸部工事段階における事業費負担区分および年償還額の試算
負担区分
事業名

事業費

S.38-S.44
干拓事業

計

10a 当り（利息込み）

地元負担額

年償還金%千円

千円

円

025

3,244,980

282

24,40027.5

27.5

453,75039

4,200

3,698,730

321

28,600

地元

千円

%

%

9,655,0187545

4,248,294（支払予定額）（県営）

10a 当り県

5,406,724( 支払済）
S.45-

圃場整備

地元負担額

国

支払予定額

1,650,000
11,305,018

北陸農政局「国営河北潟干拓事業干陸計画資料」（昭和 46 年 2 月）
り当該分担金の支払に係る据置期間中の各年度の利土壌改良と大麦・大豆および酪農を主としているも息については当該年度支払の方法により支払わせるのの干拓事業に伴う多額の負担金（償還金），厳しものとしている．この会計は「土地改良法」（昭 24

い農家高齢化，野菜・乳価格の低迷等への対応とし法 195）に基づいて国が行う特定の土地改良事業をて構造改革特区施策を平成 16 年度（2004）から 20

効率的に施行し，併せて資金調達の円滑化を図るた

年度（2008）にかけての指定をうけて，特定法人にめ設置された会計．対象事業は国営かんがい排水事よる農業参入および市民農園の開設による遊休農地

業及び国営農用地開発事業のうちの特定のもの並びの解消および収益性の高い野菜等の生産を期したが，に国営干拓事業の全部をこの会計において経理して畑作農家の生産意欲の低下がみられる中，土地改良いる．本会計の運営は，上記事業費のうち国庫の負事業などから生ずる負担金の円滑な償還を進め，補担となる額を一般会計から繰入れ，都府県及び地元助金返還の対象から除外して生産要望が強い加工用の負担となるべき額は資金運用部の資金を充て，こ米の生産認可を求める努力がなされた（平成 16 年度

れらの資金をあわせて工事を施行し，その完了後に都道府県農林水産主務部長政策提案会第 2 分科会資都府県及び地元から借入金相当額を償還させること料）．しかし，特区事業の終了年度末（平成 21 年 3とされ，土地取得者から徴収される．（なお，事業費月現在）において「売却対象（農地）面積」は普通の国庫負担割合は，原則として，干拓事業について畑 201.7 ヘクタールとなっている（石川県広報）．こは 75％，かんがい排水事業については 58％，農地開うした干拓農地の土地利用については，当研究所で発事業については 74％である．）の直前の調査が出されている（高橋久・川原奈苗「河当時の事業費の負担区分および年償還額の試算によると表 2 のようになっている．

北潟干拓地の土地利用の状況－ 1999 年のデータから－」Kahokugata Lake Science.5.2002）．なお，所管

平成 16 年（2004）6 月 農 水 省 資 料 に 記 載 の 河 北の県農業公社は「売却対象面積」のほかに「借り受潟干拓地農業活性化特区計画の積算データによると， け農業者」の耕作農地を預かっている．また，売却造成された農用地 1,071 ヘクタール（干陸総面積は済農地のうち，相当面積が休耕・未耕作地になって1,356 ヘクタール）のうち遊休農地は 82 ヘクタール

いるのが現況のようでその実態は正確には分からなが点在しており，本格営農の開始以後の排水改良・いが，上記資料（平成 16 年度都道府県農林水産主務2

Kahokugata Lake Science 13, 2010

表 3．最終的な事業費の内訳区分事業費

主要計画千円
国営事業（特別型）
干拓
S.38-S.60
附帯土地改良S.38-S.48
県営事業

30,413,000
28,322,000 放水路・防潮水門・堤防・農地造成・揚水機場・排水機場
2,091,000（河北潟沿岸土地改良区）

2,599,000

土地改良総合整備

暗渠排水・農業用排水・農道・客土・防風林

S.60-H.9
農用地開発公団営事業

排水改良・用水改良・排水機場

7,226,000

干拓地内生産団地整備

飼料畑・土壌改良・暗渠排水・飲雑用水施設・酪農経営施設・

S.54-S.60

共同利用施設計

40,238,000

部長政策提案会）に残された議事録によると，河北とは，経営面からも困難になってきております．具潟土地改良区が入植者（土地取得者）からの償還債体的な提案は，競売や公売で購入者がいなかった場権回収を行うための支援措置を講ずる陳情に関連し合，競売申立者や滞納処分を行う土地改良区が，農て以下の記述が残されている．

地法に基づいて国に対してその土地を買い取る旨を干拓事業における（土地改良賦課金）滞納額が平申し出た際には，国としてこれを買い取っていただ

成 14 年度末で 9 億 1,300 万円となっております．まきたいという提案であります．（略）競売や公売で不た，この回収を担当いたします土地改良区は，滞納成立となった農地について，農業開発公社が買い取者の財産情報等の調査に当たりまして，関係市町村る新たな制度を創立していただきたい．現行制度のへ農家台帳等の閲覧などの協力を要請しております

ままでは，外部監査にも抵触するということで，新が，これに応じてもらえず，債権の保全や処分がでたな制度を創設していただきたい．

きない状況となっております．更に，債権を円滑に回収するための人員やノウハウの蓄積が不足してお償還金問題に関しての取材に対する北陸農政局農ります．国営干拓建設事業負担金など賦課金を徴収

村振興局計画部からの対応要旨は以下の通りである。

する土地改良区は，滞納者が干拓地内に有する土地を差し押さえまして，その後，事態が改善されない

土地改良区については，農業者が組織するという場合にはその土地を公売処分に付して換価し，滞納団体でこれに必要な運営経費等については農家が金に充当しているということでございます．しかし， 賄うということが原則．債権回収のための人件費の大半の場合は応札者がなく，これまでに約 80 ヘク 補助や事務経費の支援については，国が直接助成すタールの土地を県等の要請によりまして農業開発公るということは困難であるが，土地改良区の行う土社が随意で契約して買い入れているという状況であ

地改良施設の管理等については，その公共性・公益ります．（略）公社は，現在，干拓地内全農地の約 4性等を鑑み，その点の拡充等を検討する余地がある．

分の 1 を占める 243 ヘクタールを保有しておりまし

土地買い取りは農地法に基づくことになり，土地改て，買い手がなかなかみつからない現状で保管が超

良賦課金が未償還の場合にはこの負担金も承継し買過しております．土地改良区等の要請に応じて公社

い取り対価のほかに賦課金を弁済する必要がある．

がこれまでのように土地の買い取りを続けていくこ

債務を弁済する必要がある場合について，基本的に3

河北潟総合研究 13‚ 2010

国は買えない．農業公社が農地法合理化事業で農地受益土地改良区からの採択申請を 22 年 6 月まで急がを買い入れは現行制度でも農地保有合理化法人で農なくてはならない．現在，河北潟とその周辺 3,000 ヘ

地を買い入れることは可能で，助成も買入れ資金にクタールに該当する土地改良区の 3 月総会にむけた対して 5 年間の利子助成を行うこともできる．

検討が始まったばかりであるが，採択基準の対応の河北潟干拓事業は，干陸事業の完工時点（昭和 46

ほか，事業における地元（県・関係市町・農業者）年）で総工費 113 億円（予定額）とされていたが， 負担（1/3）の金額見積のほか，建設農業用排水施設
最終的には以下のように 402 億円の巨額が投下され （水路・溜池等）の維持管理・運営費用が受益土地改ている．

良区の農業者の負担となることで，どのような折合河北潟に限らず，国営干拓事業全般が折り返し時いがつくかに掛かっている．

点であった 1997 年 05 月 27 日の衆議院決算委員会第営農計画の「見通し」についても昭和 55 年度（1980）三分科会で，いまの政権行政刷新会議大臣の仙谷由会計検査院決算検査報告以来の指導課題であった．

人の質疑が諫早干拓に関連して記録されている．干それについては，北陸農政局ほかから「河北潟干拓拓事業における国の負担に関しては，一般会計から実験農場試験」（昭和 55 年～ 58 年度），「河北潟干拓建設国債で調達したものが特別会計に振り込まれて実験農場成績書」（昭和 53 ～平成 11 年度）が出され使途，地元県の負担分のほうは国の運用部資金が相ている．後者については，事業計画決定以後の行監当高利回りの借金，つまり将来にかけての負担で賄局監察（平成 7，8 年度）と平成 9 年（1997）2 月にわれたことになる．その国営干拓事業についての昭出された勧告以降の時期に及んでいる．それらの実

和 55 年度（1980）会計検査院決算検査報告で指摘が験が市場・経済・農政策の規定を受ける営農に有効あった「他転地区」「転用地区」「廃止土地区」「未配であったかは別問題である．

分地区」「休止」の問題の一角は河北潟でも潜在してきていたのである．それは，特区事業でも解決化に参考資料（本文引用のほか）至らず，売渡対象の畑地面積 201.7 ヘクタールのほかに酪農団地用地として 48 ヘクタールを県農業公社

北陸農政局「河北潟の干拓」（1970）が償還立替と土地所有を管理しており，土地改良区

北陸農政局「干拓の記」（1985）の干陸部の機械用排水施設・配管等の維持管理・運

北国新聞社「レポート河北潟干拓」（1985）

営費もこれからの課題に残されている．

北陸農政局「河北潟干拓」（1986）

北陸農政局では，平成 22 年度（2010）を以て終了する償還期間以降（平成 23 年度～）の干拓干陸部と周辺農地の営農と振興に向けて「国営流域水質保全機能推進事業」への申請を県・関係市町並びに土地改良区に提議している．それは，平成 23 年度から 3年間の受益地区調査，それに継ぐ事業設計（2 年）・

北陸農政局「国営河北潟土地改良事業（河北潟干拓附帯）事業成績書（1974）
北陸農政局「国営河北潟干拓建設事業事業成績書」（1986）
石川県県央農林総合事務所「緑の大地：河北潟干拓の営農」

計画書作成（2 年）を要する事業着工となるもので， 石川県「構造改革特別区域計画」

4