0宮崎県都城エリア及び宮崎県日向・一ツ瀬エリアにおける電源接続案件募集プロセスの概要について【説明会資料】

平成28年9月12日、13日
電力広域的運営推進機関

本日の内容1【本説明資料の位置づけ】
本説明資料は、「 宮崎県都城エリアにおける電源接続案件募集プロセス」及び「宮崎県日向・一ツ瀬エリアにおける電源接続案件募集プロセス」に応募をご検討されている系統連系希望者を対象に、「同プロセスの募集要領（平成28年8月３１日公表）」を抜粋・要約したものです。
詳細については、募集要領をご参照ください。
また、応募される場合は、必ず募集要領に記載の内容をご確認のうえ、手続きいただきますようお願いいたします。

本日の内容

2
項

目

ページ

はじめに

３

電源接続案件募集プロセスのスケジュール

４１．

電源接続案件募集プロセスの経緯

６

２．

応募

７

３．

接続検討

１８

４．

入札

２４

５．

開札および優先系統連系希望者の決定

３２

６．

再接続検討

３８

７．

共同負担意思確認

４０

８．
９．

工事費負担金補償契約
プロセス完了・公表および諸契約締結

４１
４２

宮崎県都城エリア個別説明
10．

入札対象工事の概要と成立条件などについて４４

宮崎県日向・一ツ瀬エリア個別説明
11． 入札対象工事の概要と成立条件などについて
その他
質疑・応答

５６
７３

はじめに

3

【電源接続案件募集プロセスとは】ｏ系統連系希望者が、発電設備等を送電系統に連系等をするにあたり、一般送配電事業者等に接続検討申込みを行った結果、送電系統の容量が不足し、大規模な対策工事が必要な接続検討回答となる場合があります。
ｏこのような場合、仮に近隣に系統連系希望者がいたとしても、個々の計画に守秘性があることか
ら、単独で連系等をすることを前提に接続検討を行うため、工事費負担金が高額となります。
ｏそのため、このようなエリアでは、工事費負担金を支払うことが困難であるとして、系統連系が進まない状況となることがあります。
ｏそこで、このような状況において、近隣の案件も含めた対策を立案し、それを共用する多数の系統連系希望者で対策工事費を負担することにより、効率的な設備形成と個々の系統連系希望者の工事費負担金の低減を図るのが『電源接続案件募集プロセス』です。

〔通常の手続きの例〕〔電源接続案件募集プロセスの例〕

4電源接続案件募集プロセスのスケジュール

ｏ電源接続案件募集プロセスは、本機関の業務規程及び送配電等業務指針に基づき実施します。
同プロセスの基本的な進め方（イメージ）は、次のとおりです。
ｏ原則として※、電源接続案件募集プロセスの開始後１年以内に完了します※ 応募状況を踏まえた募集規模の見直しや入札後の辞退者発生状況などによりプロセス完了が遅延することがあります。

プ
ロ
セ
ス
開
始
申
込
み

プ
ロ
セ
ス
開
始
の
決
定
・
公
表

募
集
要
領
の 説
策 明
定 会
・
公
表

①

②

③ ④

応
募

接
続
検
討

入
札

優
先
系
統
連
開 系
札 希
望
者
の
決
定

⑤

⑥

⑦

⑧ ⑨

再
接
続
検
討

共
同
負
担
意
思
確
認

工
事
費
負
担
金
補
償
契
約

プ
ロ
セ
ス
完
了
・
公
表

諸
契
約
締
結

⑩

⑪

⑫ ⑬

⑭

ｏ本機関は、電源接続案件募集プロセスの対象となる送電系統を運用する九州電力株式会社と協力し、同プロセスを進めていきます。
主な役割
広域機関

主な実施内容電源接続案件募集プロセスの主宰者と 開始申込みの受付、開始の決定、募集要領の策定、説明会の実して、同プロセスの主要な決定を行う。施、優先系統連系希望者の決定、プロセスの成否判定 等

増強規模等の検討、説明会案内・実施、応募受付、接続検討、連系先となる送電系統の運用者として、
九州電力
入札受付、開札、再接続検討、共同負担意思確認、工事費負担
募集プロセスの実務を担う。
金補償契約 等

電源接続案件募集プロセスのスケジュール
平成28年 7月20日

・電源接続案件募集プロセス開始・公表

平成28年 8月31日

・募集要領の公表

平成28年 9月 5日

・応募の受付開始

平成28年 9月12日
平成28年 9月13日

・説明会の開催（第１回）
・説明会の開催（第２回）

平成28年10月 7日

・応募の受付締切
・応募書類の内容確認【受領後速やかに】

平成28年10月17日

・接続検討の開始

平成29年 1月中旬頃

・接続検討結果の回答
・入札の受付開始

平成29年2月中旬頃

・入札の受付締切
・入札保証金の振込期限（開札日の前日まで）
・開札（優先系統連系希望者の決定）
・再接続検討の開始

平成29年4月下旬頃

・再接続検討結果の回答

平成29年6月中旬頃

・再接続検討の結果を踏まえた共同負担意思の確認
・工事費負担金補償契約の締結
・電源接続案件募集プロセスの完了
・電源接続案件募集プロセスの結果公表

スケジュールについては、応募の状況等により変更となる可能性があります。

5

１．電源接続案件募集プロセスの経緯

6ｏ本機関は、平成28年6月3日に九州電力株式会社から電源接続案件募集
プロセス開始の申込みを受け、 宮崎県都城エリア及び宮崎県日向・一ツ瀬エリアにおいて同プロセスを平成28年7月20日に開始いたしました。

ｏ本機関は、宮崎県都城エリア及び宮崎県日向・一ツ瀬エリアにおける電源接続案件募集プロセスの共同負担の対象となる入札対象設備及び対策
工事内容等の前提条件を定めた募集要領を平成28年8月31日に公表いたしました。
ｏ募集要領に基づき、平成28年9月5日から10月7日まで電源接続案件
募集プロセスの応募の受付を行うものです。

7

２．応募
ｏ電源接続案件募集プロセスの応募条件、応募書類等は以下のとおりです。
〔応募条件〕

・高圧又は特別高圧の送電系統に連系し、系統流入のある募集対象エリア内の発電設備等
・１発電地点で１申込み（最大受電電力や連系希望電圧等を変えて複数の申込を行うことはできません）〔応募の申込の提出書類〕
・応募申込書（募集要領

別紙１）〔応募申込書の添付書類等〕（１）接続検討関係書類等
・接続検討申込書※1
・検討料（20万円＋消費税等相当額）※2※１ 次に該当する場合は、次の資料を提出ください。
・接続検討申込中（回答未受領）の案件にて応募する場合：接続検討申込書の写し・接続検討の回答を受領済みの案件にて応募する場合：接続検討回答書の写し※２ 接続検討申込中（回答未受領）の案件にて応募する場合は、検討料を不要とします。ただし、電源接続案件募集プロセスにおいて接続検討を行うことから、申込中の案件に対する回答はいたしません。

（２）契約関係書類等（ａ）契約申込み（同時申込みの場合を含む。）を行った系統連系希望者が電源接続案件募集プロセスに応募した場合で、同申込みの維持を希望する場合
・契約申込書の写し・国が発行する設備認定通知書の写し（ＦＩＴ太陽光の場合）（ｂ）平成２４年度及び平成２５年度にＦＩＴ法に係る告示に規定する接続申込書を提出した系統連系希望者が電源接続案件募集プロセスに応募した場合で、同申込みの維持を希望する場合
・ＦＩＴ法に係る告示に規定する接続申込書の写し・国が発行する設備認定通知書の写し（ＦＩＴ太陽光の場合）

8

２．応募
ｏすべての応募者が提出する書類
応募申込書（様式１）

応募申込書（様式１）
様式１

平成

年

月

日

応募申込書
東北電力株式会社

接続検討申込

御中
住
会

所
社

名

代 表 者 氏 名印

当社は、貴社が主宰する「宮城県鳴子岩出山エリアにおける電源接続案件募集プロセス」に関し、平成 YY 年 MM
月 DD 日付募集要領を承認のうえ、下記のとおり応募します。
記
１．発

電

場

所

２．受

電

地

点

ｏ契約申込み等の維持を希望する場合、上記に加え以下の書類も提出。
さらに、様式１の項目6．をチェック。

３．最大受電電力
４．受給開始希望日または接続供給開始希望日

申込み済みの契約申込書の写し

５．連絡先

担当者名
住所
電話
FAX
E-mail（上記が記載されている名刺の貼付でも可）〔契約申込み等を申込み済みの系統連系希望者が契約申込み等の維持を希望する場合〕〔平成２７年１１月６日より前に契約申込み等を行っている場合〕□ 申込み済みの契約申込み等の維持 及び 旧費用負担ルールの適用を
６．契約申込み等の維持の希望
希望※１ ※３（希望される方は□に✔印を記入してください）〔平成２７年１１月６日以後に契約申込みを行っている場合〕□ 申込み済みの契約申込みの維持を希望※２ ※３※１ 費用負担ガイドライン公表日（平成２７年１１月６日）より前に契約申込み等をされた応募者の場合、「申込み済みの契約申込み等の維持 及び 旧費用負担ルールの適用を希望」を選択することで、契約申込み等を維持することを可能とします。なお、その場合は旧費用負担ルールが適用されます。
※２ 費用負担ガイドライン公表日（平成２７年１１月６日）以後に契約申込みをされた応募者の場合、「申込み済みの契約申込みの維持を希望」を選択することで、契約申込みを維持することが可能です。なお、その場合は新費用負担ルールが適用されます。
※３ 契約申込み等を申込み済みの系統連系希望者が、「５．契約申込み等の維持の希望」において選択がない場合は、申込み済みの契約申込み等は取り下げたものとみなし、新費用負担ルールが適用されます。
申込み済みの契約申込み等に関する留意事項（募集要領より一部抜粋）
７．３ 契約申込み中の系統連系希望者の応募について
・今回の募集に際しては、契約申込み等を申込み済みの系統連系希望者が電源接続案件募集プロセスに応募した場合であっても、契約申込み等を維持することは可能です。ただし、電源接続案件募集プロセスが不成立となった場合など、優先系統連系希望者とならなかったとき（辞退したときを含む。
）には、契約申込み等は失効します。
・契約申込中の系統連系希望者が電源接続案件募集プロセスに応募した場合、契約申込み※２７の受付時点で暫定的に確保した送電系統の容量（接続枠）を開放します※２８。
※２７※２８

同時申込みの場合は、意思表明書の提出を指します。
開放した送電系統の容量（接続枠）はいかなる事情（電源接続案件募集プロセスが不成立となった場合や優先系統連系希望者とならなかった場合を含む。
）があったとしても応募者には戻ることはありません。

または
ＦＩＴ法に係る告示に規定する接続申込書の写し

ｏ契約申込み等の維持の希望されるＦＩＴ太陽光の場合は、以下の書類も提出。

＜申込み窓口 記入欄＞
受付番号

受領日

設備認定書の写し〔契約申込み等を申込み済みの系統連系希望者が契約申込み等の維持を希望する場合〕〔平成２７年１１月６日より前に契約申込み等を行っている場合〕□ 申込み済みの契約申込み等の維持 及び 旧費用負担ルールの適用を
６．契約申込み等の維持の希望
希望※１ ※３（希望される方は□に✔印を記入してください）〔平成２７年１１月６日以後に契約申込みを行っている場合〕□ 申込み済みの契約申込みの維持を希望※２ ※３（補足説明）
・契約申込み済みの低圧敷地分割案件にて応募する場合は、九州電力に提出している「太陽光発電からの電力販売に関する申込書〔低圧〕」の写しが、上記の接続検討申込書、契約申込書の写しとなります。
・なお、１応募申込書に対し、分割区画数の添付書類（「太陽光発電からの電力販売に関する申込書〔低圧〕 」の写し、「国が発行する設備認定通知書の写し（ＦＩＴ太陽光の場合） 」）をご提出ください。
（10区画の案件を１案件として応募される場合は、10区画分の添付書類をご提出ください）

9

２．応募
ｏ費用負担ガイドラインとは
・「発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針」 （平成２７年１１月６日 資源エネルギー庁）のこと。
・発電設備の設置に伴う上位系統の送配電等設備の増強およびその費用負担の在り方に関する基本的な考え方を示すもの。

ｏ費用負担ガイドラインの考え方
電源連系に伴う上位系統の増強費用の負担の考え方
費用負担ガイドライン公表前↓
旧費用負担ルール

ＦＩＴ電源
上記以外の
電源

特定負担
（発電設備設置者が負担）

一般負担（一般送配電事業者が負担）

費用負担ガイドライン公表後↓新費用負担ルール
特定負担＋一般負担（発電設備設置者および一般送配電
事業者の受益割合で応分負担）

10

２．応募
ｏ新・旧費用負担ルールの適用について「費用負担ガイドライン」公表前に契約を申込み済み「費用負担ガイドライン」公表後に契約を申込み「新費用負担ルール」適用（注）または「旧費用負担ルール」適用の選択が可「新費用負担ルール」適用（注）費用負担ガイドライン公表前に契約申込み済みの案件が、「新費用負担ルール」の適用を選択する場合には、申込み済みの契約申込みを取下げたものと見なします。
なお、ここで取下げる契約申込みはＦＩＴ調達価格と関連しておりますのでご留意ください。

H24.7

費用負担ガイドライン公表日
平成27年11月6日

平成27年11月5日以前に契約申込み（告示に規定する申込みを含む）旧費用負担ルール適用が可能

平成27年11月6日以後に契約申込み
新費用負担ルール適用

11

２．応募
ｏ応募申込時の留意事項１・費用負担ガイドライン公表日 (平成２７年１１月６日)より前に、契約申込
み等をされた応募者が、「申込み済みの契約申込み等の維持及び旧費用負担ルールの適用を希望」する場合は、応募申込書(募集要領 様式１)において、当該項目をチェックしてください。この場合、旧費用負担ルールが適用されます。
〔契約申込み等を申込み済みの系統連系希望者が契約申込み等の維持を希望する場合〕〔平成２７年１１月６日より前に契約申込み等を行っている場合〕□ 申込み済みの契約申込み等の維持 及び 旧費用負担ルールの適用を
６．契約申込み等の維持の希望
希望※１ ※３（希望される方は□に?印を記入してください）〔平成２７年１１月６日以後に契約申込みを行っている場合〕

レ□

申込み済みの契約申込みの維持を希望※２ ※３・費用負担ガイドライン公表日(平成２７年１１月６日)以後に、契約申込み等をされた応募者が、「申込み済みの契約申込みの維持を希望」する場合
は、応募申込書（様式１）において、当該項目をチェックしてください。
この場合、新費用負担ルールが適用されます。
〔契約申込み等を申込み済みの系統連系希望者が契約申込み等の維持を希望する場合〕〔平成２７年１１月６日より前に契約申込み等を行っている場合〕□ 申込み済みの契約申込み等の維持 及び 旧費用負担ルールの適用を
６．契約申込み等の維持の希望
希望※１ ※３（希望される方は□に?印を記入してください）〔平成２７年１１月６日以後に契約申込みを行っている場合〕□ 申込み済みの契約申込みの維持を希望※２ ※３レ

契約申込み等を申込み済みの応募者において、上記チェックがないものはこれまでの契約申込み等は取下げとみなし、新費用負担ルールを適用いた
します。

２．応募

12

（参考）改正ＦＩＴ法に関する留意事項
電源接続案件募集プロセスにおける設備認定に関する経過措置について
ｏ改正FIT法の施行日（平成29年4月1日）までに電力会社と接続契約を締結していない場合、現在のFIT法に基づく設備認定は失効します。
ｏただし、改正FIT法の施行日より前に開始が公表された電源接続案件募集
プロセスに参加している案件※については、法改正に伴う経過措置として、
同プロセスの完了の翌日から６か月間の猶予期間が設定されます。
※

最終的に接続契約を締結してみなし認定を受けるためには、プロセスに応募するだけでなく、入札により優先系統連系希望者となった上で工事費負担金補償契約等の手続を進め、プロセス完了後に送電系統を運用する一般送配電事業者と接続契約を締結する必要があります。

改正ＦＩＴ法関係の正確な内容は、資源エネルギー庁のHPをご確認ください。
経済産業省資源エネルギー庁HP「なっとく！再生可能エネルギー」
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/２．応募
ｏ応募申込時の留意事項２
・原則として、応募締切以降の応募書類の変更は認めません。また、費用負担ガイドライン公表日より前に契約申込み等を行った応募者における旧費用負担
ルールの適用についても、応募締切以降、適用する費用負担ルールの変更は、認めませんのでご留意ください。

・接続検討開始予定日の前日までに応募書類の補正がなされない場合または検討料の振込みがない場合は、原則として、応募を無効とします。なお、その場合には、通知するとともに、検討料の振込みがなされている場合には検討料を返金いたします。

13

２．応募

14

ｏ応募申込時の留意事項３〔申込み済みの契約申込みの維持〕・通常の契約申込みは、単独で連系することを前提としたものであるため、設備対策を他の系統
連系希望者と共用することを前提に改めて接続検討を行うこととなる電源接続案件募集プロセスに応募した場合は、申込み済みの契約申込み（ＦＩＴ法に係る告示に規定する接続申込みを含む。）は取り下げたものと見なすことになります。
・ただし、H29.4FIT法改正までの間に開始する電源接続案件募集プロセスに関しては、応募時に契約申込み等の維持の希望意思を示すことで、契約申込み等を維持することが可能です。
なお、この場合、契約申込みの受付時点で暫定的に確保した送電系統の容量（接続枠）は開放します。

〔失効条件付きで設備認定を受けている場合の留意事項〕
・電源接続案件募集プロセスは、開始から完了までに１年程度の期間を要します。そのため、
平成26年度以降に失効条件付きで設備認定を受けている場合は、同プロセスの期間中に設備認定が失効する可能性がありますので、十分ご留意ください。

〔電源接続案件募集プロセスの中止について〕・応募された容量が極端に少ない場合など、電源接続案件募集プロセスを継続したとしても不成立となる蓋然性が高いと本機関が判断したときは、同プロセスを中止することがあります。
その場合、不成立となった場合と同様に扱い、系統連系希望者が行なったすべての行為（接続
検討申込み、契約申込み等、応募、入札等）は無効となり、ＦＩＴ調達価格も維持されません。

２．応募

15

ｏ応募申込時の留意事項４〔優先系統連系希望者とならなかった場合の契約申込み等の取扱い〕
・電源接続案件募集プロセスが不成立となった場合および電源接続案件
募集プロセスが成立した場合において優先系統連系希望者とならなかった
ときなど、応募者が優先系統連系希望者とならなかったとき（辞退したときを含む。）には、契約申込み等は無効となります。
・なお、「新費用負担ルール」、「旧費用負担ルール」どちらを適用するかに拘わらず、電源接続案件募集プロセスに応募したが入札を断念した場合や、入札したが落札できなかった場合、または、落札したがその後連系を辞退する場合など、入札対象工事の共同負担者とならなかった場合は、申込み済みの契約申込み等はす
べて取下げと見なすこととなるため、ＦＩＴ調達価格は維持されません。
また、入札の結果、入札対象工事に必要な費用が集まらず、電源接続案件募集
プロセスが不成立となった場合も、同様に申込み済みの契約申込み等はすべて取下げと見なすこととなるため、ＦＩＴ調達価格は維持されません。
以上の点を充分にご理解の上で、応募について検討されますようお願いいたします。

２．応募

16

ｏ応募期間：平成２８年9月5日（月）～平成２８年10月7日（金）（郵送の場合、平成２８年10月7日（金）必着）
ｏ受付時間：午前９時～午前１２時および午後１時～午後５時（ただし、土・日・祝日を除く）
ｏ接続検討の検討料の振込み締切：10月1６日(日)（接続検討開始の前日）
・検討料については、指定される口座に、接続検討開始予定日の前日までに入金されている必要がございます。
・接続検討開始予定日の前日は日曜日になりますが、金融機関によっては、
金曜日の14時以降の振込み処理は、翌営業日の月曜日の取扱いになる場
合がありますので、取扱いの金融機関にご確認ください。
・このため、検討料の振込みにあたっては、余裕を持った手続きをお願いし
ます。

２．応募

17

ｏ提出先（窓口）
応募書類（応募申込書・接続検討申込書等）提出先
・九州電力株式会社 配電本部
ネットワークサービスセンター 系統アクセスグループ
・住所：〒810-8720 福岡市中央区渡辺通二丁目1-82
・電話(代表)：０９２-７６１-３０３１ [営業時間 平日９時～１７時]

9/13追記【留意事項】
・応募書類の受領から九州電力による検討料の請求書の発送までに５営業日程度を要しますので、早めの応募書類提出に努めていただきますようお願いします。
・提出された応募書類に不備があり、補正が必要となる場合、接続検討開始
予定日の前日までに、補正されない場合は、応募が無効となりますので、早めの応募書類提出に努めていただきますようお願いします。

18

３．接続検討ｏ入札にあたり、応募者が連系等を行う場合に必要となる工事費負担金の算定等を行います。
ｏこの段階では、どの応募者が連系等をするか不明なことから、すべての応募者が連系等を行うことを前提に、必要となる入札対象工事以外の対策工事等の工事費負担金を算定します（電源線工事、変電所・バンク逆潮流工事、その他供給設備工事、一般負担の上限超過額）。
ｏ他の応募者と対策を共用する設備がある場合については、
・容量按分負担時（設備を利用するすべての応募者で按分負担するケース）
・全額負担時（設備対策の費用を単独で負担するケース※）の幅付で回答します。
ｏ応募者は、接続検討の回答内容をもとに事業採算性等を検討のうえ、入札および入札額を検討することとなります。
※ 他の応募者が系統連系順位に基づいて現状の空容量の範囲内で連系し、当該応募者が単独で設備対策の費用を負担せざるを得なくなったイメージになります。
〔系統状況の例〕
154kV送電線増強（入札対象設備）

入札対象設備
入札対象設備以外の増強

募集規模10万kW
工事費5億円＜応募後のＡに対する接続検討回答＞
入札対象設備以外の負担金を幅付で示す

66kV系統

A

C

B

△△百万円
～ ▲▲百万円（容量按分負担時）（全額負担時）発電規模1万kW

発電規模4万kW
発電規模2万kWE
発電規模１万kWDF

発電規模3万kW

発電規模0.5万kW【応募者】
事業採算性評価、入札額検討

19

３．接続検討ｏ工事費負担金の算出方法［工事費負担金は（１）～（５）の合計額]
接続検討（入札前）(1)入札対象工事(2)電源線（アクセス線）工事(3)変電所・バンク
逆潮流対策工事(4)その他供給
設備工事(5)一般負担の上限超過額（新費用負担ルール
適用者のみ）

・総工事費のうち特定負担分
・すべての応募者が連系等をした場合の当該応募者に係る工事費負担金（他の応募者と設備を共用する場合は、
容量按分時、全額負担時を回答）
・すべての応募者が連系等をした場合に連系先の配電用変電所でバンク逆潮流工事が必要となる場合には、その工事費負担金（１，２００［円(税抜)/kW]×
最大受電電力［ｋW］）
・すべての応募者が連系等をした場合に必要となる設備対策のうち当該応募者が利用する設備対策の工事費負担金（他の応募者と設備を共用する場合は、
容量按分時、全額負担時を回答）

・入札対象工事に係る当該系統連系希望者の一般負担額とすべての応募者が連系等をした場合に必要となる設備対策のうち当該応募者が利用する設備対策の一般負担額の合計額のうち、一般負担の上限額を超過した額再接続検討（入札後）・入札負担金単価［円/kW］
×最大受電電力［kW］
・電源線の新設工事費または既設設備の対策費用
複数者で設備を共用する場合は、最大受電電力で按分・変電所・バンク逆潮流対策工事の工事費負担金
（１，２００［円(税抜)/kW]×
最大受電電力［ｋW］）
・その他供給設備工事費用（上位系統の送電線増強工事費用、配電用変電所増強工事費用および上位系統の電圧変動対策工事費用等）のうち、系
統連系希望者の特定負担分
複数者で設備を共用する場合は、最大受電電力で按分・入札対象工事およびその他供給設備工事の一般負担合計額のうち、一般負担の上限額を超過した額複数者で設備を共用する場合は、その工事費用（一般負担分）を最大受電電力で按分20

３．接続検討ｏ対策工事のイメージ（入札前の接続検討における工事費負担金）（1）入札対象工事【①部分】
・総工事費の特定負担分（2）電源線工事【②部分】
・電源線の新設工事費用または既設設備の対策工事費用（他の応募者と設備を共用する場合は、
容量按分時、全額負担時を回答）（３）変電所・バンク逆潮流対策工事【③部分】
・すべての応募者が連系等をした場合に必要となる設備対策のうち当該応募者が利用する設備対策の工事費負担金（１，２００［円(税抜)/kW]×最大受電電力［ｋW］）（４）その他供給設備工事【④部分】
・すべての応募者が連系等をした場合に必要となる設備対策のうち当該応募者が利用する設備対策の工事費負担金（他の応募者と設備を共用する場合は、
容量按分時、全額負担時を回答）①入札対象工事
220/66kV変圧器増設

66kV送電線④その他供給工事（送電線増強）②6６kV電源線
特別高圧（応募者１）④その他供給工事（配電用変電所
変圧器増強）

配電用変電所
66/6kV 変圧器②6kV電源線
高圧（応募者３）②6kV電源線
高圧（応募者４）③変電所バンク
逆潮流対策工事②6kV電源線
高圧（応募者２）

21

３．接続検討（５）一般負担の上限超過額（新費用負担ルールの適用者のみ）
ｏ新費用負担ルールにおける「入札対象工事」および「その他供給設備工事」の一般負担合計額のうち、広域機関が指定する「一般負担の上限額」を超過したもの
一般負担の上限額
適用後［万円/kW］

・複数の応募者が共有する場合、入札で決まる系統連系順位に基づき、起因者以降の事業者の最大受電電
力比で按分した金額の合計のうち、一般負担分の上限額を超過したもの

入札対象工事の単価［万円/kW］

入札負担金
単価

一般負担
単価

（例：1.4万円/kW）

入
札
（
特
定
負
担
）
一
般
負
担

その他供給設備工事の単価［万円/kW］

＋

特定負担
単価

一般負担
単価
（例：0.8万円/kW）

特
定
負
担
一
般
負
担

入
札
（
特
定
負
担
）
特
定
負
例：2.2万円/kW
担

特
定
負
担

一般負担の
上限額を超
過したため
特定負担と
なる部分

1.5万円/kW 一
一般負担の
上限額
（太陽光の場合1.5万円/kW）

般
負
担

一
般
負
担

一
般
負
担

22

３．接続検討ｏ一般負担の上限額
一般負担の上限額は、本機関にて発電設備の設備利用率を考慮して指定されています。

電源種別
バイオマス（専焼）※2
地熱
バイオマス（石炭混焼）
バイオマス（LNG混焼）
原子力
石炭火力
LNG火力
小水力 ※3
廃棄物（バイオマス（専焼）を除く）
一般水力 ※4
バイオマス（石油混焼）
石油火力
洋上風力
陸上風力
太陽光
本機関ホームページに掲載

一般負担の上限額 ※1
4.9万円/kW
4.7万円/kW
4.1万円/kW
4.1万円/kW
4.1万円/kW
4.1万円/kW
4.1万円/kW
3.6万円/kW
3.3万円/kW
3.0万円/kW
2.3万円/kW
2.3万円/kW
2.3万円/kW
2.0万円/kW
1.5万円/kW※1：税抜き※2：バイオマスに該当する廃棄物のみを燃焼するものを含む※3：1,000kW以下※4：1,000kWを超えるもの

３．接続検討
ｏ接続検討の回答
・接続検討の結果は、原則として※、接続検討開始日から３か月以内に回答いたします。
・接続検討回答に入札対象工事以外の供給設備工事（６６ｋＶ以上）を含む場合
は、工事箇所の現状の空容量、設備を共用する応募容量、対策工事費、工期についてお知らせします。
・応募者に対しては、接続検討の回答にあわせ、入札および入札額検討のための情報として、応募受付件数、応募容量、最低入札負担金単価等をお知らせいたします（募集要領 別紙６参照）。
※ 応募件数が著しく多く検討が輻輳する場合など、接続検討の回答が回答予定日を超過する場合があります。その場合は、超過することが判明次第速やかに、その理由、進捗状況及びプロセスの今後の見込み（延長後の回答予定日を含む。）について応募者に連絡いたします。

23

４．入札

24

(1)入札手続ｏ連系等を希望する応募者は、接続検討の回答内容を踏まえ、入札対象工事に対する工事費負担金として、入札負担金単価を記載した入札書を入札締切日までに提出してください。
ｏ入札にあたっては、最低入札負担金単価を設けますので、最低入札負担金単価以上の単価で入札してください。最低入札負担金単価を下回る単価での入札は無効となります。
都城エリア
ｏ最低入札負担金単価は、原則として、入札対象工事の工事費総額（以下「入札対象工事費」といいます。）を応募容量※１で割った単価※２を基準に設定し、接続検討の回答時に通知します。
ｏ参考値として、入札対象工事を募集容量で割った単価は、0.9万円/kW（税抜）となります。
日向・一ツ瀬エリアｏ最低入札負担金単価は、原則として、入札対象工事の工事費総額を応募容量※3と先行事業者の最大受電電力の合計で割った単価※2を基準に設定し、接続検討の回答時に通知します。
ｏ参考値として、入札対象工事の工事費総額を募集容量と先行事業者の最大受電電力の合計で割った単価は、0.6万円/kW（税抜）となります。
※１ 応募容量が募集容量を上回る場合は、原則として、入札対象工事費を募集容量で割った単価とします。
※２ 入札対象工事が新費用負担ルールにおいて一般負担がある場合で、入札者が新費用負担ルール適用者であるときは、当該入札者の入札額に一般負担が加算されますので、入札対象工事の工事費総額を応募
容量と先行事業者の最大受電電力で割った単価よりも低い最低入札負担金単価となります。
※３ 応募容量が募集容量を上回る場合は、原則として、入札対象工事の工事費総額を募集容量と先行事業者の最大受電電力の合計で割った単価とします。

４．入札

25

(2)入札保証金
ｏ入札後に辞退者が続出すると、入札不成立となるリスクが高まるほか、工事費負担金算定の繰り返しが生じ、プロセスが遅延するおそれがあるため、これを抑止するために、原則として、入札負担金の５％相当を入札保証金として申し受けます。
入札保証金＝入札負担金単価［円／ｋＷ］×最大受電電力［ｋＷ］×５％＋消費税等相当額
ただし、上記が「20万円＋税」を下回る場合は、「20万円＋税」

ｏ入札者がプロセスを辞退した場合、入札保証金を没収し、入札対象工事費に充当します。
（ただし、プロセスが不成立となった場合は返金）
ｏプロセスが成立して優先系統連系希望者となった場合は、当該優先系統連系希望者の工事費負担金に充当します。
ｏプロセスが不成立となった場合、及びプロセスが成立したものの優先系統連系希望者とならなかった場合（ただし、辞退した場合は除く）は返金します。

４．入札

26

【入札負担金単価の検討にあたって】
ｏ新費用負担ルール適用者については、連系等に伴い一般負担が支出されることを踏まえ、当該
系統連系希望者の電源種別ごとの一般負担の上限額を踏まえた一般負担単価を控除した金額を最低入札負担金単価とします。このため、電源種別ごとに最低入札負担金単価が異なる場合があります。
ｏ最低入札負担金単価については、接続検討の回答に併せてお知らせいたしますので、新費用負担ルール適用者の方は、十分ご確認の上、最低入札負担金単価以上の単価で、入札くださいますようお願いします。
ｏしかし、実際の入札においては、接続検討の回答内容を踏まえ、入札を控える応募者がいることが想定されます。
ｏしたがって、現実的には入札がなされた発電設備等の容量が応募容量を下回る可能性が大きく、その場合、入札者全員が最低入札負担金単価と同額の入札を行っていた場合であっても、入札は不成立となります。
ｏそこで、接続検討の回答時に、最低入札負担金単価と併せて、応募受付件数、応募容量をお知らせしますので、系統連系希望者（入札者）は、入札を成立させるためには、最低入札負担金
単価を超える入札が必要となる可能性も考慮の上、入札負担金単価についてご検討ください。

27

４．入札
【入札における成立および不成立のイメージ】〔ケース１〕
最低入札負担金単価付近の入札しかなかった場合のイメージ（不成立）

単価[円 /kW]

最 低入札
負 担金単 価

：入札負担金単価
入 札対象
工 事費

〔ケース２〕
募集容量以下の入札量しかなかったが負担金が集まった場合のイメージ（成立）

単価[円 /kW]：入札負担金単価
：精算後

入 札対象
工 事費

応募
容 量 募 集容量
▼ ▼

最 低入札
負 担金単 価応 募容量
▼ 募 集容量▼容量[kW]
実 際の入 札量

容量[kW]
優 先系統 連系希 望者

実 際の入 札量

【入札保証金の振込方法等について】
ｏ入札保証金の振込方法と期限については、接続検討回答時に連絡いたします。
（平成２９年１月中旬頃 連絡予定）

28

４．入札

ｏ応募容量が募集容量を超過している場合は、原則として、入札対象工事として、募集要領に記載の増強工事に加えて「すべての応募者が連系可能な増強工事」の２つの増強案を入札において提示します。
ｏ入札者には、工事費・工期などから上位系統対策として負担可能な額（入札額）にて「募集要領に記載の増強工事のみ」又は「募集要領に記載の増強工事 及び すべての応募者が連系可能な増強工事」のいずれかに入札申込みを行っていただきます。
ｏ原則として、入札の成立条件を満足した増強工事のうち、最も連系可能量が大きい増強工事を入札対象工事として、以降の募集プロセスを進めます。
（系統状況の例）

募集対象エリア
F変電所

至G変電所

至I変電所

【 】現状の空容量
B
5万kW

H変電所
E変電所
220kV

66kV
T410【10万kW】

すべての応募者が連系可能な増強工事②（入札状況の例）
A
B
C

入札者

入札額(単価)

3万kW
5万kW
4万kW
総 額

8万円/kW
4万円/kW
2万円/kW－

A410【0kW】
募集要領に記載の
増強工事①

J変電所

A
3万kW

C
4万kW

入札申込み
増強工事①（＋9万kW、18億円、5年） 増強工事②（＋13万kW、93億円、8年）
○（１位）
○
○（２位）
×
○（ただし、落選）
×
当選者ABで４４億円（成立）
24億円（不成立）

29

４．入札
ｏ入札書の提出（１）提出書類（提出部数は１部）
・入札書（様式２－１）
・入札申込書（様式２－２）［留意事項］
・押捺の印鑑は，「応募申込書」と同一としてください。
様式２－２

様式２－１

入札書（様式２－１）
入
東北電力株式会社

平成

年

月

日

入札申込書（様式２－２）

札 書

平成

会

東北電力株式会社

所
社

日

御中
住

名

代 表 者 氏 名

会

印

所
社

名

代 表 者 氏 名
当社は、電力広域的運営推進機関が主宰する「福島県白河エリアにおける電源接続案件募集プロセス」に関する
当社の下記応募について、平成２８年８月２４日付募集要領を承認のうえ、下記のとおり入札します。

記
１．応募申込時の受付番号

１．応募申込時の受付番号
円／ｋＷ（税抜）

２．入札負担金単価※

最低入札負担金単価以上の単価で入札してください円
３．入札保証金額※

２．入札負担金単価

同封「入札書」のとおり

３．入札保証金額

同封「入札書」のとおり（税込）

次の①または②のいずれか高い方① 入札負担金単価［円／ｋＷ］（税抜）×最大受電電力［ｋＷ］×５％＋税② ２０万円＋税

担当者名
住所
電話
FAX
E-mail４．入札保証金返還時の口座
銀行名
支店名
預金科目

普通 ・ 当座

口座番号（フリガナ）

口座名義人の氏名※ 入札負担金単価が最低入札負担金単価を下回る場合、及び振込期限までに入札保証金の振込みがない場合、または、不足している場合は、原則として、入札が無効となりますので、ご留意ください。

５．連絡先 担当者名

注）手書き時の算用（アラビア）数字の書き方

住所
電話

すきまを開ける

FAX
E-mail
上にのばす

下にのばす

閉じる

印

当社は、電力広域的運営推進機関が主宰する「福島県白河エリアにおける電源接続案件募集プロセス」に関する
当社の下記応募について、平成２８年８月２４日付募集要領を承認のうえ、同封する入札書のとおり入札を申し込みます。

記

線一本

月

御中
住

４．連絡先

年

入札申込書

30

４．入札

ｏ提出方法
・入札書類は郵送（簡易書留等の配達記録が残る方法）にて提出ください。
・封筒は二重封筒（中封筒と外封筒）で提出ください。
◆中封筒（中封筒のおもて）

入札書在中
中封筒は、入札者にて準備の・宮崎県●●エリアにお上、おもてに以下を記載
ける電源接続案件募集「入札書在中」プロセス「宮崎県都城エリアにおける・応募申込時の受付
電源接続案件募集プロセス」
番号 ●●●
・開札日●月●日
又は「宮崎県日向・一ツ瀬エリアにおける電源接続案件募集プ
ロセス」「応募申込時の受付番号」「開札日」（外封筒のおもて）（中封筒のうら）印

入札書（様式2-1）を入れ，これと同一の
印鑑で封印

印

印

中封筒

◆外封筒
外封筒は、九州電力が接続検討結果の回答に同封する入札
専用封筒を使用（送付先は記載済み）

入
札
申
込
書
在
中

九
ネ州
ッ電
サト力
ーワ株
ビー式
スク会
セ 社
ン
タ
ー
行

福
岡
県
二福
丁岡
目市
一中
番央
八区
十渡
二辺
号通

入札申込書
（様式2-2）

中封筒と入札申込書(様式2-2)を封
入

４．入札

31

ｏ入札時の留意事項
・以下の場合には系統連系希望者の入札が、原則として、無効となります。なお、その場合には、通知の上、入札保証金を返金いたします。
（ａ）記名押捺がない場合（ｂ）意思表示の内容が不明確な場合（ｃ）提出書類に虚偽の記載がある場合（ｄ）入札負担金単価が最低入札負担金単価を下回る場合（ｅ）振込期限までに入札保証金の振込みがない、または、不足している場合
・電源接続案件募集プロセスの応募者以外は入札できません。
・入札締切後は入札負担金単価の変更はできません。
ｏ提出先
・九州電力株式会社 配電本部
ネットワークサービスセンター 系統アクセスグループ
・住所：〒810-8720 福岡市中央区渡辺通二丁目1-82
・電話(代表) ：０９２-７６１-３０３１ [営業時間 平日９時～１７時]［留意事項］
・全ての入札者は、郵送（簡易書留等の配達記録が残る方法）にて提出ください。
ｏ入札期限
平成２９年２月中旬頃（予定）（応募者には接続検討の回答時にお知らせいたします）

５. 開札および優先系統連系希望者の決定

32(1)開札作業
ｏ開札日に入札書が封入された封筒を開封し、入札内容を確認します。

(2)系統連系順位の決定
ｏ入札者の系統連系順位は、入札負担金単価が高い順に広域機関が決定します。
ｏただし、新費用負担ルール適用者については、連系等に伴い一般負担が支出されることを踏
まえ、新費用負担ルール適用者の入札負担金単価を次のとおり補正した単価にて順位を決定します。
新費用負担ルール適用者の入札負担金単価（補正後）＝ 入札負担金単価 ＋ 当該系統連系希望者の一般負担単価※
ｏ同一の入札負担金単価（補正後）の入札者間の系統連系順位は、原則として、抽選により決定します。
※

当該系統連系希望者の一般負担単価＝入札対象工事費のうち新費用負担ルールにおける一般負担額 ／ 優先系統連系希望者の最大受電電力の合計
ただし、当該系統連系希望者の電源種別の一般負担の上限額を超える場合は、一般負担の上限額。

(3)優先系統連系希望者の決定
ｏ募集容量の範囲内の系統連系順位の入札者が優先系統連系希望者となります。

(4)都城エリアの入札の成立条件
ｏ入札の成立条件は以下を満たす場合
（

①＋②

）≧

③

①：優先系統連系希望者の「入札負担金単価（税抜）×最大受電電力」の合計②：優先系統連系希望者のうち新費用負担ルール適用者の「当該系統連系希望者の一般負担単価※
×最大受電電力」の合計③：入札対象工事費（税抜）33

５. 開札および優先系統連系希望者の決定〔都城エリアの入札成否のイメージ〕
成立ケース

単価
［万円/KW］

不成立ケース：入札負担金単価：入札負担金単価：一般負担単価（0.9）：一般負担単価（1.58）

入札額
＋
一般負担額

必要工事費
20.6億円

26.9億円
1.5

1.5

2.18

1.2

2.0

必要工事費
20.6億円
1.7

20.3億円 増強規模
23.7万kW
▼

1.58

1.5

不成立

入札額
＋
一般負担額

2.0

増強規模
23.7万kW
▼

1.4
1.3

単価
［万円/KW］

成立

1.2
1.1

1.0

0.9

1.0

0.9

0.9

1.0

0.5

0.5

A
地
熱
新

B
太
陽
光
新

C
太
陽
光
新

D E
太 太
陽 陽
光 光
旧 新

優先系統連系希望者の容量

F
水
力
新

23万kW

G
太
陽
光
旧

H
風
力
新

容量
［万KW］

A
地
熱
新

B
太
陽
光
新

E HD
太 風太
陽 力陽
光 新光
新
旧

優先系統連系希望者の容量

G
太
陽
光
旧
13万kW

ｏ成立条件を満たさない場合、原則として、その時点で電源接続案件募集プロ
セスは不成立となります。

容量
［万KW］

34

５. 開札および優先系統連系希望者の決定(５)日向・一ツ瀬エリアの入札の成立条件

ｏ先行事業者がいる場合、電源接続案件募集プロセスにおける募集容量は、対策工事後の連系
可能容量から先行事業者の最大受電電力を控除した容量となります。
〔先行事業者がいる場合の募集イメージ〕
増強後設備（＋約５３．６万kW、約34.8億円）
既設設備
先行事業者 約１７．５万kW（契約申込み済み）

募集プロセス ３６．１万kW
約２３．４億円（先行事業者が約１１．４億円負担する前提）

ｏ対策工事の費用については、先行事業者と電源接続案件募集プロセスで按分負担することになりますので、電源接続案件募集プロセスの入札の成立条件は次のとおりとなります。
（

①＋②

）≧

③×④／（

④＋⑤

）

①：優先系統連系希望者の「入札負担金単価（税抜）×最大受電電力」の合計②：優先系統連系希望者のうち新費用負担ルール適用者の「当該系統連系希望者の一般負担単価※×最大受電電力」の合計③ ：入札対象工事の工事費総額（税抜）④ ：優先系統連系希望者の最大受電電力の合計⑤ ：先行事業者の最大受電電力の合計※

当該系統連系希望者の一般負担単価＝入札対象工事費のうち新費用負担ルールにおける一般負担額 ／ 優先系統連系希望者の最大受電電力の合計
ただし、当該系統連系希望者の電源種別の一般負担の上限額を超える場合は、一般負担の上限額。

５. 開札および優先系統連系希望者の決定

35〔日向・一ツ瀬エリアの入札成否のイメージ〕
成立ケース
単価［万円/KW］：入札負担金単価

必要工事費
23.4億円：一般負担単価（0.46）

1.5

1.2 1.16
1.0

入札額
＋
一般負担額

成立

31.6億円
1.16

0.96

0.96

0.96

0.9

0.65

増強規模
53.6万kW▼

0.76
0.7 0.66

0.66

0.66

0.65

0.5

先行事業者の按分負担
11.4億円
先行事業者
17.5万kW

A B
太 地
旧 新

C
太
新

D
太
新

E
太
新

F
太
新

G
太
旧

優先系統連系希望者の容量

H I J
太 太 太
旧 新 新

K
水
新

L
風
新

M
太
旧

容量
［万KW］

36万kW

不成立ケース
単価［万円/KW］
1.5：入札負担金単価：一般負担単価（0.74）

1.44

1.44

必要工事費
16.6億円

1.2
1.04
0.94 0.94

1.04
1.0

0.7

入札額
＋
一般負担額
16.2億円

不成立
増強規模
53.6万kW
▼

0.65

0.5

先行事業者の按分負担
18.2億円
先行事業者
17.5万kWB地新C A H J L I
太 太 太太 風 太
新 旧 新新 新 旧優先系統連系希望者の容量

M
太
旧
１６万kW

容量
［万KW］

36

５. 開札および優先系統連系希望者の決定(６)日向・一ツ瀬エリアの入札の成立条件を満たさない場合の対応について
ｏ先行事業者と電源接続案件募集プロセスで対策工事費を按分負担する場合では、募集容量の範囲内の系統連系順位の入札者をすべて優先系統連系希望者とすると入札の成立条件を満たさない〔下図ケース①〕ものの、系統連系順位が上位の入札者に限って優先系統連系希望者とすると入札の成立条件を満たす場合があります〔下図ケース②〕
ｏその場合は、原則として、入札の成立条件を満たす範囲の系統連系順位の入札者を優先系統
連系希望者とし、入札の成立を図ります。（ケース②の場合、系統連系希望者Mは、非優先系
統連系希望者となります）〔入札の成立条件を満たさない場合の対応のイメージ〕
ケース①
単価［万円/KW］
1.5

必要工事費
16.6億円：入札負担金単価：一般負担単価（0.74）

1.44

1.44

1.2
1.04
0.94 0.94

1.04
1.0

入札額
＋
一般負担額

不成立

16.2億円

0.7

0.65

I
太
旧

M
太
旧

増強規模
53.6万kW▼

0.5

先行事業者の按分負担
18.2億円
先行事業者
17.5万kW

1.5

C A H J L
太 太 太太 風
新 旧 新新 新優先系統連系希望者の容量

ケース②
単価［万円/KW］

B
地
新：一般負担単価（0.84）

1.54

１６万kW

必要工事費
14.2億円：入札負担金単価
1.54
1.2
1.14

1.18

入札額
＋
一般負担額
14.6億円

1.04 1.04

1.0

容量
［万KW］

成立
増強規模
53.6万kW▼

0.7
0.5

先行事業者の按分負担
20.6億円
先行事業者
17.5万kWB地新C A H J L I
太 太太 太 風 太
新 旧新 新 新 旧優先系統連系希望者の容量

M
太
旧
１２万kW

容量
［万KW］

５. 開札および優先系統連系希望者の決定

37(７)開札後の留意事項
ｏ発電地点が重複する優先系統連系希望者が確認された場合、当該優先系統連系希望者にその状況をお知らせしますので、他の重複する優先系統連系希望者や土地所有者等と調整を行ってください※。なお、本機関及び九州電力は、かかる調整に関する仲介・あっせんを行いません。また、本機関及び九州電力は、諸契約締結後でも、発電地点が重複することにより発生した損害は補償いたしません。
なお、地点重複を解消せず、工事費負担金補償契約を締結された場合、地点重複解消後に辞退される優先系統連系希望者は、同契約に基づく工事費負担金補償金をご負担いただくことになりますので、ご留意ください。
※調整のため、重複している優先系統連系者の連絡先をお伝えすることがあります。

38

６.再接続検討

ｏ優先系統連系希望者の決定後、系統連系順位に基づき、すべての優先系統連系希望者について再接続検討を実施し、優先系統連系希望者に回答します。
ｏ工事費負担金は、次スライドの合計額となります。
ｏ「その他供給設備工事」「変電所・バンク逆潮流工事」は、対策の起因となった系統連系順位
以降の優先系統連系希望者は費用負担が必要となります（系統連系順位が上位で、現状の空容量の範囲内で連系できる場合は費用負担はありません）。
ｏ優先系統連系希望者は、再接続検討の回答内容をもとに事業採算性等を検討のうえ、再接続検討回答内容を了承のうえ共同負担意思を表明するのか否かについてご検討下さい。
〔系統状況の例〕
154kV送電線増強（入札対象設備）

募集規模10万kW
工事費5億円

入札対象設備
入札対象設備以外の増強＜再接続検討における工事費負担金回答＞
66kV系統
１位

A

２位

C

発電規模4万kW
発電規模2万kW
４位

E

発電規模１万kW

D ３位
発電規模3万kW系統連系順位に基づき接続検討を行い、工事費負担金を回答事業者Ａ（１位）：■■百万円
事業者Ｅ（４位）：××百万円【優先系統連系希望者】
共同負担意思表明

39

６.再接続検討
ｏ工事費負担金の算出方法［工事費負担金は（１）～（５）の合計額]
接続検討（入札前）(1)入札対象工事(2)電源線（アクセス線）工事(3)変電所・バンク
逆潮流対策工事(4)その他供給
設備工事(5)一般負担の上限超過額（新費用負担ルール
適用者のみ）

・総工事費のうち特定負担分
・すべての応募者が連系等をした場合の当該応募者に係る工事費負担金（他の応募者と設備を共用する場合は、
容量按分時、全額負担時を回答）
・すべての応募者が連系等をした場合に連系先の配電用変電所でバンク逆潮流工事が必要となる場合には、その工事費負担金（１，２００［円(税抜)/kW]×
最大受電電力［ｋW］）
・すべての応募者が連系等をした場合に必要となる設備対策のうち当該応募者が利用する設備対策の工事費負担金（他の応募者と設備を共用する場合は、
容量按分時、全額負担時を回答）

・入札対象工事に係る当該系統連系希望者の一般負担額とすべての応募者が連系等をした場合に必要となる設備対策のうち当該応募者が利用する設備対策の一般負担額の合計額のうち、一般負担の上限額を超過した額再接続検討（入札後）・入札負担金単価［円/kW］
×最大受電電力［kW］
・電源線の新設工事費または既設設備の対策費用
複数者で設備を共用する場合は、最大受電電力で按分・変電所・バンク逆潮流対策工事の工事費負担金
（１，２００［円(税抜)/kW]×
最大受電電力［ｋW］）
・その他供給設備工事費用（上位系統の送電線増強工事費用、配電用変電所増強工事費用および上位系統の電圧変動対策工事費用等）のうち、系
統連系希望者の特定負担分
複数者で設備を共用する場合は、最大受電電力で按分・入札対象工事およびその他供給設備工事の一般負担合計額のうち、一般負担の上限額を超過した額複数者で設備を共用する場合は、その工事費用（一般負担分）を最大受電電力で按分７．共同負担意思確認

40

共同負担意思確認
ｏ優先系統連系希望者は、再接続検討回答をご確認の上、原則として、回答書の発送日から15
営業日以内※に、工事費負担金を負担した上で連系等を行う意思があるか否かを九州電力に共同負担意思確認書（様式３－１または様式３－２）を提出することをもってご回答ください。
ｏ辞退者が発生した場合は、再度、優先系統連系希望者を決定し、再接続検討を実施します。
ｏすべての優先系統連系希望者から、工事費負担金の負担の意思があり、連系等を希望することが確認できた場合、工事費負担金の額が確定します。
※ 同期間が経過した場合は、原則として、辞退したものとして取り扱います。

８．工事費負担金補償契約

41

工事費負担金補償契約
ｏ電源接続案件募集プロセスの完了以降に辞退者が発生した場合、工事費負担金の再算定を行って、優先系統連系希望者が負担する仕組みとすると、辞退者が更に辞退者を発生させることにつながり、結果的にプロセスが遅延することとなります。
ｏこのため、電源接続案件募集プロセスの完了に際し、優先系統連系希望者がプロセス完了以降に辞退した場合に、当該優先系統連系希望者が他の優先系統連系希望者と共用する予定であった増強設備の費用について辞退した場合においても負担する契約（工事費負担金補償契約）を締結します。
ｏ工事費負担金が確定した場合、優先系統連系希望者は、原則として、工事費負担金の確定日から10営業日以内※に、一般送配電事業者と工事費負担金補償契約を締結してください。
※ 同期間が経過した場合は、原則として、辞退したものとして取り扱います。

ｏ工事費負担金補償金額は、原則として、次に示す項目の合計額とします。
ａ 入札対象工事の工事費負担金
ｂ 電源線工事のうち他の優先系統連系希望者と共用する設備に係る工事費負担金
ｃ その他供給設備工事のうち他の優先系統連系希望者と共用する設備に係る工事費負担金
ｄ 入札対象工事およびその他供給設備工事のうち他の優先系統連系希望者と共用する設備の当該優先系統連系希望者に係る工事費の一般負担分

９．プロセス完了・公表および諸契約締結

42(1)プロセス完了・結果公表
ｏすべての優先系統連系希望者との間で工事費負担金補償契約を締結した場合、電源接続案件募集プロセスは成立し、同プロセスを完了します。
ｏ電源接続案件募集プロセスの完了後、同プロセスの結果について公表します。

(2)諸契約締結
ｏ優先系統連系希望者には、原則として、電源接続案件募集プロセスの結果の公表日から１０営
業日以内に、九州電力に契約申込みを行ってください。
ｏ契約申込後、九州電力との間で、工事費負担金契約その他の必要となる契約を締結していただ
きます。

43

９．プロセス完了・公表および諸契約締結
工事費負担金契約における入札対象設備の工事費負担金の補正について

ｏ工事費負担金契約の締結時において、優先系統連系希望者の入札負担金および一般負担額の合計が入札対象工事の工事費総額を超過または不足する場合には、超過額または不足額を優先系
統連系希望者の最大受電電力で按分した金額について、入札対象設備の工事費負担金を補正します。
〔減額補正のイメージ〕【入札後】【工事費負担金契約時（補正後）】:入 札 負 担 金 単 価

単価[万円/kW]

5.0

増強規模（募集容量）
３２万kW

5.0

工事費総額
（入札対象工事費）
３６億円
3.5

3.5

:特 定 負 担

単価[万円/kW]

増強規模（募集容量）

5.0

▼

▼

3.5

3.5
3.0

3.0

3.0

3.0

3.2

3.0

1.5

3.0

工事費総額
（入札対象工事費）
３６億円
3.0

3.5

1.7

1.7

一

一

一

1.2

1.2

1.2

般

般

般

般

負

負

負

負

負

一

一

一

担

担

担

担

担

般

般

般

水

太

太

太

地

風

水

太

太

力

力

陽

陽

陽

熱

力

力

陽

陽

Ｃ

Ｄ

光

光

光

Ｂ

Ｃ

Ｄ

光

光

E

F

Ａ

E

F

一

一

一

一

一

一

般

般

般

般

般

負

負

負

負

担

担

担

担

太

地

風

陽

熱

光

Ｂ

Ａ

1.5

容量
[万kW]

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

位

位

位

位

位

位

位

位

位

位

位

位

優先系統連系希望者の容量 24万kW

優先系統連系希望者の容量 24万kW

容量
[万kW]

宮崎県都城エリア個別説明

宮崎県都城エリア個別説明

44

１０．入札対象工事の概要と成立条件などについて（１）対象設備および対策工事内容

都城変電所220 /110ｋＶ変圧器 増強工事（150MVA１台増設）（２）入札対象工事費
約２０．６億円（税抜）【参考】新費用負担ルールに基づく算定額
特定負担（発電設備設置者が負担する費用）：０億円（税抜）
一般負担（託送料金を通じて広く系統利用者が負担する費用）：約２０.6億円（税抜）45１０．入札対象工事の概要と成立条件などについて

46（３）工事完了予定時期
電源接続案件募集プロセス完了時から約４年９か月後（平成3４年３月頃目途）
実際の工事完了時期は、募集スケジュール、対策工事に伴う作業停止調整等により、当初の予定から変動する可能性があります。

［留意事項］
・改正ＦＩＴ法に伴い、本プロセス成立後に系統接続する場合、契約締結から工事完了まで３年を超過することから、事業用太陽光の場合、認定時の価格から調達価格が下落するか、
調達期間を短縮する対象となります。
・このため、入札される場合には、上記の点も考慮のうえ、入札負担金単価をご検討ください。

（参考）事業用太陽光に関する運転開始期限について
ｏ設備認定日（認定の経過措置対象となる案件については、みなし認定移行日）から運転開始日までに３年を超過した場合、調達価格を認定時の価格から毎年一定割合（例：年５％）下落させる、又は調達期間を短縮させる方法について、調達価格等算定委員会の議論を踏まえて決定されます。

改正ＦＩＴ法関係の正確な内容は、資源エネルギー庁のHPをご確認ください。
経済産業省資源エネルギー庁HP「なっとく！再生可能エネルギー」
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/

１０．入札対象工事の概要と成立条件などについて

47（４）募集する容量
２３．７万ｋＷ（５）募集する電源
募集対象エリア内において、高圧又は特別高圧の送電系統に連系して電力を流入する
発電設備等
同一事業地における５０ｋＷ以上の設備を５０ｋＷ未満の設備に分割したＦＩＴ電源を含みます。

48

１０．入札対象工事の概要と成立条件などについて
ｏ工事概要図【現 状】
大淀川第二発電所

細野変電所

大淀川第一発電所
高原変電所
220kV
都城変電所

66kV
都城変電所

志和池
変電所
都城変電所 220/110kV変圧器 増強工事 志和池変電所

220kV
高野開閉所

都北変電所
110kV
都城変電所

川東変電所
日南変電所

末吉変電所

都城エリア（募集対象エリア）においては、これまで多くの事業者が電源の連系を希望した結果、同エリア
は連系容量の上限に到達【対策工事の考え方】
連系を希望する事業者の系
統連系に必要な系統増強を実施し、連系容量の拡大を
図る

鷹尾変電所
鷹尾変電所

【入札対象】
飫肥変電所

同エリア内の最上位設備となる都城変電所の220kV変
圧器増強工事を入札対象と
する

若葉変電所
野方変電所

大隅変電所

志布志変電所

福島変電所

１０．入札対象工事の概要と成立条件などについて
ｏ募集対象エリア

●

天草

49

１０．入札対象工事の概要と成立条件などについて

50

ｏ募集対象エリア
宮崎県
市町村名

字・丁名

宮崎市

田野町甲、高岡町浦之名

都城市

菖蒲原町、一万城町、今町、岩満町、祝吉、祝吉町、梅北町、大岩田町、乙房町、甲斐元町、菓子野町、金田町、上川東、上水流町、上長飯町、上東町、上町、北原町、久保原町、蔵原町、郡元、郡元町、五十町、小松原町、栄町、志比田町、下川
東、下水流町、下長飯町、庄内町、神之山町、関之尾町、千町、大王町、鷹尾、高木町、高崎町江平、高崎町大牟田、高崎町東霧島、高崎町縄瀬、高崎町笛水、高崎
町前田、高城町有水、高城町石山、高城町大井手、高城町桜木、高城町四家、高城町高城、高城町穂満坊、高野町、立野町、太郎坊町、妻ケ丘町、天神町、年見町、
都北町、豊満町、中原町、中町、夏尾町、西町、野々美谷町、八幡町、花繰町、早鈴町、早水町、東町、姫城町、平江町、平塚町、広原町、前田町、松元町、丸谷町、御池町、美川町、南鷹尾町、南横市町、蓑原町、都島町、都原町、宮丸町、牟田町、安久町、山田町中霧島、山田町山田、山之口町富吉、山之口町花木、山之口町山之口、横市町、吉尾町、吉之元町、若葉町

日南市

吾田東、吾田西、油津、板敷、伊比井、今町、岩崎、梅ケ浜、大窪、大堂津、乙姫町、飫肥、春日町、風田、上方、上平野町、北郷町大藤、北郷町北河内、北郷町郷之原、木山、楠原、隈谷、毛吉田、材木町、酒谷甲、酒谷乙、塩鶴、下方、瀬貝、
瀬西、園田、中央通、塚田甲、塚田乙、天福、時任町、戸高、殿所、中平野、南郷
町潟上、南郷町谷之口、南郷町津屋野、南郷町中村甲、南郷町中村乙、南郷町贄波、
南郷町西町、南郷町東町、南郷町南町、南郷町榎原、南郷町榎原甲、南郷町榎原乙、
南郷町榎原丙、南郷町脇本、西弁分、西町、萩之嶺、東弁分乙、東弁分甲、平野、
平山、富土、星倉、本町、益安、松永、宮浦、吉野方

１０．入札対象工事の概要と成立条件などについて

51

ｏ募集対象エリア
宮崎県
市町村名
字・丁名
北諸県郡三股町 今市、樺山、五本松、新馬場、蓼池、中原、長田、花見原、稗田、宮村、餅原
西諸県郡高原町 後川内、蒲牟田、西麓、広原
小林市
駅南、北西方、須木内山、須木下田、須木鳥田町、須木中原、須木奈佐木、堤、
水流迫、野尻町紙屋、野尻町東麓、野尻町三ケ野山、東方、細野、本町、真方、南西方
えびの市
池島、大河平、小田、杉水流、原田
串間市
市木、奈留、大平、一氏、西方

鹿児島県
市町村名

字・丁名

曽於市

大隅町荒谷、大隅町岩川、大隅町大谷、大隅町境木町、大隅町坂元、大隅町
下窪町、大隅町須田木、大隅町段中町、大隅町月野、大隅町恒吉、大隅町中
之内、大隅町鳴神町、末吉町岩崎、末吉町上町、末吉町栄町、末吉町新町、末吉町諏訪方、末吉町二之方、末吉町深川、末吉町本町、末吉町南之郷、財部町北俣、財部町下財部、財部町南俣

曽於郡大崎町

野方

志布志市

松山町新橋

鹿屋市

輝北町諏訪原、輝北町市成、輝北町下百引、輝北町平房

霧島市

霧島永水、国分川内、福山町福地

注）上記以外のエリアにおいても対象となる場合がありますので、詳細は九州電力にお問いあわせください。

１０．入札対象工事の概要と成立条件などについて

52

留意事項
ｏ発電設備等の連系等には入札対象工事以外の対策工事も必要となりますので、入札対象工事以外の対策工事の工事費負担金や工期等にご留意ください。
なお、入札対象工事実施後における募集対象エリアの送電系統の状況について、
次スライド（募集要領 別紙５）に示しますので、入札対象工事以外の対策工事の必要性を推察する資料として応募を検討する際にご活用ください。
ｏ応募状況や入札結果を踏まえて発電設備等の連系等に必要となる対策工事の工事費負担金（概算）や工期等は、接続検討および再接続検討の回答においてお示しします。
ｏＦＩＴ電源のうち太陽光発電設備の場合、年間３６０時間を超えた無補償での出力制御に応じていただくことが条件となりますのでご留意ください。
ｏ電源接続案件募集プロセスの応募者が本募集要領に定める手続等に違反した場合、または同プロセスの公平性もしくは透明性を阻害する行為等を行った場合は、原則として、当該応募者は同プロセスを辞退したものとして取り扱います。なお、辞退したものとして取り扱われる場合、当該応募者が行ったすべての行為（接続検討申込み、申込み済みの契約申込みおよびＦＩＴ法に係る告示に規定する接続申込
み、応募、入札等）は無効となります。

53

１０．入札対象工事の概要と成立条件などについて
ｏ入札対象工事実施後における募集対象エリアの空容量マッピング［系統用変圧器、送電線］

留意事項

細野

高原
110kV 高原分岐線
空き容量 240MW

それぞれの設備および上位系統の空容量以上の発電設備を連系するためには、系統増強が必要となります。なお、系
統増強が必要となった場合、募集対象設備の費用負担以外に、増強費用を負担いただくこととなります。

大淀川第二110kV 大淀二細野線
空き容量 104MW

大淀川第一

110kV 大淀大隅線
空き容量 62 MW
都城変電所
220kV 空き容量 237MW
110kV 空き容量 113MW
66kV 空き容量 266MW［配電用変圧器］
発変電所名

空き容量

発変電所名

空き容量

66kV 都城川東線
空き容量 294MW

志和池変電所

２MW

高原変電所

６MW

川東変電所

1９MW

細野変電所

1２MW

都北変電所

1５MW

日南変電所

1４MW

鷹尾変電所

７MW

飫肥変電所

1５MW

若葉変電所

１８MW

末吉変電所

６MW

志和池

都城
66kV 都城鷹尾線
空き容量 258MW

66kV 都城志和池線
空き容量 224MW

都北

鷹尾

66kV 都北分岐線
空き容量 208MW

川東
若葉

110kV 大淀大隅線
空き容量 106MW

66kV 都城日南線
空き容量 46MW

66kV 鷹尾若葉線
空き容量 169MW

66kV 飫肥分岐線
空き容量 93MW〔入札対象工事以外に想定される高額・長期の増強工事（66kV以上）〕

飫肥
末吉

66kV 福島飫肥線
空き容量 148MW

110kV 末吉分岐線
空き容量 132MW

№

設備名

現状の
空容量

対策工事内容工事費

工期①

110kV大淀大隅線（都城ss～大淀川第一ps
間）

62MW

鉄塔建替
工事前：A160[85MW] ×２
工事後：T240[173MW]×２

５３億円

5年

②

110kV変電所
新設

変電所新設
工事前：―
工事後：30MVA×1＜内訳＞
110/6kV 30MVA×1

10億円

４年
６か月

日南

野方

福島

［参考］②110kV変電所新設エリア

－

市町村名
大隅

小林市野尻町東麓、小林市野尻町三ヶ野山
西諸県郡高原町後川内、西諸県郡高原町西麓

注）募集前の状況から想定されるものであり、応募状況によっては上記以外の工事が発生する場合があります。

１０．入札対象工事の概要と成立条件などについて

54(１)都城エリアの入札
ｏ最低入札負担金単価は、原則として、入札対象工事の工事費総額（以下「入札対象工事費」といいます。）を応募容量※１で割った単価※２を基準に設定し、接続検討の回答時に通知します。
ｏ参考値として、入札対象工事を募集容量で割った単価は、0.9万円/kW（税抜）となります。
※１

応募容量が募集容量を上回る場合は、原則として、入札対象工事費を募集容量で割った単価とします。

※２

入札対象工事が新費用負担ルールにおいて一般負担がある場合で、入札者が新費用負担ルール適用者であるときは、当該入札者の入札額に一般負担が加算されますので、入札対象工事の工事費総額を応募容量と先行事業者の最大受電電力で割った単価よりも低い最低入札負担金単価となります。

(２)都城エリアの入札の成立条件
ｏ入札の成立条件は以下を満たす場合
（

①＋②

）≧

③

①：優先系統連系希望者の「入札負担金単価（税抜）×最大受電電力」の合計②：優先系統連系希望者のうち新費用負担ルール適用者の「当該系統連系希望者の一般負担単価※３×最大受電電力」の合計③：入札対象工事費（税抜）※３ 当該系統連系希望者の一般負担単価＝入札対象工事費のうち新費用負担ルールにおける一般負担額 ／ 優先系統連系希望者の最大受電電力の合計
ただし、当該系統連系希望者の電源種別の一般負担の上限額を超える場合は、一般負担の上限額。

55

１０．入札対象工事の概要と成立条件などについて〔都城エリアの入札成否のイメージ〕
成立ケース

単価
［万円/KW］

不成立ケース：入札負担金単価：入札負担金単価：一般負担単価（0.9）：一般負担単価（1.58）

入札額
＋
一般負担額

必要工事費
20.6億円

26.9億円
1.5

1.5

2.18

1.2

2.0

必要工事費
20.6億円
1.7

20.3億円 増強規模
23.7万kW
▼

1.58

1.5

不成立

入札額
＋
一般負担額

2.0

増強規模
23.7万kW
▼

1.4
1.3

単価
［万円/KW］

成立

1.2
1.1

1.0

0.9

1.0

0.9

0.9

1.0

0.5

0.5

A
地
熱
新

B
太
陽
光
新

C
太
陽
光
新

D E
太 太
陽 陽
光 光
旧 新

優先系統連系希望者の容量

F
水
力
新

23万kW

G
太
陽
光
旧

H
風
力
新

容量
［万KW］

A
地
熱
新

B
太
陽
光
新

E HD
太 風太
陽 力陽
光 新光
新
旧

優先系統連系希望者の容量

G
太
陽
光
旧
13万kW

ｏ成立条件を満たさない場合、原則として、その時点で電源接続案件募集プロ
セスは不成立となります。

容量
［万KW］

宮崎県日向・一ツ瀬エリア個別説明

56

宮崎県日向・一ツ瀬エリア個別説明

１１．入札対象工事の概要と成立条件などについて

57（１）対象設備および対策工事内容
新日向変電所220 /110/66ｋＶ変圧器 増強工事（250/150/150MVA１台増設）
110kV新日向分岐線（仮称）

塚原発電所

新設工事（1.2km）

110kV母線改造工事

上記対策工事は、電源接続案件募集プロセスの開始に先行して当該対策工事を含む契約申込みを行った系統連系希望者（以下「先行事業者」といいます。）の負担により実施することを前提としています。
このため、当該対策工事費について先行事業者と共同負担することとなります。

（２）入札対象工事費
約２３．４億円（税抜）【参考】新費用負担ルールに基づく算定額
特定負担（発電設備設置者が負担する費用）：約6.8億円（税抜）
一般負担（託送料金を通じて広く系統利用者が負担する費用）：約16.6億円（税抜）

工事費総額 約３４．８億円（税抜）を、先行事業者の最大受電電力の合計と電源接続案件募集プロセスにおける募集容量で按分した額

１１．入札対象工事の概要と成立条件などについて

58（３）工事完了予定時期
電源接続案件募集プロセス完了時から約3年5か月後（平成32年11月頃目途）
実際の工事完了時期は、募集スケジュール、対策工事に伴う作業停止調整等により、当初の予定から変動する可能性があります。

［留意事項］
・改正ＦＩＴ法に伴い、本プロセス成立後に系統接続する場合、契約締結から工事完了まで３年を超過することから、事業用太陽光の場合、認定時の価格から調達価格が下落するか、調達期間を短縮する対象となります。
・このため、入札される場合には、上記の点も考慮のうえ、入札負担金単価をご検討ください。
（参考）事業用太陽光に関する運転開始期限について
ｏ設備認定日（認定の経過措置対象となる案件については、みなし認定移行日）から運転開始日までに３年を超過した場合、調達価格を認定時の価格から毎年一定割合（例：年５％）下落させる、又は調達期間を短縮させる方法について、調達価格等算定委員会の議論を踏まえて決定されます。

改正ＦＩＴ法関係の正確な内容は、資源エネルギー庁のHPをご確認ください。
経済産業省資源エネルギー庁HP「なっとく！再生可能エネルギー」
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/

59

１１．入札対象工事の概要と成立条件などについて（４）募集する容量
エリア全体で３６．１万ｋＷ
対策工事後の連系可能容量 約５３．６万ｋＷから先行事業者の最大受電電力の合計
約１７．５万ｋＷを控除した容量

募集エリア

主な対象地域

募集容量

エリアⅠ

延岡市、日向市、東臼杵郡門川町、西臼杵郡高千穂町、西臼杵郡日之影町、西臼杵郡五ヶ瀬町、児湯郡都農町、児湯郡木城町の一部、児湯郡川
南町の一部、東臼杵郡諸塚村の一部、東臼杵郡椎葉村の一部、東臼杵郡美郷町の一部

１８．６万ｋＷ

エリアⅡ

西都市、児湯郡高鍋町、児湯郡新富町、児湯郡木城町の一部、児湯郡川南町の一部

５．９万ｋＷ

エリアⅢ

東臼杵郡諸塚村、東臼杵郡椎葉村の一部、東臼
杵郡美郷町の一部

１１．６万ｋＷ合計

３６．１万ｋＷ

応募容量により対策内容を変更する際にはエリア区分等が変更となることがあります。

（５）募集する電源
募集対象エリア内において、高圧又は特別高圧の送電系統に連系して電力を流入する発電設備等
同一事業地における５０ｋＷ以上の設備を５０ｋＷ未満の設備に分割したＦＩＴ電源を含みます。

60

１１．入札対象工事の概要と成立条件などについて
ｏ工事概要図系統の変更
一部の電源を
日向エリアと分断【現 状】
日向・一ツ瀬エリア（募集対象エリア）においては、
これまで多くの事業者が電源の連系を希望した結果、同エリアは連系容量の上限に到達【対策工事の考え方】

一ツ瀬エリア

日向エリア

一部の電源を
日向エリアへ系統の構成を切替え、一ツ瀬エリアの電源の一部を日向エリアへ流出させること
により、対策工事の極小化を図る【先行事業者の対策工事】
募集プロセスに先行して、契約申込を行った事業者の負担で①～③の対策工事を実施【入札対象】

系統を切替

先行事業者の負担で実施する対策工事の空き容量を利用した入札を実施

61

１１．入札対象工事の概要と成立条件などについて
ｏ工事概要図エリアⅢ
空き容量
11.6万kW

一ツ瀬発電所

220kV

#2

#1

エリアⅡ
空き容量
5.9万kW

110kV

【現 状】
上椎葉発電所#1

日向・一ツ瀬エリア（募集対象エリア）においては，
これまで多くの事業者が電源の連系を希望した結果、同エリアは連系容量の上限
に到達

新菅原他

#2
高千穂変電所
110kV

エリアⅢ③塚原変電所 110kV 母線改造

三財変電所

エリアⅡ

220kV

110kV
塚原発電所

岩屋戸発電所

先行事業者の契約申込
で①～③の対策工事を実施【対策工事の考え方】

諸塚発電所

系統の構成を切替え、一ツ瀬エリアの電源の一部を日向エリアへ流出させること
により、対策工事の極小化を図る

山須原発電所

西都変電所
エリアⅠ

西郷発電所

渡川発電所

石河内発電所
110kV

高鍋変電所
#1

北川変電所

エリアⅠ
空き容量
18.6万kW

大内原発電所#2

新日向変電所
川原変電所【先行事業者の対策工事】

延岡変電所

恒富変電所
②110kV 新日向分岐線（仮称）新設

220kV
#1

#2

#3
#3

66kV

①新日向変電所主変増強
広瀬変電所

66kV
都農変電所

財光寺変電所

110kV
#1

#2
日向
変電所
66kV

富高変電所

募集プロセスに先行して、契約申込を行った事業者の負担で①～③の対策工事を実施【入札対象】
先行事業者の負担で実施する対策工事の空き容量を利用した入札を実施

１１．入札対象工事の概要と成立条件などについて
ｏ募集対象エリア

エリアⅠ

●

天草

エリアⅢ

エリアⅡ

62

１１．入札対象工事の概要と成立条件などについて

63

ｏ募集対象エリア（エリアⅠ）
市町村名
延岡市

字・丁名
赤水町、安賀多町、旭ケ丘、旭町、愛宕町、愛宕山、天下町、粟野名町、伊形町、石田町、出口町、出北、稲葉崎町、浦城町、宇和田町、恵比須町、追内町、大峡町、大門町、大瀬町、大武町、大貫町、大野町、岡富町、岡富山、岡元町、沖田町、尾崎町、卸本町、貝の畑町、鹿狩瀬町、樫山町、鹿小路、春日町、片田町、構口町、
上伊形町、上大瀬町、上三輪町、川島町、川原崎町、祗園町、北浦町市振、北浦町
古江、北浦町三川内、北浦町宮野浦、北方町板上、北方町板下、北方町うそ越、北方町笠下、北方町上崎、北方町上鹿川、北方町川水流、北方町北久保山、北方町蔵田、北方町三ケ村、北方町椎畑、北方町下鹿川、北方町菅原、北方町曽木、北方町
滝下、北方町角田、北方町早上、北方町早中、北方町早日渡、北方町日平、北方町
藤の木、北方町二股、北方町槇峰、北方町南久保山、北方町美々地、北方町八峡、
北川町川内名、北川町長井、北小路、北新小路、北一ケ岡、北町、共栄町、櫛津町、
熊野江町、桑平町、神戸町、小川町、小野町、小峰町、紺屋町、西小路、幸町、栄町、桜ケ丘、桜小路、桜園町、差木野町、佐野町、塩浜町、島浦町、下伊形町、下三輪町、昭和町、白石町、新小路、新浜町、新町、須佐町、須崎町、須美江町、瀬之口町、惣領町、鯛名町、高千穂通、高野町、伊達町、中央通、恒富町、鶴ケ丘、天神小路、東海町、土々呂町、富美山町、中川原町、中島町、中の瀬町、中町、中三輪町、永池町、長浜町、夏田町、西階町、野地町、野田、野田町、萩町、博労町、浜砂、浜町、東浜砂町、東本小路、日の出町、別府町、平田町、平原町、二ツ島町、船倉町、古川町、古城町、方財町、祝子町、細見町、本小路、本町、舞野町、牧町、松原町、松山町、三須町、水尻町、三ツ瀬町、緑ケ丘、南一ケ岡、南町、宮長町、妙見町、妙町、行縢町、無鹿町、安井町、柳沢町、山下町、山月町、柚木町、柚の木田町、吉野町、若葉町

１１．入札対象工事の概要と成立条件などについて

64

ｏ募集対象エリア（エリアⅠ）
市町村名
日向市

東臼杵郡門川町
東臼杵郡諸塚村
東臼杵郡椎葉村
東臼杵郡美郷町

西臼杵郡高千穂町
西臼杵郡日之影町
西臼杵郡五ヶ瀬町
児湯郡木城町
児湯郡都農町
児湯郡川南町

字・丁名
伊勢ケ浜、上町、江良町、梶木町、亀崎、亀崎西、亀崎東、北町、迎洋園、
財光寺、財光寺往還町、財光寺沖町、幸脇、塩見、新生町、曽根町、大王町、高砂町、竹島町、鶴町、東郷町迫野内、東郷町下三ケ、東郷町坪谷、
東郷町八重原、東郷町山陰、東郷町山陰乙、東郷町山陰己、東郷町山陰甲、
東郷町山陰庚、東郷町山陰辛、東郷町山陰丁、東郷町山陰丙、東郷町山陰
戊、富高、中堀町、中町、永江町、浜町、原町、春原町、日知屋、日知屋
古田町、平岩、比良町、平野町、不動寺、船場町、細島、本町、南町、
美々津町、都町、向江町、山下町、山手町
庵川、庵川西、加草、門川尾末、上町、川内、栄ケ丘、城ケ丘、須賀崎、
中須、西栄町、東栄町、平城西、平城東、本町、南ケ丘、南町、宮ケ原
家代
大河内
北郷宇納間、北郷黒木、北郷入下、西郷小原、西郷田代、西郷立石、西郷
山三ヶ、南郷上渡川、南郷鬼神野、南郷中渡川、南郷神門、南郷水清谷、
南郷山三ヶ
岩戸、押方、上岩戸、上野、河内、五ケ所、下野、田原、三田井、向山
岩井川、七折、見立、分城
鞍岡、桑野内、三ヶ所
石河内、中之又
川北
川南、平田

注）上記以外のエリアにおいても対象となる場合がありますので、詳細は九州電力にお問いあわせください。

１１．入札対象工事の概要と成立条件などについて

65

ｏ募集対象エリア（エリアⅡ）
市町村名
西都市

字・丁名
旭、有吉町、岡富、小野崎、小野崎町、尾八重、加勢、片内、上揚、上町、清水、桜川町、寒川、下妻、白馬町、銀鏡、新町、聖陵町、茶臼原、中央町、調殿、妻、妻町、水流崎町、童子丸、中尾、中妻、八重、平郡、穂北、右松、南方、三納、御舟町、三宅

児湯郡高鍋町 上江、蚊口浦、北高鍋、高鍋町、南高鍋、持田
児湯郡新富町 伊倉、上富田、富田、富田北、富田東、富田西、富田南、新田、日置、三納代
児湯郡木城町 石河内、川原、椎木、高城
児湯郡川南町 川南、平田
注）上記以外のエリアにおいても対象となる場合がありますので、詳細は九州電力にお問いあわせください。

ｏ募集対象エリア（エリアⅢ）
市町村名

字・丁名

東臼杵郡諸塚村

家代、七ツ山東臼杵郡椎葉村

大河内、下福良、不土野、松尾

東臼杵郡美郷町

西郷山三ヶ注）上記以外のエリアにおいても対象となる場合がありますので、詳細は九州電力にお問いあわせください。

１１．入札対象工事の概要と成立条件などについて

66

留意事項
ｏ発電設備等の連系等には入札対象工事以外の対策工事も必要となりますので、入札対象工事以外の対策工事の工事費負担金や工期等にご留意ください。
なお、入札対象工事実施後における募集対象エリアの送電系統の状況について、
次スライド以降（募集要領 別紙５）に示しますので、入札対象工事以外の対策工事の必要性を推察する資料として応募を検討する際にご活用ください。

ｏ先行事業者が契約申込みを取り下げた場合、原則として、電源接続案件募集プロセ
スとして連系可能となる容量が増加するとともに、入札対象工事費も増加することになります。なお、このような状況変化が生じた場合は、接続検討回答や再接続検討回答などで状況変化についてお知らせします。
ｏ応募状況や入札結果を踏まえて発電設備等の連系等に必要となる対策工事の工事費負担金（概算）や工期等は、接続検討および再接続検討の回答においてお示しします。
ｏＦＩＴ電源のうち太陽光発電設備の場合、年間３６０時間を超えた無補償での出力制御に応じていただくことが条件となりますのでご留意ください。
ｏ電源接続案件募集プロセスの応募者が本募集要領に定める手続等に違反した場合
または同プロセスの公平性もしくは透明性を阻害する行為等を行った場合は、原則として、当該応募者は同プロセスを辞退したものとして取り扱います。なお、辞退したものとして取り扱われる場合、当該応募者が行ったすべての行為（接続検討申込み、契約申込み等、応募、入札等）は無効となります。

67

１１．入札対象工事の概要と成立条件などについて
ｏ入札対象工事実施後における募集対象エリアの空容量マッピング（日向エリア）［系統用変圧器、送電線］

留意事項

三ヶ所線
空き容量 12MW

桑野内

下滝下

高千穂

菅原高千穂線
空き容量 7MW

三ヶ所
新菅原

回淵

新日向延岡線
空き容量 209MW

塚原高千穂線
空き容量 127MW

延岡
上椎葉発電所主変
空き容量 116MW

新日向変電所主変
220kV 空き容量 318MW
110kV 空き容量 41MW
66kV 空き容量 324MW

それぞれの設備および上位系
統の空容量以上の発電設備を連系するためには、系統増強が必要となります。なお、系
統増強が必要となった場合、入札対象設備の費用負担以外に、増強費用を負担いただくこととなります。

［配電用変圧器］
新日向恒富線
岩屋戸
発変電所名
諸塚
空き容量 25MW
山須原
日向
新菅原発電所
上椎葉
西郷
延岡変電所
大内原
塚原上椎葉線
恒富変電所
新日向 富高塚原日向線
空き容量 26MW
空き容量 58MW
財光寺
高千穂変電所
大内原新日向線
日向富高線
上椎葉発電所
空き容量 16MW
空き容量 102MW
財光寺都農線
岩屋戸発電所
空き容量 26MW
至
都農〔入札対象工事以外に想定される高額・長期の増強工事（66kV以上）〕
塚原発電所
№
設備名
現状の空容量対策工事内容
工事費
工期
西郷発電所
鉄塔建替
富高変電所
① 財光寺都農線
26.0MW※
工事前：A80×1[31MW]
61.3億円5年
工事後：T610×2[370MW]
日向変電所※ 現状系統での空容量です。対策工事として日向エリアへの系統切替を予定しておりま
財光寺変電所
すので、空容量の範囲内であれば費用負担なしで連系可能となる訳ではありません。
塚原恒富

注）募集前の状況から想定されるものであり、応募状況によっては上記以外の工事が発生する場合があります。

空き容量
5MW
13MW
18MW
18MW
3MW
3MW
3MW
3MW
16MW
18MW
15MW

68

１１．入札対象工事の概要と成立条件などについて

ｏ入札対象工事実施後における募集対象エリアの空容量マッピング（一ツ瀬エリア）［系統用変圧器、送電線］
至

財光寺

石河内線
空き容量 33MW

渡川

名貫川

一ツ瀬
一ツ瀬発電所主変
空き容量 0MW杉安

一ツ瀬高鍋線
空き容量 27MW

都農

石河内
第二

都農高鍋線
空き容量 28MW

川原
西都

高鍋

川原支線
空き容量 58MW

広瀬高鍋線
空き容量 208MW

広瀬〔入札対象工事以外に想定される高額・長期の増強工事（66kV以上）〕

№

②

設備名

川南変電所

留意事項
それぞれの設備および上位系
統の空容量以上の発電設備を連系するためには、系統増強が必要となります。なお、系
統増強が必要となった場合、募集対象設備の費用負担以外に、増強費用を負担いただくこととなります。
［配電用変圧器］
発変電所名
都農変電所
渡川変電所

空き容量
0MW
2MW

高鍋変電所
西都変電所
一ツ瀬発電所

2MW
10MW
2MW

［参考］川南変電所新設エリア

現状の空容量対策工事内容工事費

工期―

66kV変電所新設
工事前：―
工事後：20MVA×3＜内訳＞
66/6kV 20MVA×2
66/22kV 20MVA×1

16.1億円

4年
6か月

市町村名

児湯郡川南町川南、平田
児湯郡都農町川北

注）募集前の状況から想定されるものであり、応募状況によっては上記以外の工事が発生する場合があります。

１１．入札対象工事の概要と成立条件などについて

69(１)日向・一ツ瀬エリアの入札
ｏ最低入札負担金単価は、原則として、入札対象工事の工事費総額を応募容量※1と先行事業者の最大受電電力の合計で割った単価※2を基準に設定し、接続検討の回答時に通知します。
ｏ参考値として、入札対象工事の工事費総額を募集容量と先行事業者の最大受電電力の合計で割った単価は、0.6万円/kW（税抜）となります。
※１応募容量が募集容量を上回る場合は、原則として、入札対象工事の工事費総額を募集容量と先行事業者の最大受電電力の合計で割った単価とします。
※２ 入札対象工事が新費用負担ルールにおいて一般負担がある場合で、入札者が新費用負担ルール適用者であるときは、当該入札者の入札額に一般負担が加算されますので、入札対象工事の工事費総額を応募
容量と先行事業者の最大受電電力で割った単価よりも低い最低入札負担金単価となります。

１１．入札対象工事の概要と成立条件などについて

70(２)日向・一ツ瀬エリアの入札の成立条件
ｏ先行事業者がいる場合、電源接続案件募集プロセスにおける募集容量は、対策工事後の連系
可能容量から先行事業者の最大受電電力を控除した容量となります。
〔先行事業者がいる場合の募集イメージ〕
増強後設備（＋約５３．６万kW、約34.8億円）

既設設備
先行事業者 約１７．５万kW（契約申込み済み）

募集プロセス ３６．１万kW
約２３．４億円（先行事業者が約１１．４億円負担する前提）

ｏ対策工事の費用については、先行事業者と電源接続案件募集プロセスで按分負担することになりますので、電源接続案件募集プロセスの入札の成立条件は次のとおりとなります。
（

①＋②

）≧

③×④／（

④＋⑤ ）

①：優先系統連系希望者の「入札負担金単価（税抜）×最大受電電力」の合計②：優先系統連系希望者のうち新費用負担ルール適用者の「当該系統連系希望者の一般負担単価※×最大受電電力」の合計③ ：入札対象工事の工事費総額（税抜）④ ：優先系統連系希望者の最大受電電力の合計⑤ ：先行事業者の最大受電電力の合計※

当該系統連系希望者の一般負担単価＝入札対象工事費のうち新費用負担ルールにおける一般負担額 ／ 優先系統連系希望者の最大受電電力の合計
ただし、当該系統連系希望者の電源種別の一般負担の上限額を超える場合は、一般負担の上限額。

１１．入札対象工事の概要と成立条件などについて71〔日向・一ツ瀬エリアの入札成否のイメージ〕
成立ケース
単価［万円/KW］：入札負担金単価

必要工事費
23.4億円：一般負担単価（0.46）

1.5

1.2 1.16
1.0

入札額
＋
一般負担額

成立

31.6億円
1.16

0.96

0.96

0.96

0.9

0.65

増強規模
53.6万kW▼

0.76
0.7 0.66

0.66

0.66

0.65

0.5

先行事業者の按分負担
11.4億円
先行事業者
17.5万kW

A B
太 地
旧 新

C
太
新

D
太
新

E
太
新

F
太
新

G
太
旧

優先系統連系希望者の容量

H I J
太 太 太
旧 新 新

K
水
新

L
風
新

M
太
旧

容量
［万KW］

36万kW

不成立ケース
単価［万円/KW］
1.5：入札負担金単価：一般負担単価（0.74）

1.44

1.44

必要工事費
16.6億円

1.2
1.04
0.94 0.94

1.04
1.0

0.7

入札額
＋
一般負担額
16.2億円

不成立
増強規模
53.6万kW
▼

0.65

0.5

先行事業者の按分負担
18.2億円
先行事業者
17.5万kWB地新C A H J L I
太 太 太太 風 太
新 旧 新新 新 旧優先系統連系希望者の容量

M
太
旧
１６万kW

容量
［万KW］

72

１１．入札対象工事の概要と成立条件などについて(３)日向・一ツ瀬エリアの入札の成立条件を満たさない場合の対応について
ｏ先行事業者と電源接続案件募集プロセスで対策工事費を按分負担する場合では、募集容量の範囲内の系統連系順位の入札者をすべて優先系統連系希望者とすると入札の成立条件を満たさない〔下図ケース①〕ものの、系統連系順位が上位の入札者に限って優先系統連系希望者とすると入札の成立条件を満たす場合があります〔下図ケース②〕
ｏその場合は、原則として、入札の成立条件を満たす範囲の系統連系順位の入札者を優先系統
連系希望者とし、入札の成立を図ります。（ケース②の場合、系統連系希望者Mは、非優先系
統連系希望者となります）〔入札の成立条件を満たさない場合の対応のイメージ〕
ケース①
単価［万円/KW］
1.5

必要工事費
16.6億円：入札負担金単価：一般負担単価（0.74）

1.44

1.44

1.2
1.04
0.94 0.94

1.04
1.0

入札額
＋
一般負担額

不成立

16.2億円

0.7

0.65

I
太
旧

M
太
旧

増強規模
53.6万kW▼

0.5

先行事業者の按分負担
18.2億円
先行事業者
17.5万kW

1.5

C A H J L
太 太 太太 風
新 旧 新新 新優先系統連系希望者の容量

ケース②
単価［万円/KW］

B
地
新

1.54

１６万kW

必要工事費
14.2億円：入札負担金単価：一般負担単価（0.84）

容量
［万KW］

1.54
1.2
1.14

1.18

14.6億円

1.04 1.04

1.0

入札額
＋
一般負担額

成立
増強規模
53.6万kW▼

0.7
0.5

先行事業者の按分負担
20.6億円
先行事業者
17.5万kWB地新C A H J L I
太 太太 太 風 太
新 旧新 新 新 旧優先系統連系希望者の容量

M
太
旧
１２万kW

容量
［万KW］

その他

73

【主な用語】
語 句
電源接続案件募集プ
ロセス
系統連系希望者
発電設備等
ＦＩＴ法
改正ＦＩＴ法費用負担ガイドライ
ン
新費用負担ルール
旧費用負担ルール
入札対象工事
募集対象エリア
募集容量
応募容量
入札容量
優先系統連系希望者
再接続検討
契約申込み等

内 容系統連系希望者の希望等により、近隣の電源接続案件の可能性を募り、複数の電気供給事業者により工事費を共同負担して系統増強を行う手続
送電系統への連系等を希望する者
発電設備、電力貯蔵装置その他電気を発電又は放電する設備
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成２３年８月３０日、法律第１０８号）
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律（平成２８年６月３日、法律第５９号）による改正後のＦＩＴ法
発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針（平成２７年１１月６日、資源エネルギー庁）
費用負担ガイドラインに則った費用負担ルール
費用負担ガイドライン公表前の費用負担ルール
電源接続案件募集プロセスにおいて、入札により工事費を共同負担する対象の増強工
事共同負担者を募集する対象のエリア（募集する設備対策を系統連系希望者が共用するエリア）
共同負担者を募集する容量（入札対象工事後の連系可能容量）
応募した系統連系希望者の最大受電電力の合計
入札した系統連系希望者の最大受電電力の合計
入札の結果、優先的に連系等を行うことができる系統連系希望者
優先系統連系希望者の接続検討申込みの内容及び系統連系順位を前提とした接続検討
契約申込み 及び FIT法に係る告示に規定する接続申込み

その他

74

ｏその他参考となるHPについて紹介いたします。
〔広域機関HP〕
・電源接続案件募集プロセスについて
http://www.occto.or.jp/keito/akusesu/2015_access_dengensetsuzoku_process_r1.html

・広域機関主宰の電源接続案件募集プロセスについて
http://www.occto.or.jp/keito/akusesu/2016_0617_koikikikan_shusai.html

・広域機関ルール（業務規程・送配電等業務指針）
http://www.occto.or.jp/jigyosha/koikirules/2016_0331_teikan_kitei_shishin_HP.html

・一般送配電事業者の送配電系統利用に関するルール(約款・系統利用ルール)リンク集
https://www.occto.or.jp/keito/akusesu/haidoudenruru.html〔経済産業省資源エネルギー庁HP〕
・なっとく！再生可能エネルギー
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/

・発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/regulations/pdf/h27hiyoufutangl.pdf

・電気事業制度の関係法令・ガイドライン等
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/regulations/

その他

75

ｏ問合せ先をご案内いたします。
【広域機関お問合せフォーム】
電源接続案件募集プロセス用お問い合わせhttps://www.occto.or.jp/contact/anken_boshu-form.html【九州電力お問合せ先】
・九州電力株式会社 配電本部
ネットワークサービスセンター

系統アクセスグループ
・電話(代表) ：092-761-3031 [営業時間 平日９時～17時]
・メールアドレス：Network_Sc_D@kyuden.co.jp※お電話がつながりにくくなることも想定されますので、お問合わせにつきましては、電子メールもご活用ください。
〔九州電力 募集プロセスのHP〕
電源接続案件募集プロセスの実施状況
http://www.kyuden.co.jp/wheeling_dbprocess.html