池の平クリスチャン村  (ICA)
⽇日本基督教団妙⾼高⾼高原教会

妙⾼高⾼高原教会堂再建計画・基本計画

2023-‐‑‒10-‐‑‒24
ICA  建設委員会
ICA  理理事会

【Part-‐‑‒1： 　背景と概要】
1. 背景 　………………………………………………………………………      32. プロジェクトの概要 　……………………………………………………      73. 教会堂再建計画のコンセプト 　…………………………………………      8【Part-‐‑‒2： 　計画の詳細】
1. 妙⾼高⾼高原教会再建計画「基本計画」について 　………………………    142. 建設予定地・建築条件    …………………………………………………      153. 計画全体のタイムフレーム 　……………………………………………    164. 再建計画の経緯  ……………………………………………………………  17
5. 組織・運営計画……………………………………………………………    186. 再建計画スケジュール（建設委員会 　アクションプラン）…………    197. 資⾦金金計画 　…………………………………………………………………    20APPENDIX   　  …………………………………………………………………    222/261.  背景：    池の平クリスチャン村・妙⾼高⾼高原教会のロケーション
ICA  の紹介と情報については「池の平クリスチャン村」で検索索して下さい
ICA  ホームページ  URL： 　h"ps://ica-­‐pray.org/ica-­‐pray.org/	

妙⾼高⾼高原教会

池の平クリスチャン村

住所：  〒949-‐‑‒2112  新潟県妙⾼高市池の平2243-‐‑‒23/26

旧教会堂： 　池の平クリスチャン村（ICA）における妙⾼高⾼高原教会は  ICA  の基本である「福⾳音的教会に所属する者、あるいはこの教会に協⼒力力しようとする同志が、⾼高原の⼤大⾃自然の中で静養すると共に、交わりを深め、かつ近隣隣によき証をたてることを⽬目的とする」という理理念念を元に  1966年年に建設されました。

いもり池⽅方⾯面よりクリスチャン村・⼭山荘⽅方⾯面より

4/26

旧教会堂の礼拝・集会・交換会⾵風景

延床⾯面積：  約  168㎡（⽞玄関・事務所・トイレ含む） 　礼拝堂：  約  100㎡ 　収容⼈人数：  50名〜～60名      5/26

経 　緯  妙⾼高⾼高原教会は、1966年年の創建以来、夏の礼拝と総会及び交換会などの各種イベント、冬のクリスマス礼拝、そして会員にとってクリスチャン村に滞在中は⾃自由に礼拝堂でオルガンやピアノに親しむことが出来る  ICA  の中⼼心になる存在として⻑⾧長く親しまれてきました。 　しかし、2022年年１⽉月から２⽉月にかけて⾒見見舞われた豪雪の為、妙⾼高⾼高原教会も屋根に積った⼤大量量の雪の重さに耐えきれず、建物のごく⼀一部をのこしてほぼ全壊してしまい、最終的に「修復復不不能」との判断によって同年年4⽉月に全⾯面的に撤去されました。

池の平クリスチャン村・妙⾼高⾼高原教会・再建計画について
この事態に対して、ICA  は  2022年年夏の総会で「礼拝堂に再建に向かう会員の意思」を確認し、「プロジェクトチーム」を発⾜足させて再建計画を検討する事になりました。 　以降降  2023年年 　
9⽉月に⾄至るまで、「再建に必要な検討事項の確認と整理理」、「再建する⽴立立地と条件の検討」、「再建のたたき台としてのレイアウトと間取りの検討」を経て、「具体的な建設計画」をどのように進めるかを検討・討議してきました。 　その結果を理理事会とプロジェクトチームからの提案として配信し  2023年年8⽉月12⽇日に開催された「池の平クリスチャン村・⽇日本基督教団妙⾼高⾼高原教会・定期総会」で再建計画の基本⽅方針を決定しました。
この資料料には、今後再建計画を具体的に進める為に必要な  ①  再建に向けてのコンセプト確認、②  資⾦金金計画、③  タイムフレーム、④  組織と運営、  などの基本計画をまとめてあります。
6/26

2. 　プロジェクト概要  名称

⽇日本基督教団 　妙⾼高⾼高原教会 　再建プロジェクト

所在地〒949-‐‑‒2112  新潟県妙⾼高市池の平2243-‐‑‒2⽬目的

礼拝堂  /  オープンチャペル  /  公共スペースの建設

収容⼈人数

約  40⼈人  （建築⾯面積：  約100㎡  ）⼯工事費予算(⽬目標)  第⼀一次予算：2,200万円  （並⾏行行して「寄付/献⾦金金」を募りクラウドファンディング：寄付型All-‐‑‒in  ⽅方式    の利利⽤用を検討）

資⾦金金調達期間2023年年9⽉月〜～2024年年2⽉月（第⼆二次・三次予算）

設計期間

2023年年12⽉月〜～2024年年春

着⼯工予定

2024年年春

完成予定

2024年年度度中（2025年年3⽉月）⽬目標

設計者

未定：  2023年年秋〜～2024年年春 　決定予定

7/26

3.    教会堂再建計画のコンセプト（概要）
これまでの検討（会員対象アンケート等）を通じて共有を確認した基本コンセプトは以下のとおりです。
l 教会堂は「会員が集まって礼拝・集会ができるスペースと機能を有する」事を基本とし、池の平クリスチャン村創設の理理念念と存在意義を確認出来る場とする。
l 同時に  ICA会員以外のビジターに対しても、開放的で「ICA・妙⾼高⾼高原教会」の魅⼒力力を伝えられる空間の提供を実現する（ICA・妙⾼高⾼高原教会の理理念念をより広く伝達する事によって  ICA  全体の活性化および新規会員の増加に繋げ、将来への可能性を拡⼤大する事を⽬目的とする）
Ø ビジターセンターから杉野沢への遊歩道に接した「憩いのスペース」（広場・休憩スペースあるいは「⻘青空コンサート」が可能な「オープンスペース）の検討 　→ 　教会堂前に建物につながるテラスを設けてベンチを設置するなどのプランを検討。
l ICA  運営の将来計画を⾃自覚し、ICA会員の意⾒見見を幅広く検討して設計に反映させる場とする  →  現会員及び次世代の意⾒見見を集約し反映させる→  2023年年8⽉月  ICA・妙⾼高⾼高原教会・総会で会員の総意を再確認
8/26

3.  教会堂再建コンセプト（詳細）池の平クリスチャン村
ここには夢があり 　祈りがある
ここには信仰があり 　希望がある
ここには何にもまして愛がある
夢がひろがり 　祈りがもえ
信仰が 　⽻羽ばたき 　希望がさらに湧きあがる
そして愛がその波紋をひろげてゆく
そのすべては 　神の祝福のしるし
9/26

池の平クリスチャン村は、以下の、(I)  癒される場、(II)  平和を発信し育む場、(III)  次世
代に繋がる場としての機能を持った教会堂の建設を⽬目指しています。
(I)  癒し（静養）の場
クリスチャン村は国内でも有数の薬草の宝庫である妙⾼高⾼高原に創られ、創⽴立立以降降、⼤大⾃自然の中での信仰の共同体として歴史を刻んできました。今回新しい教会堂を建てるにあたり、地域の⼈人々を初め、全国、あるいは国外から来られる⽅方にも開かれた、豊かな⾃自然の中での「静養」（リトリート）の場を作ることを⽬目標にしています。
その例例として、l ⾳音響と照明にこだわり、クリスチャン村で録⾳音された⾃自然の⾳音を教会堂で流流し、スポットライトで聖書（あるいは聖句句、キリスト教関係の本、絵本）を照らし、ふらっと⼊入ってきた⼈人が、⾃自分⾃自⾝身と静かに向き合える礼拝堂を作る
l 外の⾃自然の⾳音（⿃鳥、⾍虫、川）を教会堂でも聴き、⽊木漏漏れ⽇日を感じられるような、神様がお創りになった⾃自然の⼤大聖堂を感じられるような⼯工夫をするという案も出ています。
(II)  平和への発信、学びの場（モチベートされる場）
教会堂が倒壊したのは、2022年年2⽉月24⽇日、ウクライナ侵攻が始まった⽇日でした。そこから、平和について考えられる場所、発信できる場所として、様々なワークショックや学びの会、ドキュメンタリー上映会、講演会などを、地域や全国に向けて開いていけるような場づくりを⽬目指しています。これらに加え、地域に開かれた⾳音楽会も考えています。
10/26(III)  次世代に繋がる教会堂
クリスチャン村も、⽇日本のクリスチャン⼈人⼝口も、今⾼高齢化と⼈人⼝口減少に直⾯面しています。
しかし、ここには次世代に繋いでいく⼤大切切なものがあると信じ、今回新しい教会堂を建設することとしました。したがって、⼦子供たちにとって有意義な場、そして、こども世代に対して責任を持てる建築デザインを⽬目指しています。例例えば、l 教会堂の前の⼟土地を活かし、⼦子供たちが遊べる広場にするl ⾃自然の光などを取り⼊入れ、電⼒力力、エネルギー消費を抑えたグリーン・サステイナブル 　ビルディングとするなど。
これらをサポートする上で、クリスチャン村周辺には以下のような施設があります。
l いもり池ビジターセンター、ワーケーションセンターl 笹ヶ峰でのキャンプl ⻑⾧長野県信濃町、CWニコルさんのアファンの森での⾺馬（ホース）セラピーl 野尻湖でのカヤック（ネイチャーセラピー）l ⿊黒姫童話館の「モモ」と⾃自分の⽣生き⽅方への振り返りl 森林林浴、森林林セラピー
11/26

将来的には、牧師が常駐する教会、また、クリスチャン村内の空き家をリノベートして、シェアハウスとして短期/⻑⾧長期滞在してもらえるようにすることも考えています。
そして、地域の教会を作る（地域の⽅方々が集まってくる、毎週礼拝をする教会になる）という夢を持っています。

⼀一⽅方、池の平クリスチャン村は、クリスチャンと⾮非クリスチャンがそれぞれ約50%づつで構成されています。 　その中⼼心となる妙⾼高⾼高原教会は、これまでもプロテスタント系クリスチャンの為という枠組みにとらわれる事なく、⾮非クリスチャンに対しても他の宗教をもつ⼈人々にも開かれた場でもありました。 　新しい妙⾼高⾼高原教会は、更更に新しい時代の多様性を育んでいける場になる事をめざしています。 　オープンな公共性を持った教会堂が実現すれば、様々なバックグラウンドを持った⼈人々が集って相互にコミュニケーションが出来る場としてのチャンスも⽣生まれます。 　
このような（夢のような）教会堂再建計画を低予算で実現するには「柔軟な発想とチャレンジ精神」が不不可⽋欠です。 　この計画をご覧いただいた皆さま、賛同して頂ける皆さ
まにご協⼒力力頂ける事を願って⽌止みません。

12/26

【Part-‐‑‒2： 　基本計画の詳細】
1. 妙⾼高⾼高原教会再建計画「基本計画」について 　………………………    142. 建設予定地・建築条件    …………………………………………………      153. 計画全体のタイムフレーム 　……………………………………………    164. 再建計画の経緯  ……………………………………………………………  17
5. 組織・運営計画……………………………………………………………    186. 再建計画スケジュール（建設委員会 　アクションプラン）…………    197. 資⾦金金計画 　…………………………………………………………………    20APPENDIX   　  …………………………………………………………………    2213/261.  妙⾼高⾼高原教会再建計画「基本計画」について
ICA・妙⾼高⾼高原教会は、現地で礼拝を開催することが出来る建物の早期実現を望んでいます。 　予算が限られている事から様々な制約はありますが、素晴らしい⾃自然環境の中で「⼩小さくても⾃自然の恵み・神の恵みを感じられる魅⼒力力的な空間」の実現を希求しています。  
2023年年9⽉月現在、「教会堂再建計画」と「オープンチャペルプラン」をベースに再建計画の具体化を検討中です。
現在の建築事情は資材費⽤用の⾼高騰など厳しい環境下にあるため、再建を実現する為に可能な限り資⾦金金を調達し、かつ低コストで活⽤用性が⾼高い教会施設を可能にする設計や古材の利利⽤用などのアイディアを集約して、地域や訪問者に対して開かれた場、そしてこれからの社会変化の中で精神的な安らぎと⽀支えが得られる空間の実現を⽬目指します。 　
14/26

2.    建設予定地（旧教会堂跡地の⻄西に⾯面した⼟土地（約  898㎡）  View-‐‑‒①③→↑①View-‐‑‒②

View-‐‑‒③

  15/262014年年11⽉月撮影：  Google  map  ストリートビュー
11/22

3.    教会堂再建計画全体のタイムフレーム
準備
期
間

計画
期
間

実⾏行行
期
間

2022年年
8⽉月

調査・検討期間（START)
将来計画のコンセンサス確⽴立立

2022年年
10⽉月

計画実⾏行行体制の検討

2022年年
12⽉月中体制の構築

2023年年8⽉月〜～

実⾏行行計画⽴立立案・承認  (PLAN)

2023年年夏

具体的な計画実⾏行行  (DO)
中間チェック  (CHECK)

2024年年春
起⼯工
2025年年夏竣⼯工改善計画  (ACTION)
ゴール【検討項⽬目】l ⽅方針決定（総会）Ø コミュニケーションl 教会堂再建計画⽅方針Ø 会員の総意確認l タイムフレーム検討l 理理事会（第２回〜～  第４回）
l プロジェクトチーム検討l 計画のたたき台作成l ケーススタディーØ 次世代の参加
Ø メンバー構成検討l 設計⽅方針検討Ø ケース毎の⾒見見積検討l 資⾦金金計画・設計検討→  2023年年夏〜～2024年年春

Ø 2023年年・夏総会

2023年年夏：  具建設委員会を設置し具体的な設計の検討開始  →  進⾏行行状況・達成度度を確認  →  必
要な⾒見見直し・修正を検討  →    内容を確認（承認）  →  改善プランの実⾏行行以上のサイクルを積み重ねて  2025年年・春〜～夏の竣⼯工を⽬目指す。  16/26

4.    教会堂再建計画の経緯
教会堂再建計画の経緯と予定（2022年年8⽉月〜～2023年年8⽉月）
l 2022年年  8⽉月：      ICA・妙⾼高⾼高原教会・総会での「教会堂再建に向けての合意」成⽴立立l 2022年年第２回理理事会  (2022-‐‑‒09-‐‑‒27開催）、第3回理理事会（2022-‐‑‒11-‐‑‒07開催）および第４回理理事会（2022-‐‑‒12-‐‑‒02  開催）を通じて、教会堂再建計画について⽅方針決定l 2022年年12⽉月：  「教会堂再建計画案-‐‑‒01」を  ICAホームページに掲載  →  会員に配信l 2023年年  2⽉月： 　ICA  会員・村友・関係者向けに再建計画に関するアンケート実施l 2023年年  3⽉月： 　アンケート集計  →  「教会堂再建計画案-‐‑‒02」「教会堂再建計画-‐‑‒03 　 　 　 　 　 　 　 　  ・ケーススタディ案」提案  →  プロジェクトチームの意⾒見見集約l 2023年年  4⽉月：    建築費⾒見見積りの為の「教会堂再建計画・説明資料料」準備l 2023年年  5⽉月：    理理事会で⽅方針検討  →  「教会堂再建計画・説明資料料」配信開始
l 2023年年  7⽉月：    検討結果に基づく「基本計画」⽴立立案  →  ICA会員に配信l 2023年年  8⽉月：    ICA・妙⾼高⾼高原教会・総会で「基本計画」の⽅方針決定→  建設委員会発⾜足17/26

5.    組  織・運  営  計  画
1) 2023年年  ICA・妙⾼高⾼高原教会総会及び教会堂建設⽤用地検討を通じての決定事項① 予算：  2200万円をベース（⼀一次予算）として計画を具体化する② 着⼯工を  2024年年  第⼆二四半期  (4⽉月〜～7⽉月)とする③ 建物の設計は建設⽤用地（道路路拡幅⼯工事の代替地）を  898㎡として、建築⾯面積約  100㎡〜～140㎡  (max.)を⽬目標とする④ 建設委員会を設置し  ICA会員の委任をもって計画を遂⾏行行する⑤ 完成は  2024年年度度中（2025年年3⽉月まで）を⽬目標とする
2)  建設委員会の構成と役割• ICA  会員及び適正かつ必要と認められるスタッフから必要⼈人数を選出• 建設委員会の構成は以下の通りとする² 代  表： 　 　 　 　 　 　 　    建設委員会の計画推進を統括² 建設委員会メンバー：      ICA  会員の有志・⾃自薦・他薦で選出（5名：9⽉月現在）  ² 建設委員会サポーター：  ICA会員及び関係者（5名：  9⽉月現在）² 建設計画アドバイザー：  建築関係、教会関係の専⾨門家を招待（検討）• 建設委員会の構成と計画は「計画書」作成→  理理事会で承認後、2023年年9⽉月に発⾜足  18/26

6.  再建計画スケジュール（建設委員会 　アクションプラン）
建設委員会の実⾏行行計画（2023年年  8⽉月以降降の予定  –  案）• 2023/08   　  ： 　ICA  総会後に発⾜足・  2023/09  〜～    :   　教会堂の⽴立立地決定  →  現有予算（⼀一次予算）で設計検討 　 　（公募開始）→  建設業者候補選定• 2023/11末    ： 　再建予算の修正（⼆二次予算）• 2023/12  〜～： 　  対象業者への設計依頼（プロポーザル⽅方式）• 2024/03 　    : 　    三次予算決定  →  業者及び設計プラン選定（最終）• 2024/03〜～  ： 　  ICA  会員への説明・配信• 2024/04 　  ： 　  会員の意⾒見見集約• 2024/05 　  ： 　  最終案の提⽰示と総会での討議→  決定• 2024/06 　    : 　    着⼯工（⽬目標）（2024/01  〜～  2025/03 　資⾦金金計画・建設計画の管理理  →  PDAC  サイクル実⾏行行） 　 　• 2025/08 　    : 　    竣⼯工（⽬目標）19/26

7.    資  ⾦金金  計  画    -‐‑‒  1/2教会堂再建計画に関しては、これまでに「ICA_̲教会堂再建計画-‐‑‒01」、「ICA_̲教会堂再建計画-‐‑‒02」、「ICA_̲教会堂再建計画-‐‑‒03_̲ケーススタディ」の検討を通じて複数の設計会社から情報を得た結果、以下の条件が明確になってきています。
1. ⼿手持ち資⾦金金（現⾦金金）は「約  1600万円」であり、ICA会員・⽇日本基督教団関係の募⾦金金・献⾦金金を含めて「約2200万円  が現実的な資⾦金金（第⼀一次予算）」である
2. 「2200万円」の資⾦金金でコンセプトに沿った「礼拝が可能な施設」を実現するには、建築費を最⼩小限に抑えた「シンプルな基本構造からなるオープンチャペル構想」や「コストを押さえたベーシックな設計」の検討が必要になる  (APPENDIX  参照)。
3. 2023年年8⽉月の  ICA  総会での討議・承認をもって「2200万円の予算で公募を開始し、予算内で 　建設可能な設計を「プロポーザル⽅方式」で具体的に検討する
4. 同時に資⾦金金不不⾜足の場合を想定して「⼀一般対象の寄付・献⾦金金およびクラウドファンディング」の 　導⼊入検討を並⾏行行して進めておく（2023年年11⽉月時点：  ⼆二次予算）
5. 最終的に、教団関係の献⾦金金、⼿手持ち資⾦金金と合わせて「建築予算（第三次予算）」とし具体的な建築プランを  2024年年3⽉月までに組み⽴立立てる。

20/26

7.    資  ⾦金金  計  画  –  2/21) ICA  ホームページでの寄付募集
⼀一般的な寄付の募集を  ICA  ホームページ上で開始する： 　2023年年  8⽉月1⽇日より実施•

オンライン献⾦金金.com  への登録を検討  →  特設献⾦金金プロジェクトで再建資⾦金金を募る•

集まった資⾦金金は建築資⾦金金の他、礼拝堂関連設備や維持費にあてる

2)  クラウドファンディングの利利⽤用検討• ⼿手持ち資⾦金金で予算が不不⾜足する場合には「寄付型  All-‐‑‒in  ⽅方式」のクラウドファンディングを利利⽤用する  • ⽬目標⾦金金額は「礼拝堂/オープンチャペル」を建築するのに必要な建築費（TBD）と  ⼿手持ち資⾦金金（2200万円）の差額  とし、期間は  2ヶ⽉月とする（必要に応じて延⻑⾧長し得る）。
• 資⾦金金調達の必要性が明確になった段階で、クラウドファンディングサイトにコンタクトし、最適な条件を検討し提案をまとめて実⾏行行計画をたてる• クラウドファンディング対象期間終了了後に「⼿手持ち資⾦金金+調達資⾦金金」を「予算」として最終的な設計を確定し、[教会堂再建計画全体のタイムフレーム  (P.16)  の  PDAC  サイクルを経て「最終プラン」を構築する• 着⼯工を  2024年年春（理理事会で承認後）、竣⼯工を  2025年年夏⽬目標とする

21/26

APPENDIX 　
参考までにこれまでに検討したアイディア・プランを挙げてあります。  
1.     礼拝堂/オープンスペースプラン構想• 建設費を最⼩小限に抑える為に基本的な構造（基礎と外壁）を堅牢牢な構造で構築する（例例：  コンクリートテラス＋外壁： 　倉庫スペースを設置する）• 冬季の積雪対策として固定の屋根は設けずに「開放構造」とし、夏季の集会・礼拝その他のイベント実施時には耐久性のあるテントを張って利利⽤用する。

2.     礼拝堂/オープンチャペルプラン具体例例• 教会堂再建計画で検討した「モデルケースのレイアウト」を開放的な「オープンスペースプラン」として、積雪期を除き「公共利利⽤用可能なスペース」として検討

3.  　礼拝堂プラン• 建設費を最⼤大限抑えて居住可能な建造物としての礼拝堂を建設建設できないか検討
22/26

APPENDIX-‐‑‒1： 　礼拝堂/オープンスペースプラン構想【コンセプト】l ⼀一般の教会では  週⼀一回の⽇日曜礼拝が通年年実施されていますが、妙⾼高⾼高原教会の場合には現状期待される利利⽤用頻度度は夏季の⼀一ヶ⽉月間のみです。  この場合、先ず⼿手持ち資⾦金金の範囲内で、クリスチャン村の基本理理念念を維持しつつ「教会（宗教施設）であって同時に開放的な雰囲気の基礎構造からなるオープンスペース」を建てる⽅方法が考えられます。
l 「オープンスペースの基本構造」は「ICA  の礼拝・集会を主⽬目的とした上で訪問者にも開放的な休憩の場や⻘青空コンサート」に使えるようにし、興味のある訪問者には連絡先登録の上で村の中を散策可能にする（新会員募集につなげる）ようなシステムを検討する事も可能です。
【シンボルゾーンのアイディア  (例例)】l 基本の構造は「基礎部分・テラス+壁⾯面」と 　「トイレ・倉庫スペース」を建築
l 1⾯面あるいは2⾯面を開放構造とし、屋根は耐雪に適した構造を採⽤用する。
l 雪の無い期間中、オープンスペース（礼拝スペースとテラス）にはベンチシートとテーブルを⾃自由なレイアウトに設置し休憩スペースとして利利⽤用できるようにし、夏季の⽇日曜⽇日には礼拝⽤用に椅⼦子を並べる。
l 中・⻑⾧長期的には（資⾦金金計画に応じて）本格建築への展開ができるように計画を⽴立立てる。

23/26

APPENDIX-‐‑‒2-‐‑‒  礼拝堂/オープンチャペルプラン具体例例（平⾯面図）
建物 　：7m  x  15.5m  =  108.5m2
礼拝堂：7m  x  9.5m  =  約  66.5㎡（30⼈人以上は収容可能）

オープンテラス
冬季は閉め切切り、夏季は開放[礼拝堂・オープンスペース]• 壁⾯面を利利⽤用してアートギャラリーとして使⽤用可能• ⼈人感センサー  +  オーディオ/ビデオ（⾳音楽・クリスチャン村の案内  =  ス
ライドショーや動画）も検討

設計の狙いと考え⽅方l シンプルな構造で空間と低コストの両⽴立立を実現するl テラスにつながる壁⾯面は「開放可能な構造」にして広い空間を作れるようにする（冬は締め切切り。夏は開放）→  ⻘青空コンサー
トなどの開催が可能l オープンスペースは多⽬目的利利⽤用が可能（礼拝・集会・イベント）→ 　採光・映像・⾳音響を有効に活かせる設計と設備を備えるl バリアフリーを考慮する（アプローチに⾄至るスロープ、多機能トイレ等）
l 将来的に常駐牧師が居住できるスペースの設置を検討
24/26

n 屋根の傾斜は積雪対策を考慮して⾃自然落落下⽅方式に適した⾓角度度に設定
n 周囲には落落下した雪の落落
屑・堆雪スペースを確保

25/26

APPENDIX-‐‑‒3： 　礼拝堂プラン（旧教会堂跡地利利⽤用の検討例例） 　n 礼拝堂とテラスが連続したスペースとして使う事が出来て、開放感と広がりを感じられるレイアウ
トn 常駐牧師が居住できるスペースの設置を検討

26/26