会社の経営努力による費用の縮減内容について

運
運 用
用 指
指 針
針

第２条②

資材又は機材の調達の工夫

品質管理を工夫した資材の直接調達

資料−７一般的な工事資材の調達方法（当初計画）●工事施工会社が資材を調達
高速道路会社

工事施工会社
工事請負契約
資材の管理
・材料検査
・品質管理
・性能確認 etc.

（資材の購入、管理に要する費用を含めて契約）
資材の使用届

資材納入契約

資材納入会社より資材調達コストの安い方法の検討
P1

工事資材の直接調達●高速道路会社が資材を直接調達
資材納入会社高速道路会社
資材納入契約資材の管理・材料検査
・品質管理
・性能確認 etc.

工事請負契約資材の支給

工事施工会社P2

資材の直接調達におけるスケールメリット○工事施工会社が資材を調達する場合
高速道路会社○高速道路会社が資材を直接調達する場合
資材納入会社高速道路会社
資材納入契約

同種工事

同種工事
資材納入会社
工事請負契約

資材納入
工事施工会社
契約
資材納入会社
工事施工会社

資材納入契約
資材納入会社

工事施工会社
資材の支給

工事請負契約工事施工会社
工事請負契約工事請負契約工事施工会社

資材納入契約

資材納入契約は各工事施工会社が個別に行うため、同種工事におけるスケールメリットはない

工事施工会社高速道路会社が資材の直接調達を行うことにより、同種工事におけるスケールメリットがあるスケールメリットを加味した資材納入契約が可能
P3

資材の直接調達における課題に対する対応①
資材の直接調達 ① 海外企業の参入による資材品質の確保における課題② 資材の不足が発生しないよう、若干余分に調達する必要があり、余剰資材の保管が必要

課題① 海外企業の参入による資材品質の確保
海外企業の参入

材料検査

製造時の検査納入検査競争による資材調達価格の低下、及び海外企業の参入の可能性を期待して国際競争入札を実施（安価な海外資材の導入）
・高速道路会社の社員立会の下、現地で材料検査を実施
・試験片等を日本に持ち帰り、国内でも機械的性能試験を実施
高速道路会社の社員が、現地の製造工場において製造状況、製品の保管状況、梱包、コンテナ積みの状況を確認、指導

資材品質の確保

高速道路会社の社員が、施工現場において納入検査を実施（必要に応じて施工現場で試験を実施）

工事施工会社に引渡しP4

資材の直接調達における課題に対する対応②
課題② 資材の不足が発生しないよう、若干余分に調達する必要があり、余剰資材の保管が必要

余剰資材の保管場所の確保及び転用先等の検討

資機材管理システムを活用することにより、余剰資材を他の施工現場へ効率的に転用資材の直接調達の課題の解決
P5

適正な品質や管理水準の確保について①（ガードレール）
海外企業（中国）より資材（ガードレール）を調達●材料の規格部品等名適用すべき諸基準

内 容種類・規格ビーム

ＪＩＳ G 3101

一般構造用圧延鋼材

SS400

現地で材料試験実施

支柱（鋼管製）ＪＩＳ G 3444

一般構造用炭素鋼管

STK400

中国規格【ＧＢ Q235B】のため現地で材料試験実施

ボルト

ＪＩＳ G 1180

六角ボルトに準拠

強度区分4.6 6.8ナット

ＪＩＳ G 1181

六角ナットに準拠

亜鉛付着量

ＪＩＳ H 8641

溶融亜鉛メッキ

2種HDZ 55

備 考

現地で確認試験実施※規定する立入防止柵の規格は、日本国内の規格によっているが、ＮＥＸＣＯが上記の規格と同等以上であると認めた立入防止柵は納入することができる。

●材料検査
高速道路会社の社員立会いの下、現地で材料検査を実施
支柱については中国規格のため、試験片を日本に持ち帰り､機械的性能試験（引張強度試験）を実施
引張強度試験における基準値
規格

降伏点（Ｎ／㎜２）

引張強さ（Ｎ／㎜２）

伸び（％）

ＪＩＳ G 3444
STK400

２３５以上

４００以上

２３以上

ＧＢ Q235B

２３５以上

３７５〜５００

２６以上

備考

ＪＩＳ G 3444 STK400と同等以上で管理
持ち帰り試験片

引張強度試験

全ロットで引張強度400Ｎ／ｍ㎡を上回っていることを確認

P6

適正な品質や管理水準の確保について②（ガードレール）●製造時の検査高速道路会社の社員が、現地の製造工場において､製造状況､製品の保管状況､梱包、コンテナ積みの状況を確認、指導

製造状況

鋼管とミルシート照合

鋼管保管状況

現地打合せ状況・梱包､コンテナ積みの確認 （ロットごとに梱包 → 管理シールの張付け → コンテナ積み込み → コンテナ２箇所封印）●納入検査
高速道路会社の社員が、施工現場において納入検査を実施
・管理シール及び封印の確認・数量､寸法、ロット番号、損傷の有無などの確認

納入検査

ロット番号確認

支柱については中国規格であるため､全ロットについて施工現場で静的積荷試験を実施

全ロットで求められる支持力を満足
静的載荷試験の実施状況●工事施工会社へ引渡し

ガードレールに求められる適正な品質を確保していることを確認
P7

適正な品質や管理水準の確保について③（立入防止柵）
国内企業より資材（立入防止柵）を調達●材料の規格項

目適用すべき諸基準

内 容

種類・規格

ＪＩＳ G 3101

一般構造用圧延鋼材

SS400

ＪＩＳ G 3444

一般構造用炭素鋼管

STK400

金網

ＪＩＳ G 3552

ひし形金網(7種)Z-GS7

亜鉛めっき鉄線

ＪＩＳ G 3547

亜鉛めっき鉄線(7種)

SWMGS-7

ＪＩＳ G 3101

一般構造用圧延鋼材

SS400

ＪＩＳ G 3131

熱間圧延軟鋼板及び鉄帯SPHCＪＩＳ G 1180

六角ボルト

強度区分4,6

ＪＩＳ G 1181

六角ナット

強度区分4ＪＩＳ G 3444

一般構造用炭素鋼管

STK400

支柱及び胴縁取付金具

ボルト・ナット
鋼管杭備考●防錆処理の規格
項

目

適用する基準溶融亜鉛めっき作業

ＪＩＳ H 9124

内容

溶融亜鉛メッキ作業指針※規定する立入防止柵の規格は、日本国内の規格によっているが、ＮＥＸＣＯが上記の規格と同等以上であると認めた立入防止柵は納入することができる。

●材料検査
材料規格はミルシート等で確認
P8

適正な品質や管理水準の確保について④（立入防止柵）●製造時の検査 製造工場において､製造状況､製品の保管状況､梱包状況を確認

めっき状況

製造状況

●納入検査

寸法検査

梱包状況

●工事施工会社へ引渡し

施工現場において納入検査を実施（数量､寸法、損傷の有無などを確認）

納入検査

引渡し状況

立入防止柵に求められる適正な品質を確保していることを確認○競争入札により資材を安価に調達すること○従来、工事施工会社が行っていた資材の品質管理、性能確認、納品までの工程管理などを高速道路会社が自ら行うことによる材料費の縮減
P9経営努力要件適合性の認定について
品質管理を工夫した資材の直接調達は、適正な品質を確保しつつ、資材の調達を工夫したことによる費用の縮減である。

運用指針第２条第１項第２号に該当

高速道路会社が資材の品質管理、性能確認、納品までの工程管理を直接行い、競争入札で資材を直接調達することによる材料費の縮減

会社の経営努力によるものであると認定

助成金交付における経営努力要件適合性の認定に関する運用指針（抜粋）
第二条 経営努力要件適合性の認定基準
機構は、助成金交付申請をした高速道路会社の主体的かつ積極的な努力による次の各号に掲げる費用の縮減（適正な品質や管理水準を確保したものに限る。）について、経営努力要件適合性の認定を行うものとする。
②資材又は機材の調達を工夫したことによる費用の縮減

P10