八頭消防署整備事業

正副管理者会議

資料７

事業内容◯東部広域の消防庁舎整備基本指針に基づき、耐震基準を満たしていない旧八頭消防署の建替整備事業を行ってきたが、令和２年１２月９日に工事完了、同月１０日に検査も終え、本事業は完了した。
◯整備事業の主な流れとしては、平成30年度に設計（基本・実施・解体）、地質調査等の委託業務、令和元年度に新庁舎建設、令和２年度に旧庁舎の解体、外構整備を行った。

受注者

建物概要

◯本事業の事業別の受注者は以下のとおり。
・基本、実施、解体設計業務：㈱白兎設計事務所
・地質調査業務：㈱アーステクノ・庁舎建設工事
建築工事：八頭消防署特定建設工事共同企業体（㈱原田建設、㈱興洋工務店）
電気工事：㈱光和電工
機械工事：㈱高千穂・工事監理業務：㈲門脇構造研究所
・解体・外構工事：田中工業㈱※同一敷地内での居ながら工事による建替◯建物概要は、以下の表のとおり。
構造
延床面積
耐用年数

旧庁舎
鉄骨造・２階建
502.73㎡
38年

新庁舎
鉄筋コンクリート造・２階建
992.23㎡
50年（※）※予防保全・事後保全を行うことで長寿命化を図る。

（旧庁舎）

（現庁舎）

事業費内訳
◯本事業費の主な内訳は表のとおりで、庁舎建設費が事業費全体の約８割を占めた。
（単位：千円）00

合計35,607

地質調査

4,607

004,607

庁舎建設

120,390

240,389

0360,779【内訳】新築工事（建築）93,740146,4310240,171

新築工事（電気）

26,65040,518067,168

新築工事（機械）053,440

053,440

5,080

12,546

0

17,626

解体・外構工事

00

33,22033,220計

165,684

252,935

33,220451,839

基本・実施設計業務

工事監理

H30
35,607

R1R21◯新庁舎の車庫は旧庁舎に比べ広くできており、災害出動時の隊員の動線を考慮したスペースとなっている。県道と車庫前面に空間を設けることで、緊急車両と一般車両の事故防止等も配慮した。車庫前面にスペースを設けることで、日常の車両点検も安全に行うことができる。
◯旧庁舎になかった訓練壁を設けるとともに、屋上でも訓練ができるようにした。
◯災害時に庁舎機能が維持できるよう、自家発電設備を設置。
◯女性活躍に合わせ、女性専用スペースを整備し、執務環境にも配慮した。

八頭消防署智頭出張所整備事業
事業内容◯東部広域の消防庁舎整備基本指針に基づき、令和元年度から事業着手した。
◯整備事業の主な流れとしては、令和元年度に基本設計・地質調査等の委託業務、令和２年６月末で実施設計を完了、令和２年度２月議会定例会で「工事請負契約の締結について」の議決を経て、工事着手となる。
令和３年度中に新庁舎を完成（指令系設備の移設を含む）し、同年度中に運用開始予定である。
○運用開始後、令和４年度に現庁舎を解体予定。
受注者

建物概要

◯現時点での本事業の事業別の受注者は以下のとおり。
・基本、実施設計業務：㈲赤山建築設計事務所
・地質調査業務：㈱大地企画・庁舎建設工事
建築工事：八頭消防署智頭出張所特定建設工事共同企業体（㈱藤原組、㈱千代田工務店）
電気工事：令和３年２月中旬入札
指名競争入札機械工事：令和３年２月中旬入札
・工事監理業務：令和３年２月中旬入札※鳥取自動車道智頭ICを下車、智頭方向に約100mの敷地に新築整備。

◯建物概要は、以下の表のとおり。
構造
延床面積
耐用年数

旧庁舎
鉄骨造・平屋建
278.25㎡
38年

新庁舎
鉄筋コンクリート造・平屋建
650.30㎡（附属建物含む）
50年（※）※予防保全・事後保全を行うことで長寿命化を図る。

（旧庁舎）

（新庁舎）

事業費内訳
◯令和３年１月時点での本事業費の主な内訳（予定を含む）は表のとおり。
（単位：千円）

R1

委託料

R2

10,80530,130(R1からの繰越事業含む)

R3

計

10,05950,994

工事請負費0178,026

281,094459,120

計

10,805

208,156

291,153

510,1142◯本建設地は、給水外地域であり、給排水設備の整備が課題となっていたが、協議を重ね、概ねクリアしている。
※さく井（智頭町による）による給水・ポンプ室の設置
浄化槽及び浄化槽排水路（智頭町による）の整備◯新庁舎の車庫を広くするなど、災害出動時の隊員の動線を考慮したスペースとなっている。
◯災害時に庁舎機能が維持できるよう、自家発電設備を設置。

八頭消防署用瀬出張所整備事業
事業内容◯東部広域の消防庁舎整備基本指針に基づき、令和２年度から事業着手している。
◯整備事業の主な流れとしては、
令和２年度に基本・実施設計、地質調査等の委託業務、を完了、令和３年度10月議会定例会で「工事請負契約の締結について」の議決を経て、工事着手予定。
令和４年度中に新庁舎を完成（指令系設備の移設を含む）し、同年度中に運用開始予定である。
○運用開始後、令和５年度に現庁舎を解体予定。
地元への説明建物概要

用瀬町総合支所、鳥取市危機管理課とともに◯令和元年11月用瀬地域振興会議、同年12月用瀬町自治会長会定例会で説明。
○令和２年11月、同年12月にも再度説明。

※用瀬町総合支所と協議し、用瀬地区保健センター敷地のうち845㎡を使用。

◯建物概要は、以下の表のとおり。
構造
延床面積
耐用年数

受注者
◯現時点での本事業の事業別の受注者は以下のとおり。
・基本、実施設計業務：㈱白兎設計事務所
・地質調査業務：㈱白兎設計事務所

旧庁舎
鉄骨造・平屋建
270.48㎡
38年

新庁舎
鉄筋コンクリート造・2階建
586.46㎡（※※）
50年※※基本設計時点での面積となる。

（旧庁舎）

（新庁舎）

事業費内訳
◯令和３年１月時点での本事業費の主な内訳（予定を含む）は表のとおり。
（単位：千円）

R2
委託料

R3

32,0593,775

R49,272

計45,106

工事請負費

0141,037

222,690363,727

計

32,059144,812

231,962408,833◯本庁舎は、隣接する保健センターの敷地を使用して建設するため、地域住民の利用等を考慮し、災害出動時の隊員の動線を考慮しつつ、できる限りコンパクトな設計にしている。
◯災害時に庁舎機能が維持できるよう、自家発電設備を設置。
◯現庁舎の敷地は、保健センター駐車場として整備予定（鳥取市による）

3

今後の庁舎整備計画について
整備基本方針◯昭和 56 年以前の旧耐震基準で建築されており、耐震基準を満たしていない◯耐用年数に到達し、老朽化が進行

優先度を設け、個別具体に実務レベルで検討する◯令和元年度から着手する施設整備の整備目標年度については、建設業における働き方改革の取組を踏まえ、整備期間を２ヶ年から３ヶ年とするよう見直した。
◯目標年度を基本に、構成市町における用地取得状況や財政状況等を勘案しながら、具体的な整備を進める。
整備目標年度◯整備目標年度は、以下の表のとおり。 ※鳥取消防署東町出張所(H27 年度）、岩美消防署（H30年度）、八頭消防署（令和元年度）に整備済。
署所名

構造

開設年月

耐用年数経過年

Is値

優先度整備目標年度

智頭出張所

鉄骨造平屋建S54.10

38年

41年

0.17Ａ

R1～3年度

用瀬出張所
若桜出張所
気高消防署
国府分遣所
吉方出張所
青谷出張所

鉄骨造平屋建
鉄骨造平屋建
鉄骨造２階建
鉄骨造平屋建
鉄骨造平屋建
鉄骨造平屋建S54.10
S54.10S53.10
S54.10S52. 4
H 2. 4

38年
38年
38年
38年
38年
38年

41年
41年
41年
41年
43年
30年

0.10
0.25
0.28
0.10
0.53－

ＡＢ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｃ

R2～4年度R3～5年度R4～6年度R5～7年度R6～8年度
R8年度以降検討

湖山消防署

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造２階建

S53. 4

50年

42年

0.96Ｃ

〃

鳥取消防署

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造４階建

H 1. 450年

31年－Ｃ〃※整備目標年度には、現庁舎の解体を含まない。

進捗状況◯八頭消防署若桜出張所
・若桜町と建設地の調整中。（現在の敷地の隣接地を若桜町が取得、造成整備で調整中）
・令和３年度に基本・実施設計及び地質調査業務を実施予定。（令和３年度当初予算計上）

若桜出張所
予定地

4

◯気高消防署・鳥取市と建設地の調整、令和３年度の早い時期に確定。
現在の気高消防署