目 次

改訂７版 土木施工の実際と解説（上巻）
一般事項

⑤- １

安定処理工��� 155（スタビライザ混合）⑤- ２

安定処理工������� 159（バックホウ混合）⑤- ３

安定処理工�� 171（自走式土質改良工）

第

1

①

重建設機械分解・組立�������������������������� 1②

現場発生品及び支給品運搬��������������� 18③

建設機械運転労務������������������������������� 20④

原動機燃料消費量������������������������������� 24⑥

2章 土工���������������������������������� 31

第3章 共通工������������������������178①

法面工�������������������������������������������������� 178

章

�������������������� 1

第①

土量変化率������������������������������������������� 31②

土工�������������������������������������������������������� 35②- １

掘削��������������������������������������������� 38②- ２��������������������������������� 64
掘削（ICT）②- ３

土砂等運搬�������������������������������� 77②- ４

整地��������������������������������������������� 81②- ５

路体（築堤）盛土����������������������� 85②- ６

路床盛土������������������������������������ 94②- ７

路体（築堤）盛土（ICT）
・��� 99
路床盛土（ICT）

土砂運搬工.... 174（不整地運搬車による運搬）①- １

法面整形工������������������������������� 178①- ２

������������������� 186
法面整形工（ICT）①- ３

芝付工��������������������������������������� 199①- ４

コンクリート法枠工���������������� 201①- ５

法面施肥工������������������������������ 209①- ６

吹付法面とりこわし工������������ 211①- ７

プレキャストコンクリート板
設置工.... 215①- ８

人工張芝工������������������������������ 221①- ９

吹付枠工����������������������������������� 226① -10

モルタル・コンクリート
吹付工.... 235②- ８��������������������������� 110
押土（ルーズ）②- ９���������������������� 112
積込み（ルーズ）② -10

人力積込���������������������������������� 116② -11

転石破砕���������������������������������� 117① -11

張芝工�������������������������������������� 245

作業土工���������������������������������������������� 122① -12

植生筋工及び筋芝工�������������� 251

③

③- １

床掘工��������������������������������������� 122① -13

種子散布工������������������������������ 254③- ２

��������������������������� 136
床掘工（ICT）① -14

客土吹付工������������������������������� 259③- ３

埋戻工�������������������������������������� 146① -15

植生基材吹付工���������������������� 265④

人力運搬工����������������������������������������� 152① -16

植生シート工・植生マット工��� 270⑤

安定処理工����������������������������������������� 155① -17

繊維ネット工���������������������������� 274

目次（上巻）②

基礎・裏込砕石工������������������������������ 276③

コンクリートブロック積（張）工�������� 279
コンクリートブロック
積（張）工.... 279③- ２

緑化ブロック積工������������������� 291

④

③- １

⑪

④- １

石積（張）工������������������������������ 297④- ２

平石張工���������������������������������� 310⑪- １

サンドマット・サンドドレーン・サンドコンパクションパイル工.... 419⑪- ２粉体噴射撹拌工（DJM工法）.... 433⑪- ３

スラリー撹拌工����������������������� 439⑪- ４

スラリー撹拌工
.... 449（変位低減型）⑪- ５

高圧噴射撹拌工���������������������� 460⑪- ６

PVD工（プレファブリ
ケイティッドバーチカル
ドレーン工）.... 474⑪- ７

中層混合処理工���������������������� 482

場所打擁壁工�������������������������������������� 312⑤- １

�������������������� 312
場所打擁壁工（1）⑤- ２������������������� 328
場所打擁壁工（2）⑥

プレキャスト擁壁工��������������������������� 333⑦

補強土壁工（帯鋼補強土壁，
アンカー補強土壁，
ジオテキスタイル.... 338
補強土壁）⑧

補強盛土工����������������������������������������� 354⑨

構造物補修工������������������������������������� 362⑨- １

構造物補修工.... 362（ひび割れ補修工）⑨- ２

 造物補修工
構（断面修復工（左官工法））.... 376

排水構造物工�������������������������������������� 383

排水構造物工（Ｕ型側溝，自由勾配側溝，.... 415
蓋版）

軟弱地盤処理工��������������������������������� 419

石積（張）工����������������������������������������� 297

⑤

⑩

⑩- ５

⑫

薬液注入工����������������������������������������� 498⑬

アンカー工.... 505（ロータリーパーカッション式）⑭

構造物とりこわし工��������������������������� 513⑭- １

構造物とりこわし工���������������� 513⑭- ２

構造物とりこわし工.... 516（標準単価）⑮

コンクリート削孔工��������������������������� 521⑯

ガス切断工������������������������������������������ 523⑰

吸出し防止材設置工�������������������������� 526⑱

目地・止水板設置工�������������������������� 531⑩- １

排水構造物工�������������������������� 383⑩- ２

 水構造物工
排（溶接金網及び埋設鋼板型枠）��� 404⑩- ３

排水構造物工（現場打ち水路（本体））��� 406⑲

旧橋撤去工������������������������������������������ 533

排水構造物工（現場打ち集水桝・街渠桝（本体））.... 411⑳

かご工�������������������������������������������������� 539

発泡スチロールを用いた超軽量盛土工.... 544



現場取卸し������������������������������������������ 548⑩- ４

目次（上巻）

骨材再生工（自走式）������������������������� 551⑤

鋼管矢板基礎工��������������������������������� 700

函渠工�������������������������������������������������� 556⑥

ドロップハンマ杭打工������������������������ 713⑦

泥水運搬工����������������������������������������� 715

第5章 コンクリート工����718①

コンクリート工������������������������������������ 718②

型枠工�������������������������������������������������� 725

- １

函渠工��������������������������������������� 556

- ２

函渠工（大型プレキャスト.... 561
ボックスカルバート工）

殻運搬�������������������������������������������������� 565����������� 568
鉄筋挿入工（ロックボルト工）

コンクリート表面処理工.... 575（ウォータージェット工）

型枠工��������������������������������������� 725②- ２������������� 729
型枠工（省力化構造）

4章 基礎工������������������������578③

溶接金網設置工��������������������������������� 731

鋼管・既製コンクリート杭打工�������� 578④

張りコンクリート工���������������������������� 732⑤

鉄筋工・ガス圧接工��������������������������� 738

第
①

②- １

パイルハンマ工������������������������ 578①- ２

中掘工��������������������������������������� 591①- ３

鋼管ソイルセメント杭工�������� 602

第6章 仮設工������������������������744①- ４

回転杭工���������������������������������� 612①

鋼矢板（Ｈ形鋼）工����������������������������� 744①- ５

杭頭処理工������������������������������ 620①- １

バイブロハンマ工������������������� 744

場所打杭工������������������������������������������ 622①- ２

 イブロハンマ工
バ.... 754（軽量鋼矢板打込引抜工）①- ３

油圧圧入引抜工���������������������� 757①- ４

プレボーリング������������������������ 764

②

①- １

② - １ 全回転式オールケーシング工��� 622② - ２ リバースサーキュレーション工��� 631
 ースオーガ工・ア
硬質地盤用アースオーガ工 ��� 638② 鋼矢板工（アースオーガ併用圧入工）��� 766②- ４

大口径ボーリングマシン工���� 641③ 鋼矢板（Ｈ形鋼）工（クレーン引抜工）��� 769②- ５

ダウンザホールハンマ工�������� 645④

������������ 772
鋼矢板施工法選定表（参考）深礎工�������������������������������������������������� 656⑤

仮設材設置撤去工����������������������������� 776⑥

足場支保工������������������������������������������ 785

③

②- ３

深礎工�������������������������������������� 656③- ２������� 665
コンクリート工（深礎工）⑥- １

足場工��������������������������������������� 785

ニューマチックケーソン工����������������� 672⑥- ２

支保工��������������������������������������� 800

④

③- １

目次（上巻）⑦

締切排水工������������������������������������������ 803⑧

ウエルポイント工�������������������������������� 807⑨

土のう工����������������������������������������������� 813⑤

軟弱地盤上における柔構造樋門・樋管工.... 909

8章 河川維持����������������911

第

⑨- １

土のう工����������������������������������� 813⑨- ２

大型土のう工��������������������������� 817①

堤防除草工������������������������������������������ 911⑩

仮橋・仮桟橋工���������������������������������� 824②

堤防天端補修工��������������������������������� 920⑪

汚濁防止フェンス工��������������������������� 829③

堤防芝養生工������������������������������������� 922⑫

仮囲い設置・撤去工�������������������������� 832④

伐木除根工����������������������������������������� 925⑫- １

仮囲い設置・撤去工��������������� 832⑤

塵芥処理工����������������������������������������� 931⑫- ２

雪寒仮囲い工�������������������������� 835⑥

ボーリンググラウト工������������������������ 934

仮設防護柵工（切土及び発破防護柵工）.... 841⑦

粗朶沈床工����������������������������������������� 938⑧

機械土工（河床等掘削）�������������������� 943⑬⑭

������������ 845
濁水処理工（一般土木工事）⑮

敷鉄板設置・撤去工�������������������������� 850⑯

防塵処理工����������������������������������������� 854⑰

仮設電力設備工��������������������������������� 856⑱����� 861
法面工（仮設用モルタル吹付工）⑧- １

機械土工（河床等掘削）��������� 943⑧ - ２ 機械土工（河床等掘削）（ICT）��� 947⑨

多自然護岸工�������������������������������������� 959⑨- １

巨石積（張）工�������������������������� 959⑨- ２

木杭打工����������������������������������� 966⑨- ３

巨石据付工������������������������������� 968

第7章 河川海岸����������������864⑩

護岸基礎ブロック工�������������������������� 970①

消波根固めブロック工����������������������� 864⑪

かごマット工��������������������������������������� 976①- １

消波根固めブロック工����������� 864⑪- １���� 976
かごマット工（スロープ型）①- ２

消波根固めブロック工��������������� 875（ブロック撤去工）⑪- ２

������� 978
かごマット工（多段積型）②

捨石工�������������������������������������������������� 880③

消波工�������������������������������������������������� 882④

浚渫工�������������������������������������������������� 890④- １����� 890
浚渫工（ポンプ式浚渫船）④- ２��� 898
浚渫工（バックホウ浚渫船）⑫

ブロックマット工�������������������������������� 983⑬

野芝種子吹付工���������������������������������� 986⑭

袋詰玉石工������������������������������������������ 989⑮

笠コンクリートブロック据付工��������� 994⑯

グラウトホール工�������������������������������� 998

目次（上巻）⑰

連節ブロックの水中吊落し工�������� 1001①- ４

山腹水路工��������������������������� 1096⑱

光ケーブル配管工���������������������������� 1006

①- ５

かご工
���� 1103
（ふとんかご・じゃかご）

第

9

①

砂防工（土工）���������������������������������� 1012

章

砂防����������������������������� 1012①- １

砂防工（土工）����������������������� 1012①- ２

砂防工（土工）（ICT）���������� 1019②

コンクリート工��������������������������������� 1031②- １

コンクリート工���������������������� 1031②- ２

コンクリート工.... 1046（ケーブルクレーン打設）②- ３

残存型枠工���������������������������� 1055③

仮設備工������������������������������������������� 1059④

養生工（練炭）���������������������������������� 1063⑤

仮締切工������������������������������������������� 1065⑤- １

砂防土砂仮締切・
砂防土砂土のう仮締切.... 1065⑤- ２

砂防コンクリート締切��������� 1068⑥

鋼製砂防工�������������������������������������� 1070⑦

砂防ソイルセメント工��������������������� 1074

第10章 地すべり防止工��� 1080①

地すべり防止工�������������������������������� 1080①- １

 水井工
集（ライナープレート土留工法）��� 1080①- ２

 水井工
集（プレキャスト土留工法）����� 1087①- ３

集排水ボーリング工������������ 1091

① - ６ 集排水ボーリング孔洗浄工��� 1106

参考文献������������� 1109
資料提供元一覧��� 1110

136

第２章

土

工

③－2

床掘工（ICT）

1

説

概国土交通省をはじめ多くの公共工事発注者では，働き手の減少を上回る生産性の向上と担い手確保に向けた働き方改革を進めるため，建設現場の生産性向上を図るi-Construction（アイ・コンストラクション）の推進等に取り組んでいる。平成28年度には，i-Constructionを進めるための３つのトップランナー施策として，「ICTの全面的な活用（ICT 土工）」，「全体最適の導入（コンクリート工の規格の標準化等）」，及び「施工時期の平準化」が設定され，i-Constructionの取り組みが開始，ICT土工に関わる基準や要領等が制定された。
さらに，i-Constructionの更なる推進や働き方改革に取り組める環境の充実等を図る観点から，最新の実態を踏まえた新たなICT活用工種についても技術基準類を設定し，ICT施工の更なる活用促進を図っている。
床掘工（ICT）はICT土工関連工種として，令和元年度に積算要領が整備された。

出典）国土交通省

図3.2

ICT の活用工種の拡大（～令和４年度まで）『国土交通省土木工事標準積算基準書』における本工法の適用範囲は，３次元マシンガイダンス（3Dimensional
Machine Guidance：以下3D-MG）バックホウ技術及び３次元マシンコントロール（3Dimensional Machine
Control：以下3D-MC）バックホウ技術による構造物の築造又は撤去を目的とした，土砂，岩塊，玉石の掘削等である床掘り作業を対象としている。
床掘工（ICT）は，次の①②③⑤の全ての段階でICT施工技術を活用する施工法であり，目的構造物である
土工構造物の施工と合わせて，付帯構造物設置の作業土工に関わる3D設計データを作成し，ICTによる床掘り作業に活用するもので，3D-MG又は3D-MC技術を搭載したICT建設機械（バックホウ）の活用範囲の拡大，活用促進が図られる。
①

３次元起工測量

③－ 2②

３次元設計データ作成③

ICT建設機械による施工

床掘工（ICT） 137④ （３次元出来形管理等の施工管理は対象外）⑤

３次元データの納品

出典）国土交通省

図3.3

ICT 土工（床掘り）の概要

ICT土工の施工段階ではICTを実装した建設機械，いわゆるICT建設機械が活用される。
本工法は，３次元設計データ又は施工用に作成した３次元データを用い，3D-MG技術もしくは3D-MC技術を搭載したICT建設機械（バックホウ）により施工する機械土工である。
土木工事では，土砂等を掘削したり，運搬したり，盛土したりする作業が必ず存在する。ゆえに，土木工事
は土工から始まると言えるとともに，土工は土木工事には欠かせない作業である。
土工の床掘り作業には，主としてバックホウ等といったショベル系掘削機等の建設機械が用いられている。
バックホウ（Back「後方」−Hoe「鍬」）は，バケットを前から後方に向かって引くことによって掘削作業を行うため，この名称があり，あらゆる土木，建設工事の土砂掘削作業に用いられる代表的な建設機械である。
機械設置地盤より低い部分の掘削，切取り法面の掘削，水中掘削作業等に使用されたり，また，掘削精度が良いことから，構造物の基礎掘削にも使用される。
バックホウの操作方法は，一般的に運転席にある２本の作業レバーと前後進のための走行レバーによって行われる。作業はフロントにある３関節構造であるブーム，アーム，バケットを同時に，かつ状況に応じて操作することに加えて機体本体の旋回動作によって行われるため，オペレータの熟練度によって作業効率や仕上がり精度が大きく左右される。熟練のオペレータになると，まるで自らの手足のようにバックホウを操作し，作業を行っている。
床掘り作業の従来の施工形態は，バックホウのオペレータが施工現場において，設計情報と測量結果に基づいて現地に設置された丁張りを目視で確認しながら床掘り作業を実施するというものである。
丁張りが重要な施工情報となるため，施工上，丁張り設置待ちによる施工中断や，出来形確認のための施工中断が必要となっていた。また，出来形確認のため検測補助員がバックホウと近接したり，必要不可欠な丁張り設置のため，手元作業員が作業区域の区分されていない箇所や高所で安全が確保されていない箇所に立ち入

③－ 2

図3.4

2

床掘工（ICT） 139

3D-MG／3D-MC バックホウ技術の機器構成例

施工手順＜機種の選定＞（1）施工全般
床掘工（ICT）に使用する施工機械（代表機械）の一般的な機種・規格は，次表に示すとおりである。
表3.2
作業の内容

機械名

機種の選定
規

格

平均施工幅

バックホウ

後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型

１m 以上２m 未満（クローラ型）（第３次基準値）山積0.45ｍ3（平積0.35ｍ3）

平均施工幅

バックホウ

２m 以上

（クローラ型）

備考

標準型・ICT 施工対応型・クレーン機能付き・
超 低 騒 音 型・ 排 出 ガ ス 対 策 型（2014年 規 制 ）山積0.8ｍ3（平積0.6ｍ3）吊能力2.9t（注）1．上表に掲げる機械の機種・規格は，本施工に使用される施工機械のうちの代表的な機種・規格である。
2．本施工にあたっては，ICT 施工用機器として建設機械（バックホウ）に取り付ける各種機器（アンテナ，車載器，センサ，モニタ等）及び地上の基準局，管理局が必要となる。

（2）３次元計測技術
床掘工（ICT）に使用する３次元計測技術は，次表に示すICT土工における対象技術から選定する。

142

第２章

土

工

図3.5に３次元設計データの作成手順とイメージを示す。

図3.5

３次元設計データの作成手順とイメージ

設計データは，設計データ作成ソフトウェアを利用して作成する。ソフトウェアへの入力データは，設計図書から必要なものを抽出する。必要となる設計図書は，平面図，縦断図，横断図，主要点座標等であり，平面
図からは線形要素を，縦断図からは縦断勾配変化点の高さ，追加距離，横断勾配要素を，横断図からは横断構成を抽出し，主要点の座標は線形計算書や線形図，座標リストから抽出する。
次に，3D-MG技術の施工上の留意点について記載する。なお，これらの項目は3D-MC技術の場合にも共通する留意点である。
3D-MGバックホウを用いた作業土工（床掘り）の場合，現在の丁張り設置作業や補助作業員の配置が不要となる。ただし，丁張りが全く不要になるというものではなく，例えば，構造物がある位置等では目安として
丁張りが必要となる場合がある。
ICT施工用機器の操作に慣れていないため，単純なミスがトラブルの原因となる場合があり，電源の入れ忘れ，受信機の上への覆い等の障害物設置，設定ボタン等の押し忘れ等に注意する必要がある。また，運転席のモニタ画面を注視し過ぎて，周囲への注意が散漫になることがある。施工中，床掘り開始箇所の確認はモニタを常時注意しながら施工するのではなく，施工開始時点等の要所となるポイントで，適宜モニタを確認するよ
うにすることが望ましい。
測位技術はICT施工を行う施工現場の現場条件や施工期間（作業期間），他作業で利用される測位技術との干渉に留意の上，決定する。特に現場条件については，山間地での人工衛星の捕捉状況，無線障害の有無に注意が必要である。
測位技術にRTK-GNSSを用いる場合は，計測の精度は人工衛星の配置に左右される。このため，施工現場で捕捉のできる人工衛星の数と時間帯を事前に把握しておく必要である。人工衛星を捕捉できない時間帯には，それが作業待ち時間となり作業効率が低下する場合もある。施工現場の上空視界を含めて，捕捉可能な人工衛
星の数と時間帯に留意し，出来るだけ作業待ち時間のない施工計画を立案する必要がある。
一方，自動追尾TSを用いる場合には，TSと移動局の受光部との間にダンプトラック等の建設機械や作業員が入って障害となり，追尾が遮断されることもあるので注意する必要がある。
また，GNSSによる場合，変電所，高圧電線，空港の周辺，トラックの無線等が多い場合では，GNSSの通信障害といったトラブルの原因になることもある。通信障害が発生すると，運転席の車載モニタに精度が低下

③－ 2

床掘工（ICT） 143

したことが表示される。精度低下の原因は，通信障害による場合と捕捉衛星数の低下が考えられる。
ICT施工用機器では，GNSSアンテナ，チルトセンサ等の位置を計測し，必要に応じて補正・調整等のキャ
リブレーションを行う必要がある。
キャリブレーションには，ICT施工導入時に実施する機器，センサ，ソフトウェア等を補正・調整する作業，
日々のGNSSアンテナ，チルトセンサ等の位置確認等において補正が必要な場合に再調整を行う作業の３つが含まれる。
特に，バケットの刃先が摩耗し，その形状が当初のキャリブレーション時点の刃先形状から変化してしまうと，施工精度低下の原因となるため，作業開始前に日々の精度確認を実施することが望ましい。
バケット位置の取得制度は，連続的な施工作業に起因する以下に示す要因等により低下する可能性がある。
バックホウと機器について日常的に実施することで，不良箇所の早期発見が図られ施工精度向上につながる。
施工精度を確保するために，始業前に下記項目について点検を行う。
①

バケットの摩耗による寸法の変化②

作業装置のピン支承の摩耗による機械のガタツキ③

センサ設置位置のズレやガタツキ④

センサ性能の低下，センサ故障（較正値のドリフト）

施工前状況

施工後状況

床掘作業状況

床掘作業状況

144

第２章

土

工

３D-MC バックホウ

３D-MG バックホウ

施工機械・運転室

情報化機器（コントロールボックス（ICT 施工専用モニタ））

情報化機器（GNSS アンテナ）

情報化機器（GNSS 受信機）

情報化機器（センサ）③－ 2

床掘工（ICT） 145

２）3Ｄ－ＭＣバックホウ技術
MC技術は，TSやGNSS，もしくは回転レーザを用いて，バックホウの作業装置の位置，標高をリアルタイ
ムに取得し，設計データとの差分に基づき制御データを生成し，作業装置を制御する技術である。作業装置の操作が自動制御により行えるため，オペレータの技量や熟練度に大きく左右されることなく仕上げられる。

コントロールボックス

GNSS アンテナ

ストロークセンサ付
シリンダ

慣性センサユニット

ICT センサコントローラ
作業機コントローラ
GNSS 受信機
図3.6

3D-MC バックホウの機器構成例（4）３次元データの納品（３）による３次元設計データを，工事完成図書として電子納品する。

474

第３章

共通工

⑪－６

PVD工（プレファブリケイティッドバーチカルドレーン工）

1

説

概

プレファブリケイティッドバーチカルドレーンは，粘土，シルト及び有機質土等の軟弱地盤の圧密促進工法に用いられるドレーン材の総称で，PVDと略される。また，ペーパードレーン，プラスチックボードドレーン，
カードボードドレーンなどと呼ばれる場合もある。
プレファブリケイティッドバーチカルドレーン工は，軟弱地盤改良のバーチカルドレーン工法の一種で，特徴はサンドドレーン工法の砂に替えて，“prefabricated”（前もって製作）された，不織布でできたペーパーや
プラスチックボード，ファイバー等を地盤中に設置することにより排水柱を造成し，毛細管現象を利用して軟弱地盤の圧密を促進し排水するものである。
ドレーン材は，工場製品で品質が一定であるため，施工管理が容易である。また，粘性軟弱度が変形しても土の変形に追従して，排水路が遮断されることはない。
本工法は，サンドドレーン工法と比べると以下のような得失を持つといわれている。
①

サンドドレーン工法に比べ材料の単価は安く，施工速度も早い。

②

PVDは工場製品で品質が一定であるため，施工管理が簡単である。

③

打設による地盤の乱れが少なく，低騒音・低振動である。

④

PVD打設後，ケーシングを引き抜く際にPVDが共上がりすることがある。

2

施工手順

＜機種の選定＞プレファブリケイティッドバーチカルドレーン工に使用する機械の機種・規格は，次表が標準である。
表11.17

機種の選定
数

機

械

名

規

格

［ベースマシン］プレファブリケイティッド 湿地型

打設長30m 以下 ［施工管理装置］

バ ー チ カ ル ド レ ー ン 打 機 ［ベースマシン］
湿地型

打設長30m を超え40m 以下 ［施工管理装置］

単位30m 以下量30m を超え40m 以下

台

1

－

〃

－

1

⑪－６

PVD 工（プレファブリケイティッドバーチカルドレーン工） 475＜施工フロー＞
プレファブリケイティッドバーチカルドレーン工の一般的な施工手順は，次のとおりである。
施工手順
搬

解

出

レ

分

移

ド

引

立

打

組

入

位

搬

ー

置

ン

抜

込

材

決

切

の

杭

動

断

き

み

め

次

へ

（注）『国土交通省土木工事標準積算基準書』における本工法の適用範囲は，実線部分のみである。

3

施 工 法

プレファブリケイティッドバーチカルドレーン工法の施工順序は，次のとおりである。
①

打設機を所定の位置に設置する。

②

先端アンカーを取り付ける。

③

ケーシングとともにドレーン材を地中に打ち込む。

④

所定の深度までの打込みを完了し，ケーシングを引き抜くとドレーン材のみが地中に残される。

⑤

ドレーン材を切断し，打込みを完了したら次の位置に移動する。

地表余分長（0.3m）
サンドマット厚さ（Ｌ2）

打設長（L）
改良深さ（Ｌ1）

先端アンカー

先端装着長（0.2m）
図11.23

施工図

476

第３章

共通工

図11.24

プレファブリケイティッドバーチカルドレーン工法の施工（例）

プレファブリケイティッドバーチカルドレーン打機

プレファブリケイティッドバーチカルドレーン打機

プレファブリケイティッドバーチカルドレーン打機

プレファブリケイティッドバーチカルドレーン打機

プレファブリケイティッドバーチカルドレーン打機

⑪－６

PVD 工（プレファブリケイティッドバーチカルドレーン工） 477

プレファブリケイティッドバーチカルドレーン打機

プレファブリケイティッドバーチカルドレーン打機

プレファブリケイティッドバーチカルドレーン打機

モニタ画面の状況

プレファブリケイティッドバーチカルドレーンのキャリブレーション状況

478

第３章

共通工

プレファブリケイティッドバーチカルドレーンのキャリブレーション状況

プレファブリケイティッドバーチカルドレーンのキャリブレーション状況

プレファブリケイティッドバーチカルドレーンのキャリブレーション状況

プレファブリケイティッドバーチカルドレーンのキャリブレーション状況

プレファブリケイティッドバーチカルドレーンの施工状況

プレファブリケイティッドバーチカルドレーンの施工状況

プレファブリケイティッドバーチカルドレーンの施工状況

プレファブリケイティッドバーチカルドレーンの施工状況

⑪－６

PVD 工（プレファブリケイティッドバーチカルドレーン工） 479

プレファブリケイティッドバーチカルドレーンの施工状況

プレファブリケイティッドバーチカルドレーンの施工状況

プレファブリケイティッドバーチカルドレーンの施工状況

プレファブリケイティッドバーチカルドレーンの施工状況

アンカー先端部

アンカー先端部

アンカー先端部

打込後のペーパーの状況

480

第３章

共通工

打込後のペーパーの状況

ドレーン材の切断作業状況

ドレーン材の切断作業状況

ドレーン材のセット作業状況

ドレーン材のセット作業状況

ドレーン材のセット作業状況

ドレーン材のセット作業状況

ドレーン材のセット作業状況

⑪－６

PVD 工（プレファブリケイティッドバーチカルドレーン工） 481

ドレーン材のセット作業状況

プレファブリケイティッドバーチカルドレーンの打込作業状況

プレファブリケイティッドバーチカルドレーンの打込作業状況

プレファブリケイティッドバーチカルドレーンの打込作業状況

プレファブリケイティッドバーチカルドレーンの打込作業状況

プレファブリケイティッドバーチカルドレーンの打込作業状況

プレファブリケイティッドバーチカルドレーンの打込作業状況

プレファブリケイティッドバーチカルドレーンの打込作業完了状況

⑧－２

機械土工（河床等掘削）（ICT） 947⑧－２

機械土工（河床等掘削）（ICT）

1

説

概

国土交通省をはじめ多くの公共工事発注者では，「ICTの全面的な活用（ICT土工）」等の施策を建設現場に導入することによって，建設生産システム全体の生産性向上を図り，もって魅力ある建設現場を目指す取り組
みであるi-Construction（アイ・コンストラクション）を進めている。i-Constructionは，建設現場の生産性を向上させることで，「企業の経営環境の改善」「現場で働く方々の賃金水準の向上」「安定した休暇の取得」「安全な現場」の実現を目指すものである。
i-Construction を進めるための３つのトップランナー施策として，「ICTの全面的な活用（ICT 土工）」，「全体最適の導入（コンクリート工の規格の標準化等）」，及び「施工時期の平準化」が設定され，i-Constructionの取り組みが開始された。

ICTの全面的な活用（ICT土工）○調査・測量、設計、施工、検査等のあらゆる建設生産プロセスにおいてICTを全面的に活用。
○３次元データを活用するための１５の新基
準や積算基準を整備。
○国の大規模土工は、発注者の指定でICTを活用。中小規模土工についても、受注者の希望でICT土工を実施可能。
○全てのICT土工で、必要な費用の計上、工事成績評点で加点評価。

全体最適の導入

施工時期の平準化（コンクリート工の規格の標準化等）○設計、発注、材料の調達、加工、組立等の一○ 公共工事は第1四半期(4～6月)に連の生産工程や、維持管理を含めたプロセス
工事量が少なく、偏りが激しい。
全体の最適化が図られるよう、全体最適の考え方を導入し、サプライチェーンの効率化、生○ 適正な工期を確保するための２産性向上を目指す。
か年国債を設定。Ｈ２９当初予算○Ｈ２８は機械式鉄筋定着および流動性を高めにおいてゼロ国債を初めて設定。
たコンクリートの活用についてガイドラインを策定。
○部材の規格（サイズ等）の標準化により、プレキャスト製品やプレハブ鉄筋などの工場製作化を進め、コスト削減、生産性の向上を目指す。
30,00025,00020,00015,00010,000《3次元測量》

5,000
民

規格の標準化 全体最適設計

Ｈ２４年度

ドローン等を活用し、調査日数を削減

間

公

共

0

工程改善

４月
６月
８月
１０月
１２月
２月
４月
６月
８月
１０月
１２月
２月
４月
６月
８月
１０月
１２月
２月
４月
６月
８月
１０月
１２月
２月

【建設現場におけるICT活用事例】

Ｈ２５年度

Ｈ２６年度

Ｈ２７年度

出典：建設総合統計より算出

コンクリート工の生産性向上のための３要素（工事件数）

閑散期

（現状）

繁忙期

現状の工事件数
現場打ちの効率化（例）鉄筋のプレハブ化、埋設型枠の活用

クレーンで設置《3次元データ設計図》
３次元測量点群データと設計図面との差分から、施工量を自動算出

３次元設計データ等により、ICT建設機械を自動制御し、建設現場のICT
化を実現。

＜受注者＞
・繁忙期は監理技
術者が不足
・閑散期は人材・
機材が遊休

＜発注者＞
・監督・検査
が年度末
に集中

平準化

©三井住友建設

プレキャストの進化《ICT建機による施工》＜技能者＞
・閑散期は仕事がない
・収入不安定・繁忙期は休暇
取得困難

中詰めコン打設（工事件数）（例）定型部材を組み合わせた施工（i-Construction）
平準化された
工事件数

クレーンで設置
＜技能者＞
・収入安定
・週休二日
©大林組

＜発注者＞
・計画的な
業務遂行

＜受注者＞
・人材・機材の効率的配置

出典）国土交通省

図8.1

i-Construction のトップランナー施策

i-Constructionの３本柱の一つである「ICTの全面的な活用（ICT土工）」は，土工の施工プロセスの①から⑤（次々ページのICT活用工事参照）の全ての段階において“ICT”を全面的に活用するもので，土工における調査・測量から設計，施工，検査，維持管理・更新までのあらゆる建設生産プロセスにおいて，３次元データを一貫して使用する“ICT”を全面的に導入することで，土工における抜本的な生産性の向上を図るものである。
「ICTの全面的な活用」は，３次元データやさまざまなICTの適用により高効率・高精度な施工を実現するものであり，工事施工中においては，施工管理データの連続的な取得を可能とするものである。そのため，施工管理においては従来よりも多くの点で品質管理が可能となり，これまで以上の品質確保が期待される。
施工者においては，実施する施工管理にあっては，出来形管理の点群データや施工履歴データの取得により

⑧－２

機械土工（河床等掘削）（ICT） 949の効率化が図られる。

出典）国土交通省

図8.3

ICT 土工（河床等掘削）の概要

ICT活用工事とは，建設生産プロセスの各段階において，以下のICTを全面的に活用する工事である。
①

３次元起工測量②

３次元設計データ作成③

ICT建設機械による施工④

３次元出来形管理等の施工管理⑤

３次元データの納品

ICT土工の施工段階ではICTを実装した建設機械，いわゆるICT建設機械が活用される。
本工法は，３次元設計データ又は施工用に作成した３次元データを用い，３次元マシンガイダンス（3Dimensional Machine Guidance：以下3D-MG）技術もしくは３次元マシンコントロール（3 Dimensional
Machine Control：以下3D-MC）技術を搭載したICT建設機械（バックホウ）により施工する機械土工である。
土木工事では，土砂等を掘削したり，運搬したり，盛土したりする作業が必ず存在する。ゆえに，土木工事は
土工から始まると言えるとともに，土工は土木工事には欠かせない作業である。
土工の掘削作業には，主としてバックホウ等のショベル系掘削機等の建設機械が用いられている。バックホウ（Back「後方」−Hoe「鍬」）は，バケットを前から後方に向かって引くことによって掘削作業を行うため，この名称があり，あらゆる土木，建設工事の土砂掘削作業に用いられる代表的な建設機械である。機械設置地
盤より低い部分の掘削，切取り法面の掘削，水中掘削作業等に使用されたり，また，掘削精度が良いことから，構造物の基礎掘削にも使用される。
バックホウの操作方法は，一般的に運転席にある２本の作業レバーと前後進のための走行レバーによって行われる。作業はフロントにある３関節構造であるブーム，アーム，バケットを同時に，かつ状況に応じて操作することに加えて機体本体の旋回動作によって行われるため，オペレータの熟練度によって作業効率や仕上が機械土工（河床等掘削）（ICT） 951

⑧－２

図8.4

2

3D-MG／3D-MC バックホウ技術の機器構成例

施工手順＜機種の選定＞（1）施工全般
機械土工（河床等掘削）（ICT）に使用する施工機械（代表機械）の一般的な機種・規格は，次表に示すとお
りである。
表8.2
施工パッケージ
河

床

等

（I
軟
（I

掘

C
弱

土

等
C

運

機
削

械

名

規

バ

ッ

ク

ホ

ウ

T）（ク

ロ

ー

ラ

型）

搬
T）

ダ

ン

プ

ト

機種の選定

ラ

ッ

ク

格

備

考

標準型・ICT 施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2011年規制）
山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9ｔ
オンロード・ディーゼル
10ｔ積級（注）1．上表に掲げる機械の機種・規格は，本施工に使用される施工機械のうちの代表的な機種・規格である。
2．本施工にあたっては，ICT 施工用機器として建設機械（バックホウ）に取り付ける各種機器（アンテナ，車載器，センサ，モニタ等）及び地上の基準局，管理局が必要となる。

956

第８章

河川維持

（4）３次元出来形管理等の施工管理
河床等掘削工事の施工管理において，施工履歴データ，TS等光波方式，その他の３次元計測技術を用いて出来形管理を実施する。
（5）３次元データの納品（４）による３次元施工管理データを，工事完成図書として電子納品する。

バックホウ（ICT 施工対応型）（参考）

バックホウ（ICT 施工対応型）（参考）

バックホウ（ICT 施工対応型）（参考）

運転席内の ICT 機器（参考）運転席内の ICT 機器（参考）運転席内の ICT 機器（参考）⑧－２

機械土工（河床等掘削）（ICT） 957

掘削作業状況

掘削作業状況

掘削作業状況

掘削泥土の引寄せ・水切り作業状況

掘削作業状況

掘削作業状況

ダンプトラックへの積込作業状況

958

第８章

河川維持

ダンプトラックへの積込作業状況

ダンプトラックへの積込作業状況

ダンプトラックへの積込作業状況

ダンプトラックによる運搬状況