**OF-Q 標準施工マニュアル＜1＞ver2 ＝ボルトを縦方向に使うケース**

施工の前に必ずお読みください !
工事会社（元請け）様向け資料

アンカーボルト

縦使い「アンカーボルトへのせん断力の伝達」を可能にした親子フィラーＱ標準施工マニュアル＜1＞ ver2

ボルトを 縦方向 に使うケース

2020（令和 2）年 10 月 01 日株式会社 構造工学研究所

お願い !!
親子フィラーＱタイプは、鋼製フィラーの適切な取付けと、ベースプレート
下端及びベースプレート孔の空隙部位に、親子フィラーＱグラウトを充填することで、所定の性能を得ています。
この要件を確保するために、鋼製フィラーの取付け及び親子フィラーＱグラ
ウトの注入作業は建設会社(元請け)様にお願いします。
見積り内容については本「施工マニュアル」をご参照ください。
また、鉄骨柱の固定(本締め)は、グラウト材注入後に行うのではなく、親子
フィラーＱグラウトの注入前に完了していることをご確認ください。
0**OF-Q 標準施工マニュアル＜1＞ver2 ＝ボルトを縦方向に使うケース**[ 目 次 （Ver2）]
1.ご注意

1

1.1.親子フィラーＱ施工マニュアルのご使用上の注意

11.2.親子フィラーＱに関する弊社の機能

1

1.3.親子フィラーＱグラウトの施工に関するご注意

1

1.4.鉄骨柱建て方後のナットの弛み止め及び軸力導入に関するご注意

2

2.鉄骨建て方の一般的な工程とＱ型親子フィラー

3

3. 親子フィラーＱの施工要領

33.1.準備 ／ 使用部材の荷受・保管

33.2.親子フィラーＱの取付け

43.3.親子フィラーＱグラウトの施工

43.3.1.親子フィラーＱグラウト量の計算
3.3.2.親子フィラーＱグラウトの注入施工
3.3.3.注入枠の作成
3.3.4.親子フィラーＱグラウト(注入用)の作成
3.3.5.親子フィラーＱグラウト材の注入と充填の促進（木槌・スラスター）

4
5
5
6
6

3.4.報告3.4.1.チェックシート
3.4.2.チェックシート項目の記入
3.4.3.記録の保管・報告

7
7
7
8

4. 親子フィラーＱの事前検討事項

94.1.親子フィラーＱグラウトの圧縮強度試験の確認

94.2.親子フィラーＱ事前確認事項

10

4.3.準備部材チェックリスト

11

4.4.証明書類等の発行

125. 参考資料

13

5.1.親子フィラーＱグラウトの安全作業について

13

5.2.フラットフローによる流動性確認の手順

145.3.施工補助機材

14

5.3.1.注入枠設置ガイド-50
5.3.2.スラスター50

14
14

5.4.親子フィラーＱサイズ一覧表

15

5.5.親子フィラーＱチェックシート（記入例）16

親子フィラーＱチェックシート

17

参考資料：親子フィラーＱグラウトの圧縮強度試験体製作・養生

18

本書では、以下の略記をすることがあります。
●親子フィラーＱ：OF-Q●親子フィラーＱグラウト：OF-Q グラウトまたは OF-QG●アンカーボルト：ABt●ベースプレート：BPL

1

**OF-Q 標準施工マニュアル＜1＞ver2 ＝ボルトを縦方向に使うケース**

1.. ご注意
本書は、●01 親子フィラーＱ（OF-Q）施工マニュアル＜1＞(ver2)です。
アンカーボルトを縦使いした場合の OF-Q 標準施工マニュアルです。
併せて、●03 作業解説書＜3＞(ver2)もご参照下さい。
本書は、工事会社（元請け）様向けに作成されたものです。

1.1.親子フィラーＱに関する施工マニュアルの種類とご使用上のご注意
親子フィラーＱ（OF-Q）の施工に関する説明書は 7 種類用意されています。
●01 OF-Q 標準施工マニュアル＜1＞(ver2) (アンカーボルトを縦使いした場合)●02 OF-Q 標準施工マニュアル＜2＞(ver2) (アンカーボルトを横使いした場合)●03 OF-Q 作業解説書＜3＞(ver2) (●01 の現場携帯版）●04 OF-Q 作業解説書＜4＞(ver2) (●02 の現場携帯版）●05 OF-Q 作業解説書＜5＞(●02 の現場施工例）●06 OF-Q グラウト施工補助機材＜6＞ (OF-Q グラウト施工機材）●07 OF-Q 出荷時梱包箱同梱資料●01 と●02 は、OF-Q の標準作業（鋼製フィラー及びグラウト）に関するマニュアルです。
●03 及び●04 は現場での作業者及び管理者用として、作業の要点をまとめた資料で、施工時に参照できるようになっています。
●05 は、OF-Q の現場施工例です。
●06 は、OF-Q グラウト作業に必要な機材をまとめています。弊社から提供できるものと施工側でご用意いただくものがあります。
●07 は親子フィラーＱ(鋼製部材)が現場搬入される(梱包)箱に入っているもので、OF-Q の取付け手順及び注意が記されています。
本書は、一般的な施工状況を想定して書かれており、必ずしも、適用現場に 100％マッチするものではないと思われます。従いまして、OF-Q を扱う工事管理者は、現場状況を考慮して、本書の内容を適宜現状に合わせて適用することをお願いします。
また、施工を担う作業者に対して、それらを遵守させるようご指導ください。

1.2.親子フィラーＱに関する弊社の機能
弊社は、親・子フィラー(鋼製部材)及び親子フィラーＱグラウトの製造・販売と技術サポートを行っております。
上記以外の部材（アンカーボルト・平座金・ナット等）の取り扱いは行っておりません。
別途ご準備ください。
また、親子フィラーＱの施工（鋼製部品の取付・OF-Q グラウトの施工）は行っておりません。

1.3.親子フィラーＱグラウトの施工に関するご注意
親子フィラーＱの施工・施工管理は、建設会社(元請け)様にお願いします。
●親子フィラーＱ(OF-Q)の子フィラーは「空気抜き溝」という他の(親)子フィラーにはない機能を備えています。
これはグラウト材注入時、ベースプレートのアンカー孔周辺に残存している空気を外部に逸出させるために必要な機構であり、これにより、必要なグラウト材の充填が可能になります。
取付け時には、子フィラーの空気抜き溝に有害な傷や汚れ等がないことをご確認ください。
12

**OF-Q 標準施工マニュアル＜1＞ver2 ＝ボルトを縦方向に使うケース**●スラスター(5.3.項／p14 参照)による加圧は、この空気抜きによるアンカーボルト周辺の充填を確実にするために必要な操作です。適正な寸法・形状のものをご使用ください。
●親子フィラーＱの施工に伴って必要となる機材＜流動性確認試験＞
本書 3.3.4.及び 5.2.に示す親子フィラーＱグラウトの流動性確認試験には、➊試験筒及び➋台板(フラットフロー板)が必要です。以下の基準を満たすものをご用意ください。
➊試験筒：内径 50～51 ㎜φ、高さ 100 ㎜の円筒／材質は問いません。
➋台 板：大きさ 300ｘ300 ㎜／表面状況は、磨いた鋼板、ガラス板又は塩化ビニール
板のように凹凸面がなく、曲がりにくいものをご使用ください。
＜OFQ グラウト注入の施工補助機材＞
アンカーボルトを縦使いする場合の OF-Q において、空気抜き機構を有効に機能させるために、以下の補助機材をご用意下さい。
➌スラスター➍注入枠設置ガイド：注入枠をベースプレート端から一定に保って設置するための機材※注入枠をベースプレートに接して設置する方法は推奨しません。スラスターによる加圧ができないためです。
※試験に関わる機材は、OF-Q グラウト施工補助機材＜6＞をご参照ください。

1.4.鉄骨柱建て方後のナットの弛み止め及び軸力導入に関するご注意
親子フィラーＱタイプにおいては、鉄骨柱の本締めを含めた鉄骨柱の固定は、鉄骨工事技術
指針・工事現場施工編等に示されるグラウト注入後に行うのではなく、親子フィラーＱグラ
ウトの注入前の段階（鉄骨のゆがみ取り後）で行ってください。（以下に示す要領で実施）
親子フィラーＱを使用する場合、アンカーボルトのねじ部とアンカー孔空隙部に充填されたグ
ラウト材とは密着しており、グラウト後にアンカーボルトに軸力を発生させると、この部分に離間が起きる可能性があります。（親子フィラーＱを使用した脚部の性能を損なうものです）
従いまして、親子フィラーＱを使用した柱脚部については、鉄骨の建て方以降の施工手順は、
上記指針等に示されている方法とは異なったものとする必要があります。

(参考:工事指針等)＜工程＞●鉄骨建方・
ナット締付(1)＜OF-Q を使用した柱脚の場合＞＜従来の柱脚の場合の例＞■鉄骨位置決め後、必要な軸力を均等に発生させる▼その方法及び数値は設計者の指示に従う■鉄骨位置決め後、ナットのゆるみを取るまたは、必要な軸力を均等に導入する■OF-Q 施工マニュアルに従って注入施工を行う■通常のモルタル施工を行う■ベースプレート面側のナットについては、再度の締め付け(軸力の導入)は行わない
戻り止めの処置は行う■ナットの締付を行う▼設計者からの指示または管理基準等に従う（必要に応じて、）▼30°回転角法等による●グラウト材施工●ナット締付(2)●終了

23**OF-Q 標準施工マニュアル＜1＞ver2 ＝ボルトを縦方向に使うケース**

2. 鉄骨建て方の一般的な工程と親子フィラーＱの施工
親子フィラーＱを柱脚に適用した場合の施工の流れを示します。
地業

仮設／
材料の
保 管

ｱﾝｶｰﾎﾞ
ﾙﾄ設置

配筋
型枠

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

ﾚﾍﾞﾙﾓﾙ
ﾀﾙ設置

ナットで鉄骨柱（BPL）
を受けることは不可

鉄骨柱
建て方

親子ﾌｨﾗ
ｰ Q 設置親子ﾌｨﾗｰ
Ｑグラウ
ト注入

報告
承認

報告
承認

図表-01

※親子フィラーＱの取付け施工については特段の資格は必要ありません。
※親子フィラーＱグラウトの施工については特段の資格は必要ありません。
但し、グラウト作業を行う者は、親子フィラーＱ施工マニュアル又は作業解説書に従って施工及び施工管理を行うものとします。
(スラスターの使用、ナットによるベースプレート受けの禁止)

3. 親子フィラーＱの施工要領2.に示した施工の流れに沿って、以下に、親子フィラーＱの施工手順を示します。

3.1. 準備 ／ 使用部材の荷受・保管■01 親子フィラーＱを用いた柱脚に使用する材料は、以下に示す 2 点です。
●親・子フィラーＱ（鋼製部材）●親子フィラーＱグラウト
親・子フィラーＱは、鉄骨柱建て方前までに指定日・場所にセットで納入されます。
親子フィラーＱグラウトは、指定日に指定場所に納入されます。
■02 親子フィラーＱに関連して弊社から供給が可能な施工補助機材は以下のようなものです。
●フラットフロー板●試験筒●スラスター●注入枠取付ガイド●温度計■03 取り扱い上の注意および要件を示します。
●親子フィラーＱ（鋼製部材）▼01 親子フィラーＱは、親フィラー(大)と子フィラー(小)の 2 個で 1 セットです。
▼02 アンカーボルトのサイズとの適合および数量の確認をしてください。
図表-10(p15)をご参照ください。)▼03 一つの柱において、親子フィラーＱと親子フィラー一般品の混用はできません。
（同一現場で他の柱への対応は可）34

**OF-Q 標準施工マニュアル＜1＞ver2 ＝ボルトを縦方向に使うケース**▼04 箱単位(宅急便サイズ)で納品されます。 紛失に注意してください。
●親子フィラーＱグラウト (注入用モルタル／プレミックス)▼05 紙袋(25Kg 入／防水加工)で納品されます。
▼06 使用量は、「グラウト量計算書(EXCEL で提供)」で計算できますので、柱ごとの必要量を確認し、適切に混錬してください。
▼07 保管時の袋の破損、水濡れ、吸湿を防止してください。(保管に注意／雨水不可)

3.2.親子フィラーＱの取付け
親子フィラーＱの取付け手順を示します。

図表-02

空気抜き溝

親フィラーQ

子フィラーQ① 適合を確認

親フィラーQ②親フィラーの設置

親フィラーQ ＋ 子フィラー
Q③子フィラーの設置

取付状態④平座金・(W)ナット▼08 親(子)フィラーＱとアンカーボルトが適合していることを確認します。
▼09 親フィラーＱを鍔の部分を上側にしてアンカーボルトに沿って挿入します。
アンカーボルトに偏心がある場合は、隙間が小さい方に、親フィラーＱの胴部の薄の薄い方を合わせると施工がスムーズに行えます。
▼10 同様に子フィラーＱを親フィラーＱに乗せ、回転させると、親フィラーＱ内にすとんと落ちます。落ちない場合は、親フィラーＱの方も左右に回転させてください。
▼11 子フィラーＱ上面の「空気抜き溝」に変形や目詰まり等の異常がないことを確認します。（錆、油分、土、変形等）▼12 子フィラーＱの上に平座金、ナット(最終的にはダブル)を螺合して作業終了です。
▼13 チェックシートの必要事項に結果を記入して、工事管理者は原本を保管して下さい。
※チェックシートへの記入は、親子フィラーＱのみ(の報告)です。
※(日付入りの)工事写真を残すことは有効です。

3.3. 親子フィラーＱグラウトの施工※鉄骨柱の固定（本締め）が完了した後に、OF-Q グラウトの注入作業を行ってください。
OF-Q グラウト後のナットの締め付けは不可（アンカーボルトに軸力を発生させない）
3.3.1. 親子フィラーＱのグラウト量の計算
グラウト量の計算表（EXCEL）を別途用意しています。
●アンカーボルト縦使い用
これを使用して、OFQ グラウトの必要袋数を計算することができます。

これ等は、弊社、販売店に常備されているので、資料の要求をお願いします。
また、弊社 HP にも掲載されておりますので、自由にお持ちいただくことが可能です。
54

**OF-Q 標準施工マニュアル＜1＞ver2 ＝ボルトを縦方向に使うケース**※グラウト量(袋数)は、鋼製のフィラーと異なり、アンカーボルトのサイズ・数量の情報だけでは準備できません。
したがいまして、最初にベースプレート条件(大きさ・厚さ)および周辺要件(レベル
モルタルの厚さ・注入枠の位置等)を確定することができる工事会社(元請け)様に積算をお願いすることになります。
ご協力をよろしくお願いします。
3.3.2. 親子フィラーＱグラウトの注入施工（流れ）親子フィラーＱグラウトは以下の手順で施工します

図表-03
使用範囲

●グラウト材を確認●水量の確認●水温の確認●流動性の確認●グラウト材の投入●加圧(1)/木槌ー※グラウト材の流動性の確認は「フラットフロー」で行うことを標準とします。
＜機械・機器の例＞▼攪拌機▼攪拌用羽(ｱﾙﾐ不可)ｽｸﾘｭｰ状羽は不可●混錬●加圧(2)スラスタ※ スラスター操作
は個々のアンカーボルト近傍において行う。
※ 作業後にマーキ
ング(チェック)を行う。

▼フラットフロー板
試験筒

図表-04

3.3.3.注入枠の作成▼14 枠組みとします。
▼15 注入枠はベースプレートの縁端から 50 ㎜離して設置するのを標準とします。
この場合の設置誤差は、50 ±1 ㎜です。(スラスター操作のため)注入枠の設置をフォローするために「注入枠設置ガイド-50」を用意しています。
▼16 注入枠はベースプレートの上面をカバーできる高さのものを設置します。
▼17 注入枠の外側(底部)は、グラウト材流出防止に気を付けてください。
※型枠の浮き上がり防止が必要な場合は、その処置をします。(コンクリート釘等)※グラウト材圧入のために注入枠をベースプレートに接して設置するのは、アンカーボ
ルトを縦使いとする親子フィラーＱの場合は不可とします。
65

**OF-Q 標準施工マニュアル＜1＞ver2 ＝ボルトを縦方向に使うケース**

3.3.4.親子フィラーＱグラウト(注入用)の作成▼18 使用機器：撹拌機は、回転数が 800rpm 以上のものを使用します。
攪拌用羽根は、板状で折り返しのあるもの（3.3.2.使用機器参照）を使用します。但し、鋼製とし、アルミ製は不可とします。
手練りは不可とします。
▼19 水

量：1 袋(25kg)に対して水道水 4.6(ℓ)を標準とします。
グラウト混錬量が少ない場合は、180(㏄/kg)を標準として行います。

▼20 水

温：練り上がり温度で、5℃～35℃の範囲です。

▼21 攪拌時間：120±10 秒とします。
これ以下でもこれ以上でも不可です。時計で計測管理してください。
練り玉ができないようにまんべんなく攪拌を行ってください。
▼22 流動性の確認
流動性のチェックは以下に示す「フラットフロー」で行います。
■フラットフローは、φ50(51)x100 の円筒(試験筒)を使用し、引き上げ後の広がりが150 ㎜～250 ㎜の範囲にあることを確認します。
・150 ㎜未満の場合は、練り混ぜ水の温度を上げる等の対処をして対応
・250 ㎜を超す場合は、練り混ぜ水の温度を下げるかグラウト材を増量して対応※フラットフロー板は、水平に設置します。
※流動性チェックに使用したグラウト材は、再使用しないでください。
※注入量(／基)の計算は、別途、「グラウト量の計算」を参照。
※流動性は、グラウト材の温度に左右される傾向があり、材温が低いと流動性は落ちます。
▼23 グラウト材は、混錬終了後、15 分以内に使いきってください。

3.3.5. 親子フィラーＱグラウト材の注入と充填の促進(木槌・スラスター)▼24 ベースプレートと型枠の隙間(50 ㎜)から、グラウト用モルタルを流し込みます。
最初に 1 方向から行い、連続的に順次移動(例えば右回り)して行います。
空気たまりが生じないように工夫してください。
※密閉タイプの注入枠の場合は、アンカーボルトを縦使いとする親子フィラーＱを使用する場合は推奨しません。（スラスターによる加圧を実施できないため）▼25 最終的に、ベースプレート上面位置付近まで注入を行います。
▼26 注入時は、グラウト材の流動化を促し、充填し易くするために、木槌で型枠壁面(4面)を叩きながら行います。ボルト近傍を 10～20 回程度、様子を見ながら行います。
▼27 注入に続けて、アンカーボルト周辺のグラウト面を「スラスター(押し板)」で、上下にゆすり、アンカーボルト周りの残存空気を押し出します。回数は、ボルト近傍
を 3～5 回行えば十分です。(施工動画参照)※スラスターは、グラウト材がベースプレート上端面付近に達してから使用してください▼28 スラスター操作後、ボルト上部等に作業完了のマーキングをします。
▼29 ベースプレートの確認孔上面付近までグラウト材が達していることを確認してください。

※この時点以後にベースプレート面に接するナットの締付は行わないでください。
76

**OF-Q 標準施工マニュアル＜1＞ver2 ＝ボルトを縦方向に使うケース**

3.4.報告3.4.1.チェックシート
本チェックシートは、親子フィラーＱ（アンカーボルト縦使い）専用です。
チェックシートは、下記の 2 種類がありますので、適合するものを使用してください。
専用紙となっており、記入内容の一部が異なります。
・アンカーボルトを縦方向に使用する場合用：本紙（5.5.項参照）
・アンカーボルトを横方向に使用する場合用

3.4.2.チェックシート項目の記入※以下に「親子フィラーＱチェックシート」の記入例を示します。
■01 標準項目の記入▽01 工事名称：構造図面に記載されている工事名を記述▽02 工事場所：現場所在地(地番でも良い)を記述▽03 施工者：施工した本人の名前（フルネーム）・所属会社及び施工日を記入▽04 施工管理者：工事をチェックした本人の名前（フルネーム）・所属会社及び確認日を記入※施工日・確認日が 2 日以上にわたる場合は、1 日ごとに記述■02 親子フィラーＱの施工位置の記入▽05 使用する部位の柱記号：現場図面に従い、施工した柱ごとに記号名を記入▽06 取付け位置（X／Y）：柱に対応する設置位置を、[X 通]-[Y 通]の要領で記述■03 親子フィラーＱの取付け▽07 アンカーボルトサイズ：柱ごとに使用したアンカーボルトのサイズを記入▽08 アンカーボルト本数：柱ごとに使用セット数(アンカーボルト本数)を記入▽09 所定位置への取付け：適合した親子フィラーセットをアンカーボルトに取付け、ナットで固定したことを確認して（✔）を記入■04 OF-Q グラウトの注入施工※以下の項目は、問題点がないことを確認して（✔）を記入▽10 攪拌後 15 分以内に使用した▽11 木槌による型枠打撃（10～20 回）を行った▽12 ブラケットの上端面まで注入した▽13 スラスターによるグラウト面への加圧（3～5 回）を行った▽14 ベースプレートの確認孔上端部付近まで充填されていることを確認した■05 施工要件▽15 アンカーボルトの設置：アンカーボルトの設置方向は縦方向です。（既述済）▽16 グラウト材ロット No：グラウト材のロットナンバーを記入します。
▽17 袋の保管状態：〇を付けます。
78

**OF-Q 標準施工マニュアル＜1＞ver2 ＝ボルトを縦方向に使うケース**▽18 注入部位壁面の清掃：該当する方に〇印をつけます。
▽19 水量：グラウト材攪拌事に使用した水量(ℓ／袋)を記入します。
▽20 水温：グラウト材攪拌用の投入水の温度を記入します。
▽21 混錬時間：グラウト材作成時の混錬時間を記入します。
▽22 注入枠～ベースプレート端面間の幅：数値を記入します。
（標準は 50 ㎜ですが、実際に採用した注入幅を記録します）▽23 流動性チェック：フラットフローにより行います。（標準方式）
広がったグラウトの幅が基準値(150 ㎜～250 ㎜をクリアしているかどうかをチェックして下さい。空欄には測定結果を記入します。
※流動性チェックは、J ロート(14)を使用して行っても構いません。
この場合は何秒かかったか数値を記入します。本シートには記入欄がないので、処理の記録の項に既述して下さい。
▽24 スラスター幅：使用したスラスターの幅(実数値)を記入します。
（標準方式の場合は 48 ㎜）▽25 圧縮強度の確認方法：該当する方に○印をつけて下さい。
▽26 工事管理者等への報告と処理の記録→補助行動：注入時に通常の作業と異なる事態が発生したか（発生した場合は、状況を記述する）→その他、指定事項と異なる部分の報告※J14 ロートによって流動性の確認をした場合は、コンシステンシーの記録

3.4.3.記録の保管・報告
親子フィラーＱの施工記録は、チェックシート及び写真記録です。
チェックシートは、元請の工事管理者が作成し、所定事項の施工・確認をした後に、自らチェックシートに記入してください。
また、特に OF-Q グラウトに関しては、試験練りの状況及び注入施工状況を写真記録してくだ
さい。
これ等の保管は元請が行います。
また、技術評価の条件として、メーカーにも対応記録を残す必要ことを義務付けられております。
お手数ですが、記録したチェックシート(全数のコピー)および記録写真(一部で可)は下記宛先にメール等で送付くださいますようお願いします。

[メールアドレス] oyako@kozo-kogaku.co.jp㈱構造工学研究所※本書に添付のチェックシートは、PDF で提供されております。
チェックシート原紙を EXCEL でも提供しております。
弊社または弊社 HP から入手できます。

98

**OF-Q 標準施工マニュアル＜1＞ver2 ＝ボルトを縦方向に使うケース**

４.親子フィラーＱ事前検討事項※以下に、親子フィラーＱの施工に関し、事前の検討が必要と思われる諸事項を示します。
4.1.親子フィラーＱグラウト圧縮強度性能の確認
4.2.親子フィラーＱ事前確認事項
4.3.準備部材チェック（リスト）
4.4.証明書類の発行

4.1. 親子フィラーＱグラウト圧縮強度性能の確認※当該工事において、使用する親子フィラーＱグラウトの性能(圧縮強度)試験を実施するか否かを事前に確認しておきます。

前者の場合：＜現場での試験体採取・圧縮強度試験＞
現場において作製した圧縮強度試験供試体（グラウト材）については、5.6.項（巻末）の『圧縮強度試験供試体の作りかた』を、必ず、遵守してください。
特に、以下の点で注意が必要です。
1) 養生方法とその実施
2) 供試材の準備（試験体注入枠、試験に必要な余分なグラウト材）
3) 試験機関の選定・特定養生期間が短い場合(3 日後のデータ)は、施工日と試験日が近接しているため、特に、ご注意く
ださい。
また、（初期の）水中養生等は強度の発現に大きな影響を与えることが知られていますので、必ず、メーカー指定の方法で行ってください。(巻末添付資料参照)

後者の場合：＜試験成績書の提供＞
親子フィラーＱグラウトは、生産ロットごとに、製造メーカーにおいて、性能試験（圧縮強度試
験を含む）を実施しています。
本データは、製品出荷時点以降に提供できます。
圧縮試験の実施日は、グラウト材作製時点から、●3 日後、●7 日後、●28 日後の 3 回で、これらをグラフ化することによって、特定の日の圧縮強度値が推定できます。
このデータは、製造ロット単位の母集団のデータですので、現場でご使用いただくグラウト材も、
この母集団に属するものと考えられます。（基準に則って施工が行われた場合）

910

**OF-Q 標準施工マニュアル＜1＞ver2 ＝ボルトを縦方向に使うケース**

4.2.親子フィラーQ 事前確認事項
親子フィラーＱのご使用に当たって、事前に確認しておきたい項目を以下に示します。
記入事項以外でも必要事項があれば追加で記述して下さい。

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

作

業

OFQ の広報
打合せ(1)
打合せ(2)
打合せ(3)
見積・注文
証明書の扱い立会試験
OFQ 施工(1)
試験・施工

OFQ 施工(2)手 段(技術)資料の提供
説明
グラウト量の積算
現場圧縮試験の実施
ベースプレート取付
鋼製フィラー
OFQ グラウト
施工補助機材
要求の意思表示
試験・施工
機材の準備
注入枠の準備
鋼製フィラーの設置
圧縮強度試験
注入部位清掃注入枠の設置
流動性確認試験
グラウト材作成
グラウト材注入残存空気逸出
注入の確認
チェックシート作成
写真撮影

元請 販社 KKK
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

図表-05
㎝

備 考
カタログ、設計・施工資料／HP 等
電話、対面、説明会
計算表(EXCEL)を使用／HP 等
ナットによる BPL 受けは不可
サイズ・数量／納期・納品場所
袋数／納期・納品(ｵﾝﾄﾗｯｸ)場所
フラットフロー、スラスター

施工マニュアルによる施工マニュアルによる試験・立会(有料)

フラットフロー試験による施工マニュアルによる
木槌等による打撃(流動性促進)
スラスターによる押圧注入高さ（BLT 天端+20mm 以上）
施工部位とグラウト注入完了※販社：元請け様と弊社の間に位置する弊社製品の販売店※KKK：㈱構造工学研究所(弊社)

10
11
11

**OF-Q 標準施工マニュアル＜1＞ver2 ＝ボルトを縦方向に使うケース**

4.3.準備部材チェックリスト
親子フィラーＱのご使用に当たって、事前に準備しておきたい項目を以下に示します。
記入事項以外でも必要事項があれば追加で記述して下さい。

No

部品・部材・作業

供給

備考

1

親子フィラーＱ

構造工学研究所

2

親子フィラーＱグラウト

構造工学研究所

3

フラットフロー機材

構造工学研究所 フロー板・注入筒・水温計

4

スラスター

構造工学研究所 注入枠の幅 50 ㎜を指定

5

注入枠設置ガイド

構造工学研究所 注入枠の位置決め

6

注入枠材・組立補助材

元請

木材？薄鋼板？

7

攪拌器

元請

回転数：800～1300rpm

8

攪拌用羽根

元請

鋼製 (アルミ製は不可)

9

攪拌用缶

元請

鋼製・合成樹脂製 (アルミ製不可)

10ｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁ又は時計

元請

攪拌時間計測用

11

温度計(水温計測)

元請

攪拌後のグラウト温度計測用

12

水量測定用ビーカー

元請

4.6ℓ/25 ㎏

13

木槌

元請

グラウト材充填促進用

14

小型ビーカー(小分け)元請

15

防護具/防護眼鏡

元請／作業者

グラウト関連作業

16

防護具/防塵マスク

元請／作業者

グラウト関連作業

17

防護具/ゴム手袋

元請／作業者

グラウト関連作業

18

注入枠の製作・設置

元請

19

グラウト注入施工

元請

20

施工立会い

構造工学研究所 必要に応じ対応

図表-06
㎝
ﾁｪｯｸ

※No が反転表示されている項目は有料です。

11
12
12

**OF-Q 標準施工マニュアル＜1＞ver2 ＝ボルトを縦方向に使うケース**

4.4.証明書類等の発行
親子フィラーＱについては、以下の証明書類を発行しています。
いずれも、要求があってから発行いたしますので、ご注文時発注書に指示を頂くか、その他必要な場合はメール・FAX により、文書でご連絡ください。
1）親子フィラー製品寸法検査証明書（鋼製フィラー）
2）親子フィラーＱグラウト試験成績表（親子フィラーＱグラウト）
3）メッキ証明書（鋼製フィラー）
4）親子フィラー製品品質証明書（ミルシート）（鋼製フィラー）
5）出荷証明書（鋼製フィラー・親子フィラーＱグラウト）
上記の 1)～3)については、下記の 2 項目の情報が必要です。これがないと発行できません。
イ）提出先(正式名称)
ロ）工事名(正式名称)
また、4）については、市中購買(JIS 製品)となるため、裏書のミルシートとなります。
いずれも出荷時点以降に発行します。
特に 3)については、別工程であるため、発行に時間がかかりますので、早めのデータ提供をお願いします。
また、3）の発行は有料とさせていただきます。
各書類は、PDF データで、各 1 部を提供させて頂きます。
送付の方法は、●メール／●郵送／●Fax の何れかとなります。ご指定下さい。
特段の要件がある場合は、弊社までご連絡をお願いします。
（TEL：03-5981-5621 FAX：03-5981-5622

メール：oyako@kozo-kogaku.co.jp）

1213**OF-Q 標準施工マニュアル＜1＞ver2 ＝ボルトを縦方向に使うケース**

５.参考資料
5.1.親子フィラーＱグラウトの安全作業について
親子フィラーＱグラウトは、セメント系の無収縮モルタル材です。
一般のグラウト材作成時のご注意と同程度の安全管理が必要です。
以下に要点を示します。

＜安全対策＞※以下に示す 6 項目の安全注意を読み、理解するまで本製品を取り扱わないこと。
▼粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸引しないこと▼屋外または換気の良い場所でのみ使用すること▼取り扱い後はグラウト材等が付着した箇所をよく洗うこと▼保護手袋、保護衣、防塵マスク等を着用すること▼保護メガネ（保護面等）を着用すること▼この製品を使用する時は、飲食、喫煙等をしないこと＜応急処置＞※応急処置が必要な場合は、以下の要領で対応すること。
▼気分が悪い時は、ただちに医師の診断・手当を受けること▼粉じん等を吸引した場合は、空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿
勢で休息させること▼皮膚や髪に付着した場合は、直ちに汚染された衣服を全て脱ぐこと
皮膚を流水、シャワー等で洗うこと▼汚染された衣服を再使用する場合は、洗濯した後に行うこと▼目に入った場合は、・直ちに清浄な水で、15 分以上の時間をかけて洗眼をすること・コンタクトレンズを着用していて、容易に取り外せる場合は外し、15 分
以上の洗眼を行うことこと・速やかに眼科医の診断を受けること▼飲み込んだ場合は、口をすすぐこと（無理やり吐かせたりはしない）＜保管＞▼換気の良い場所に保管すること▼容器を密閉しておくこと▼部外者が触れないように処置をし、保管すること＜廃棄＞※内容物、容器を廃棄する場合は以下による。
▼国・都道府県・市町村の規則に従うこと＜参考資料＞※本製品の安全な取り扱いについては、メーカー発行の「安全データシート（SDS）」
をご確認ください。
要求があれば、ご提供します。

13
14

**OF-Q 標準施工マニュアル＜1＞ver2 ＝ボルトを縦方向に使うケース**

5.2.フラットフローによる流動性確認の手順※注入作業前に必ず実施します。

▼フラットフローとは、親子フィラーＱに使用するグラウト材の流動性をチェックするための方法で、以下の手順で行います。

●フラットフロー板を水平に設置●試験筒を中央に設置(50x100 ㎜)●グラウト材を投入(試験筒の上面まで)

図表-07
㎝

●試験筒を真上に引上げ●フラットフロー板 1 枚●試験筒 1 基●スラスター(50) 1 基●注入枠設置ガイド(50)●温度計 1 本※150 ㎜～250 ㎜の範囲にあること

5.3.施工補助機材■電動撹拌機■攪拌用の羽根■攪拌用の缶■水量計量カップ
■時計

4個

弊社から
提供可
（有料）

現場サイド
で準備

5.3.1. 注入枠設置ガイド-50（PAT.P）●グラウト材の注入幅(BPL 端～注入枠面)を 50 ㎜とするために「注入枠設置ガイド-50」を使用。
●図の左側をベースプレートの上に乗せ、ガイド(下部)の端面を合わせて設置。
裏面に磁石が張り付けてあるので、そのままでも設置可能であるが、万力等で固定するとより良い。
(これにより注入幅 50 ㎜が確保される)
注入枠設置後、取り外す。
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ側◀
▶注入枠側

木製

5.3.2. スラスター50（PAT.P）

図表-08
㎝

※注入作業の最終段階で必ずご使用ください。
●グラウト材注入幅 50 ㎜に対応したグラウト材加圧
用の器材
この加圧により、ボルト近傍の空気が押し出され、必要な充填が確保される。
●スラスターの幅は 48 ㎜となっている。
よって、注入幅が 48 ㎜未満の場合は操作できない。
また、50 ㎜を大幅に超す場合は、十分な加圧が期待
できない。

木製
木製

図表-09
㎝

※注入枠設置ガイドおよびスラスターにおいて、提供品の外観は上図と異なる場合があります1415

**OF-Q 標準施工マニュアル＜1＞ver2 ＝ボルトを縦方向に使うケース**

5.4.親子フィラーＱ サイズ一覧表
図表-10

名称

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

＜ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ＞
D (mm)＜子ﾌｨﾗｰ＞
K5 (mm)＜親ﾌｨﾗｰ＞
F5 (㎜)＜親ﾌｨﾗｰ＞
Fb (㎜)

OF-Q12
OF-Q16
OF-Q20OF-Q22
OF-Q24
OF-Q27
OF-Q30OF-Q33
OF-Q36
OF-Q39OF-Q42
OF-Q45
OF-Q48
OF-Q52
OF-Q56
OF-Q60OF-Q64
OF-Q68
OF-Q72
OF-Q76
OF-Q80

M12
M16
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48
M52
M56
M60
M64
M68
M72
M76
M80

35
40
45
50
50
55
55
60
65
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130

35
40
45
50
55
60
65
70
75
85
90
95
100
115
120
125
130
135
140
155
160

45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
110
120
135
140
145
150
155
160
175
180

5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
6.0
8.0
8.0
8.0
8.0
10.0
10.0
10.0
10.0
12.0
12.0
12.0
16.0
16.0
16.0
16.0

※ D：アンカーホール径※ K5：子フィラー鍔の外径※ F5：親フィラー鍔の外径※ Fb：親フィラー挿入長さ▼親子フィラーＱを使用する場合は、設計図書に記載されている親子フィラーＱに対して、図表-10に示すＫ5(子フィラーの外径)の数値とあっているかを確認してください。
(図書の指定が OF-Q48 の場合、お使いになる子フィラーの外径が 100 ㎜であること)(親フィラーの方は、OF-Q42 と OF-Q45 のＦ5 寸法が同一のため子フィラーの K5 でチェックして下
さい)

15
16

工事管理者
への報告と処理の記録

一般社団法人建築鉄骨構造技術支援協会の技術評価：第17-01●施工会社で原本を保管

✔

✔
✔
✔

所定の位置への取付けを完了

混錬後15分以内の施工

注入時木槌による打撃✔

注入確認孔上端までグラウト注入

注入枠～ベースプレート端面間の幅

ベースプレート下面の清掃

✔

✔

✔

✔

✔

✔

8

4

5

6

㎜

✔

✔

✔

✔

✔

✔

4

✔

✔

✔

✔

✔

✔

8

7

4.6

名

9

10

ℓ/袋

<施工管理者のメールアドレス>：marumarujirou@marumarukennsetu.co.jp

13

195

26
㎜

混錬時間

〇

スラスター幅

℃

〇

15

16

17

18

48

120

2020.09.23.

㎜

秒

異常なし ・ 袋破損、他

14） ・ メーカーのロットデータを使用

水温12

袋の保管状態

11

〇〇建設㈱
〇〇二郎
㊞
20 20 (令和 02 ) 年 3 月 11 日（ 水 ）

ｘｘｘｘｘ

8

確認日

氏

会社名

流動性チェック(150～250㎜)

混錬水の量

OFQグラウトのロットNo

✔

✔

✔

✔

✔

✔

8

●水道水の水温が低かったので加温して水温を調整した。

50

有 ・ 無
〇

縦方向

✔

✔

スラスターを使用して加圧アンカーボルトの設置✔

✔

ベースプレート上端面まで注入

✔

✔

✔

4

8

アンカーボルト本数(X通り)／(Y通り)3

1C1 1C2 1C1 1C1 1C2 1C1

2

ﾁｪｯｸｼｰﾄ
を作成

施工管理者

X0
X0
X0
X0 X0
X0
Y0 Y0
Y0 Y0
Y0
Y0
アンカーボルトのサイズ M33 M27 M33 M33 M27 M33

取付位置

使用する部位の柱記号

12020 (令和02 ) 年 3 月 11 日（水 ）チェック項目

施工日

氏

会社名

□□工事㈱
名 □□一郎OF-Qチェックシート ㈱構造工学研究所（☎：03-5981-5621／FAX：03-5981-5622）●構造工学研究所にｺﾋﾟｰ送付
都 道
工事場所〇〇施設建築工事
東京 〇府 県 住 吉 区 浅 間 1-1-1

圧縮強度確認 現場作成試験体で測定（検査機関：

施工要件

OF-Qｸﾞﾗｳﾄ
の注入施工

鋼製ﾌｨﾗｰ
の取付

施工位置

施工者

工事名称

縦使い

アンカーボルト**OF-Q 標準施工マニュアル＜1＞ver2 ＝ボルトを縦方向に使うケース**

5.5.親子フィラーＱチェックシート（記入例）※チェックシートは、次ページの図表を複写してご使用いただくか、あるいは、別紙をご使用ください。
図表-11

16
17

工事管理者
への報告と処理の記録

一般社団法人建築鉄骨構造技術支援協会の技術評価：第17-01

名

20

(令和

) 年

(X通り)／(Y通り)

注入枠～ベースプレート端面間の幅

ベースプレート下面の清掃

アンカーボルトの設置

注入確認孔上端までグラウト注入

スラスターを使用して加圧

ベースプレート上端面まで注入

注入時木槌による打撃

混錬後15分以内の施工所定の位置への取付けを完了

アンカーボルト本数

アンカーボルトのサイズ

取付位置

使用する部位の柱記号

チェック項目

施工日

氏

会社名

2

<施工管理者のメールアドレス>：

・
㎜

無

3

日（

縦方向
有

1

月
5

6

7

名

ℓ/袋

8

9

確認日

氏

会社名

10

20

都 道
府 県

12

13

) 年

㎜

15

16

日 （
17

18

）

混錬時間

〇

2020.09.23.

㎜

秒

異常なし ・ 袋破損、他

14月

スラスター幅℃

袋の保管状態11(令和㊞●構造工学研究所にｺﾋﾟｰ送付●施工会社で原本を保管） ・ メーカーのロットデータを使用

水温

流動性チェック (150～250㎜)

混錬水の量

OFQグラウトのロットNo

4）

ﾁｪｯｸｼｰﾄ
を作成

施工管理者

工事場所

OF-Qチェックシート ㈱構造工学研究所（☎：03-5981-5621／FAX：03-5981-5622）

圧縮強度確認 現場作成試験体で測定（検査機関：

施工要件

OF-Qｸﾞﾗｳﾄ
の注入施工

鋼製ﾌｨﾗｰ
の取付

施工位置

施工者

工事名称

縦使い

アンカーボルト**OF-Q 標準施工マニュアル＜1＞ver2 ＝ボルトを縦方向に使うケース**18

**OF-Q 標準施工マニュアル＜1＞ver2 ＝ボルトを縦方向に使うケース**

5.6. OF-Q グラウト圧縮強度試験供試体の作り方
親子フィラーＱグラウトの圧縮強度試験供試体は、試験体の製作方法および養生内容が、発現強度に大きく影響します。 下記の手順（1～9）に準じて供試体の製作をお願いします。

1
2
3
4
5
6
7
8
9

● 親子フィラーＱグラウトの練混ぜは、施工マニュアルに従って適正に行ってください。
● アルミ製羽根のミキサーは使用不可です。
※ [参考]：OF-Q 施工マニュアル<1>～<6>● 練上がった OF-Q グラウトを円柱形型枠(内径 50 ㎜ｘ高さ 100 ㎜)の 1/2 迄詰め、突き棒等を用い、その先端が底面に触れない深さ
迄数回突きます。
※ 事前に型枠内面にスプレー油脂等を塗布しておくと脱枠が楽に出来ます。
● 型枠を軽くタッピングして、空隙をなくします。
(タッピング：型枠を持ち上げて下の台を軽く叩く動作)● OF-Q グラウトを型枠の上端まで詰め、上記 2.3.と同様の作業を行います。
その際、突く深さは 1 層目に届く程度とします。
● 上面を研磨して供試体を作成する場合は、1～2 ㎜の盛り上げをします。(供試体作製方法として推奨)● ペーストキャッピングで供試体を作成する場合は、上端から 1～2 ㎜
下げます。
● その後、直ちに上面をラップ等で密封し、輪ゴムで止め、水分の蒸発を防ぎます。
● 直射日光、風、凍害等を受けることがないように存置して下さい。
（箱等に入れて存置することを推奨します。）● 硬化までは振動を受けることがないように養生します。
● OF-Q グラウトの硬化を待ち、丁寧に型枠を取外します。
● 脱型は、通常、詰め終わってから翌日～2 日後程度とします。
● ペーストキャッピングをする場合は、脱型する直前に行うのが一般的です。 (8 項参照)
● 供試体の上面は、研磨により平面に仕上げるか、ペーストキャ
ッピングにより平面性が得られるよう注意して行います（ペーストキャッピング層の圧縮強度は OF-Q グラウト強度以上のものを使用します。）● 上下端面が斜めであったり凹凸があると、偏心により強度低下を起こす恐れがあります。
● 養生水槽等に入れて完全に水中に浸し、材齢日まで水中養生をします。
● 圧縮強度試験は、JIS A 1108 に準じて行います。

18
19