**OF-Q 標準施工マニュアル＜2＞ver2 ＝ボルトを横方向に使うケース＝施工の前に必ずお読みください !
工事会社(元請け)様向け資料

アンカーボルト

横使い「アンカーボルトへのせん断力の伝達」を可能にした親子フィラーＱ標準施工マニュアル＜2＞ver2

ボルトを 横方向 に使うケース

2020（令和 2）年 10 月 01 日株式会社 構造工学研究所

お願い !!
親子フィラーＱタイプは、鋼製フィラーの適切な取付けと、ブラケット設
置面及びブラケット孔の空隙部位に、親子フィラーＱグラウトを充填することで、所定の性能を得ています。
この要件を確保するために、鋼製フィラーの取付け及び親子フィラーＱグ
ラウトの注入作業は建設会社(元請け)様にお願いします。
見積り内容については本「施工マニュアル」をご参照ください。
また、ブラケット等の固定(本締め)は、グラウト材注入後に行うのではなく、親子フィラーＱグラウトの注入前に完了していることをご確認下さい。
0

**OF-Q 標準施工マニュアル＜2＞ver2 ＝ボルトを横方向に使うケース＝

目次
1.親子フィラーＱ取り扱い上のご注意

1

1.1.親子フィラーＱ施工解説書の種類と使用上のご注意

1

1.2.親子フィラーＱに関する弊社の機能

1

1.3.親子フィラーＱグラウトの施工に関するご注意

1

1.4.ブラケット取付後のナットの弛み止めに関するご注意2

2.ブラケット(等)取付の一般的な工程と親子フィラーＱ

3

3.親子フィラーＱの施工要領

33.1.準備 ／ 使用部材の荷受・保管

33.2.親子フィラーＱの取付け

43.3.親子フィラーＱグラウトの施工

43.3.1.親子フィラーＱグラウト量の計算
3.3.2.親子フィラーＱグラウトの注入施工（流れ）3.3.3.注入枠の作製
3.3.4.親子フィラーＱグラウトの作製
3.3.5.グラウト材の注入と充填の促進（木槌・スラスター）

4
5
6
6
6

3.4.報告7

3.4.1.チェックシート
3.4.2.チェックシート項目の記入

7
7

4. 親子フィラーＱ事前検討事項

94.1.親子フィラーＱグラウトの圧縮強度性能の確認

94.2.ブラケットの取付けに関するご注意

10

4.3.親子フィラーＱ事前確認事項

11

4.4.準備部材チェックリスト

12

4.5.証明書類等の発行

13

5.参考資料14

5.1.親子フィラーＱグラウトの安全作業について

14

5.2.フラットフローによる流動性確認の手順

15

5.3.注入枠の設置例

15

5.4.スラスター50・注入枠設置ガイド-50

16

5.5.親子フィラーＱサイズ一覧表

16

5.6.親子フィラーＱチェックシート（記入例）（親子フィラーＱチェックシート）

17
(18)

5.7.ブラケットの取付け事例

19

5.8.OF-Q グラウトの圧縮強度試験供試体の作り方

20

本書では、以下の略記をすることがあります。
●親子フィラーＱ：OF-Q●アンカーボルト：ABt●親子フィラーＱグラウト：OF-Q グラウトまたは OF-QG●ベースプレート：BPL
1

**OF-Q 標準施工マニュアル＜2＞ver2 ＝ボルトを横方向に使うケース＝

1. 親子フィラーＱ取り扱い上のご注意
本書は、●01 親子フィラーＱ（OF-Q）施工マニュアル＜2＞ ver2 です。
アンカーボルトを横使いした場合の OF-Q 施工・施工管理について書いています。
併せて、●04 作業解説書＜4＞もご参照下さい。
本書は、工事会社（元請け）様向けに作成されたものです。

1.1.親子フィラーＱ施工マニュアルの種類とご使用上のご注意
親子フィラーＱの施工に関する説明書は 7 種類用意されています。
●01 OF-Q 標準施工マニュアル＜1＞ (ver2) (アンカーボルトを縦使いした場合)●02 OF-Q 標準施工マニュアル＜2＞ (ver2) (アンカーボルトを横使いした場合)●03 OF-Q 作業解説書＜3＞ ver2 (●01 の現場携帯版）●04 OF-Q 作業解説書＜4＞ ver2 (●02 の現場携帯版）●05 OF-Q 作業解説書＜5＞ ver2 (●02 の現場施工例）●06 OF-Q グラウト施工補助機材＜6＞ (OF-Q グラウト施工機材）●07 OF-Q 出荷時梱包箱同梱資料●01 及び●02 は、OF-Q の標準作業（鋼製フィラー及びグラウト）に関するマニュアルです。
●03 及び●04 は現場での作業者及び管理者用として、作業の要点をまとめた資料で、施工時に参照できるようになっています。
●05 は、OF-Q の現場施工事例です。
●06 は、OF-Q グラウト作業に必要な機材をまとめています。弊社から提供できるものと施工側でご用意いただくものがあります。
※見逃しやすい項目です。ご注意を。
●07 は親子フィラー(鋼製部材)が現場搬入される(梱包)箱全てに入っているもので、OF-Qの取付け手順及び注意が記されています。
本書は、一般的な施工状況を想定して書かれており、必ずしも、適用現場に 100％マッチするものではないと思われます。従いまして、OF-Q を扱う工事管理者は、現場状況を考慮して、本書の内容を適宜現状に合わせて適用することをお願いします。
また、施工を担う作業者に対して、それらを遵守させるようご指導ください。

1.2.親子フィラーＱに関する弊社の機能
弊社は、親・子フィラー(鋼製部材)及び親子フィラーＱグラウトの製造・販売と施工に用いる補助機材の販売及び技術サポートを行っております。
上記以外の部材（アンカーボルト・平座金・ナット等）の取り扱いは行っておりません。
別途ご準備ください。
また、親子フィラーＱの施工（鋼製部品の取付・OF-Q グラウトの施工）は行っておりません。

1.3.親子フィラーＱグラウトの施工に関するご注意●施工・施工管理は、建設会社(元請け)様にお願いします。
●親子フィラーＱ(OF-Q)の子フィラーは「空気抜き溝」という他の(親)子フィラーにはない機能を備えています。
これはグラウト材注入時、ブラケットのアンカー孔周辺に残存している空気を外部に逸出させるために必要な機構であり、これにより、グラウト材の充填が可能になります。
取付け時には、子フィラーの空気抜き溝に有害な傷や汚れ等がないことをご確認ください。
12

**OF-Q 標準施工マニュアル＜2＞ver2 ＝ボルトを横方向に使うケース＝●スラスターによる加圧(5.4.項/p16 参照)は、この空気抜きによるアンカーボルト周辺の充填を確実にするために必要な操作です。適正な寸法・形状のものをご使用ください。
●親子フィラーＱグラウトの施工に伴って必要となる機材＜流動性確認試験＞
本書 3.3.4.及び 5.2.に示す親子フィラーＱグラウトの流動性確認試験には、➊試験筒及び➋台板(フラットフロー板)が必要です。以下の基準を満たすものをご用意下さい。
➊試験筒：内径 50～51 ㎜φ、高さ 100 ㎜の円筒／材質は問いません。
一般に塩化ビニール製を使用している例が多いです。
➋台 板：大きさ 300ｘ300 ㎜／表面状況は、磨いた鋼板、ガラス板又は塩化ビニール
板のように凹凸面がなく、曲がりにくいものをご使用ください。
＜OFQ グラウト注入の施工補助機材＞
アンカーボルトを横使いする場合の OF-Q において、空気抜き機構を有効に機能させるために、以下の補助機材をご用意下さい。
➌スラスター50➍注入枠設置ガイド※弊社では、上記➊～➍の補助機材を用意しております。

1.4.ブラケット取付け後のナットの弛み止めに関するご注意
親子フィラーＱでは、ブラケット～RC 躯体面間、及び、ブラケットのアンカー孔空隙部位に、親子フィラーＱグラウトを充填します。
このため、ブラケットの固定は、鉄骨工事技術指針・工事現場施工編等に示されるグラウト
注入後に行うのではなく、親子フィラーＱグラウトの注入前の段階（取付け物位置調整後）で行ってください。
OF-Q を使用する場合、アンカーボルトのねじ部とアンカー孔空隙部に充填されたグラウト材とは密着しており、グラウト後にアンカーボルトに軸力を発生させると、この部分に乖離が起きる可能性があります。（OF-Q グラウトを使用した接合部の性能を損なうものです）
従いまして、ブラケット設置以降の施工手順（ナットの締め付け）は上記指針等に示されている方法とは異なったものになりますのでご注意ください。
以下にその手順を示します。(参考:工事指針等)＜工程＞●鉄骨建方・
ナット締付(1)＜OF-Q を使用した場合＞＜従来の取付けの場合の例＞■ブラケット位置決め後、ナットで固定する▼固定に必要な軸力外の力は付加しない■取付物位置決め後、ナットのゆるみを取る
または、必要な軸力を均等に導入する■OF-Q 施工マニュアルに従って注入施工を行う■通常のモルタル施工を行う■ブラケットの面側のナットには再度の締め付けはしない■戻り止めの処置は必要に応じて行う■ナットの締付を行う（必要に応じて、）▼30°回転角法による▼トルクの導入による●グラウト材施工●ナット締付(2)●終了
23**OF-Q 標準施工マニュアル＜2＞ver2 ＝ボルトを横方向に使うケース＝

2. ブラケット(等)取付の一般的な工程と親子フィラーＱ
親子フィラーＱ工法(アンカーボルトを横使い)に適用した場合の施工の流れを示します。
図表-01
親子ﾌｨ
ﾗｰ機材
の保管

レベル
調整材
の設置

ブラケ
ットの
設置

(梁間方向)(水平・鉛直)親子ﾌｨﾗｰ
Q 設置
ﾅｯﾄ締付

親子ﾌｨﾗｰＱｸﾞﾗｳﾄ
注入

報告
承認※親子フィラーＱの施工については特段の資格は必要ありません。
※親子フィラーＱグラウトの施工については特段の資格は必要ありません。
但し、作業を行う者は、「親子フィラーＱ標準施工マニュアル」又は「作業解説書」に従って施工及び施工管理を行うものとします。（これらの資料の最新版は ver2 です。）

3. 親子フィラーＱの施工要領2.に示した施工の流れに沿って、以下に、親子フィラーＱを使用した接合部の施工手順を示します。

3.1. 準備 ／ 使用部材の荷受・保管■ 親子フィラーＱにおいて、弊社が提供する製品は以下に示す 2 点です。
●親・子フィラーＱ（鋼製部材）●親子フィラーＱグラウト■ 親子フィラーＱの施工に関連して供給が可能な機材は以下のようなものです。
●フラットフロー板・試験筒およびスラスター※スラスターは、現場施工において注入部位寸法と合わない場合があります。
その場合は、必要部分の寸法（隙間 2 ㎜程度）を確保した上で自作して下さい。
■ 親子フィラーＱは、取付物設置前までに指定日・場所にセットで納入されます。
親子フィラーＱグラウトは、指定日に指定場所に納入されます。
注文を受けた施工補助機材は、別便で納入されます。
■ 取り扱い上の注意および要件を示します。
●親子フィラーＱ（鋼製部材）▼01 親子フィラーＱは、親フィラー(大)と子フィラー(小)の 2 個で 1 セットです。
▼02 アンカーボルトのサイズとの適合および数量の確認をして下さい。
▼03 一つのブラケットにおいて、親子フィラーＱと親子フィラー一般品の混用はできません。
▼04 箱単位(宅急便サイズ)で納品されるので、紛失に注意して下さい。
●親子フィラーＱグラウト▼05 紙袋(25Kg 入り／防水加工)で納品されます。
▼06 保管時の袋の破損、水濡れ、吸湿を防止して下さい。(保管に注意／雨水不可)

34

**OF-Q 標準施工マニュアル＜2＞ver2 ＝ボルトを横方向に使うケース＝3.2.親子フィラーＱの取付け▼07 親子フィラーＱとアンカーボルトが適合していることを確認して下さい。
(図表-10／p16 参照)▼08 ブラケットを、アンカーボルトを通して仮止めします。
正確な位置に設置することが重要▼09 親フィラーＱを鍔の部分を手前にしてアンカーボルトに沿って挿入します。
アンカーボルトに偏心がある場合は、隙間が小さい方に、親フィラーＱの胴部の薄い方を合わせておくと施工が簡単です。
▼10 親フィラーＱをブラケット孔の上部に押し付けた状態で、子フィラーＱを親フィラーＱの孔内に挿入します。
その後、両者を相互に回転させ、ブラケット孔の下部に親・子フィラーＱが押し付けられるように位置決めをし、ナットで仮止めをします。
(必ずしも親・子フィラーＱを孔の下辺に接触させる必要はありません)▼11 子フィラーＱ上面の「空気抜き溝」に変形や目詰まり等の異常がないことを確認します。
▼12 子フィラーＱの上に平座金、ナット(いずれも現場で用意)を設置して作業終了です。
▼13 チェックシートの必要事項に結果を記入して、工事管理者が原本を保管して下さい。
※アンカーボルトを横使いする場合、ブラケットの設置位置は、鉛直方向荷重（自らの重さ）により下がろうとするので、注意が必要です。
※チェックシートへの記入は、親子フィラーＱのみ(の報告)です。
※(日付入りの)工事写真を残すことは有効です。
以下の場合は、工事監理者に報告し、指示を得て作業して下さい。
※親子フィラーＱは、サイズ毎にアンカーボルトのずれの許容距離が決められており、アンカーボルトの設置位置がこの範囲を逸脱している(親フィラーの設置ができない)とき。
※ダブルナット螺合の後、アンカーボルトの余長がないとき。
※ブラケットの取付けの施工事例は、作業解説書＜5＞及び 5.7.項（p19）をご参照ください。

3.3. 親子フィラーＱグラウトの施工※ブラケットの固定が完了した後に、OF-Q グラウトの注入作業を行ってください。
OF-Q グラウト後に、ナットの締め付け等で、アンカーボルトに軸力を発生させてはいけません。
3.3.1.親子フィラーＱのグラウト量の計算※グラウト量の計算表（EXCEL）を別途用意しています。
●グラウト量の計算表（アンカーボルト横使い用）
これを使用して、OF-Q グラウトの必要袋数を計算することができます。
これ等は、弊社、販売店に常備されているので、資料の要求をお願いします。また、弊社 HP にも掲載されておりますので、自由にご使用ください。

45

**OF-Q 標準施工マニュアル＜2＞ver2 ＝ボルトを横方向に使うケース＝※グラウト量(袋数)は、鋼製のフィラーと異なり、アンカーボルトのサイズ・数量の情報だけでは準備できません。
そのため、最初にブラケット条件(大きさ・厚さ)および周辺要件(注入幅、注入枠の位置等)を確定することができる工事会社(元請け)様に積算をお願いすることにしました。
ご協力をよろしくお願いします。
※使用部位 1 カ所あたりの使用量を検討するときは以下の点にご注意ください。
・ブラケットと躯体面の間の距離(隙間)：30mm または 50 ㎜と仮定
・ブラケット底面と注入枠内面との距離：0 ㎜ (密着)・ブラケット側面と注入枠内面との距離：0 ㎜ (密着)・上部開放部への注入高さ：+20mm（以上）
別紙、グラウト量の計算表(ABt 横使い／EXCEL)をご参照ください。

3.3.2.親子フィラーＱグラウトの注入施工（流れ）親子フィラーＱグラウトは以下の手順で施工します.

図表-02
使用範囲

① グラウト材を確認②水量の確認⑤流動性確認(ﾌﾗｯﾄﾌﾛｰ) ⑥グラウト材の投入③水温チェック④混錬⑦加圧(1)/木槌⑧加圧(2)スラスター※本書では④グラウト材の流動性の確認に「フラットフロー方式」を使用しています。
※流動性確認試験として、J14 ロートを用いて、流下時間を測定する場合、コンシステンシーは、
8 秒±2 秒です。

＜使用機器の例＞

図表-03

▼攪拌機

▼攪拌用羽(ｱﾙﾐ不可)▼フラットフロー板
試験筒65

**OF-Q 標準施工マニュアル＜2＞ver2 ＝ボルトを横方向に使うケース＝3.3.3.注入枠の作製▼14 枠組みとします。 ※参考例を 5.3.項(p15)に示します。ご参照ください。
▼15 注入枠は、側面および底面についてはブラケットの縁端に密着させて設置して下さい。
上面は注入口となるため開放端として下さい。
但し、スラスターにより加圧する必要があるため、堰(注入幅 50 ㎜)を設けます。
▼16 注入枠はブラケットの上面から 50 ㎜以上をカバーできる高さのものを設置して下さい。
▼17(側面および底面)は、グラウト材流出防止のために目止めが必要です。
※アンカーボルトを縦方向に使用する場合と異なり、開放端は上面のみに設けます。

3.3.4.親子フィラーＱグラウトの作製▼18 使用機器 ：撹拌機は、回転数が 800rpm 以上のものを使用します。
：攪拌用羽根は、板状で折り返しのあるもの（3.3.2.使用機器の例参照）を推奨します。但し、鋼製とし、アルミ製は不可とします。
▼19 水

量：1 袋(25kg)に対して水道水 4.6(ℓ)を標準とします。
グラウト混錬量が少ない場合は、180(㏄/kg)を標準として行います。

▼20 水

温：練り上がり温度で、5℃～35℃の範囲です。

▼21 攪拌時間：120±10 秒とします。
これ以下でもこれ以上でも不可。
練り玉ができないようにまんべんなく攪拌を行ってください。
▼22 流動性の確認
流動性のチェックは以下に示す「フラットフロー」で行うことを標準とします。
※フラットフローは、φ50(51)x100 の円筒(基準筒)を使用し、充填後上方に持ち上げた結果として、一方向への広がりが 150 ㎜～250 ㎜の範囲にあることを確認して下さい。
150 ㎜未満の場合は、練り混ぜ水の温度を上げる等の対処をして対応
250 ㎜を超す場合は、練り混ぜ水の温度を下げるかグラウト材を増量して対応※フラットフロー板は、水平に設置します。
※流動性チェックに使用したグラウト材は、再使用しないでください。
※流動性は、グラウト材の温度に左右される傾向があります。材温が低いと、一般に、流動性は落ちます。
▼23 グラウト材は、混錬後、15 分以内に使い切ってください。
▼24 グラウト関連の作業の安全については、5.1.項(p14)をご参照ください。

3.3.5.グラウト材の注入と充填の促進(木槌・スラスター)▼25 開放端がある上面部位から、親子フィラーＱグラウトを流し込みます。
空気たまりが生じないように工夫して下さい。
▼26 最終的に、ブラケット上端面位置∔20～30 ㎜迄まで注入を行ってください。
▼27 注入時は、グラウト材の流動化を促し、充填し易くするために、木槌で型枠壁面(2 面)を叩きながら行うと有効です。ボルト近傍を 10～20 回
67

**OF-Q 標準施工マニュアル＜2＞ver2 ＝ボルトを横方向に使うケース＝▼28 注入がブラケット端面に達したら、グラウト面を「スラスター50(押し板)」で、上下にゆすり、アンカーボルト周りの残存空気を押し出します。回数は、3～5 回※スラスターは、グラウト材がブラケット上端面に達した段階で使用してください。
▼29 スラスターは、基本として、「スラスター50」を使用します(図表-09／p16 参照)※(日付入りの)工事写真を残すことは有効です。

※この時点以降に、ブラケット面に接するナットの締付作業（張力の導入）は行わないでください。

3.4.報告3.4.1.チェックシート■01 本チェックシートは、親子フィラーＱ（アンカーボルト横使い）専用です。
■02 記入は、親子フィラーＱの施工・グラウト材の充填を元請サイドで行うことから、元請の工事管理者が作成し、所定事項の施工・確認をした後に、自らチェックシートを記入して原本を保管してください。
また、記入済のチェックシート(コピー、全数)及び関連記録写真は弊社宛お送りください。（親子フィラーの技術評価条件に弊社が確認することが条件とされております）
送付先：< http://oyako@kozo-kogaku.co.jp >※チェックシートは、下記の 2 種類がありますので、今回は横方向使用を選択します。
記入内容の一部が異なります。
▼アンカーボルトを横方向に使用する場合用：本紙（5.6.項参照）▼アンカーボルトを縦方向に使用する場合用※以下に「親子フィラーＱチェックシート」の記入例を示します。

3.4.2.チェックシート項目の記入■03 標準項目の記入▽01 工事名称：構造図面に記載されている工事名を記述▽02 工事場所：現場所在地(地番でも良い)を記述▽03 施工者：施工した本人の名前（フルネーム）・所属会社及び施工日を記入▽04 施工管理者：工事をチェックした本人の名前（フルネーム）・所属会社及び確認日を記入※施工日・確認日が 2 日以上にわたる場合は、1 日ごとに記述■04 親子フィラーＱの施工位置の記入▽05 使用する部位の柱記号：現場図面に従い、施工した柱ごとに記号名を記入▽06 取付け位置（X／Y）：柱に対応する設置位置を、[X 通]-[Y 通]の要領で記述

78

**OF-Q 標準施工マニュアル＜2＞ver2 ＝ボルトを横方向に使うケース＝■05 親子フィラーＱの取付け▽07 アンカーボルトサイズ：柱ごとに使用したアンカーボルトのサイズを記入▽08 アンカーボルト本数：柱ごとに使用セット数(アンカーボルト本数)を記入▽09 所定位置への取付け：適合した親子フィラーセットをアンカーボルトに取付け、ナットで固定したことを確認して（✔）を記入■06 OF-Q グラウトの注入施工※OF-Q グラウトの注入は 2 段階に分けて行います。（▽12・▽14）▽10 攪拌後 15 分以内に使用した▽11 木槌による型枠打撃（10～20 回）を行った▽12 ブラケットの上端面まで注入した ＜①＞※この段階で一旦止めます。

▽13 スラスターによるグラウト面への加圧（3～5 回）を行った▽14 更に、ブラケット上端部＋20ｍｍ以上充填されていることを確認した＜②＞■07 施工要件※▽15～▽18 の項目は、問題ないことを確認して（✔）を記入▽15 アンカーボルトの設置：アンカーボルトの設置方向は横方向です。（既述済）▽16 グラウト材ロット No：グラウト材のロットナンバーを記入します。
▽17 袋の保管状態：〇を付けます。
▽18 注入部位壁面の清掃：該当する方に〇印をつけます。
▽19 水量：グラウト材攪拌事に使用した水量(ℓ／袋)を記入します。
▽20 水温：グラウト材攪拌用の投入水の温度を記入します。
▽21 混錬時間：グラウト材作成時の混錬時間を記入します。
▽22 注入枠～ベースプレート端面間の幅：数値を記入します。
（標準は 50 ㎜ですが、実際に採用した注入幅を記録します）▽23 流動性チェック：フラットフローにより行います。（標準方式）
広がったグラウトの幅が基準値(150 ㎜～250 ㎜をクリアしているかどうかをチェックして下さい。空欄には測定結果を記入します。
※流動性チェックは、J ロート(14)を使用して行っても構いません。
この場合は何秒かかったか数値を記入します。本シートには記入欄がないので、処理の記録の項に既述して下さい。
▽24 スラスター幅：使用したスラスターの幅(実数値)を記入します。
（標準方式の場合は 48 ㎜）▽25 圧縮強度の確認方法：該当する方に○印をつけて下さい。
▽26 工事管理者等への報告と処理の記録→補助行動：注入時に通常の作業と異なる事態が発生したか（発生した場合は、状況を記述する）→その他、指定事項と異なる部分の報告※J14 ロートによって流動性の確認をした場合は、コンシステンシーの記録▽27 工事管理者のメールアドレスを記入します。
89

**OF-Q 標準施工マニュアル＜2＞ver2 ＝ボルトを横方向に使うケース＝

4.親子フィラーＱ事前検討事項※以下に、親子フィラーＱの施工に関し、事前の検討を要する諸事項を示します。
4.1.親子フィラーＱグラウト圧縮強度性能の確認
4.2.ブラケットの取付けに関するご注意
4.3.親子フィラーＱ事前確認事項
4.4.準備部材チェック（リスト）
4.5.証明書類の発行

4.1. 親子フィラーＱグラウト圧縮強度性能の確認※当該工事において、使用する親子フィラーＱグラウトの性能(圧縮強度)試験を実施するか否かを事前に確認しておきます。

前者の場合、＜現場での試験体採取・圧縮強度試験＞
現場において作製した圧縮強度試験供試体（グラウト材）については、5.8.項（p20/巻末）の『圧縮強度試験供試体の作りかた』を、必ず、遵守してください。
特に、以下の点で注意が必要です。
1) 養生方法とその実施
2) 供試材の準備（試験体注入枠、試験に必要な余分なグラウト材）
3) 試験機関の選定・特定養生期間が短い場合(3 日後のデータ)は、施工日と試験日が近接しているため、特に、ご注意く
ださい。
また、（初期の）水中養生等は強度の発現に大きな影響を与えることが知られていますので、必ず、メーカー指定の方法で行ってください。(巻末添付資料参照)

後者の場合、＜試験成績書の提供＞
親子フィラーＱグラウトは、生産ロットごとに、製造メーカーにおいて、性能試験（圧縮強度試
験を含む）を実施しています。
本データは、製品出荷時点以降に提供できます。
圧縮試験の実施日は、グラウト材作製時点から、●3 日後、●7 日後、●28 日後の 3 回で、これらをグラフ化することによって、特定の日の圧縮強度値が推定できます。
このデータは、製造ロット単位の母集団のデータですので、現場でご使用いただくグラウト材も、
この母集団に属するものと考えられます。（基準に則って施工が行われた場合）

910

**OF-Q 標準施工マニュアル＜2＞ver2 ＝ボルトを横方向に使うケース＝4.2.ブラケットの取付けに関するご注意
アンカーボルトを横使いして、鋼製の梁等を取り付ける場合は、一般的に RC 躯体側にブラケットを取り付け、次いで、梁をつなげるという手順になります。
このブラケットを取り付ける際に注意すべき点を以下に示します。
●ナットを使用して梁間方向位置の設定を行う場合
ナットを使用して梁間方向位置の調整を行う場合に注意することは、アンカーボルトの偏心（位置ずれ）が小さい場合、ブラケットを基準位置（上下・左右）に合わせると、設置したナットが孔の中心付近に位置することになり、孔の内部に入り込むことがあることです。
親子フィラーＱにおけるアンカーボルト孔径は、使用されるナットの最外径よりも大きいのです。これによって梁間方向距離が確保できなくなる場合があります。
また、ナットによってブラケット位置の保持ができた場合でも、ナットがブラケットの孔の大部分を覆う格好となるため、グラウトの移動（注入）を阻害することになります。
従いまして、親子フィラーＱの工事においては、(調整用)ナットのご使用は不可とします。
この改善提案として 2 点挙げます。
▼1 位置調整用ナットを使用する場合：
位置調整用ナットに対して流動性を阻害しないように羽を付けて設置範囲を広げます。
数本のアンカーボルトにこれらを配置して梁間方向位置保持機能とグラウト材の流動路の確保をします。（図表－04 に例示）

(羽根)
(ナット)
(図表-04)▼2 ブラケット受け台を使用する場合：
ブラケットは、位置固定をする前は、孔の上面がアンカーボルトに接触します。（ぶら下がっている状況）
ブラケットは重量物ですので、この状態は好ましくありません。
1) ブラケットの鉛直方向位置(下端面)に受け台兼注入枠（例えば山形鋼等）を後施
工アンカーで取り付けます。
2) ブラケットを受け台の上に載せ、水平方向の位置決めをします。
3) ブラケットの両側面に密着して注入枠を設置（固定）します。
4) ブラケット頂部に注入枠を設置します。
このケースにおいては、側面及び底面の注入枠は捨て型枠として処理されます。
これらを除去する場合は、取付け時に工夫が必要です。
※▼1、▼2 共に、それぞれの設置時点で、ブラケット位置を決定しますので、これらの取付けは慎重にお願いします。
※5.7.項（図表-14/p19）に、別の方法による取付けの例を示します。

※施工方法についての意見・提案等がございましたら、ぜひ、弊社までご連絡ください。
（TEL：03-5981-5621 FAX：03-5981-5622 メール：oyako@kozo-kogaku.co.jp）
よろしくお願い申し上げます。

10
11

**OF-Q 標準施工マニュアル＜2＞ver2 ＝ボルトを横方向に使うケース＝4.3.親子フィラーＱ事前確認事項
親子フィラーＱのご使用に当たって、事前に確認しておきたい項目を以下に示します。
記入事項以外でも必要事項があれば追加で記述して下さい。

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

作業
OFQ の広報
打合せ(1)
打合せ(2)
打合せ(3)
見積・注文
証明書の扱い
立会試験等
OFQ 施工(1)
試験・施工

OFQ 施工(2)手段(技術)資料の提供
説明
グラウト量の積算
現場圧縮試験の実施
ブラケットの取付
鋼製フィラー
OF-Q グラウト
施工補助機材
要求の意思表示
試験・施工
機材の準備
ブラケットの取付け
鋼製フィラーの設置
圧縮強度試験
注入部位清掃注入枠の設置
流動性確認試験
グラウト材作製
グラウト材注入残存空気逸出
注入の確認
チェックシート作成

元請 販社 KKK
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

図表-05
㎝

備考
カタログ、設計・施工資料／HP 等
電話、対面、説明会
計算表(EXCEL)を使用／HP 等
取付方法の検討
サイズ・数量／納期・納品場所
袋数／納期・納品(ｵﾝﾄﾗｯｸ)場所
フラットフロー、スラスター、他

施工マニュアルによる施工マニュアルによるフラットフロー試験による施工マニュアルによる
木槌等による打撃(流動性促進)
スラスターによる押圧注入高さ（BLT 天端+20mm 以上）
施工部位とグラウト注入完了※販社：元請け様と弊社の間に位置する弊社製品の販売店※KKK：㈱構造工学研究所(弊社)1112**OF-Q 標準施工マニュアル＜2＞ver2 ＝ボルトを横方向に使うケース＝4.4.準備部材チェックリスト
親子フィラーＱのご使用に当たって、事前に準備しておきたい項目を以下に示します。
記入事項以外でも必要事項があれば追加で記述して下さい。

No

部品・部材・作業

供給

備考

1

親子フィラーＱ

構造工学研究所

2

親子フィラーＱグラウト

構造工学研究所

3

フラットフロー機材

構造工学研究所 フロー板・注入筒・水温計

4

スラスター

構造工学研究所 注入枠の幅 50 ㎜を確定して対応

5注入枠設置ガイド

構造工学研究所 注入枠の位置決め(50 ㎜を標準)

6

注入枠材・組立補助材

元請

木材？薄鋼板？

7

攪拌器

元請

回転数：800～1300rpm

8

攪拌用羽根

元請

鋼製 (アルミ製は不可)

9

攪拌用缶

元請

鋼製・合成樹脂製 (アルミ製不可)

10ｽﾄｯﾌﾟｦｯﾁ又は時計

元請

攪拌時間計測用

11

温度計(水温計測)

元請

攪拌後のグラウト温度計測用

12

水量測定用ビーカー

元請

4.6ℓ/袋 ※1 袋：25 ㎏

13

木槌

元請

グラウト材充填促進用

14

小型ビーカー(小分け)元請

15

防護具/防護眼鏡

元請／作業者

グラウト関連作業

16

防護具/防塵マスク

元請／作業者

グラウト関連作業

17

防護具/ゴム手袋

元請／作業者

グラウト関連作業

18

注入枠の製作・設置

元請

19

グラウト注入施工

元請

20

施工立会い

構造工学研究所 必要に応じ対応

図表-06
㎝
ﾁｪｯｸ

※No が反転表示されている項目は有料です。

12
13

**OF-Q 標準施工マニュアル＜2＞ver2 ＝ボルトを横方向に使うケース＝4.5.証明書類等の発行
親子フィラーＱについては、以下の証明書類を発行しています。
いずれも、要求があってから発行いたしますので、ご注文時発注書に指示を頂くか、その他必要な場合はメール・FAX により、文書でご連絡ください。
1）親子フィラー製品寸法検査証明書（鋼製フィラー）
2）親子フィラーＱグラウト試験成績表（親子フィラーＱグラウト）
3）メッキ証明書（鋼製フィラー）
4）親子フィラー製品品質証明書（ミルシート）（鋼製フィラー）
5）出荷証明書（鋼製フィラー・親子フィラーＱグラウト）
上記の 1)～3)については、下記の 2 項目の提供が必要です。これがないと発行できません。
イ）提出先(正式名称)
ロ）工事名(正式名称)
また、4）については、市中購買(JIS 製品)となるため、裏書のミルシートとなります。
いずれも出荷時点以降に発行します。
特に 3)については、別工程であるため、発行に時間がかかりますので、早めのデータ提供をお願いします。
また、3）の発行は有料とさせていただきます。
各書類は、PDF データで、各 1 部を提供させて頂きます。
送付の方法は、●メール／●郵送／●Fax の何れかとなります。ご指定下さい。

特段の要件がある場合は、弊社までご連絡をお願いします。
（TEL：03-5981-5621 FAX：03-5981-5622

メール：oyako@kozo-kogaku.co.jp）

1314**OF-Q 標準施工マニュアル＜2＞ver2 ＝ボルトを横方向に使うケース＝5.参考資料
5.1.親子フィラーＱグラウトの安全作業について
親子フィラーＱグラウトは、セメント系の高強度無収縮モルタル材です。
一般のグラウト材作成時のご注意と同様の安全管理が必要です。
以下に要点を示します。

＜安全対策＞※以下に示す 6 項目の安全注意を読み、理解するまで本製品を取り扱わないこと。
▼粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸引しないこと▼屋外または換気の良い場所でのみ使用すること▼取り扱い後は汚染箇所をよく洗うこと▼保護手袋、保護衣、防塵マスク等を着用すること▼保護メガネ（保護面等）を着用すること▼この製品を使用する時は、飲食、喫煙等をしないこと＜応急処置＞※以下の要領で速やかに対応すること。
▼気分が悪い時は、ただちに医師の診断・手当を受けること▼粉じん等を吸引した場合は、空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿
勢で休息させること▼皮膚や髪に付着した場合は、直ちに汚染された衣服を全て脱ぐこと
皮膚を流水、シャワー等で洗うこと▼汚染された衣服を再使用する場合は、洗濯した後に行うこと▼目に入った場合は、・直ちに清浄な水で、15 分以上の時間をかけて洗眼をすること・コンタクトレンズを着用していて、容易に取り外せる場合は外し、15 分
以上の洗眼を行うことこと・速やかに眼科医の診断を受けること▼飲み込んだ場合は、口をすすぐこと（無理やり吐かせたりはしない）＜ＯＦ-Ｑグラウト袋の保管＞▼換気の良い場所に保管すること▼容器を密閉しておくこと▼部外者が触れないように処置をし、保管すること＜ＯＦ-Ｑグラウトの廃棄＞※内容物、容器を廃棄する場合は以下による。
▼国・都道府県・市町村の規則に従うこと＜参考資料＞※本製品の安全な取り扱いについては、メーカー発行の「安全データシート（SDS）」
をご確認ください。
要求があれば、ご提供します。

14
15

**OF-Q 標準施工マニュアル＜2＞ver2 ＝ボルトを横方向に使うケース＝5.2.フラットフローによる流動性確認の手順※注入作業前に必ず実施します。

▼フラットフローとは、親子フィラーＱに使用するグラウト材の流動性をチェックするための方法で、以下の手順で行います。

●フロー板を水平に設置●試験筒を中央に設置(50x100 ㎜)●グラウト材を投入(筒の上面まで)

図表-07㎝●筒を真上に引き上げ●フラットフロー板 1 枚●試験筒 1 基●スラスター(50) 1 基●注入枠設置ガイド(50)●温度計 1 本※150～250 ㎜の範囲にあること

5.3.注入枠の設置例

4個■電動撹拌機■攪拌用の羽根■攪拌用の缶■水量計量カップ

弊社から
提供可
（有償）

現場サイド
で準備

※注入幅は

※注入の幅は、下記の寸法を想定
本体部 30 ㎜、加圧部(上端)50 ㎜
本体部：30mmを想定
加圧部(上部)：50mm※使用するスラスターは「スラスター50」※使用する加圧機材は、スラスター50 を想定
を想定※上板(塞ぎ板)取付け部は、注入枠設置ガイド-50の使用を想定

図表-08
㎝
15
16

**OF-Q 標準施工マニュアル＜2＞ver2 ＝ボルトを横方向に使うケース＝5.4.スラスター50（PAT.P.）注入枠設置ガイド-50

L=300mm タイプ

図表-10

図表-09

※注入作業の最終段階で必ずご使用ください。
※形状・寸法は幅(48mm)を除き、異なる場合があります。

5.5.親子フィラーＱサイズ一覧表
名称

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ

＜ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ＞
D (mm)

OF-Q12
OF-Q16
OF-Q20OF-Q22
OF-Q24
OF-Q27
OF-Q30OF-Q33
OF-Q36
OF-Q39OF-Q42
OF-Q45
OF-Q48
OF-Q52
OF-Q56
OF-Q60OF-Q64
OF-Q68
OF-Q72
OF-Q76
OF-Q80

M12
M16
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48
M52
M56
M60
M64
M68
M72
M76
M80

35
40
45
50
50
55
55
60
65
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130

D：アンカーボルトの孔径F5：親フィラー鍔の外径＜子ﾌｨﾗｰ＞
K5 (mm)
35
40
45
50
55
60
65
70
75
85
90
95
100
115
120
125
130
135
140
155
160

＜親ﾌｨﾗｰ＞
F5 (㎜)
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
110
120
135
140
145
150
155
160
175
180

図表-11
㎝
＜親ﾌｨﾗｰ＞
Fb (㎜)
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
6.0
8.0
8.0
8.0
8.0
10.0
10.0
10.0
10.0
12.0
12.0
12.0
16.0
16.0
16.0
16.0

K5：子フィラー鍔の外径Fb：親フィラー挿入長さ▼親子フィラーＱを使用する場合は、設計図書に記載されている親子フィラーＱに対して、図表-11に示すＫ5(子フィラーの外径)の数値と合致しているかを確認してください。
(図書の指定が OF-Q48 の場合、お使いになる子フィラーの外径が 100 ㎜であること)(親フィラーの方は、OF-Q42 と OF-Q45 のＦ5 寸法が同一であるため、子フィラーの K5 でチェックする必要があります)16
17

工事管理者
への報告と処理の記録

一般社団法人建築鉄骨構造技術支援協会の技術評価：第17-01●施工会社で原本を保管

3

4

5

6

1C1 1C2 1C1 1C1 1C2 1C1

2

ﾁｪｯｸｼｰﾄ
を作成

✔

✔
✔
✔

所定の位置への取付けを完了

混錬後15分以内の施工

注入時木槌による打撃✔

ブラケット上端∔20㎜以上の注入

注入枠～ブラケット端面間の幅

注入部位壁面の清掃の有無

✔

✔

✔

✔

✔

✔

8

㎜

✔

✔

✔

✔

✔

✔

4

✔

✔

✔

✔

✔

✔

8

4.6

名

9

10

ℓ/袋

<施工管理者のメールアドレス>：marumarujirou@marumarukennsetu.co.jp

13

195

26
㎜

混錬時間

〇

スラスター幅

℃

〇

15

16

17

18

48

120

2020.09.23.

㎜

秒

異常なし ・ 袋破損、他

14） ・ メーカーのロットデータを使用

水温12

袋の保管状態

11

〇〇建設㈱
〇〇二郎
㊞
20 20 (令和 02 ) 年 3 月 11 日（ 水 ）

ｘｘｘｘｘ

8

確認日

氏

会社名

流動性チェック(150～250㎜)

混錬水の量

OFQグラウトのロットNo

✔

✔

✔

✔

✔

✔

8

●水道水の水温が低かったので加温して水温を調整した。

30

有 ・ 無
〇

横方向

✔

✔

スラスターを使用して加圧アンカーボルトの設置✔

✔

ブラケット上端面まで注入

✔

✔

✔

4

8

アンカーボルト本数

7

施工管理者

X0
X0
X0
X0 X0
X0
取付位置 (X通り)／(Y通り)
Y0 Y0
Y0
Y0
Y0
Y0
アンカーボルトのサイズ M33 M27 M33 M33 M27 M33

使用する部位の柱記号

12020 (令和02 ) 年 3 月 11 日（水 ）チェック項目

施工日

氏

会社名

□□工事㈱
名 □□一郎OF-Qチェックシート ㈱構造工学研究所（☎：03-5981-5621／FAX：03-5981-5622）●構造工学研究所にｺﾋﾟｰ送付
都 道
工事場所〇〇施設建築工事
東京 〇府 県 住 吉 区 浅 間 1-1-1※チェックシートは、次ページのシートを複写してご使用いただくか、または、別紙をご使用ください。

圧縮強度確認 現場作成試験体で測定（検査機関：

施工要件

OF-Qｸﾞﾗｳﾄ
の注入施工

鋼製ﾌｨﾗｰ
の取付

施工位置

施工者

工事名称

横使い

アンカーボルト**OF-Q 標準施工マニュアル＜2＞ver2 ＝ボルトを横方向に使うケース＝5.6.親子フィラーＱチェックシート(記入例)
図表-12・1317
18

工事管理者
への報告と処理の記録

一般社団法人建築鉄骨構造技術支援協会の技術評価：第17-01

名

20

(令和

) 年

(X通り)／(Y通り)

注入枠～ブラケット端面間の幅

注入部位壁面の清掃の有無

アンカーボルトの設置

ブラケット上端∔20㎜以上の注入スラスターを使用して加圧ブラケット上端面まで注入

注入時木槌による打撃

混錬後15分以内の施工所定の位置への取付けを完了

アンカーボルト本数

アンカーボルトのサイズ

取付位置

使用する部位の柱記号

チェック項目

施工日

氏

会社名

2

<施工管理者のメールアドレス>：

・
㎜

無

3

日 （

横方向
有

1

月
5

6

7

名

ℓ/袋

8

9

確認日

氏

会社名

10

20

都 道
府 県

12

13

㎜

〇

スラスター幅

℃

15

16

17

日 （

18

）

2020.09.23.

㎜

秒

異常なし ・ 袋破損、他

14

月

混錬時間

) 年

袋の保管状態11(令和㊞●構造工学研究所にｺﾋﾟｰ送付●施工会社で原本を保管） ・ メーカーのロットデータを使用

水温

流動性チェック(150～250㎜)

混錬水の量

OFQグラウトのロットNo

4）

ﾁｪｯｸｼｰﾄ
を作成

施工管理者

工事場所

OF-Qチェックシート ㈱構造工学研究所（☎：03-5981-5621／FAX：03-5981-5622）

圧縮強度確認 現場作成試験体で測定（検査機関：

施工要件

OF-Qｸﾞﾗｳﾄ
の注入施工

鋼製ﾌｨﾗｰ
の取付

施工位置

施工者

工事名称

横使い

アンカーボルト**OF-Q 標準施工マニュアル＜2＞ver2 ＝ボルトを横方向に使うケース＝

19

**OF-Q 標準施工マニュアル＜2＞ver2 ＝ボルトを横方向に使うケース＝5.7.ブラケットの取付け事例
ブラケットの取付け事例を示します。（4.2.項とはブラケットの受け方が異なっています。）
ここでは、M24 のアンカーボルトを例にとって解説しています。
先ず、梁間方向位置保持金具（①）を使用してブラケットの梁間方向位置に合わせます。
次いで、鉛直位置調整金具（②）を使用して、アンカーボルトにぶら下がった（初期）状態のブラケット位置を補正します。次いで、水平方向位置を（人力で）合わせ、親子フィラーＱを設置して終了です。
※①についてはナット上面からの羽根の出は 10 ㎜です。断面の大きなナット面で梁間方向のレベルを取る場合、梁間方向位置保持金具のブラケットへの接面位置は羽根の頂部です。
よって、ナット面+10 ㎜が、梁間方向の基準位置（ブラケット底面）となります。

図表-14

20
19

**OF-Q 標準施工マニュアル＜2＞ver2 ＝ボルトを横方向に使うケース＝5.8. 「OF-Q グラウト圧縮強度試験」供試体の作り方
親子フィラーＱグラウトの圧縮強度試験供試体は、試験体の製作方法および養生内容が、発現強度に大きく影響します。 下記の手順（1～9）に準じて供試体の製作をお願いします。

1
2
3
4
5
6
7
8
9

● 親子フィラーＱグラウトの練混ぜは、施工マニュアルに従って適正に行ってください。
● アルミ製羽根のミキサーは使用不可です。
※ [参考]：OF-Q 施工マニュアル<1>～<6>● 練上がった OF-Q グラウトを円柱形型枠(内径 50 ㎜ｘ高さ 100 ㎜)の 1/2 迄詰め、突き棒等を用い、その先端が底面に触れない深さ
迄数回突きます。
※ 事前に型枠内面にスプレー油脂等を塗布しておくと脱枠が楽に出来ます。
● 型枠を軽くタッピングして、空隙をなくします。
(タッピング：型枠を持ち上げて下の台を軽く叩く動作)● OF-Q グラウトを型枠の上端まで詰め、上記 2.3.と同様の作業を行います。
その際、突く深さは 1 層目に届く程度とします。
● 上面を研磨して供試体を作成する場合は、1～2 ㎜の盛り上げをします。(供試体作製方法として推奨)● ペーストキャッピングで供試体を作成する場合は、上端から 1～2 ㎜
下げます。
● その後、直ちに上面をラップ等で密封し、輪ゴムで止め、水分の蒸発を防ぎます。
● 直射日光、風、凍害等を受けることがないように存置して下さい。
（箱等に入れて存置することを推奨します。）● 硬化までは振動を受けることがないように養生します。
● OF-Q グラウトの硬化を待ち、丁寧に型枠を取外します。
● 脱型は、通常、詰め終わってから翌日～2 日後程度とします。
● ペーストキャッピングをする場合は、脱型する直前に行うのが一般的です。 (8 項参照)
● 供試体の上面は、研磨により平面に仕上げるか、ペーストキャ
ッピングにより平面性が得られるよう注意して行います（ペーストキャッピング層の圧縮強度は OF-Q グラウト強度以上のものを使用します。）● 上下端面が斜めであったり凹凸があると、偏心により強度低下を起こす恐れがあります。
● 養生水槽等に入れて完全に水中に浸し、材齢日まで水中養生をします。
● 圧縮強度試験は、JIS A 1108 に準じて行います。

20
21