第 61 回（H24 年度第 8 回）MT 委員会議事録
日時: 2012 年 12 月 21 日 13:30–15:35
場所: RIBF 棟 2F 小会議室ad, †, ‡出席: 酒井 （委員長）、青井a

森田 、本林加治a, †a, †、森本a

欠席: 阿部 、吉田、西村a, †a, †、矢向、延與a, †aa、福西 、羽場

baa, †aaac, †bc, †a, †、上垣外 、加瀬 、久保 、宮武aaa、櫻井 、下浦 、上野 、上坂 、上蓑 、若杉 、山口 、平山d,†、吉田敦a, †ab、稲辺、、a, †RNC /cCNS / KEK /d

RIBF-UEC /†Observer /‡TV Attendee（順不同・敬称略。以下同様）【報告】
1. MT スケジュールの変更 （上野）238

U ビームの供給状況を反映し、また、当初終了予定であった 12/8 から 238U シリーズが 10 日間延長となったことを受け、下記の通り MT を変更した（11/18, 11/22, 12/5）。
Exp.-Prog.-Num.
RILAC:
MS-EXP12-07 (Kuboki)previous
Dec 8, 9:00

– Dec 10, 9:00

changed→suspended

SRC:
NP0802 -RIBF60&62R-01 (Watanabe) Nov 16, 21:00 –Nov 27, 21:00 –NP1112-RIBF85-01 (Simpson)
NP0802 -RIBF60&62R-02 (Watanabe) Dec 2, 21:00 –MS-ACC12-09 (Fukunishi)
Nov 27, 21:00 –MS-EXP12-04 (Kubo)
NP1112-RIBF90-01 (Niikura)

Nov 23, 9:00 → Nov 16, 21:00 –Dec 2, 21:00 → Nov 30, 21:00 –Dec 8, 9:00
→ Dec 5, 12:00 –(newly scheduled) Dec 9, 21:00 –Dec 2, 21:00 → Dec 11, 10:50 –(newly scheduled) Dec 12, 9:00 –Nov 29, 21:00
Dec 5, 12:00
Dec 9, 21:00
Dec 11, 10:50
Dec 12, 9:00
Dec 18, 9:00

2. RIBF 加速器運転 – 238U ビーム供給状況 （福西）正確には計画 MT から約 3 時間 52 分遅れであるが、ほぼ予定通りの 11/5 0:52 より、10 日間の延長を含めて 12/18 9:03 まで 238U ビームを供給した。途中、加速器群の本格再調整（11/7）、fRC メインコイル電源の調整（11/14）、RRC-EDC の一部融解による修理、及びイオン源試料の交換・ビーム再加速（11/18–23）で一旦停止したが、ビーム供給は安定度・強度とも右肩上がりに好調であった。シリーズ開始当初、ビームの可用度 R（加速器からビーム供給可能であった時間／計画 MT で定義）は 71%、平均ビーム強度は Iav = 6.7 pnA であったが、これらはイオン源試料の交換・ビーム再加速後は、R = 86%、Iav = 11 pnA に向上した（昨年度までの瞬間最高強度は 3.8 pnA）。特に 12/8 以降、延長された MT 期間中は R = 94%、Iav = 12.2 pnA と極めて高水準であった。今回の 238U シリーズ中、最大ビーム強度は、15.1 pnA とこれまでの記録を大幅に更新した。なお、年間を通じたビーム可用度も 85.9% に達しており、2008 年の 68.2% から大幅に向上したことも併せて報告があった。
3. FY2013 上期 MT 計画案策定スケジュール （上野）前回の会議で決定された通り、通常のスケジュールより 2 ヶ月早く 2–3 月の旧 RARF 施設（RRC まで）
利用課題を含めた FY2013 上期の MT 計画策定が進められているとの報告があった。今後の予定を含めたスケジュールの詳細は下記の通り。
Nov. 16:

60 回 MT 委員会（MS 課題採否審議及び RIBF 新施設実験上期ビームプラン決定）

Nov. 19–Dec. 11: MT 配分募集（2–3 月 RARF+ FY2013 上期）
Dec. 11–25:

MT 計画案策定（Dec. 21 61 回 MT 委員会）

Dec. 25–Jan. 14:

MT 計画案調整と並行し、使用計画書依頼

Jan. 14–Jan. 23:

MT 計画案最終調整と並行し、安全審査委員会事前書類審査

Jan. 24:

安全審査委員会

Jan. 25:

62 回 MT 委員会（MT 案承認）【議題】
1. 前回議事録承認（酒井）2. FY2013 上期 MS 及び DD 申請（酒井）RIBF 施設基幹設備開発用の Machine Study 枠（MS）及び AVF 単独利用のみ対象とする DetectorDevelopment 枠（DD）の MT 課題申請に関し、実験代表者による概要説明の後、採否の審議を行った。
なお、ここで採択された課題への MT 配分については、PAC 採択課題と共に別途検討される。申請課
題と結果は下記の通り。
実験代表者

装置

DDKim（山口）

CRIB

15

N

7CRIB

22

Ne

6.1

MS-EXP
MS-EXP

吉田敦
平山

KISS

ビーム種

56MS-EXP

加治GARIS-II

*2

福西

SRC

MS-ACC*2

申請日数（日）

審査結果

≥ 600

2

採択300

12

採択

強度(pnA)

Fe90

10Ne

5.8

≥10,000

5.8≥1,000

2400

1,000

722*1

E/A(MeV)

カテゴリー48Ca40Ar22採択*1

条件付き採択採択
採択–

1 回目の MS の結果を受け再審査
MS-ACC はビーム加速テストのみ実施する MS を指し、通常のビーム加速と同様、ここでの審議及び課題ごとの安全審査を必要としない。
MS-EXP はそれ以外の課題で且つ施設側が実施する基幹設備等の開発 MT を指す。

3. 11-12 月に実施された BigRIPS 関連実験の消化日数算定（酒井）この秋冬に実施された 238U ビームシリーズの BigRIPS 関連実験について、実施日数の詳細が報告された（上野）。検討の結果、各実験課題の消化日数を下記の通りとすることとした。
–

NP0702-RIBF10 (Nishimura) :7.5 days–

NP0802-RIBF60&62R1 (Watanabe/Lorusso) : 10 days–

NP1112-RIBF85 (Simpson) :5 days–

NP1112-RIBF90 (Niikura) :5.5 days

4. 1 月の MT 計画 （酒井）
現在の MT 計画では 12 月で当該年度の BigRIPS 関連実験は終了となるが、仮に 1 月に追加でBigRIPS 関連実験が実施可能となった場合に対応できるよう、1 月の MT 計画が再検討された。実施可否は電力状況や予算状況等に強い制約を受けるため、この時点で可否を論ずる事が出来ず、且つ次回 1 月の MT 委員会では審議が間に合わないため、MT 課題の選定・配分スケジュール等は MT 委員長に一任することとした。なお、配分可能となった場合に備え、予め 1 月末に配分されている RRC 利用実験を 2 月に移すこととした。

5. FY2013 上期 MT 計画案 （酒井）上記報告事項 3. にあるとおり、共用促進チームにより、次期上期（正確には 2 月–9 月末）の MT 計画案の策定が進められている。当会議では暫定計画案が示され検討が行われた。ここでの議論を基に更に検討が進められ、年末に施設案として第一案が申請者に通知される。その後 1 月中旬頃まで MT 計画案の再調整が行われ、並行して安全審査の手続きが開始される。MT 計画最終案は次回 MT 委員会にて承認手続きが行われる予定。

6. BigRIPS 関連実験で発見された新同位核種に関するデータの取り扱い（酒井）BigRIPS 関連実験に関して、MT 委員会により、「BigRIPS 実験実施ガイドライン」が 2009 年 11 月 24 日
付けで策定・施行されており、実験者、BigRIPS チーム、及び加速器基盤研究部の役割が規定されている。BigRIPS チームと実験者の協力関係を密接にし、RNC の重要なミッションである新同位核種発見の成果や二次ビーム生成断面積のデータを速やかに公表する仕組みを構築するという目的で、MT 委員長より、下記方針に基づきガイドラインを改訂したいとの説明があった。
1)

RIBF で収集したデータは RNC に帰属する。即ち RNC センター長はデータにアクセスする権利を有する。

2)

実験者はデータに自由にアクセスでき、解析や論文執筆をする権利を持つ（義務を負う）。

3)

得られた実験データのうち、新同位核種の発見に関する部分は、1) に基づき、解析ノウハウを有する RNC（多くの場合は BigRIPS チームとなるので、以下 BigRIPS チームとする）が速やかに解析し、実験者と共著で発表する。但し–実験グループが論文の中で粒子識別を示し、実質的に新同位核種の発見が提示される場合は除き、また–
4)

BigRIPS による解析・論文発表が実験論文より先となることが前提となる。

新ガイドラインの運用は実験責任者、BigRIPS チーム、共用促進産業連携部長の三者の合意によるものとし、実験ごとに三者で協議する。

5)3) に拘わらず BigRIPS チームが特定の実験グループに入る場合は、その必要性や役割が明確であることが望ましい。

なお、ZD を用いた二次反応等で発見された新同位核種については、上記ガイドラインは適用範囲外とした方がよいとのコメントがあった（青井・延與）。当議案に関しては、まずは RIBF User Group で現行のガイドラインを確認してもらうよう青井 UEC 委員長へ依頼され、改訂内容については酒井・上野・青井・吉田・稲辺・西村・久保をメンバーとする WG により検討を進めることとした。

7. ビーム開発優先度（酒井）238

U 及び 48Ca（それぞれ優先度 1 及び 2）に続き優先的に開発を行うビーム種の決定が、前回会議より継続審議となっていた。引き続き当会議で議論した結果、優先度 3 位以下のビーム種は、順に Ti、Ge、Cr とすることが決定された。

8. 次回 MT 委員会の日程


次回 MT 委員会は予定を変更して 1/25（金）13:30–で調整。



次々回は 2/15（金）13:30–で調整（以上）