第 63 回（H24 年度第 10 回）MT 委員会議事録
日時: 2013 年 2 月 15 日 13:30–14:55
場所: RIBF 棟 2F 小会議室aaa, †ba

出席: 酒井 （委員長）、阿部 、延與本林a, †欠席: 青井d, †、西村a, †aa、福西 、羽場aa, †aabd, †RNC /b

CNS / KEK /、下浦 、上野 、上坂 、若杉 、山口 、矢向a、櫻井 、上蓑 、吉田aa、上垣外 、加瀬 、久保 、宮武c, †a、森田 、（青井代）

a, †acd

RIBF-UEC /†Observer（順不同・敬称略。以下同様）【報告】
1. MT スケジュールの変更 （上野）1/29 に MS-ACC12-10 （Kuboki）を追加で実施。他は予定通り MT を消化。
2. SLOWRI 建設計画 （和田）
計画：当該計画では i) 高周波イオンガイド法ガスセルを BigRIPS の D5 磁石出口に、ii) 共鳴イオン化ガスセルを BigRIPS F2 真空槽に設置する。これにより高速 RI ビームを減速冷却し、実験ポートへビーム輸送後低速 RI ビームとして利用することが可能となる。ii) は BigRIPS のパラサイト実験を可能とする低速 RI ビーム供給装置で PALIS と呼ばれる。

建設： i) では、開発を進めてきた RF カーペットに加えて新たな高周波イオンガイドを導入し、空間電荷効果による RI 引き出し効率の減衰を大幅に抑制する。D5 磁石出口へ装置を配置するため、BigRIPS ラック支柱の改造等が必要となる。ii) は F2 真空槽内のスリット位置に配置する Ar ガスセ
ルにて RI を捕集し、一旦中性化した RI をガス流でセル出口まで輸送する。これを共鳴イオン化法により再イオン化した後、F2 真空槽直上に引き上げ、2200 mm の高さで実験ポートまで輸送する。
F2 からの低速イオン輸送ラインとして静電 Q ビーム輸送系を建設し、F5 付近の柱を内側に通って実験ポートへ輸送する。F2 付近では BigRIPS 遮蔽コンクリートへ一部穴あけを行う必要がある。

スケジュール：次年度より建設を開始する。両装置共 7 月までに詳細設計を終え、7–9 月にBigRIPS 遮蔽コンクリートの穴あけや静電 Q 輸送系の工事を実施し、12–2 月に装置本体の設置工事を実施する。2013 年冬～2014 年秋にかけてオフライン試験を行い、ii) の PALIS は 2014 年秋から、i) の高周波イオンガイドシステムは 2014 年冬からコミッショニングを行う予定。

3. 戻しビームライン建設計画 （福西）
計画： IRC からの大強度重イオンビームを旧 RARF 施設へ輸送し（以下、戻しビームライン）、RIBF の高度利用を行う。生物照射を目的として加速器基盤研究部より予算が申請・措置された。4年間の予算計画となっており、2 年目となる次年度に戻しビームラインの敷設を行う。

建設： RIBF 建設時に当該計画用に購入した Q 磁石等は、既に有効利用されてしまっており、新作する必要がある。計画では、既存の IRC バイパスラインの磁石と入れ替えをしなくて済むよう双極電磁石（DMH62）を新設し、また、IRC→E1 及び E1→D 室へと輸送するビームラインを敷設する。E1→D 室ラインの接続先は D 室本流ラインとなっており、このため E5 利用専用となる。E1→D

室ライン敷設時は遮蔽壁に穴をあける必要がある。なお、IRC→SRC ビーム輸送ラインの Q 磁石と電源を共用するため、現レイアウトでは戻しビームラインと SRC とは同時利用出来ない。
スケジュール：次年度夏に IRC バイパスラインを解体（含冷却水配管）し、IRC→E1 のラインを組む。
2014 年 1 月中旬迄に DMH62 が納品すれば、2 月中–下旬開始で検討が進められている AVF 入射 BigRIPS MT に間に合うよう工程が組める。しかし間に合わない場合は、次々年度春まで IRC バ
イパスラインが復旧せず、AVF 入射 BigRIPS MT は実施不可となる。IRC バイパスラインの復旧には最低一ヶ月を要する。計画 3 年目となる 2014 年度にコミッショニングを行う予定。

4. PAC 進捗状況（上野）12th NP-PAC（6/28-29 開催）: 3 月中旬に募集を開始できるよう調整中（募集締め切りは 5 月初旬になる予定）。詳細は 3/11 に開催される CNS-理研共同研究担当者会議にて議論される。



10th ML-PAC： 6 月に PAC 会議開催する方向で調整中。



4th In-PAC： 新規利用申請があれば 6 月頃開催で調整が進められる予定。

【議題】
1. 前回議事録承認（酒井）2. BigRIPS 関連実験の一次ビーム暫定二年計画について（酒井）前回 NP-PAC で案内された BigRIPS 関連実験への一次ビーム供給計画は、その後の修正を含め、下記の通りとなっている。
: 238U, 124Xe, Light ions–Spring 2013–Fall–Winter 2013 : 238U, 48Ca, 78Kr, Light ions–

Spring 2014: (open)

今後二年のビーム計画について検討が行われた。次回の会議で計画を取りまとめ、12th NP-PAC の課題募集に掲載することとした。

3. FY2013 下期 MT 計画 （酒井）共用促進チームより、検討中の次年度下期の MT 計画概要案が提示され（上野）、検討が行われた。建
設・メンテナンススケジュールや和光地区の電力計画の詳細が決まり次第、計画案に反映させ、下期ビームタイム募集開始まで引き続き検討を進める。

4. NP-PAC 装置・検出器担当者（酒井）
第 8 回 NP-PAC 以降、施設側担当者を設置し、各申請課題の基幹実験装置・検出器の利用及び関連事項に関する助言を行っている。次回 12th NP-PAC の担当者について、MT 委員会より下記変更を提案することとした（決定は次回 CNS-理研共同研究担当者会議）。
Equipment–GARIS :Kouji Mormoto–RIPS :Hideki Ueno–

BigRIPS :Toshiyuki Kubo–

ZeroDegree : Hideaki Otsu–

SHARAQ :Kentaro Yako

（新）

（新）

–SAMURAI:

Hiromi Sato

（新）

Detectors–

DALI2 :

Pieter Doornenbal–

GRAPE :

Susumu Shimoura （新）–EURICA :Shunji Nishimura

5. 次年度 MT 委員会委員（酒井）
次年度 4 月からの MT 委員会の委員構成について検討がなされ、下記の通り決定した。


仁科加速器研究センターRI ビームファクトリーマシンタイム委員会細則 第４条を一部改正することとし、加速器基盤研究部の全副部長は職指定により MT 委員会委員に充てられる。

同細則 第 4 条（9） に基づき、RNC センター長が、新たに森本 TL と KEK の宮武教授を、また、引き続き CNS の下浦委員と山口委員を MT 委員会委員に指名した（延與）。



同細則第 5 条に基づき、MT 委員会委員長が、森田現委員をオブザーバ委員に指名した（酒井）6. 次回 MT 委員会の日程


次回 MT 委員会は 3/15（金）13:30–で調整。

次々回は 4/19（金）13:30–で調整（以上）