R6.1.21･28説明資料

長沼地区のまちづくりについて

長野市 （復興対策室・河川課・道路課・保育･幼稚園課）
国土交通省 北陸地方整備局 千曲川河川事務所

目次
１．河川防災ステーションエリアについて・・・・・・・・・・

４

２．道路・内水対策について・・・・・・・・・・・・・・・・

１１

３．小学校・保育園エリア対策について・・・・・・・・・・・

１７＜参考＞これまでの説明会について・・・・・・・・・・・・・

２０3１．河川防災ステーションエリアについて

4

長沼地区河川防災ステーションの整備イメージ図

R2.3.30 長沼地区復興対策企画委員会 説明資料
国・長野市
千曲川河川事務所■これまでのご意見を踏まえた全体イメージパース図を国・長野市と連携し、作成。
災害対策車両庫

全体図

千曲川

複合施設

①

周回道路
（一般車両の交通不可）

長沼城土塁跡再現（着色舗装を想定）

坂路

アクセス（歩道スロープ）
復興道路
複合施設エリア
アクセス（階段）

備蓄土砂エリア

②

アクセス
（階段）

法面強化
（ブロック）拡大図（②）

拡大図（①）
複合施設

備蓄資材エリア張芝

千曲川

災害対策車両庫

坂路

法面強化（ブロック）

5張芝※詳細について今後変更となる場合がある。

長沼地区河川防災ステーションエリアのスケジュール
令和３年度

令和５年度

令和４年度

国・長野市

令和６年度以降●河川防災ステーション登録（R3年3月 ）用地取得

防災ステーション

埋蔵文化財調査（発掘作業）
埋蔵文化財調査（整理作業）

複合施設エリア

地盤改良工事・盛土工事

複合施設【複合施設エリア】
複合施設・災害対策
車両庫 工事災害対策車両庫

地盤改良工事・盛土工事

備蓄土砂・備蓄資材
エリア【備蓄土砂・備蓄資材エリア】
備蓄資材
整備

体育館

８月リニューアル
供用開始
オープン

復興道路整備復興道路（堤防坂路区間）※スケジュールについては、現地整備状況等により変更を伴う。

6

複合施設建設のスケジュール

長野市

複合施設の建設スケジュールについて（工程のイメージ）
盛土工事【複合施設エリア】

圧密沈下の期間

地盤調査実施設計契約
手続

建設工事・外構など

約３年※スケジュールについては、各種調査検討や現地整備状況等により変更を伴う。

7

長沼地区河川防災ステーション整備に伴う、埋蔵文化財調査について

国・長野市

R2.3.30 長沼地区復興対策企画委員会 説明資料
千曲川河川事務所○長沼地区河川防災ステーションの整備に伴い、令和３年度より長沼城跡の発掘調査を実施。
○北側のエリアから現地の状況に応じて調査を実施中。

現在の主な調査範囲

8

今後の主な調査予定範囲

地盤改良工事について

R2.3.30 長沼地区復興対策企画委員会 説明資料
国千曲川河川事務所■これまでの地質調査により、整備範囲一体が軟弱な粘性土地盤であることを確認。
■粘性土地盤上での盛土よって地盤が沈下し、周辺地盤に変形が生じる可能性があるため、地盤変位を抑制する対策を実施（地盤改良①）。
■また、盛土に伴う地盤の圧密を早期に収束させるため、地盤の排水性を向上させる対策を実施（地盤改良②）。

地盤改良工事のイメージ
地盤改良①により側方変位を抑制
千曲川

地盤改良①

①地盤変位抑制対策の事例

地盤改良②
排水性を向上し、圧密を促進

粘性土地盤②圧密促進対策の事例●プラスチックボードドレーン工法：
軟弱な粘性土地盤中に透水性の高いプラスチックボードを鉛直に打設し、土中の水分を効率よく水分を排水させることで、地盤の圧密を促進させる工法●深層混合処理工法：
攪拌翼を土中に貫入させながら、スラリー状または粉体状の固化材（セメント、石灰）と土とを強制的に攪拌混合し、固結した円柱状パイルを土中に形成させる工法

9長沼地区河川防災ステーションの盛土整備について

国・長野市■地盤改良・盛土整備については、複合施設エリアを先行して実施予定。

断面①

複合施設エリア

備蓄土砂・備蓄資材エリア

整備イメージ（断面①）
複合施設

県道張芝
連節ブロック

堤防道路高河川防災ステーション盛土

堤防

H.W.L
千曲川

地盤

10

※詳細について今後変更となる場合がある。

２．道路・内水対策について

11

長沼地区の道路対策について （復興道路・（仮称）長沼東西線）

12

長野市

（仮称）長沼東西線 道路幅員（案）イメージ
片側歩道 標準横断図 幅員9.75ｍ

長野市

両側歩道 標準横断図 幅員１２ ｍ
全幅 12 ｍ

全幅 9.75 ｍ

2.0ｍ

0.75ｍ

3.00 ｍ3.00 ｍ

歩道 2.5ｍ
路肩0.5 ｍ
0.5ｍ

0.5ｍ

路上施設帯

0.5ｍ 路肩

路肩

路上施設帯

3.00 ｍ

用水路との間

路上施設帯

0.5ｍ 路肩 3.00 ｍ
2.0ｍ
0.5ｍ

車道 7.0 ｍ

歩道 2.5ｍ

車道 7.25 ｍ

歩道 2.5ｍ

2.0 ｍ【 両側歩道の例 】【 片側歩道の例 】

市道 柳原１９号線柳原２０２号線 標準幅員 １２ ｍ

市道 豊野田園都市線 標準幅員 9.5 ｍ

長野市役所
柳原支所
歩道 2.5ｍ

車道 7.00 ｍ

歩道 2.5ｍ

13

車道 7.00 ｍ

歩道 2.5ｍ

長沼地区の内水対策について

長野市※雨水調整池の整備事例（参考）

千曲川（仮称）復興道路（計画）④河川防災ステーション周辺に雨水貯留施設荒堰
河川防災ステーション③復興道路に併せて雨水幹線整備①長沼雨水調整池整備
堀田堰
荒堰②仁右ｴ門水門自動化（完成）

国道１８号

錨堰

長沼用水

①②③④

長沼雨水調整池整備
仁右エ門水門の自動化（完成）
復興道路に併せて雨水幹線整備
河川防災ステーション周辺に雨水貯留施設

14長沼地区の内水対策について（長沼調整池の整備）

R2.3.30 長沼地区復興対策企画委員会 説明資料
長野市
千曲川河川事務所○主に必要となる施設は、①流入水路と水門、②調整池本体、③ポンプ施設、管理用施設です。
〇運用は①の水路から流入、②の調整池で貯水、③のポンプで放流という流れになります。
〇令和８年度頃の供用開始を予定しています。
平面図

333 .29332 .34

333 .35

332 .34
333 .72

332.39（りん ご）
333 .38

332 .31ASG③ポンプ施設荒堰へ放流
333 .73防霜フ ァン

333 .53
AS333 .54333 .14

332 .34

332 .38
CO（りん ご）資材置 場

333 .73

錨堰流入水路333 .50

333.45333.40CO
333.47（りんご）（りん ご）

332 .36荒堰①錨堰流入新設水門

333.63（りん ご）②調整池本体面積 約4,800m2
容量 約10,000m3

333 .83

防霜フ ァン

333.56333 .48333 .47（りん ご）

333.73

資材置 場

資材置 場

333 .47CO①荒堰流入新設水門

332 .40

防霜フ ァン（りんご）
333.61333 .51333.55333 .53

333 .52333.80COAS

333 .52

資材置場
332 .39AS

332.39333 .63（りん ご）

333 .47（りんご）

333 .50

332 .38（りん ご）

333 .72333.50G332 .35

至 国 道18号
333.79333.88AS

ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ
宇佐美

333 .84

332 .34COCO

332 .37

333 .81

AS333.77
332.37CO

市道長沼 197号線

332 .37333.72

COAS
332.32333 .51
333 .78G332.28

AS333 .78

333.75底3 32.34
333 .83

333.77底3 33.1 4333.09

333.12333 .91

ASCO
332.30333.76

AS

332.70仕切弁

駐車場

333.38333 .44333 .49333 .71

資材置 場

資材置場

333.70（りん ご）

333 .65（りん ご）

15AS

334 .14

φ3 00

332.30CO

332 .31333 .80

至 千曲川堤防

長沼地区の内水対策について（河川防災ステーションの周辺）【長野市】③復興道路に併せて雨水幹線整備

長沼小学校
長沼保育園

（仮称）復興道路（計画）（仮称）復興道路③復興道路に併せて雨水幹線整備

国道

【号

18荒堰】

堀田堰

②防災ステーションに併せて雨水貯留施設整備を検討

河川防災ステーション④河川防災ステーション
周辺に雨水貯留施設

錨堰③・④の整備により堀田堰への雨水流出を抑制し、浸水被害軽減を目指します。

16

16

３．小学校・保育園エリアについて

17

保育園跡地について（課題）

長野市・学習拠点の一つになるよう配慮してもらいたい（地区要望）
・保育園跡地利用について検討中

令和５年７月行政財産から普通財産へ財産の有効利用を図るため、当面の利用計画及び売却の予定の無い普通財産について、貸付の適否を判断し、短期（一時）貸付が可能

R6.3まで公共工事の資材置き場として一時使用中

18【現在の使用事例】
・保育園児の散策
・どんど焼き・臨時駐車場

小学校東側の道路について （復興道路・長沼135線）

19

長野市

＜参考＞これまでの説明会について

20

長沼地区河川防災ステーション説明会（令和４年３月）■日 時：令和４年３月１１日（金）
１８：００～２０：００■場 所：長野市 穂保研修センター■出席者：参加者 43名【説明会の目的】「長沼地区河川防災ステーションの計画」について説明

住民説明会の様子①

住民説明会の様子②

イメージパース②（守田神社）

住民説明会の様子③【千曲川河川事務所からの説明】
１．河川防災ステーションとは
２．長沼地区河川防災ステーションについて
３．長野市エリア（下流盛土）について
４．長野市エリア（複合施設）について＜地域の皆様から頂いた主な意見＞●洪水時の土砂流出を考慮し、防ステの法面もコンクリートで覆い補強するべきではないか。
●坂路等について設計ができ次第、説明をしてほしい。
イメージパース①（全体計画）

21

長沼地区河川防災ステーション説明会（令和４年１０月）■日 時：令和４年１０月３０日（日）１８：００～２０：００■場 所：長野市 穂保研修センター■出席者：参加者 47名【説明会の目的】「長沼地区河川防災ステーションの計画」について説明【千曲川河川事務所からの説明】
１．河川防災ステーションとは
２．長沼地区河川防災ステーションについて
３．法面強化について【長野市からの説明】
１．防災ステーション周辺の長野市道について＜地域の皆様から頂いた主な意見＞●法面全体を強化して欲しい。
●防災ステーションの周辺道路（長野市道）について、災害時の利用も考慮し拡幅して欲しい。
説明会の様子①

説明会の様子②22

長沼地区河川防災ステーション説明会（令和５年２月）■日 時：令和５年２月１９日（日）１６：００～１７：１５■場 所：長野市 穂保研修センター■出席者：参加者 41名【説明会の目的】「長沼地区河川防災ステーションとその周辺の整備」
について説明【千曲川河川事務所と長野市からの説明】○ 河川防災ステーションの法面強化について○ 周辺整備（周辺道路・内水対策）について＜地域の皆様から頂いた主な意見＞●「張芝」と「ブロック」による法面強化対策で、穂保区として、了解。
●引き続き、道路整備や内水対策を進めて欲しい。

説明会の様子①23

説明会の様子②