脱炭素先行地域
提案者名
共同提案者名対象年度

進捗状況報告票
生駒市
いこま市民パワー、奈良先端科学技術大学院大学、TJグループホールディングス、市民エネルギー生駒
令和5年度

＜総論＞
１．令和5年度における計画の変更箇所について
・令和5年度には、PPA事業の事業主体となるSPC（合同会社いこまサンライフ（以下「サンライフ」という。）を3月に設立した。当初予定よりも設立時期がずれこんだことから、
令和5年度事業を令和6年度に繰り越して実施することとした。
・令和5年度繰越予算の対象事業としては、太陽光発電等を設置する対象世帯を事前に特定することが困難な戸建住宅ではなく、確実に設備導入が可能な公共・民間施設を対象とすることとした。
※対象施設：公共9施設（小中学校8校、清掃リレーセンター）、民間2施設（生駒市衛生社クルクル館、萩の台住宅地自治会館）

２．今後の計画の変更可能性、今後の展開について
・サンライフによる、施設群を対象とするPPA事業の早期開始に向けた関係者間の協議・調整を優先し、8月の事業開始を目指す。
・戸建住宅を対象とするPPA事業については、事業モデルの具体化に向けた検討を進め、対象エリアでの説明会を8月頃に開催することを目指す。
・計画全体を通じて導入する太陽光発電の設備容量については、対象施設の現地調査等を踏まえて減少することが見込まれるため、自治会等を対象とする公募プロセスを継続することで対象エリアを拡大し、戸建住宅を対象とする太陽光発電等の設備導入の拡大を目指す。

３．評価委員からの講評（選定時、年度フォローアップ）に対する対応状況【講評】
取組対象の自治会を公募により選定することは、需要家の合意形成手法として独自性が認められ、住民の積極的参加型モデルとして評価。今回、取組参加の意向を示したものの、調整に時間を要することを理由に対象としなかった自治会もあることから、今後の取組拡大も期待でき、公募プロセスを継続することで、更なる横展開が図られることを期待。
【回答】
・当初の公募の際に取組参加への意向を示した自治会のうちで、合意形成に時間を要したために対象としなかった自治会については、引き続き合意形成に向けて協議を進めていく。
新たな自治会の公募についても、家庭向けPPA事業の開始を予定する令和6年夏～秋頃の実施を目指し、取組の拡大を図る。

【講評】
脱炭素先行地域の取組を契機に PPA 事業を実施する SPC を設立し、再エネ電源を最大限確保し、太陽光発電の運用等を通じて長期・安定的に収益を得るとともに、設備のさらなるコスト低下の期待を踏まえて価格優位性のあるものとして市域全体に展開しようとする方針は妥当。なお、SPC が大規模系統側蓄電池の導入と電力需給の見える化を実施し、需要抑制及びタイムシフトにより地域内での需給バランスを向上させる点については、SPC の出資事業者の一つが令和４年２月から経済産業省の実証事業を活用した系統側蓄電池の運用を始めており、天候やそれによるインバランスリスク等を考慮した最適運用を行うアルゴリズムの習熟が進められ、貴市において蓄電池を導入する予定の令和６年半ばには実装できる見込みであるとのことから、その確実性を引き続き注視する。
【回答】
・令和6年3月に、共同提案者であるいこま市民パワー等により、PPA事業を主導するSPC（合同会社いこまサンライフ）が設立されたことにより、再エネの導入を推進する体制が整った。
・サンライフによる公共施設及び自治会集会所等の民間施設に対するPPA事業の具体化を優先しているところであり、系統側蓄電池については、令和6年度にPPA事業を開始した後に検討を本格化する。
【講評】「空き家流通促進プラットフォーム」を活用し、個別の物件ごとに空き家の省エネリフォームを行い、空き家所有者と調整を図りつつ定住・転入を促進する点は、自治体主導のコ
ミュニティ基盤強化の取組として評価。施策推進にあたっては、断熱性効果の検証、更なる省エネ効果向上を図り、地域脱炭素化への寄与度も明らかにされたい。
【回答】
・空き家流通促進プラットフォームを活用した省エネ改修の強化については、令和6年度以降に、担当課と詳細を協議する予定。事業基盤となるサンライフを設立したところであり、PPA事業の開始に向けた検討を優先して対応している。
※令和5年度取扱件数：22件（先行地域内1件）【講評】
EV の普及促進については、いこま市民パワー(株)（又は SPC）が、石油製品精製・販売会社と協力して急速充電器をサブリースする想定であり、集会所には無償、その他民間施設には有償で展開を行うが、稼働率 10％で１基あたり 28 千円/年の収益を見込んだうえで、事業者が事業性を確保していくことから、一定程度の事業実施の確実性が保たれていることは評価。
【回答】
・EV充電器については、カーシェアリング事業の実装を想定した配置とするものであり、まずは利用者が多いと見込める生駒駅周辺施設のエリアを中心に設置を検討する。カーシェ
ア事業を行う事業パートナーとの連携による令和6年度中の事業開始を目指す。
【講評】
一方、戸建住宅の太陽光発電設備の設置については、設置する需要家が具体的に特定されていない点が懸念されるため、早急に特定するとともに合意形成を進められたい。
【回答】
・サンライフによる公共施設及び自治会集会所等の民間施設に対するPPA事業の具体化を優先し、関係者間の調整に注力していることから、対象エリアへの働きかけについては、サンライフによるPPA事業が開始する8月以降の具体化を目指す。
【講評】
ペロブスカイト型太陽発電は、商用化が見込まれる令和７年度以降に、地域脱炭素の推進のための交付金を活用して導入するとしていることから、計画全体のスケジュールに照らし合わせ、商用化に向けた進捗状況を注視するとともに、商用化の時期に修正が生じた際には、SPC の事業採算性を改めて検討・精査されたい。
【回答】
・ペロブスカイト型太陽電池の導入については、共同提案者である奈良先端科学技術大学院大学の協力等により、複数社からヒアリングを行ったところであり、既存住宅地における実証事業の実現とペロブスカイト型太陽電池実用化後のスムーズな実装展開に向けた連携体制の構築を目指す。

４．その他特記事項

1 / 16 ページ

＜対象年度の事業費の額（各取組）、活用を想定している資金＞
令和5年度に活用予定の資金金額（千円）
取組No

取組内容

導入量・
台数

事業費

令和5年度

その他(金融の事業費

機関や民間事

（千円）

交付金

補助金

地方債

一般財源

業者からの資
金等)

に関わる
費用効率性
(円/t-CO2)※必要に応じて行を追加してください。
地方債の種類金額（千円）※必要に応じて行を追加してください。

＜主なエリア図と進捗状況＞
エリア図を張り付けた上で、各エリアで導入済みの設備を記載してください。そのうち、計画対象年度に導入した設備は赤文字で示すなど、わかりやすく記載してください。また、計画対象年度に導入した設備の写真を本報告票最後尾の＜今年度実績に係る写真＞部分に、どの設備の写真か明記した上で張り付けてください。
導入場所・導入設備記入欄
エリア図貼付欄※＜今年度実績に係る写真＞に添付した設備との対応がわかるように設備番号等を付記してください

未実施

未実施

※エリア図の見やすさを考慮し、必要に応じて行の高さを調整してください。
※必要に応じて行を追加してください。
※エリア図貼付けの代わりとして、資料の添付も可とします（進捗状況報告票と併せて公表します。）。

2 / 16 ページ

【対象年度までの「実質ゼロ」の達成率】
再エネ等の電力供給量（A）
0

（

（％）

0 （kWh/年）

省エネによる電力削減量（B）
0

+

（％）

0 （kWh/年）

民生部門の電力需要量（C）

）÷

種類

数量

電力需要家

民生・家庭

(kWh/年)

自家消費等

再エネ

相対契約

合計

証書

メニュー

電力削減量
(kWh/年)

排出削減量6,881,870

0

0

0

0

0

0

0

その他

－

－

－

－

－

－

0

－

－

15

1,354,930

0

0

0

0

0

0

0

商業施設

16

880,107

0

0

0

0

0

0

0

宿泊施設

－

－

－

－

－

－

0

－

－

その他

112

1,446,511

0

0

0

0

0

0

0

公共施設

89

35,687,521

0

0

0

0

0

0

0

その他

－

－

－

－

－

－

0

－

－

(C) 46,250,939

0

0

0

0

(A) 0

(B) 0

0

令和8年度

令和9年度

業務その他

ビル

合計

備考

(t-CO2)

1,345

オフィス

（％）

CO2

による

内訳

戸建住宅

民生・

公共

電力需要量

0

省エネ等

再エネ等の供給量(kWh/年)
民生部門の

＝

46,250,939 （kWh/年）【対象年度における新規再エネ導入量（kW）】
令和4年度
0

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和10年度

令和11年度

令和12年度

0

累計
0※対象年度中に導入完了した、先行地域事業による新規再エネ設備について記載してください（交付金充当の有無は問いません。）。

【電力需要家との合意形成の状況について】
■住宅

施設名

No

対象施設数

合意形成

今後の合意形成のスケジュール

進捗度

戸建住宅を対象とするPPA事業の具体化に向けた検討を行った上で、令和6年8月頃に地元説明会を開催
1 ひかりが丘自治会

646

Dし、事業概要を説明する。本事業に興味を示された家庭を対象に、令和6年度11月頃にメリットやコスト等の詳細な内容についての個別協議を行い、令和6年度中の合意形成及び事業開始を目指す。

戸建住宅を対象とするPPA事業の具体化に向けた検討を行った上で、令和6年8月頃に地元説明会を開催
2 萩の台住宅地自治会

699

D

し、事業概要を説明する。本事業に興味を示された家庭を対象に、令和6年度11月頃にメリットやコスト等の詳細な内容についての個別協議を行い、令和6年度中の合意形成及び事業開始を目指す。

3 / 16 ページ

■業務その他

施設名

No

対象施設数

合意形成

今後の合意形成のスケジュール

進捗度

1 南都銀行生駒支店

1A

2 南都銀行

真弓支店

1A

3 南都銀行

生駒支店元町出張所

1A

4 生駒あすか野郵便局

1D

5 高山郵便局

1D

6 生駒鹿ノ台郵便局

1D

7 生駒郵便局

1D

8 生駒台郵便局

1A

9 生駒本町郵便局

1D

10 生駒中菜畑郵便局

1D

11 東生駒郵便局

1D

12 南生駒郵便局

1A

13 生駒萩の台郵便局

1A

14 生駒北大和郵便局

1D

15 生駒商工会議所

1

D

令和6年6月にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、8月以降に太陽光発電等を設置する際に協議のう
え、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和6年6月にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、8月以降に太陽光発電等を設置する際に協議のう
え、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和6年6月にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、8月以降に太陽光発電等を設置する際に協議のう
え、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和6年6月にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、8月以降に太陽光発電等を設置する際に協議のう
え、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す

令和6年6月にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、8月以降に太陽光発電等を設置する際に協議のう
え、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和6年6月にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、8月以降に太陽光発電等を設置する際に協議のう
え、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和6年6月にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、8月以降に太陽光発電等を設置する際に協議のう
え、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す

令和6年6月にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、8月以降に太陽光発電等を設置する際に協議のう
え、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和6年6月にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、8月以降に太陽光発電等を設置する際に協議のう
え、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

16 ネッツトヨタ奈良㈱生駒店

1Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

17 奈良トヨタ東生駒店

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

18 奈良トヨタ自動車㈱生駒店

1Dる。令和９年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

19 ネッツトヨタ奈良U-Car東生駒店

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

20 奈良トヨペット㈱南生駒店

1Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

21 奈良トヨペット壱分サービス工場

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

22 奈良日産自動車㈱生駒店

1Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

23 ㈱日産サティオ奈良生駒支店

1Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

24 日産プリンス奈良販売㈱生駒店

1Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

25 奈良ダイハツ生駒店

1Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

26 奈良スバル自動車㈱生駒店

1Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

27 ㈱スズキ自販奈良スズキアリーナ東生駒

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

28 ホンダカーズ奈良中央生駒北店

1Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

29 ホンダカーズ大和奈良東生駒店

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

30 シトロエン奈良

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

31 ㈱奈良マツダ生駒店

1Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

32 高山サイエンスプラザ（支援財団）

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す

33 生駒台自治会館

1A

4 / 16 ページ

34 萩の台住宅地公民館

1A

35 ひかりが丘集会所

1

A
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

36 傍示集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和7年度上半期に事業概要、令和7年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

37 獅子ヶ丘自治会館

1

Dる。令和8年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

38 庄田自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

39 大北自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

40 久保集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

41 宮方集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

42 芝自治会集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得43 鹿畑自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

44 鹿ノ台東集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得45 鹿ノ台西集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得46 鹿ノ台南集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

47 鹿ノ台北集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和7年度上半期に事業概要、令和7年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得48 鹿ノ台いきいきホール

1

Dる。令和8年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得49 美鹿の台集会所

1Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

50 上町自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得51 真弓第１集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得52 真弓第２集会所

1Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得53 真弓南集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

54 北大和自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

55 上町台集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

56 あすか野北集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

57 あすか野南集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

58 あすか野自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

59 あすか台集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和7年度上半期に事業概要、令和7年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

60 白庭台北集会所

1

Dる。令和8年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

61 白庭台南集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

62 白庭台中央集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す

5 / 16 ページ

令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得
63 南田原町集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

64 星和台集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

65 新南田原自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

66 西白庭台１丁目集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

67 西白庭台２丁目集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

68 西白庭台３丁目集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

69 北田原町集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

70 小明町自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

71 小明台集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

72 松美台自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

73 俵口町自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

74 稲葉台集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得75 喜里が丘自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得76 南喜里が丘集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

77 喜里池集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和7年度上半期に事業概要、令和7年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

78 ライオンズマンション俵口２番館集会所

1

Dる。令和8年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和7年度上半期に事業概要、令和7年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

79 セントポリア生駒集会室

1Dる。令和8年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

80 東松ケ丘集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

81 西松ケ丘自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

82 光陽台集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

83 桜ケ丘自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

84 谷田自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得85 アメニティセンター（辻町東）1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

86 辻町北集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和7年度上半期に事業概要、令和7年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

87 辻町アーバンライフ（集会室）

1

Dる。令和8年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和7年度上半期に事業概要、令和7年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

88 スカイマンション集会室（辻町阪奈）

1

Dる。令和8年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得89 山崎町自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す

6 / 16 ページ

令和7年度上半期に事業概要、令和7年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得90 生駒グリーンンマンション集会室

1

Dる。令和8年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

91 教育支援施設の一部（北新町）

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

92 親和公園会館（桜台）1Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

93 東新町自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和7年度上半期に事業概要、令和7年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

94 メゾンドールクラヴィエ生駒集会室

1Dる。令和8年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

95 本町集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

96 山崎新町自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

97 仲之町集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

98 門前町自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

99 東旭ケ丘自治会集会所憩いの館

1Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

100 西旭ケ丘自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替
を促す

101

湯船自治会館（緑ヶ丘、新旭ケ丘、東旭ヶ丘と共用）

令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

102 軽井沢集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和7年度上半期に事業概要、令和7年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

103 レフィナード東生駒集会室（東生駒）1

Dる。令和8年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和7年度上半期に事業概要、令和7年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

104 ネオハイツ集会室（月見ヶ丘）

1Dる。令和8年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

105 東生駒南自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替
を促す

106

菜畑自治会館（東菜畑1・2丁目、中菜畑2丁目、東生駒月見町）

令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和7年度上半期に事業概要、令和7年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

107 管理組合管理（月見町第1ガーデンハイツ） 1

Dる。令和8年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

108 管理組合管理（月見町第2ガーデンハイツ） 1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

109 東菜畑北集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

110 菜畑自治会館（中菜畑1丁目）

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和7年度上半期に事業概要、令和7年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

111 東生駒グリーンマンション集会室

1

Dる。令和8年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

112 西菜畑町自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得113 壱分町東自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得114 壱分町西集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得115 壱分南集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

116 さつき台集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す

7 / 16 ページ

令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得
117 さつき台南集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和7年度上半期に事業概要、令和7年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

118 イトーピア生駒ファインコート集会室

1

Dる。令和8年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

119 翠光台集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

120 南山手台自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

121 有里町自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和7年度上半期に事業概要、令和7年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

122 フラワリータウン生駒集会所

1Dる。令和8年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

123 小瀬町自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

124 みなみ野台集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

125 大瀬ふれあいの館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

126 萩原町自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

127 青山台集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

128 藤尾町自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

129 西畑町自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

130 鬼取町自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

131 小倉寺集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

132 大門町集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

133 南小平尾自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

134 北小平尾自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

135 秋津自治会集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

136 萩の台自治会館

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和8年度上半期に事業概要、令和8年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

137 東山集会所

1

Dる。令和9年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替
を促す

138

管理組合管理（ローレルコートエスタ萩の台）

令和7年度上半期に事業概要、令和7年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得1Dる。令和8年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す
令和7年度上半期に事業概要、令和7年度下半期にメリットやコスト等の詳細な説明を行い、合意を得

139 ローレルコート萩の台団地集会室

1

Dる。令和8年度に太陽光発電等を設置する際に、協議のうえ、いこま市民パワーからの電力調達への切替を促す

140 生駒市衛生社

1A

141 くるくる館

1A

142 関西メタルワーク

1A

143 関西メタルワーク

1

A

■公共

施設名

No

対象施設数

合意形成

今後の合意形成のスケジュール

進捗度

1 アコールいこまもやい館

1A

2 エコパーク２１

1A

3 コミュニティセンター

1A

4 セラビーいこま

1A

8 / 16 ページ

5 学校給食センター

1A

6 教育支援施設1A

7 高山竹林園

1A

8 山田川浄化センター

1A

9 市民活動推進センター

1A

10 小平尾南児童館

1A

11 人権文化センター別館

1A

12 人権文化センター

1A

13 消防北分署

1A

14 消防本部

1A

15 真弓浄水場

1A

16 清掃リレーセンター

1A

17 生駒市役所

1A

18 竜田川浄化センター

1A

19 ひかりが丘北田原第２中継ポンプ場

1A

20 火葬場

1A

21 歓喜の湯（足湯）1A

22 消防署南分署

1A

23 消防署本署救急施設

1A

24 南北田原中継ポンプ場

1A

25 北大和第１中継ポンプ場

1A

26 北大和第２中継ポンプ場

1A

27 高山中継ポンプ場

1A

28 生駒ふるさとミュージアム

1A

29 生駒駅南自動車駐車場

1A

30 生駒駅北地下自動車駐車場

1A

31 長楽デイサービス

1D

32 谷田第二駐輪場

1A

33 駅前駐輪場

1A

34 駅前第二駐輪場

1A

35 駅北駐輪場

1A

36 駅南駐輪場

1A

37 谷田駐輪場

1

A

1

A

電気自動車用急速 1

A

1

A

電気自動 1

A

1

A

43 旧生駒メディカルセンター北訪問看護ステー 1

A

1

D

45 たけまるホール

1A

46 鹿ノ台ふれあいホール

1A

47 図書会館

1A

48 南コミュニティセンターせせらぎ

1A

49 北コミュニティセンターISTAはばたき

1A

50 芸術会館美楽来

1

A

1

D

施設に太陽光発電等を設置する際にいこま市民パワーからの電力調達への切替を促す（R9）1D

施設に太陽光発電等を設置する際にいこま市民パワーからの電力調達への切替を促す（R9）1D

施設に太陽光発電等を設置する際にいこま市民パワーからの電力調達への切替を促す（R9）1D

施設に太陽光発電等を設置する際にいこま市民パワーからの電力調達への切替を促す（R9）

体育館・武道 1D

施設に太陽光発電等を設置する際にいこま市民パワーからの電力調達への切替を促す（R9）1D

施設に太陽光発電等を設置する際にいこま市民パワーからの電力調達への切替を促す（R9）1D

施設に太陽光発電等を設置する際にいこま市民パワーからの電力調達への切替を促す（R9）58 TAC井出山スポーツパーク

1

D

施設に太陽光発電等を設置する際にいこま市民パワーからの電力調達への切替を促す（R9）59 奈良先端科学技術大学院大学

1D

令和6年度中に調整、令和7年度の設置を促す

60 生駒小学校

1A

61 生駒南小学校

1A

62 生駒北小中学校

1A

63 生駒台小学校

1A

64 生駒東小学校

1A

65 真弓小学校

1A

66 俵口小学校

1A

67 鹿ノ台小学校

1A

68 桜ヶ丘小学校

1A

69 あすか野小学校

1A

70 壱分小学校

1A

71 生駒南第二小学校

1A

72 生駒中学校

1A

73 生駒南中学校

1

A

74 緑ヶ丘中学校

1

A

75 鹿ノ台中学校

1A

76 上中学校

1

A

77 光明中学校

1A

78 大瀬中学校

1

A

79 なばた幼稚園

1A

80 生駒台幼稚園

1A

81 生駒幼稚園

1A

82 俵口幼稚園

1A

83 あすか野幼稚園

1

A

84 桜ヶ丘幼稚園

1A

85 壱分幼稚園

1A

86 南こども園1

D

87 ひがし保育園

1A

88 小平尾保育園

1A

89 中保育園

1A

38 生駒市図書会館

電気自動車用急速充電器

39 北コミュニティセンター
40 エコパーク２１

電気自動車用急速充電器

41 南コミュニティセンターせせらぎ
42 生駒市役所

電気自動車用急速充電器

44 やすらぎの杜

優楽

51 生駒市体育協会

滝寺S．C．体育館・武道

52 北大和スポーツ施設
53 生駒市体育協会

体育館・武道館

高山S.C.

体育館ほか

54 小平尾南スポーツ施設
55 むかいやま公園スポーツ施設
56 生駒市体育協会

総合S．C．テニスコート

57 イモ山公園スポーツ施設

プール

施設に太陽光発電等を設置する際にいこま市民パワーからの電力調達への切替を促す（R9）

施設に太陽光発電等を設置する際にいこま市民パワーからの電力調達への切替を促す（R9）

施設に太陽光発電等を設置する際にいこま市民パワーからの電力調達への切替を促す（R9）9 / 16 ページ

＜民生部門の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロの実現について＞【再エネに係るもの】■取組①：複合型コミュニティに取り組む先行地域の戸建住宅への太陽光発電パネル・蓄電池等の設置
令和4年度

令和5年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度 令和11年度 令和12年度

事業詳細検討

SPC設立

工程

令和6年度

太陽光発電パネル・蓄電池等の設置

計画
目標値

単年度

168

330

330

330

349

(単位:kW)

累計

168

498

828

1158

1507

事業詳細検討SPC設立

工程

太陽光発電パネル・蓄電池等の設置

状況
実績

単年度

0

(単位:kW)累計

0・令和5年度には、PPA事業の事業主体となるSPC（合同会社いこまサンライフ（以下「サンライフ」という。）を3月に設立し

令和5年度の取組概況

た。当初予定よりも設立時期がずれこんだことから、まずは施設群を対象とするPPA事業の具体化を図ったうえで、令和6年度以降の早期の事業開始を目指すこととした。

※必要に応じ、進捗状況を示す参考資料を提出してください。その場合、上表中に参考資料名を記載してください。
※取組概況は3~5行程度で記載してください。

■取組②：公共・民間施設への太陽光発電パネルの設置
令和4年度

令和5年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度 令和11年度 令和12年度

事業詳細検討

SPC設立

工程

令和6年度

太陽光発電パネル・蓄電池等の設置

計画
目標値

単年度

1703

3102

2221

3123

2684

(単位:kW)

累計

1703

4805

7026

10149

12833

事業詳細検討SPC設立

工程
太陽光発電パネル・蓄電池等の設置

状況
実績

単年度

0

(単位:kW)累計

0・令和5年度には、PPA事業の事業主体となるSPC（合同会社いこまサンライフ（以下「サンライフ」という。）を3月に設立し

令和5年度の取組概況

た。当初予定よりも設立時期がずれこんだことから、令和5年度事業を令和6年度に繰り越して実施することとした。
・令和6年度においては、8月の事業着手を目指すこととした。

※必要に応じ、進捗状況を示す参考資料を提出してください。その場合、上表中に参考資料名を記載してください。
※取組概況は3~5行程度で記載してください。

■取組③：バイオマス発電所2号機の立上げ
令和4年度

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度 令和11年度 令和12年度

建設

工程
試運転

計画

本格運転・いこま市民パワーへの電力融通

目標値

単年度

12000

12000

12000

12000

12000

12000

(単位:kWh)

累計

12000

24000

36000

48000

60000

72000

建設

工程
試運転

状況

CO2削減効果

実績

単年度

0

(単位:kWh)

累計

0

実績(単位:t-CO2)

本格運転・いこま市民パワーへの電力融通

累計

・TJグループホールディングスにより、造成・建設が進められ、令和6年度に試運転、令和7年4月に本格運転が開始される見通し

令和5年度の取組概況となった。
・令和7年度より、いこま市民パワーの電源として年間12,000kWhを活用する計画となっている。

※必要に応じ、進捗状況を示す参考資料を提出してください。その場合、上表中に参考資料名を記載してください。
※取組概況は3~5行程度で記載してください。

10 / 16 ページ

■取組④：系統側蓄電池の設置
令和4年度

令和5年度

令和6年度

検討

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度 令和11年度 令和12年度

設置

工程
運用

計画
目標値

単年度

(単位:○)

累計
検討

設置

工程

運用

状況
実績

単年度

(単位:○)

累計

令和5年度の取組概況

・令和5年度には、系統側蓄電池事業の事業主体となるサンライフを3月に設立した。当初予定よりも設立時期がずれこんだことから、事業主体となるサンライフを中心として令和6年度に事業検討を行うこととした。

※必要に応じ、進捗状況を示す参考資料を提出してください。その場合、上表中に参考資料名を記載してください。
※取組概況は3~5行程度で記載してください。

■取組⑤：次世代型太陽電池の利活用促進
令和4年度

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度 令和11年度 令和12年度

検討

工程
本格導入

計画
目標値

単年度

(単位:○)

累計
検討

工程
本格導入

状況
実績

単年度

(単位:○)

累計

・ペロブスカイト型太陽電池の導入については、共同提案者である奈良先端科学技術大学院大学の協力等により、複数社から研

令和5年度の取組概況

究内容や実証実験の予定等についてヒアリングを行ったところであり、既存住宅地における実証事業の実現とペロブスカイト型
太陽電池実用化後のスムーズな実装展開に向けた連携体制の構築を目指すこととした。

※必要に応じ、進捗状況を示す参考資料を提出してください。その場合、上表中に参考資料名を記載してください。
※取組概況は3~5行程度で記載してください。

【省エネに係るもの】■取組①：「創エネ・省エネシステム普及促進事業補助金」を活用した家庭分野の省エネ推進
令和4年度

令和5年度

令和6年度

工程

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度 令和11年度 令和12年度

設置補助

計画
目標値

単年度

53

54

54

54

54

(単位:件)

累計

53

107

161

215

269

工程

設置補助

状況
実績

単年度

0

(単位:件)

累計0

令和5年度の取組概況

・太陽光発電、蓄電池、HEMSといった創エネ・省エネシステムの設置費用の一部を補助する事業を継続しており、令和5年度においても、家庭の省エネを促進するHEMSへの補助を実施したが、脱炭素先行地域内での導入はなかった。

※必要に応じ、進捗状況を示す参考資料を提出してください。その場合、上表中に参考資料名を記載してください。
※取組概況は3~5行程度で記載してください。

11 / 16 ページ

■取組②：「住宅省エネルギー改修工事補助金」を活用した家庭分野の省エネ推進
令和4年度

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度 令和11年度 令和12年度

改修補助

工程
計画
目標値

単年度

4

5

5

5

5

(単位:件)

累計

4

9

14

19

24

工程

改修補助

状況
実績

単年度

0

(単位:件)

累計

0・既存住宅の所有者が、環境負荷低減を図るために行う住宅省エネルギー改修工事にかかった費用に対し、その費用の一部を補

令和5年度の取組概況

助する事業を継続しており、令和5年度においても、窓の改修工事又は窓の改修工事と併せて行う床、天井、壁の断熱工事への補助を実施したが、脱炭素先行地域内での導入はなかった。

※必要に応じ、進捗状況を示す参考資料を提出してください。その場合、上表中に参考資料名を記載してください。
※取組概況は3~5行程度で記載してください。

■取組③：家庭を対象としたデマンドレスポンス等の実施を目指したICT機器の導入
令和4年度

令和5年度

令和6年度

工程

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度 令和11年度 令和12年度

機器導入

計画
目標値

単年度

53

54

54

54

54

(単位:台)

累計

53

107

161

215

269

新CIS導入工程

電力の見える化

アプリ活用検討

状況
実績

単年度

(単位:台)

累計

DR運用

・いこま市民パワーにおいて、WEB上での電気使用状況の確認が可能な、顧客管理システム（CIS）を導入し、令和6年度からの

令和5年度の取組概況

運用開始を目指すこととした。
・奈良先端科学技術大学院大学が開発したコミュニティアプリの活用を検討し、機器導入によらないデマンドレスポンスの実施を含めて検討を行うこととした。

※必要に応じ、進捗状況を示す参考資料を提出してください。その場合、上表中に参考資料名を記載してください。
※取組概況は3~5行程度で記載してください。

■取組④：ＬＥＤサブスクモデルの展開による照明省エネの推進
令和4年度

令和5年度

令和6年度

工程

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度 令和11年度 令和12年度

LED照明導入

計画
目標値

単年度

3

3

3

3

3

(単位:施設)

累計

3

6

9

12

15

工程

検討

LED照明導入

状況
実績

単年度

0

(単位:施設)累計0

令和5年度の取組概況

・いこま市民パワーが主体となる事業であり、同社により事業化に向けた検討が行われているが、PPA事業の具体化とサンライフの設立とPPA事業の具体化に向けた検討を優先しているため、令和6年度にかけて事業化に向けた検討を行うこととしている。

※必要に応じ、進捗状況を示す参考資料を提出してください。その場合、上表中に参考資料名を記載してください。
※取組概況は3~5行程度で記載してください。

12 / 16 ページ

＜民生部門電力以外の温室効果ガス排出削減等の取組＞■取組①：コミュニティバス、公用車及びごみ収集車のＥＶ化
令和4年度

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度 令和11年度 令和12年度
運用

コミュニティバスEV化

工程

公用車EV化計画

ごみ収集車EV化

目標値

単年度(単位:○)

累計

運用

グリスロ実装実証

グリスロ検討工程

公用車EV化状況

CO2削減効果運用

ごみ収集車EV化

実績

単年度(単位:○)

累計

実績(単位:t-CO2)

累計

・萩の台住宅地自治会においてより利便性の高い交通手段とするため、既存のコミュニティバスをEV化するのではなく、令和6

令和5年度の取組概況

年度にグリーンスローモビリティ導入に向けた実証事業を行うための検討を行った。
・ごみ収集車のEV化については、一般廃棄物の収集運搬業務の受託事業者により準備が進められ、令和6年度に導入されることとなった。

※必要に応じ、進捗状況を示す参考資料を提出してください。その場合、上表中に参考資料名を記載してください。
※取組概況は3~5行程度で記載してください。

■取組②：マイカーのＥＶ化・ＥＶ急速充電器の設置
令和4年度

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度 令和11年度 令和12年度

ＥＶマイカー取得補助

工程
急速充電器導入

計画

目標値

40

単年度

(単位:台）(単位:基)

40

累計

40

40

40

40

25

25

25

25

80

120

160

200

25

50

75

100

ＥＶマイカー取得啓発

工程
急速充電器導入状況
実績(単位:基)

CO2削減効果0

単年度

実績(単位:t-CO2)

0

累計
累計

・EVマイカー普及にあたっては、脱炭素交付金と同額の経産省補助を活用して導入するよう、個別世帯への周知・啓発を行うこととした。対象エリアへの周知啓発については、PPA事業の事業主体となるサンライフの設立が当初予定よりもずれこんだこと

令和5年度の取組概況

から、令和6年度以降に具体化することとした。
・急速充電器については、設備導入に向けた検討を行い、令和6年度以降に、EVカーシェアリング事業及び市全域の利便性を考慮した配置で設備導入を図ることとした。

※必要に応じ、進捗状況を示す参考資料を提出してください。その場合、上表中に参考資料名を記載してください。
※取組概況は3~5行程度で記載してください。

■取組③：ＥＶカーシェアリングスポットの設置・車両の導入
令和4年度

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度 令和11年度 令和12年度

カーシェア拠点整備

工程

カーシェアEV導入

計画

目標値

単年度

(単位:基）(単位:台)

累計

2

3

3

2

3

3

2

5

8

2

5

8

カーシェア拠点整備

工程
カーシェアEV導入

状況

目標値

0

単年度

0

(単位:基）(単位:台)
CO2削減効果

実績(単位:t-CO2)

0

累計

0

累計

令和5年度の取組概況

・EVカーシェアリング事業の具体化に向けた検討を行い、市全域の利便性を考慮した配置で設備導入を図ることとし、令和6年度には生駒市の中心地である近鉄生駒駅周辺の拠点整備を目指すこととした。

※必要に応じ、進捗状況を示す参考資料を提出してください。その場合、上表中に参考資料名を記載してください。
※取組概況は3~5行程度で記載してください。

13 / 16 ページ

■取組④：置き配ボックスの普及強化
令和4年度

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度 令和11年度 令和12年度

置き配ボックスの普及拡大

工程
計画
目標値

単年度

50

50

50

50

69

(単位:個)

累計

50

100

150

200

269

モニター事業支援

工程

置き配ボックスの普及拡大

状況

CO2削減効果

目標値

単年度

0

(単位:個)

累計

0

実績(単位:t-CO2)

累計

・戸建住宅を対象とするPPA事業の展開と並行して、対象エリアへの周知啓発を行い、置き配ボックスの普及拡大を図ることを

令和5年度の取組概況

予定していたところ、令和5年度には、PPA事業の事業主体となるサンライフの設立が当初予定よりもずれこんだことから、令和6年度以降に実施することとした。

※必要に応じ、進捗状況を示す参考資料を提出してください。その場合、上表中に参考資料名を記載してください。
※取組概況は3~5行程度で記載してください。

■取組⑤：フードドライブの取組拠点拡大
令和4年度

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度 令和11年度 令和12年度

フードドライブの拠点拡大

工程
計画
目標値

単年度

1

1

2

2

2

(単位:箇所)

累計

1

2

4

6

8

市内同時開催工程
フードドライブの拠点拡大

状況

CO2削減効果

目標値

単年度

0

(単位:箇所)

累計

0

実績(単位:t-CO2)

累計

令和5年度の取組概況

・令和5年度には、市内郵便局との連携により、市内11局で同時にフードドライブを開催し、より多くの市民へ知ってもらい、参加してもらうための「郵便局deフードドライブ」を開催した。

※必要に応じ、進捗状況を示す参考資料を提出してください。その場合、上表中に参考資料名を記載してください。
※取組概況は3~5行程度で記載してください。

■取組⑥：空き家の流通促進
令和4年度

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度 令和11年度 令和12年度

空き家流通促進プラットフォームの運用

工程
計画
目標値

単年度

10

10

10

10

10

(単位:件)

累計

10

20

30

40

50

空き家流通促進プラットフォームの運用

工程
状況

CO2削減効果

目標値

単年度

0

(単位:件)

累計

0

実績(単位:t-CO2)

累計

・戸建住宅を対象とするPPA事業の展開と並行して、対象エリアへの周知啓発を行い、いこま空き家流通促進プラットフォーム

令和5年度の取組概況の活用を促進することを予定していたところ、令和5年度には、PPA事業の事業主体となるサンライフの設立が当初予定よりもず
れこんだことから、令和6年度以降に実施することとした。

※必要に応じ、進捗状況を示す参考資料を提出してください。その場合、上表中に参考資料名を記載してください。
※取組概況は3~5行程度で記載してください。

14 / 16 ページ

＜共通KPI＞■指標：脱炭素先行地域における域外へのエネルギー代金流出抑制額
令和4年度

単年度

目標値

令和5年度

令和6年度

33,797,471

64,712,141

94,441,264

125,694,880

91,282,894

98,509,612

192,950,876

318,645,756

409,928,650

累計
実績

単年度

0

0

累計

0

0

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度 令和11年度 令和12年度＜個別KPI＞■指標①：太陽光発電設備を導入した集会所・自治会館の数（カ所）
令和4年度

目標値
実績

令和5年度

令和6年度

単年度

5

0

0

15

53

累計

5

5

5

20

73

単年度

0

累計

0

令和5年度の実績詳細

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度 令和11年度 令和12年度

・令和5年度には、PPA事業の事業主体となるSPCの設立時期が当初の想定よりずれこんだことから、令和6年度以降の早期の導入を目指すこととした。

■指標②：働き盛り世代の定住意向の割合（％）
令和4年度

令和5年度

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度 令和11年度 令和12年度

単年度

目標値

累計

56.5

単年度

実績

33.9

38.03

累計

令和5年度の実績詳細

・シティプロモーションの取組等により、令和5年度に実施した市民実感度調査の結果、25～45歳の働き盛り世代の定住意向が高まった。

■指標③：公共・民間施設群における太陽光発電設置件数
令和4年度

令和5年度

令和6年度

11

20

9

36

87

55

64

100

187

単年度

目標値
実績

累計

24

35

単年度

0

0

累計

24

24

令和5年度の実績詳細

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度 令和11年度 令和12年度

・令和5年度には、PPA事業の事業主体となるSPCの設立時期が当初の想定よりずれこんだことから、令和6年度以降の早期の導入を目指すこととした。

＜事業実施体制＞
事業

PPA事業

調整・協議状況

事業者名

合同会社いこまサンライフ(設立準備、一般送配電事業者との協議等)

令和6年3月に設立済み。事業開始に向け、関係者間で詳細協議中

今後の進め方、課題

投資回収年数(年)

公共施設や自治会集会所等の民間施設及び戸建住宅への太陽光発電システム・蓄電池の設置を令和6－

年上半期から順次着手

いこま市民パワーが主体となって推進する事業の小売電気事業（地域新電力）いこま市民パワー株式会社

具体化に向けた検討（EVカーシェアリング、置き協議済み

配ボックスの普及拡大、LEDサブスクモデルその他のコミュニティ事業）※必要に応じて行を追加・削除してください。

<進捗管理の実施体制＞
進捗管理に係る会議体等の名称
生駒市環境審議会

取組内容

実施状況（会議開催頻度、主な意見、懸念事項等）

令和5年11月20日開催

脱炭素先行地域への選定と今後の取組予定について報告

15 / 16 ページ－

＜他地域への展開に関する取組＞
・他自治体からの視察対応：4件（来訪2件：大阪府和泉市、和歌山県

WEB2件：大阪府岸和田市・山形県米沢市）を受け入れた。

・講演・寄稿による事例紹介（講演）
近畿地方環境事務所（令和４年10月）：お披露目会！＋(プラス)（脱炭素先行地域の取組について講演）三重県（令和５年11月）：地域脱炭素ステップアップ講座（脱炭素先行地域の取組について講演）
一般社団法人飯田自然エネルギー大学（令和6年1月）：飯田自然エネルギー大学講師「生駒市が取り組む脱炭素化施策」
大阪公立大学（令和6年1月）：「公益事業論」講義（脱炭素先行地域の取組について講演）
一般社団法人太陽光発電協会：ソーラーウィーク大賞講演会（脱炭素先行地域の取組について講演）（寄稿）
一般社団法人持続可能社会推進コンサルタント協会（令和5年6月）：広報誌（会報）
日報ビジネス株式会社（令和5年6月）：地球温暖化
ヴィズオンプレス株式会社（令和5年8月）：PVeye
一般財団法人地域活性化センター（令和5年8月）：令和５年度地域活性化ガイドブック
日本工業出版：クリーンエネルギー（2024年3月）
・メディア掲載
朝日新聞・毎日新聞・日本経済新聞（令和5年5月）、読売新聞（令和5年6月）、公明新聞（令和5年7月）、奈良新聞（令和5年8月）、韓国KBSテレビ（令和5年8月）
・シンポジウムの開催（令和5年7月29日）
県内自治体に開催案内し、基調講演、パネルディスカッション、ブース展示を実施＜地方公共団体実行計画の策定又は改定状況＞
改正温対法に基づく地方公共団体実行計画の策定又は改定状況等

取組内容※当てはまるものに”〇”を記入し、策定時期等を記載してください
〇

事務事業編

改定済(令和6年3月)

改定中(〇年〇月策定予定)

改定予定なし改定中(〇年〇月策定予定)

改定予定なし検討中(未定)設定予定なし改定予定なしの理由：
〇

区域施策編

改定済(令和6年4月)

改定予定なしの理由：

促進区域の設定

設定済(〇年〇月)〇（以下に詳細を記載してください。）【事務事業編】
計画期間 令和5年度から令和12年度まで削減目標 令和12年度において生駒市の事務事業に伴う温室効果ガス排出量を平成25年度比で50％以上削減する
削減目標の達成に向け、次の4つの基本方針の基づき計画的・効率的に取組を推進する。
(1)再生可能エネルギーの導入促進
・設置可能な公共施設すべてを対象とする太陽光発電設備の導入など(2)使用電気の脱炭素化の促進
・いこま市民パワーと連携した市内の再エネ電気の公共施設での利用拡大

取組概要 ・公用車の更新時の次世代自動車（電気自動車、燃料電池自動車等）の導入 など(3)省エネ設備等の導入促進
・公共施設の新設・建替時のZEB化目標
・照明設備のLED化（順次更新）など(4)職員のエコオフィス活動の推進
・働き方（ワークライフバランス・DX）も含めた職員一人ひとりのエコオフィス活動のさらなる徹底

対象

目標値

温室効果ガス総排出量16,770 t-CO2（令和12年度）

太陽光発電設備を設置
公共施設の省エネルギー対策の徹底
公用車の電動車の導入
LED照明の導入
再エネ電力調達の推進【区域施策編】
計画期間 令和6年度から令和12年度
削減目標 令和12年度において生駒市域からの温室効果ガス排出量を平成25年度比で50％削減する
取組概要
施策分類

目標値

再エネの導入促進
事業者・住民の省エネその他の排出抑制促進【改正温対法に基づく促進区域の設定方針】
奈良県における基準が未設定であるため、生駒市における促進区域の設定は、今後の奈良県の検討状況等も踏まえて検討することとする＜今年度実績に係る写真＞
設備名、設置場所等記入欄
導入設備等写真貼付欄※＜エリア図と進捗状況＞に記載した設備との対応がわかるように設備番号等を付記してください※写真貼付けの代わりとして、資料の添付も可とします（進捗状況報告票と併せて公表します。）。

16 / 16 ページ