品質管理に関する技術的所⾒
路体盛⼟ ・路床盛⼟における盛⼟材料の品質管理および盛⼟の施⼯管理
当該⼯区は軟弱地盤地であることが想定されます。
盛⼟の品質管理の⼀環としてトータルステーションを⽤いた動態観測の提案が可能とわれ す思われます。

360°
360°プリズムによる動態観測⼿法

観観測要員：1名
⾃動追尾・⾃動視準トータルステーション
360°プリズム【観測要員移動】沈下板：360°プリズム
変位杭：360°プリズム

軟弱地盤動態観測システムとは？
⾃動追尾・⾃動視準トータルステーションを⽤いることで沈下板⽤いることで沈下板・変位杭のワンマン観測を変位杭のワンマン観測を実現し、観測時に取得したデータ（sima形式）を直接パソコンに取り込み専⽤ソフトウェアにて安定管理帳票を出⼒するものです。
期待される主な効果
観測、データ取り纏め両⾯において効率化を図ることが可能となり、速やかな盛⼟の挙動把握が可能となります。
NETIS登録技術（HK
NETIS登録技術（
HK--070014070014-A）
岩崎はこの動態観測から安定管理帳票取りまとめまでの⼀連の流れを平成20年1⽉にＮＥＴＩＳ（新技術情報提供システム）に登録いたしました。
 盛⼟の安全性向上及び盛⼟の施⼯スピードに寄与します。
 本トータルステーションは動態観測のみなら軟弱地盤対策⼯管理システムず様々な測量作業への活⽤が可能です。

独立行政法人 北海道開発土木研究所;
北海道開発土木研究所;泥炭性軟弱地盤対策工マニュアル
泥炭性軟弱地盤対策工マニュアル,,平成
平成1414年
年3月,P.3
3

日々の動態観測及びデ タ整理
日々の動態観測及びデータ整理
地形調査
現況測量

動態観測

観測設備の設置

盛土施工

動向の分析

破壊予知

NO

安定性
OK
盛土速度を上げる

OK

放置

盛土速度増加
NO

盛土速度
現状維持

OK

工事施工部分

動態観測
動向分析

安定性
NO

対策工

動態観測により得られた安定管理デ タを元に盛土破壊の危険性の有無を判断し、盛土速度を動態観測により得られた安定管理データを元に盛土破壊の危険性の有無を判断し、盛土速度をコントロール。
動態観測及びデータ整理のスピードは盛土の施工スピードに影響を与える重要な管理である。
4

動態観測用の計器の測定は、以下の頻度を標準とするが、基礎地盤に変状が生じ始めた事が予想される場合は適宜、監督員と協議して観測頻度の変更を検討する。

沈下板
変位位観測杭

対策施工中

盛土期間中

終了後１ヵ月

１ ３ヵ月
１～３ヵ月

３ヵ月
３ヵ月～

測定期間

1回/日

1回/日

1回/2～3日
1回/2
3日

1回/週

1回/月

工事期間まで

1回/日

1回/日

1回/2～3日－－

終了後1ヵ月まで

軟弱地盤対策工施工中（真空圧密脱水工、バーチカルドレーン工など）及び盛土施工中は毎日沈下板、変位杭を観測する必要があり、作業所においては観測に要する負担が多大であった。

5

沈下板
変位杭
観測要員ｘ ２人

・沈下板観測：レベルを用い最低2名にて観測、また盛土延長が長い工区では数回にわたりレベルのTPが発生していた。
・変位杭観測：光波、スチールテープなどを用い最低2名にて観測、光波を用いた場合は1測線ごと
位プ
低 名
合線に光波を据え付け、観測する必要があったため、多大な工数を必要とした。
・沈下板・変位杭観測：観測手0.5人工、観測助手0.5人工・安定管理データの整理：0.5人工※沈下板：50点、変位杭50点（従来法実績値）とした場合。
6

沈下板観測 KBM
KBM（仮ベンチ）を毎日盛土天端に設け沈下板観測し、読み値（機械高、（仮ベンチ）を毎日盛土天端に設け沈下板観測し、読み値（機械高、観測箇所読み値）を野帳に記入。
観測箇所読み値）を野帳に記入
 観測すべき沈下板の設置区間が長い場合はレベルの観測すべき沈下板の設置区間が長い場合はレベルのTPTP（ターン）が発生（ターン）が発生していた。

変位杭観測 1測線ごとの不動杭に光波を据付け、変位杭を観測し点間距離を野帳に記入していた。

データ整理 沈下板の読み値の計算、及び変位杭点間距離を沈下板の読み値の計算、及び変位杭点間距離をEXCELEXCELに入力していた。
に入力していた。
に入力してた。

※出力帳票：実測時間沈下量曲線、 Δσ
Δσ//ΔtΔt管理図、管理図、 S～σ/S
σ/S管理図
管理図
従来は動態観測0.5日、デ タ整理0.5日と丸 日かかる労力
従来は動態観測0.5日、データ整理0.5日と丸一日かかる労力の大きい作業であった（沈下板、変位杭計100点規模の場合）。
7

固定プリズムを⽤いた⼿法
沈下板

固定プリズム

変位杭固定プリズム

観測要員×1⼈
観測要員 1⼈

自動追尾トータルステーション
・沈下板観測：定点観測⽤プリズムを事前に沈下板全箇所に設置する。
TSの⾃動視準機能を利⽤することで、沈下板観測の⼤幅なスピードアップが望める。
・変位杭観測：定点観測⽤プリズムを事前に変位杭全箇所に設置する。
プ ズ
TSの⾃動視準機能を利⽤することで、変位杭観測の⼤幅なスピードアップが望める。
8

360°360°プリズムを⽤いた⼿法
沈下板360°プリズム

変位杭360°プリズム

観測要員×1⼈
観測要員 1⼈【観測要員移動】自動追尾トータルステーション
・沈下板観測：360°プリズムを⽤い、観測⼿⾃ら沈下板近傍に⽴ちプリズムを据え付ける。
TSの⾃動追尾機能を利⽤することでワンマン観測を⾏う。
・変位杭観測： 360°プリズムを⽤い、観測⼿⾃ら変位杭近傍に⽴ちプリズムを据え付ける。
プ ズ
⾃プ ズ
TSの⾃動追尾機能を利⽤することでワンマン放射観測を⾏う。
9

バック点設置例
反射プリズム
単管パイプ

2m程度

TSの機械点座標の自己補正機能（後方交会法）を利用するため、バック点をL側、R側各々3点設置。
冬期観測（積雪）を考慮し ミラー高をかせいだ事例
冬期観測（積雪）を考慮し、ミラ高をかせいだ事例。

10

反射プリズム
松丸太（末口12cm）
0 5m程度
0.5m程度

1.5m程度

反射プリズム
M8ボルト
取り付けステー

M8用ナット
接着剤にて固定丸太杭11

盛土施工厚の増厚に伴い、沈下量が増加する状況を示した曲線。
沈下板観測デ タを元に算出
沈下板観測データを元に算出。
12盛土載荷に伴う水平変位速度Δσ/Δt(cm/日)がある一定値を超えると盛土が不安定、または破壊につながることから、破壊の兆候を把握する定量的な指標。
（1.5cm/日）≦水平変位速度Δσ/Δt(cm/日) を要注意ゾーンに設定。
変位杭観測値を元に算出。
13

盛土荷重が破壊荷重に達したゾーン

盛土荷重が破壊荷重の９０％に達したゾーン
盛土荷重が破壊荷重の８０％に達したゾーン

盛土施工に伴い、軌跡が右側に向かうと地盤の水平変位が大きくなり、破壊曲線に近づく。逆に軌跡が左側に向かうと安定状態となる。
沈下板観測値及び変位杭観測値を元に算出。
要注意ゾ ン 盛土速度を遅くし 慎重に施工する
要注意ゾーン：盛土速度を遅くし、慎重に施工する。
危険ゾーン：盛土の施工を中止し監督職員と協議する。
場合によっては盛土の一部を撤去し対策検討を行う。
14

自動追 自動視準機能 有観測が
自動追尾自動視準機能を有する
自動追尾自動視準機能を有するTS
TSを用いることでワンマン観測が可を用いることでワンマン観測が可能となる。また安全管理上のメリットも見込める。
高い角度精度を有する
高い角度精度を有するTS
TSを用いることで変位杭観測において放射観を用いることで変位杭観測において放射観測が可能となり、1測が可能となり、1測線毎の機械設置作業が減少する。また、上記精度により沈下板観測も可能となる。
度により沈下板観測も可能となる
測量デ
測量データを直接PC
測量データを直接タを直接PCに取り込みデタを直接PCPCに取り込みデータ整理をすることで記入ミスや記に取り込みデータ整理をすることで記入ミスや記に取り込みデタ整理をすることで記入ミスや記入モレが減少するとともに安定管理データ整理の効率も向上する。

これらの効率化を図ることで盛土の挙動を速やかに把握することが可能となるため、ことが可能となるため
効率的な盛土の実施
効率的な盛土の実施((施工スピードに寄与施工スピードに寄与))
盛土量の適切な判断による安全性の向上
15