写真提供：関西電力株式会社

第１回

１．太田垣社長の決断
２．36ｍの攻防
３．大町トンネルの破砕帯突破

社運を賭けて人跡未踏の秘境黒部に築造した水力発電ダム－黒部川第四発電所－
講演者略歴

吉津 洋⼀（主査）
株式会社ニュージェック代表取締役社長（関西電力株式会社北陸支社長、執行役員・水力事業本部副事業本部長を歴任）

⼤⽥ 弘
株式会社熊谷組社友（株式会社熊谷組代表取締役社長、代表取締役会長を歴任）

写真1 3,000ｍ級の立山連峰、後立山連峰に囲まれて

４．黒部ダムの建設
５．竣工50周年を超えて1．太田垣社長の決断

６．黒四が遺してくれたもの

株式会社安藤･間 取締役特別顧問（株式会社間組（現株式会社安藤･間）代表取締役社長、株式会社安藤･間代表取締役会長を歴任）

4

1958（昭和33）年 6月にダム掘削、1959（昭和34）年 9

関西電力初代社長太田垣士郎は、戦後復興期の深刻な月にコンクリートの打設を開始した。このまま順調にいく電力不足を解消するには、火力を補う大きな貯水池を持かと思われたが、その3ヶ月後の1959（昭和34）年12月、つ水力が必要と考え、世銀融資によって建設が進められていたマルパッセダム

黒部ダムは、戦後の復興期の電力不足を解消すべく、「経営者が十割の自信をもって取りかかる事業、そんな（仏、アーチダム）が試験湛水中に決壊したことを受けて、人跡未踏の富山県東部の立山町、黒部市を流れる黒部川ものは仕事のうちに入らない。七割成功の見通しがあった

昭和35年5月、世銀顧問団が現地を訪れ、ダムサイトの地水系黒部川に建設された水力発電専用ダムで、1956（昭ら、英断をもって実行する。それでなければ本当の事業は質が好ましくないとして、黒部ダムの高さを186mから和31）年着工、171人の殉職者と7年の歳月をかけて、やれるものじゃない。全員一致団結のもと、全力を結集し150mに変更するよう勧告を出した。関西電力は即答を避1963（昭和38）年に完成した総貯水容量199百万m 、て、何が何でも、決められた日に、決めた電力を送電せよ」

け、即刻、航空機をチャーターしてフランスから岩盤試験ダム高186mを有する日本最大級のアーチダムである。と、貯水池式水力発電所「黒四」の建設を決断した。工機を空輸して岩盤の強度を確認し、当時最新鋭のIBM電子

黒部川第四発電所は、黒部ダムからの流水及び落差を事費は当時の関西電力の資本金の5倍にも及んだが、そ計算機を使用して代案を策定した。そして勧告からわずか利用し、最大出力33万5千kWを発電する地下式発電所の約四分の一を世銀融資で賄うこととし、全体をダム、で、その資材輸送用トンネルの建設に当たっては、冷水トンネル、地下発などの５つの工区に分け、当時、それと破砕帯との闘いとなり、小説・映画・ドラマ『黒部のぞれの分野で最も豊富な経験と技術を持つ建設会社に特太陽』の舞台ともなった。

命で発注した。（吉津）

７．後記

3

本講演では、本事業主体である関西電力株式会社から
吉津洋一氏（元水力事業本部副事業本部長/現株式会社

⼩野 俊雄

流側にオーバーハングしたドーム型アーチダムに変更し、2．36ｍの攻防

ニュージェック代表取締役社長）、黒部ダムにつながる大中部山岳国立公園内に巨大構造物を建設することには町トンネルを担当した株式会社熊谷組から大田弘氏（元賛否両論あったが、1956（昭和31）年 6月、「従来特殊な代表取締役会長/現社友）、ダム本体工事を担当した株式人々だけの目に触れていた秘境が一般の人々に開放される会社間組（現株式会社安藤・間）から小野俊雄氏（元代利点がある」として厚生省の許可が下された。最初の設計

表取締役会長/現取締役特別顧問）が、土木技術者の名誉は単純アーチダムであったが、アーチダムの権威セメンをかけて、大自然に立ち向かい、総力を結集して成し遂

ツァ博士（伊）との技術提携の下、次第に明らかになったげた大建設事業について講演した。

現地の地形・地質上の制約や模型実験結果を踏まえて、下図1 工区割りと施工会社

インフラ整備70年

戦後の代表的な100プロジェクト〜Vol.1〜

53ヶ月後の8月、初代黒四建設所長であった平井寛一郎は、低いので、海の漁師が使う合羽を２枚重ねにして、1時間尋ねた。
「いやあ、これは大変ワシントンDCに世銀ブラック総裁を訪ねた。

3交代制、20分交代での人海戦術が展開された。最先端のな工事だね。どうかね、掘れ「世銀といえども銀行には違いなく、計画水位を低くしてリーダーは首に笛をぶら下げており、支保工がきしみ始るかね？」笹島班長はやけく

は発電所の採算が悪くなり、それだけ借入金返済の困難が増めるなどの崩壊の兆候が見られると「退避、退避」と叫ん「何そで次のように即答した。

える。ここにおられる世界を代表するダムの権威者から、いで、一気に現場から後ろに下がるといった日々が続き、とかなるでしょう！」。

かにすれば黒部ダムの高さを下げずにすむかということにつ士気は著しく低下する一方であった。

「皆さま方の明るい元気な顔いてお知恵を賜りたい」この訴えを、そこに居合わせた顧問

破砕帯遭遇から3ヶ月後の8月、現地視察に訪れた関西を見て安心しました。日本の団のメンバーは一斉に席を立ち、拍手をもって受け入れた。

電力太田垣社長は本坑をずんずん進み、さらに奧に向かお土木の名誉にかけて頑張ってこうして日本一のダム高さは死守されたのである。その後、うとした。案内役の熊谷組笹島班長「社長、これ以上前にください」視察を終えた太田

岩盤力学の権威ミュラー博士（独）の指導の下、ダムアバッ「君、進むのはやめてください。極めて危険です」。太田垣社長垣社長の決意は、2日後に一ト部で25体の大型岩盤試験を実施し、16回もの設計変更の何を言っているのかね。ずっと奧で作業員が働いているじゃ枚の葉書によって伝えられ末、現在のドーム型アーチダム、カンチレバー、およびウイないか。その危険な仕事をさせている責任者である私が行けた。笹島班長は作業員を集め、ングダムで構成される最終設計が確定した。
（吉津）ないのはどういうことかね」と言って、制止を振り切って檄を飛ばした。「この前、関電前に進んだ。太田垣社長は、水抜きトンネルの切羽でこうの社長が来られたのはかっこ

3．大町トンネルの破砕帯突破

うつけじゃないぞ。あれは本

黒部川の延長は約85km、黒部ダムは黒部川河口から約気だぞ。俺らみたいな作業員60km上流地点にある。人跡未踏の黒部峡谷にどうやってと同じ立場で同じ苦しさの中大量の資機材を搬入するかということが最大の課題ででこの黒四というプロジェクあった。黒部川沿いの黒部ルートや標高3,000ｍの立山連トに重大な決断をしに来られ峰を越える立山ルートでは７年という工期は満たされなたんだぞ。下請けの意地にかけても破砕帯を抜こう！」。

いので、長野県大町から約5,000ｍのトンネルを抜いて黒「冬になれば水は減る」笹島班長の読み通り、9月部ダムに至る大町ルートが計画された。1956（昭和31）

末には破砕帯の湧水量が減少に転じ始めた。本坑の掘年 8 月に横坑掘削を開始し、当時最新鋭であった14本の削を再開し、頂設導坑先進のリングカット工法で、つ掘削機、ドリルを搭載したジャンボ機による全断面掘削

いに破砕帯を突破した。翌年2月には大町トンネルがによって、月進300ｍ、日平均10ｍという当時のトンネ貫通した。トンネル全体の長さ約5,000ｍに２年間、ル掘削日本記録を塗りかえる非常に明るいスタートと破砕帯80ｍに7ヶ月間を要する大工事になったわけでなった。翌年4月に入るとトンネル内の地盤の崩壊がところどころで発生するようになり、トンネル内の湧水が徐々図2 大規模岩盤試験に濁り始め、掘削速度が落ち、4月

写真3 黒部奥山への資材輸送ルートある。
（大田）

4．黒部ダムの建設

29日には全断面掘削を断念し、従このプロジェクトの最大のテーマは工程であった。

来の手掘り工法への切りかえを余儀

丸山ダムや佐久間ダムの経験からいうと、8年～ 10なくされることになった。そして5年はかかるところを、大型機械を海外から輸入すれ月1日午前7時、1ｍ前後の盤膨れにばできるだろうということで7年の工程が作られた。

より、トンネル支保工が大変形を始さらに、ダム本体完成前に一次湛水を行い発電を開め、5時間後の正午ごろには不気味始するという計画を4年強で実現するという大テーマな地鳴りが始まり、全員が緊急退避があった。それに加えて、大町トンネルの完成が約を開始するやいなや、切羽が大崩壊、10ヶ月遅れたにもかかわらず、一次湛水開始時期を大量の出水に見舞われ、作業員、資変えることは出来ない。いろいろな工程短縮策を講機材は約100ｍに渡って坑口側に流じる必要があった。大町トンネルが完成するのを待っされ、トンネルは川と化した。破砕ていては、一次湛水開始まで３年強しかないので、帯に遭遇し、水温4℃、毎秒最大1956（昭和31）年 6月頃から、大町トンネル迎え掘660ℓ、水圧4,000kPa、すなわちり用の資機材、測量機器、越冬するための宿舎資材、400ｍの海の底でトンネルを掘って食料品など、さまざまなものを人力で運び始めた。

いるような巨大な水圧がこのトンネ人力輸送には限度があるので、1956（昭和31）年ルを襲ったのである。水温が極めて

6

写真2 黒部ダム最終設計（Solution-16）

秋にブルドーザーを立山の上まで持っていき、翌年

写真4 破砕帯水抜きトンネル（水温４℃の湧水）

写真5 熊谷組笹島班（最下段右端が笹島班長）

インフラ整備70年

戦後の代表的な100プロジェクト〜Vol.1〜

7春から自走式のものは雪上を自走させ、自走できないも薬量を検証したが、削孔跡がきれいに残っていることか

コ ン ク リ ー ト 初 打 設 は1959（ 昭 和34） 年 9月8日、のはそりに積み込んで、2、3ヶ月の間に2百数十トンのらも、地山への影響が少なかったことがわかる。基礎掘10日後には定礎式、翌年10月1日に一次湛水を開始して資機材を立山越でダムサイトまで運搬した。燃料はビニー

削は、強固な岩盤を出すために約25ｍの河床掘削が必要いるが、そのうち3ヶ月くらいは冬期でコンクリート打ルパイプでパイプラインをダムサイトまで25km引き、であり、米軍工事、丸山ダム、佐久間ダムで使用したの設ができないので、９ヶ月で約100万m3、月平均約10毎日4,000ℓ、全体で60万ℓくらい輸送した。と同様に、パワーショベル、ブルドーザー、ダンプトラッ

万m3強、故障も見込んで、日3,500m3以上という前提

掘削は当初70万m3であったが、現地測量の結果110万クなど、当時日本にはない大型重機を輸入して工期を短で考えた。型枠高さは、佐久間での1.5ｍでは間に合わm まで増えた。ベンチカットだけでは時間がかかる上に、縮した。これらの重機や大型ダンプの中には関西電力のないので３ｍとしたが、経験がないので縦バタとコンク上下作業になるため、坑道式発破（大発破）、放射孔発破、マークがついている支給機材もあった。

リートの結合、縦バタの材料・形状・ひずみ・応力など

3ベンチカットの3つの工法を併用した。坑道式発破は岩を、東大の研究室と実物大で実験をして形を決めた。型盤に与える影響が大きいので、計画掘削線から10ｍ以上枠の移動は、それまで使用していたチェーンブロックや離した外の部分だけに使用し、あとは放射孔発破とベンウィンチではなく、クレーンを使うこととした。コンク

チカットを併用した。坑道式発破は、先ず導坑を掘ってリートバケットは、当初６m3の計画であったが、アルそこから横抗を掘り一番奥に装薬して一気に大量の岩石ミ合金と高張力鋼という特殊材料、軽量な高強度材料をを掘削するもので、両岸で4、5回実施した。1回の発破使って９m3のバケットを8基製作した。これによって1.5で最大約80tの火薬を使用した。放射孔発破は、矩形のト倍のスピードの打設が可能となった。これと同時にケーンネルを掘り、そこから放射状に削孔して火薬を詰めて、ブルクレーンも改造し25t吊から27t吊に変更した。コ

計画線よりもちょっと内側のところまでを狙って、地表

ンクリート締固めは、ケーブルクレーン２台が大体3分から順次計画線に向かって段発で掘削していく。基礎岩の間隔で、交互に運搬してくる9m3のコンクリートに対盤に影響を与えてはいけないということで、大学や火薬し、24時間30日続ける必要があり、人力ではとても歯メーカーと一緒に試験を何回も繰り返して火薬の種類や

写真6 立山越えで資機材を雪上運搬

写真9 黒四竣工式（先頭は太田垣会長）が立たないということで、関西電力と一緒になってブルドーザーの前部にバイブレーター 6本を付けたブルバイを考案した。これが9m3のコンクリートを3分間隔でまんべんなく締め固める秘訣だった。1960（昭和35）年8月には月最大打設量14万8,000m3を記録し、1963（昭和38）年 6月に竣工式を迎えた。（小野）図3 放射孔発破で工程短縮

写真7 起死回生の坑道式発破（大発破）図4 コンクリート打設実績

写真8 バイブレーター 6本付けたブルバイ8

図5 ダムクラウン上下流方向変位

写真10 初満水直後の越流（昭和44年8月）

インフラ整備70年

戦後の代表的な100プロジェクト〜Vol.1〜9情熱をもって、国内外で汗をかき続けるのだと思っている。

ンジ精神、創意工夫、技術の進歩に貢献など、いろいろ思竣工50周年を機に、黒四に尊い命を捧げた171柱の御霊の前

うところはあるが、結論は1番目の「受発注者一体」にあるで、「これから50年、100年先まで、“くろよん”をしっかりと思っている。やる気、団結などいろいろあるが、間違い守り、引き継いでまいります」と、誓いを新たにした。
（吉津）

なく、最初の太田垣社長の大きな決断が挙げられると思う。

エピソードを2つ紹介する。ひとつは、1963（昭和38）

会社の命運をかけて、25.8万kW（竣工時、後に33.5万

年８月、2,000名を超える政財界人が招待され、黒四完成kW）の水力に約400億円（現在の貨幣価値に換算すると約記念式典が富山市で盛大に開催された時のこと。

1兆円）の金をかける決断をしたのだから、関西電力でも全

太田垣会長から「笹島君、覚えているかね、太田垣だよ、員必死であり、この本気度が各工区の施工会社、作業員ま太田垣。いやあ、あんた表情がえらい穏やかになったね。あで伝わったということが、この工事をなし遂げさせたのでりがとう、ありがとう。おかげさまで黒四ができたよ」と言あろうと思っている。現在はどうかというと、そこをしっわれ、さすがのつっぱりの笹島さんももう涙が出て止まらなかり考えないといけないと思う。環境の違いやダムか別の事かった。
「破砕帯を案内したのは３時間、話したのはたった５業かというところはあるかと思うが、これに匹敵するプロジェ分間だったけれど、この人は発注者の熊谷組の上をいくトッ

クトは今までもあったし、今からもあるだろう。それにどうプの人なのに俺のような下請けの親父のことを覚えていてくいう形で土木技術者として向き合っていくか。ここの部分をれたんだ」それ以来、笹島班長は、人の使い方、リーダーのもう一遍考え直すべきだろう、考え直せよ、と先輩が言ってあり方を「怒鳴っても駄目」、「甘やかしても駄目」、リーダー（小野）いるのではないかというふうに思っている。の要件「惚れさせること」とし、これを黒四の後、ずっと貫き通した。また、発注者、元請、下請がそれぞれの役割を尊

写真11 黒四竣工50周年合同慰霊祭（慰霊碑前にて)7．後記

重し合い、心がひとつになったことが破砕帯突破の最大の要講演会では、黒四50周年記念映像「黒部の物語～人・因であったとし、“駕籠に乗る人 担ぐ人 そのまた草鞋を作る

使命・情熱～」（製作：関西電力）を上映した。建設当時

機材輸送ルートは、黒部ルート、立山ルート、大町ルート

人”が口癖となった。笹島班長の最大の財産は「大町作業所の太田垣社長の熱烈な思い、さらに、最前線の現場で活躍1960（昭和35）年10月の湛水開始から、水圧に基礎それぞれに、国内外の観光客を魅了する日本を代表する山作業員名簿」（4,681名）であった。黒四後、青函トンネルなされた施工会社の方々の情熱と使命感が、それぞれの言葉岩盤を馴染ませるために、毎年徐々に水位を上げて、9年岳観光地となった。黒四は物理的なものだけでなく、精神どの難工事を担当した時、苦しくなるとこの名簿を読み返すで熱く語られており、聴講者の心に響いたと思う。

後の1969（昭和44）年 6月に満水位に到達した。そのわ的な宝物も遺してくれた。地域社会や共に働く仲間同士のと辛さが吹っ飛んだとのことであった。そして「笹島建設は石原裕次郎主演の映画「黒部の太陽」でモデルとなった

ずか2ヶ月後の8月に設計洪水流量を上回る大出水があり、「信用と信頼の輪」はいつも関西電力グループの中心にあり、彼らがあってこそ今があるのです。このことを忘れたら、会

笹島信義氏は満100歳目前の2017（平成29）年 に亡くなっ

洪水吐から大量の水が溢れたが、これがダム完成の前で大きな目標の実現に向け、一人ひとりが自分の仕事に誇り社がどんなに儲かっていても会社をたたみます」と話していた。

た。関係者の特別推薦により2013（平成25）年 に叙勲のあったら工事の大幅遅延に繋がったであろうことは想像とやりがいを見出し、情熱をもって、仲間と心と力を一つ

もうひとつは、故郷の村のおばあちゃんの話。
「私、笹島運びとなったが、名誉に全く関心がなく「下請には下請のに難くない。に困難に挑戦し、これを乗り越えようとする精神「くろよさんに雇われて長野のトンネルの飯場にいたんだわ」「あの工振舞い方がある」として、これを固辞した。
「貴方に渡す日常巡視、定期巡視・点検、調査、計測などの手法で、んスピリット」は、私たちに前を向く勇気と力を与えてく

事は私は詳しいことはわからないけれど男の人たちは本当にのではない。先に旅立った黒四の戦士たちへの手土産だ」

湛水開始から今日に至るまで一日も欠かさず、ダムの静的・れる。先人の労苦には遠く及ばないかもしれないが、また、大変だったんだわ。でもね、私の炊くご飯ね、標高の高いととの説得により渋々、受章した。

動的挙動を監視している。ダムクラウンの上下流方向変位

それほど大きなことはできないかもしれないが、これからころだから難しいんだけど、おいしい、おいしいって食べて先人の偉業を後世に遺すという作業は、大きな責任を伴は初満水後約一年で安定し、長年塑性変形を続けたアバッの世代も、それぞれの信念にしたがって、先人に負けないくれて、次の朝また出かけていく時にはね、母ちゃん、またうものであるとともに、大いにやりがいを感じるもので今日も頑張ってくるぞって、また日本一のご飯頼むぜってあった。講演資料作成にあたっては、黒四に携わった近藤先人が築造した巨大構造物は、その情熱とともに、現役世言って出かけていくんだ」「あんただけに言うぞ。男たちがあ信昭氏、錦織達郎氏、竹村陽一氏はじめ関西電力OBや現代の技術者によって受け継がれ、安全に保たれており、そのれだけの大変な工事を踏ん張った元気の源は私の炊いたご飯役の皆さま、施工を担当した熊谷組、間組（現安藤ハザマ）

記録は定期的に、邦文、英文で世に公表されている。
（吉津）「だから、クロヨンは私がつくったようなもんだだったんだ」の皆さまから、貴重な指導・助言や資料提供をいただいた。と思っているの」。私は泣いた。半世紀たっているにも関わらまた、この素晴らしい企画の発案者である中村英夫先生はず、また、特に記録に残っているわけでもないが、こういうじめ、建設コンサルタンツ協会他、関係者の皆さまから多延べ1,000万人の人々が関わった黒四は私たちに多くのも人たちが今も誇りに思って胸を張っているという・・・、こ大なるご尽力を賜った。衷心より感謝の意を表したい。のを遺してくれた。この素晴らしいダム・発電設備は、下の土木工事の奥深さ、力の合わせ方の素晴らしさがやはり黒四流の発電所群も合わせて約90万kWのクリーンな水力エネの最高のものだったと思う。志というのは連鎖する。情熱といルギーを生み出し、日本の経済をしっかり下支えしている。

うのは必ず感染していく。不可能を可能にしていく人を遺す。

黒四で磨かれた土木技術は各方面での技術開発の礎となり、今の現代人に、こういうみんなで力を合わせるという基本動作

第1回土木学会技術賞（1966（昭和41）年）、IEEEマイルス（大田）の大切さを黒四は今も教えてくれている。

5．竣工50周年を超えてトの基礎岩盤変位も2000年以降は収束傾向にある。

6．黒四が遺してくれたもの

トーン（2010（平成22）年）を受賞した。黒部ダムへの資10

写真12 大町作業所 作業員名簿

黒四が遺してくれたものとして、受発注者一体、チャレ< 図・写真の提供・出典 >写真 1、2、9 ～ 11、図 1、2、5
関西電力株式会社
株式会社熊谷組
写真 4 ～ 5、12			
写真 6 ～ 8、図 3、4			
株式会社安藤 ･ 間
写真 3 国 土地理院の電子地形図（タイル）に地名等を追記して掲載
データソース：Landsat8 画像（GSI,TSIC,GEO Grid/AIST）,
Landsat8 画 像（courtesy of the U.S. Geological Survey）,
海底地形（GEBCO）

インフラ整備70年

戦後の代表的な100プロジェクト〜Vol.1〜

11