目次
１．事業監理のための統合モデル活用ガイドラインの公開

大河津分水路改修事業における統合モデルについて

２．統合モデルは誰のためのものか・大河津分水路改修事業の概要
・統合モデルとは・統合モデル活用例の紹介

３．まとめ
大原技術株式会社
DX推進グループ 山井 壮志、 緒方 正剛

2１．事業監理のための統合モデル
活用ガイドラインの公開

http://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/spec_
cons_new_r4.html（令和4年3月）
3https://www.mlit.go.jp/tec/tec_fr_000102.html (令和4年3月)

41

事業監理のための統合モデル活用ガイドライン（素案）の公開
大河津分水路改修事業において、統合モデルを活用するなかで、これまでに得られた知見を元に統合モデルの具体的な運用方法を整理し、主に発注者が使用する「事業監理のための統合モデル」の活用指針を示したもの-目次-

２．統合モデルは誰のためのものか

・モデル作成において、どこから手をつけたらよいか・統合モデルのどういった活用をどのタイミングで実施したらよいか
・最低限どのような情報を統合モデルに反映すべきか

・大河津分水路改修事業の概要【第２編 統合モデルの作成及び活用の流れ】
統合モデルを構成するBIM/CIMモデルや事業期間中の運用方法を記載【第３編 活用目的に応じた統合モデルの運用方法】
信濃川河川事務所における統合モデルの活用場面や活用目的を整理し、個別の具体事例（背景、効果、使用データ等）として整理【第４編 統合モデル運用に係る留意事項】
統合モデルを円滑に運用するためのデータ更新履歴の記録、ファイル形式の設定等の留意事項を記載
65

大河津分水路改修事業の概要（1）

大河津分水路改修事業の概要（2）・事業の位置・河口部において洪水を安全に流下させる断面が不足、施設の老朽化による機能低下・平成27年度より、「令和の大改修」として分水路の拡幅を実施

日本海

信濃川

大河津分水路○全体事業費：約1200億円○事業期間：平成27年度～令和14年度○主な工事：山地部掘削、低水路掘削
第二床固改築、野積橋架替
782統合モデル活用の背景
本事業は長期に渡る大事業であるが故に、複数の課題が存在する。

①複合的かつ長期的な事業②多くの関係者との協議・調整の必要性③複数の工事を同時に施工

２．統合モデルは誰のためのものか
・統合モデルとはこれらの課題を解決し、事業を効率的・効果的に監理・推進するため、BIM/CIMを導入
発注者が主体でBIM/CIMを使い、事業全体を把握・監理する必要がある【マネジメント業務】
・統合モデルの構築、活用支援
・知見の継承統合モデル活用へ
10

9

統合モデルとは事業監理のための統合モデル活用の考え方（１）・地形、土工形状、構造物等の複数のBIM/CIMモデルを重ね合わせた３次元モデル
・事業に関係する業務や工事で作成されたBIM/CIMモデルを重ね合わせたもの

活用方法A ： 事業全体の説明・合意形成・広報のための活用
事業全体の統合モデルを活用し、事業認可や予算要求、自治体や地元住民等との合意形成等、対象者に合わせた説明、合意形成、広報等を行う。

発注者が事業全体を把握したうえで、課題を事前に発見して適切な対策を実施
事業監理に活用

新第二床固詳細設計業務

BIM/CIM活用業務・工事受注者へ共有し、施工計画等の各種検討に活用

新第二床固改築Ⅰ期工事

新野積橋詳細設計業務
山地部掘削その７工事
山地部掘削その５工事
新野積橋橋脚工事

山地部掘削その６工事

新野積橋左岸橋台工事
新野積橋付替道路工事

市道付替道路工事

山地部掘削その８工事

山地部掘削計画検討業務

検討・協議範囲を部分的に抜き出して利用

活用方法B ： 部分的なエリアにおける複数業務・工事の課題解決のための活用11

対象となる検討・協議範囲のモデルを活用し、複数業務または工事に関する課題を事前に発見し、事務所内の各担当者で確認するとともに、受発注者協議をしながら解決策を検討する。
123事業監理のための統合モデル活用の考え方（２）
活用方法A ： 事業全体の説明・合意形成・広報のための活用

統合モデルの構成＜主な活用事例＞
・予算要求や事業了解を得ることを目的とした事業説明（事務所内、本局、本省）・事業への理解を図るための説明ツールとしての活用（地元自治体、漁協等）
・事業への理解を得るための広報ツールとしての活用（地域住民等）
14

13

事業監理のための統合モデル活用の考え方（３）統合モデル作成の流れ

活用方法B ： 部分的なエリアにおける複数業務・工事の課題解決のための活用
統合モデル

マネジメント業務にてデータを収集・作成⇒各受注者へ共有

事業全体を表現したモデル（広い）
検討範囲
・協議範囲
検討・協議範囲を部分的に抜き出して利用活用結果を踏まえ統合モデルに反映

部分的なエリアのモデル

・既存モデルの形状、情報更新＋ ・新規モデルの追加
・既存モデルの詳細度アップ（例：工事出来形データ等）

検討・協議用のモデル

課題発見・解決のために活用⇒フロントローディング

部分的なエリアにおける複数業務・工事での統合モデル活用イメージ＜主な活用事例＞
・複数工事の実施可能性の確認（所内協議）
・予算規模・複数工事の取り合いを考慮した発注箇所の検討（所内協議）
・複数工事の区域境界部の構造協議（自治体協議）

ファイル形式や座標等の統一事項を取り決め、BIM/CIM活用業務・工事受注者へ周知

15

16

4

事業期間中の統合モデル運用の流れ
マネジメント業務において単年度ごとに統合モデルを更新・管理し、次年度へ継承

２．統合モデルは誰のためのものか
・統合モデル活用例の紹介

データ更新履歴（どの時点にどの成果データを反映したか）を記録し、次年度へ継承

1817

活用事例（１）:事業への理解を得るための広報ツールとしての活用

活用事例（２）: 複数工事の実施可能性の確認①

・住民説明会や工事情報発信施設において、広報ツールとして統合モデルを活用
・＜効果＞ 専門知識がない一般者にも事業への理解促進につながった。

＜背景＞
・橋台施工に伴う付替道路工事の実施にあたり、近接する複数工事の設計を各課が別々に担当
・段丘地形で２次元図面では地形の把握が困難
・複数工事実施上の課題の有無の確認＜活用場面＞ 所内協議

統合モデルを使った事業説明資料を展示

既存モデル

山地部掘削工事追加モデル（A課担当）

二床改築工事用道路
第二床固改築工事（B課担当）

事業着手前
統合モデルを使ったVR体験により事業をPR（B課設計）

市道付替道路掘削土砂運搬路（A課設計）（A課設計）

住宅地

検討に際し追加したモデル
・国道402号付替道路
・二床改築工事用道路・掘削土砂運搬路
国道４０２号付替道路

事業完了時

情報発信施設での広報ツールとしての活用（B課設計）

19

橋台施工箇所（B課担当）

20

5

活用事例（２）: 複数工事の実施可能性の確認②

活用事例（３）: 複数工事の区域境界部の構造協議①＜効果＞
・各担当者の観点で統合モデルを見た結果、住民生活路と土砂運搬路の課題を発見し、事前に解決策を検討できた。

＜背景＞
・隣接する２つの工事の境界部において、完成後、国と市がそれぞれ管理・段丘地形のため取り合い形状が複雑で、２次元図面では完成後の形状が不明確
・工事完成後の課題の有無の確認＜A課の観点＞
・近隣住民の生活路への影響の有無
・掘削土砂の運搬への影響の有無＜B課の観点＞
・国道付替工事による周辺への影響の有無
・第二床固改築工事への影響の有無＜活用場面＞ 自治体・地元協議
更新モデル

住民生活路
土砂運搬路

住宅地

工事用道路

市道付替道路（施工範囲）

追加モデル

山地部掘削工事
市道付替工事国道付替道路
第二床固
改築工事

土砂運搬路施工時に第二床固の工事用車両が進入できなくなる⇒土砂運搬ルートの見直しが必要

国道付替施工時に近隣住民の生活路が確保できないことを発見⇒先に市道付替道路の完成が必要

土砂運搬ルートを見直し各工事の施工時期を調整

住宅地

検討に際し追加・更新したモデル
・山地部掘削設計（追加）・現況地形測量（更新）国道付替道路各工事区域の境界部⇒事前に課題を解決
21

22

活用事例（３）: 複数工事の区域境界部の構造協議②＜効果＞
・地元自治体と住民の観点で統合モデルを見た結果、工事完成後の管理および景観上の課題を発見・解決策を講じて、境界部の構造について同意を得ることができた。
＜地元自治体の観点＞
・工事完成後の国と市の管理境界部の構造
山地部掘削工事区域

市道付替工事区域（工事完成後、国が管理）（工事完成後、市が管理）

３．まとめ＜地元住民の観点＞
・工事完成後の住宅地側への影響
住宅地側

眺望が阻害される完成後の国と市の管理境界が不明確

凸部を平坦化することで管理境界を明確化

凸部を平坦化することで眺望を確保

23

246

統合モデルの所内活用へ向けた支援
マネジメント業務統合モデルの活用方法、モデル作成支援

BIM/CIMソフトの操作演習支援（操作演習会を年3回実施）＜活用チーム＞＜操作チーム＞

事業に関する業務・工事において、統合モデルの活用場面や活用方法を検討活用チームが検討した、統合モデルの活用を所内検討会等において、モデルを操作しながら説明

工事等所内検討会
信濃川河川事務所⇒統合モデルにより課題発見、 解決策を検討

支援を通じて、職員自らが統合モデルを活用していく機会を作り出す
所内検討会

操作演習会

257