令 和 元 年 ５ 月 30 日
豊橋市文化財センター
豊橋市松葉町 3 丁目１℡：0532-56-6060

Ｎｏ．８１
キンラン

１、これまでに行ったバックホーによる作業
１）年度別の作業量
バックホー作業箇所一覧
葦毛湿原ではこれまでに延べ４カ年
地点
Ｈ２６
Ｈ２８
Ｈ２９Ｈ３０
合計に亘りバックホーによる抜根等の作業
Ｃ500500を行いました。年度ごとの作業日数・
Ｅ
500
500
面積は右表の通りです。
Ｆ
200
200
作業地ごとで木の密度や除去する根Ｇ
600
700
1,300の層の面積が異なり作業面積はばらつ
Ｈ800800
いていますが、４カ年で作業した延べ
Ｊ
200
200
面積は約 11,600 ㎡、作業日数は 29 日
Ｊ西1,8001,800間でした。使用した重機はコンマ２５Ｍ
800800（0.25 ㎥）でストレンジャーバケット
Ｏ
600
600
装着のバックホー１台のみです。
Ｐ
1,000
1,000
バックホーを使った抜根作業は平成Ｓ
600200800
26 年度に実験的に３日間行い、作業地Ｔ800800を経過観察しながら２年後に一日増やＵ700700して４日間の作業を行いました。一定Ｖ1,1001,100の成果が得られることを確認した上でＸ200200
作業量を増やし、平成 29 年度はこれまＹ
300300でのほぼ二倍の作業量にし、平成 30 年
合計1,6001,100
2,200
6,700
11,600度にはさらに２倍に増やしました。作期間
３日間 ４日間 ７日間 １５日間 ２９日間
業日数に比べて作業面積が増えているのは、抜根や根の除去作業にバックホ＊Ｊ西はＪ地点西側の指定地外の部分ーのオペレーターが習熟したことが大＊数値の単位は㎡ ＊各地点は葦毛通信 No.73 参照
きな要因と思われます。葦毛湿原では考古学の遺跡発掘調査での細かな発掘作業に慣れている方を指名して同じオペレーターに継続して作業を行っていただいています。また、平成 29・30 年度に大きく作業が進められたのは、セブンイレブン記念財団から助成金を受けることができたためです。
葦毛湿原は指定地の面積が 32,332 ㎡ありますが、これまでに約 30％の面積の抜根作業を行うことができました。森林化した湿地の相当な部分の抜根が終了し、残っているのは、指定地北側の森の部分だけになりました。今後、北側の森は一部を間伐して明るい森にする予定です。
２）経費
平成 26・28 年度は、豊橋市が豊橋湿原保護の会に作業を委託している委託金から支出しましたが、今後抜根する作業量が多くなり委託金の金額では到底足らないことが分かったので、平成 29・30 年度は豊橋湿原保護の会がセブンイレブン記念財団から環境市民活動助成金をいただいて、大規模にバックホーで作業を行いました。助成を受けた金額は平成 29年度が 50 万円、平成 30 年度が 100 万円です。実際にかかった金額は平成 30 年度が約 107万円でしたので、１㎡あたりの作業単価では約 160 円になります。重機を使った作業は高額になる印象が強いですが、作業量を考えれば決して高額ではありません。同じ作業を人手だけで行えば、数十倍以上の金額がかかるのは間違いありません。また、大きな木の根は人力での抜根は不可能だと思われます。
葦毛湿原の大規模植生回復作業のように行政が用意できる資金だけでは十分な作業が行えない場合があると思いますが、民間企業の助成金を受けて事業を進めるのも一つの方法です。葦毛湿原では、豊橋市が複数の専門家や関係者が参加する委員会を作って作業計画を立て、実際の現場作業は豊橋湿原保護の会や豊橋自然歩道推進協議会等のボランティアに協力していただき、資金的に足りない部分はセブンイレブン記念財団のように企業の協力を得て、三者が協力して事業を進めています。
３）三の沢湿地（Ｖ地点）の成果
バックホーによる抜根作業により、森林化していた湿地や草地は植物がない裸地になり、初期化されました。裸地化したところは、すぐに植物の発芽が始まり遷移が進んでいます。
下左写真はドローンで撮影した抜根作業を行って約２か月後の状況です。全体に白いチャートの礫が目立つ裸地になっています。上が上流部ですが、写真のほぼ中央を三の沢の水が流れています。作業前は両側のように深い森になっていました。伐採後の変化は葦毛通信 No.43、抜根作業と抜根後の変化は No.45・46・49・53・54 に掲載しています。

三の沢抜根後（2017 年 2 月 14 日）

三の沢抜根後２年目（2018 年 9 月 18 日）

前頁右写真は抜根後２年目の状況です。裸地化した上半左側は水が流れているところで、ここを中心に湿生植物が多く復活してきました。下半部と右側はやや乾燥したところです。
右写真は前頁右写真のシラタマホシクサやイヌノハナヒゲ等の湿生植物が復活したところの拡大写真です。中央部の上から下にかけて白い斑点状に見えるのがシラタマホシクサの群落です。長さ約 30ｍ、最大幅約 10ｍの範囲に広がっています。
シラタマホシクサは抜根せずに伐採しただけの状態でも少数が復活しましたが、抜根後は自生範囲が大きく広がりました。
上流部の国有林内にはミカワバイケイソウの大きな群落がありますが、指定地内の前頁右写真の上部分にもミカワバイケイソウが分布を広げつつあります。
また、カザグルマは昨年、三の沢湿地で 26 輪が開花しましたが、今年は65 輪が開花し、順調に増えています。三の沢湿地
は、伐採前は完全に森林化しており、カザグルマ
三の沢抜根後２年目拡大（2018 年 9 月 18 日）は全く見られませんでした。今後も様々な湿生植物が復活し分布を広げると予想しています。
４）一の沢湿地（Ｓ・Ｇ地点）の成果
次頁の写真は、伐採のみを行った後（次頁上写真）と１年後にバックホーにより抜根作業を行った後（次頁下写真）の状況をドローンで撮影した写真です。伐採後の変化は葦毛通信 No.54・56、抜根作業と抜根後の変化は葦毛通信 No.58・59・68 に掲載しています。
上の写真では伐採だけ行い所々に切った木を仮置きし山積みにしてあるところがいくつも見られます。左下から右上に向かってやや黒い筋状に見えるところが一の沢です。この部分は水の流れがあり、白いチャートの礫が目立つ状態ですが、他の部分は木の根やネザサ等の根が地表面を覆っています。中央の黄緑色になっている部分はかろうじて湿地の状態を保っていたところで、ヌマガヤが優占する群落になっています。画面右側で白く帯状になっているところは平成 26 年度に抜根作業を行ったＧ地点です。地表面には植物の根の層が無く、白いチャートが露出しています。右側の灰茶色の部分は湿地の部分です。左側

の灰茶色の部分は木の根や植物の根の層が地表面を覆っているところです。

一の沢伐採後（2017 年 4 月 23 日）

一の沢抜根後（2018 年 6 月 22 日）
下の写真はバックホーで抜根を行った後の状況です。白くなっている部分がチャートの礫が見えている部分で、抜根作業を行って裸地化したところです。伐採作業前は周りと同じ深い森になっていました。下の抜根後の写真は木の根や植物の根の層が取り除かれて白いチャートの礫が露出している状態です。中央から右上にかけての黄緑色の部分は作業前の段階でかろうじて湿地として残っていた部分でヌマガヤが主体の群落になっています。
写真中央付近にはサワギキョウの群落も見られ、個体数を増やして周囲に広がりつつあります。一の沢は水の流れに沿ってミミカキグサやシラタマホシクサ等の湿生植物が復活していますが、今後さらに増えていくものと予想しています。