平成３０年６月８日
技術発表会

小浜土木の災害ＢＩＧ３〜査定通りました〜
notaoisabatatagarasu

松浦 一樹（高規格道路推進課）
荻原 龍太郎（小浜土木事務所）
桑原 寛司（小浜土木事務所）

小浜土木災害BIG３ 位置図

小浜市 田烏
一般県道
田烏公園線

小浜土木事務所管内

世久見観測所

若狭町
おおい町 佐畑
主要地方道
坂本高浜線

堀越観測所
おおい町 名田庄納田終
一般国道
162号
京都府
滋賀県

時間降水量35

田烏 災害発生2017/10/23
1：00頃

台風21号
台風22号

20150

15100

1050

500

日時

時間連続降水量24

2017/10/21 1:00
2017/10/21 9:00
2017/10/21 17:00
2017/10/22 1:00
2017/10/22 9:00
2017/10/22 17:00
2017/10/23 1:00
2017/10/23 9:00
2017/10/23 17:00
2017/10/24 1:00
2017/10/24 9:00
2017/10/24 17:00
2017/10/25 1:00
2017/10/25 9:00
2017/10/25 17:00
2017/10/26 1:00
2017/10/26 9:00
2017/10/26 17:00
2017/10/27 1:00
2017/10/27 9:00
2017/10/27 17:00
2017/10/28 1:00
2017/10/28 9:00
2017/10/28 17:00
2017/10/29 1:00
2017/10/29 9:00
2017/10/29 17:00
2017/10/30 1:00
2017/10/30 9:00
2017/10/30 17:00
2017/10/31 1:00
2017/10/31 9:00
2017/10/31 17:00【参考】 台風21,22号災害 気象状況 〜世久見観測所〜

【雨量】

250

30200

25

時間降水量（mm）

24時間連続降水量(mm)

45

時間降水量
佐畑 災害発生2017/10/23 1：00頃

台風21号
台風22号

40

35

30

25300250

20200

15150

10100

550

00

日時

時
24間連続降水量

2017/10/21 1:00
2017/10/21 9:00
2017/10/21 17:00
2017/10/22 1:00
2017/10/22 9:00
2017/10/22 17:00
2017/10/23 1:00
2017/10/23 9:00
2017/10/23 17:00
2017/10/24 1:00
2017/10/24 9:00
2017/10/24 17:00
2017/10/25 1:00
2017/10/25 9:00
2017/10/25 17:00
2017/10/26 1:00
2017/10/26 9:00
2017/10/26 17:00
2017/10/27 1:00
2017/10/27 9:00
2017/10/27 17:00
2017/10/28 1:00
2017/10/28 9:00
2017/10/28 17:00
2017/10/29 1:00
2017/10/29 9:00
2017/10/29 17:00
2017/10/30 1:00
2017/10/30 9:00
2017/10/30 17:00
2017/10/31 1:00
2017/10/31 9:00
2017/10/31 17:00【参考】 台風21,22号災害 気象状況 〜堀越観測所〜【雨量】

納田終 災害発生2017/10/31 12：00頃
500
450

400

350

時間降水量（mm）

24時間連続降水量(mm)発表内容
主な発表内容

災害発生
おおい町名田庄納田終の災害について

応急工事
おおい町佐畑の災害について

事前協議
査定準備
査定

小浜市田烏の災害について

災害の発生から応急工事完成まで
概要

位置図

工事名：道路災害復旧工事29災159号
路線名：一般国道162号
地 係：おおい町名田庄納田終
被災原因：地下水位上昇による崩壊

被災箇所

査定決定額：212,048千円
主な復旧工法：崩土撤去、重力式擁壁、簡易吹付法枠

被災時（近景）被災時（遠景）災害箇所と迂回路

被災前後写真
被災前

至 京都府

至 おおい町被災前後写真
被災後
崩壊跡

崩壊土砂

至 京都府

至 おおい町崩壊土砂拡大写真

かご枠工

井桁工

応急工事横断図

NO.1+10.0
GH=346.53

カゴ枠
法枠ブロック

崩壊土砂撤去
井桁

カゴ枠

土砂撤去

被災前法面
井桁

井桁

土砂土砂As

現道CL

大型土のう設置

仮設舗装

応急工事の流れ
10/31 16：30〜21：00

11/1 16：00〜23：00

11/2 9：00〜13：00

10/31 21：00〜11/1 3：50

11/1 9：30〜16：00

11/2 14：00

災害発生から約3日間（50時間）で全面通行止め解除

経験したこと、感じたこと• ドローンの重要性• 写真管理方法の共有

おおい町佐畑の災害について 〜概要〜
概要

位置図

工 事 名：道路災害復旧工事29災151号
路 線 名：主要地方道 坂本高浜線
地係：おおい町佐畑
被災原因：地下水位上昇による崩壊
査 定 額：134,169千円
復旧工法：アンカー工、吹付枠工
簡易吹付法枠工、植生基材吹付工
日 雨 量：350mm/24h
被災時（近景）被災箇所

被災時（遠景）おおい町佐畑の災害について 〜被災写真〜
被災時
亀裂

崩壊跡

至 国道27号

至 大飯高浜IC

おおい町佐畑の災害について 〜応急工事〜
応急工事前

応急工事後

◆実施内容
崩土撤去 ® 倒木撤去 ® 大型土のうの設置 ®
仮設防護柵の設置 ® 仮設道路の設置 ® 片側交互通行で開放◆通行止解除までの期間
１０月２３日〜１１月９日（１８日間）

おおい町佐畑の災害について 〜現地調査〜
約5cm

地表伸縮計の観測データ
地表伸縮計の設置状況◆実施内容
調査ボーリング
地表伸縮計
パイプ歪計
地下水位計

３箇所
２箇所
２箇所
２箇所

¯
残留土塊を監視おおい町佐畑の災害について 〜事前協議１〜

おおい町佐畑の災害について 〜事前協議２〜◆事前協議結果
１．地すべり災と考えて査定を受けない場合地すべり災ではないと分かった後に、そこから過年災で道路災として申請することはできない
２．道路災として崩壊跡までの範囲で査定を受ける場合地すべり災に切り替えることができる
３．道路災として亀裂までの範囲で査定を受ける場合地すべり災に切り替えることができない
４．崩壊跡から亀裂までの範囲の対策は予防保全になるため、その費用は県費対応になる可能性が非常に高い

道路災として亀裂までの範囲で査定を受けて法面全体を対策する

おおい町佐畑の災害について 〜査定〜

小浜市田烏の災害について 〜概要〜
概要

位置図

工事名：道路災害復旧工事29災147号
路線名：一般県道 田烏公園線
地 係：小浜市 田烏
被災原因：地下水位の上昇による崩壊
査定決定額：220,653千円
復旧工法：切土工、簡易吹付法枠工、植生工

被災箇所

日雨量：213mm/24h

被災時（近景）被災時（遠景）小浜市田烏の災害について 〜査定準備〜
現地査定のために準備したもの○ 手持ちの説明資料
・気象概要、被災概要
・写真（被災前、被災後、応急対応後、ドローンによる空撮写真）
・崩壊機構の資料
・応急工事の内容説明資料
・工法選定の根拠、工法説明資料
・土砂搬出先の資料について 〜査定準備〜○ 査定のための測点杭等
・現地に青色の木杭を設置（測点）
・起終点に旗を設置

小浜市田烏の災害について 〜被害概要〜
ドローンによる空撮写真

崩土堆積範囲撮影日：H29.10.24（一）田烏公園線

起点側

終点側

崩壊幅：60m
崩壊斜面長：60m
崩壊深さ11m

崩壊構造物（法枠）

小浜市田烏の災害について 〜現場写真〜
被 災 前 （起点側）
被災前状況(起点®終点No.0付近)

撮影日：H29.10.19

被 災 前 （終点側）
被災前状況(終点®起点No.4+4.7付近)
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ

撮影日：H29.10.19

被 災 後 （起点側）
崩土堆積状況（起点側）

撮影日：H29.10.23

被 災 後 （終点側）
崩土堆積状況（終点側）

撮影日：H29.10.23

小浜市田烏の災害について 〜崩壊機構①〜○被災メカニズム

小浜市田烏の災害について 〜崩壊機構②〜○地質調査結果 〜今後予想される崩壊〜

強風化層

弾性波探査結果
ボーリングコア状況

小浜市田烏の災害について 〜工法説明〜○切土勾配について

重要な道路，河川，人家等に重大な影響を与える箇所

P・Fs=1.20

上記以外，主要地方道，一般県道

P・Fs=1.15

上記以外，市町村道

P・Fs=1.12

応急工事

P・Fs=1.05

区分

対策後の安全率F

必要抑止力
Pr（kN/m）

1:0.8切土後の地形

1.069（OUT）

175.2

1:0.9切土後の地形

1.151（OK）-2.3

1:1.0切土後の地形

1.263（OK）-173.3

小浜市田烏の災害について 〜工法選定〜

小浜市田烏の災害について 〜査定図面〜
標準横断図

EL=128.00

1:0.
SL 92(= 5 0.
.2 90)

3R1

NO.3(BC1)

1:0.
9SL 2(0=9 .9.5 0)

元地形（想定）GH=91.27FH=

オープン掘削

3R2

218.2m2
1:
0.
9SL 2(0=9 .9.5 0 )As

H=4.5m

EL=100.00

NO.0(元地形)
GH=92.39.0 0
1 :2 .715
SL =崩土EL=93.00
3L1
As

一般県道 田烏公園線
DL=85.00

SL=

3. 9.92(=9 0.9.5 0)SL

仮設防護柵工EL=107.00

1:0

崩壊直後地形

1:
0.
9S L 2( 0=9 .9.5 0)

EL=114.00

簡易吹付法枠工(A型)
枠内植生基材吹付工(t=5cm)
植生マット工現況

モ ルタル吹 付工

EL=121.00

一般県道 田烏公園線

災害査定を経て学んだこと初めての災害査定で学んだこと® 準備期間は短期間であるが、念入りな準備が必要である○ 工事全体から視ると小さなものであるが、細かいチェックが必要
・側溝や舗装復旧の範囲、延長、断面など○ 他の課との連携を大切にする。
・ 他の課でも災害査定を受けているため、復旧工法の選定、設計条件、目論見書の作成において、情報共有を十分に図る必要がある。

○ 施工承諾の必要性について・しっかりと書面でもらう必要がある。

平成３０年６月８日
技術発表会

ご清聴ありがとうございました。