J-Powerの地熱発電事業への取組み－ 鬼首地熱発電所・山葵沢地熱発電所 －電源開発株式会社
火力建設部
中西

地熱室繁隆

平成29年5月19日
ENAA 平成29年度第1回 地熱発電・熱水活用研究会

当社の地熱発電事業への取組み～進行中案件
 鬼首地熱発電所（所在地：宮城県大崎市鳴子温泉鬼首）・ 運転開始： 昭和50年(1975年) 3月
・ 出力： 1万5,000kW
・ 供給先： 東北電力㈱・ 平成29年3月31日発電停止 (4月6日廃止届)
・ 現在、設備更新計画(15,000kW級)の環境影響評価手続き中 山葵沢地熱発電所（秋田県湯沢市（高松字高松沢及び役内字役内山国有林内））
・ 運転開始時期：平成31年(2019年）5月 （予定）・ 計画出力：4万2,000kW
・ 当社と三菱マテリアル㈱、三菱ガス化学㈱の３社共同出資で湯沢地熱株式会社を設立し、事業化を推進。
・ 環境影響評価法施行後では初めての環境影響評価手続きを完了した後、平成27年5月に着工し、現在建設工事進行中。
既設 鬼首地熱発電所

現在建設中の地点 （山葵沢地熱発電所）

山葵沢地熱発電所
鬼首地熱発電所

WA-4・WB-1掘削

1

１．鬼首地熱発電所

2

鬼首地熱発電所の概要-位 置： 宮城県大崎市鳴子温泉鬼首字荒尾岳-出 力： 15,000 kW- 運転開始 ：1975年3月～ (日本で第4番目に運開)-増出力： 2010年2月5日 12,500kW ⇒ 15,000kW- 発電停止 : 2017年3月31日 (42年運転)- 設備更新計画：環境影響評価手続き中

3

２．山葵沢地熱発電所 - 建設工事状況

4

山葵沢地熱発電所 – 事業概要

 予 定 地： 秋田県湯沢市 高松字高松沢及び秋ノ宮字役内山国有林内
 運転開始時期： 平成31年（2019年）5月予定
 出力： 42,000kW

 電源開発㈱と三菱マテリアル㈱、三菱ガス化学㈱の３社共同出資で設立された『湯沢地熱株式会社』が資源量調査・事業化検討を推進。
〔出資比率：J-Power：50%，MMC：30%、MGC：20%〕
 環境影響評価手続きを平成26年10月末に完了。平成27年4月に準備工事開始、平成31年5月に運転開始の予定。
・平成23年11月 ：環境影響評価方法書の届出・平成24年度～平成25年度：環境現況調査、予測・評価実施
・平成26年03月 ：環境影響評価準備書の届出・平成26年09月 ：環境影響評価書の届出・平成26年10月末 ：環境影響評価書の縦覧の終了
・平成27年5月：建設工事着工

5位置図
発電所名：山葵沢地熱発電所
所 在 地：秋田県湯沢市高松字高松沢および秋ノ宮字役内山国有林内

湯沢地熱株式会社

6

山葵沢地熱発電所 温度分布平面
泥湯温泉
川原毛地獄

位置図
秋の宮温泉郷湯沢地熱株式会社

7

建設工事概要：地熱発電設備配置計画
取水口

WC生産基地

発電所
生産基地
標高1000m

WA生産基地泥湯温泉706m

AB還元基地

WB生産基地
還元熱水輸送管

500m

湯沢駅
85m

0500m

WB基地
発電所敷930m
WC基地 870m
867m
WA基地
865m
還元基地
AB基地
620m

小杉山交差点
338m
YGP事務所
3.5km
220m
20.6km

AA基地
700m

3.7km

1.0km

8.1km

国道108号

県道310号取水口

AA還元基地湯沢地熱株式会社

8

平成２８年度までの事業用地の変遷

湯沢地熱株式会社

9

AB還元基地
AA還元基地

WC生産基地

WA生産基地

WB生産基地

生産基地・発電所敷地遠景 （平成24年8月31日撮影）

湯沢地熱株式会社

10

WC生産基地

WA生産基地
WB生産基地

生産基地・発電所敷地遠景 （平成27年11月4日撮影）

湯沢地熱株式会社

11

WC生産基地

WA生産基地
WB生産基地

生産基地・発電所敷地遠景 （平成28年11月7日撮影）

湯沢地熱株式会社

建設工事進捗状況：敷地の変化

12

平成２７年度
WA生産基地～発電所敷地

既存坑井

平成27年5月27日 着工前

WA-3櫓

平成27年11月16日 越冬前状況（伐採・土地造成、掘削工事実施）

湯沢地熱株式会社

13

建設工事進捗状況：敷地の変化

平成２８年度
WA生産基地～発電所敷地

リグスライド（やぐら移動）

WA-4櫓

平成28年8月5日 発電所敷地整地完了、地盤改良・杭工事着手

WC-2櫓

WA熱水ピット

WA-4噴気試験

平成28年11月18日 蒸気配管敷設、WA基地噴気試験実施

湯沢地熱株式会社

14

平成２８年度工事実績

湯沢地熱株式会社15

平成２８年度 工事工程の概要
平成27年4月 工事開始

平成28年

平成29年

平成30年

5月 運転開始

3月 工事再開

土地造成

平成31年

建築設備設置発電設備設置試運転

坑井掘削
生産・還元設備設置
平成28年度工事内容① 土地造成（掘削・盛土、法面保護、排水構造物）② 坑井掘削（生産井×４坑、還元井×２坑、次年度掘削準備）③ 生産・還元設備設置 （還元配管敷造成、県道横断箇所、基地内ピット、取水設備）④ 建築設備設置（発電所建屋ほか杭基礎 ※ 8月上旬着工）
湯沢地熱株式会社

16

建設工事進捗状況：土地造成他工事状況
平成２７年度

平成２８年度◎ 発電所・各生産基地周辺の整備◆ 事業用地内の樹木伐採◆ 事業用地の土地造成◎ 土砂・雨水濁水の流出防止
仮設水路、沈砂池、流末施設の設置◎ 発電所・各生産基地周辺の整備◆ 事業用地の土地造成継続◆ 雨水排水側溝（恒久）の構築◆ 敷地法面の保護・緑化◎ 発電所進入道路・生産基地取付道路の整備※ 排水末端で濁度を常時監視、必要に応じて処理後に排出

平成２９年度
平成２８年度実績：
他工事のため一部施工できない範囲を除き、発電所・各生産基地周辺の整備がほぼ完了。

◎ 発電所・各生産基地周辺の整備◆ 事業用地の土地造成継続◆ 敷地法面の保護・緑化

湯沢地熱株式会社

17

土地造成・雨水排水側溝設置

法面緑化吹付◎ 発電所・各生産基地周辺の整備

拡幅区間（還元熱水配管敷）

林道拡幅工事（発電所進入口）

発電所進入道路路盤舗装◎ 発電所進入道路・生産基地取付道路の整備
湯沢地熱株式会社

18

建設工事進捗状況：坑井掘削工事状況１
生産井（WA生産基地）
WA-3掘削工事（WA生産基地）
・掘削長1,600m、完工
WA-4掘削工事（WA生産基地）
・掘削長1,780m、完工（平成28年8月25日撮影）

生産井（WB生産基地）

WB-1掘削工事（WB生産基地）
・掘削長1,800m、完工
WB-2掘削工事（WB生産基地）
・掘削長1,600m、完工（平成28年11月7日撮影）

湯沢地熱株式会社

19

建設工事進捗状況：坑井掘削工事状況２
生産井（WC生産基地）

WC-2掘削工事（WC生産基地）• 予定掘削長2,200m• H28年は1,015mまで掘削
冬期間は休工• 本年(H29年)4月15日 、昼夜の掘削作業再開（平成28年11月7日撮影）

AA-3掘削工事（AA還元基地）

還元井（AA還元基地）• 計画を見直し1,130mより枝堀• 掘削長1,723m、完工
AA-4掘削工事（AA還元基地）• 予定掘削長2,200m• H28年は913mまで掘削
冬期間は休工• 本年(H29年)4月20日、昼夜の掘削作業再開（平成28年11月7日撮影）

湯沢地熱株式会社

20

建設工事進捗状況：生産井噴気試験状況
WA-3噴気試験（WA生産基地）
・実施期間 ：H28.11.03～11.13（平成28年11月4日撮影）

WA-4噴気試験（WA生産基地）
・実施期間 ： H28.11.15～11.25（平成28年11月24日撮影）

湯沢地熱株式会社

平成２８年度実績：
・想定どおりの蒸気量、熱水量を確認。
21

還元熱水配管基礎（施工中）

法枠工事、せり出し防止柵工事

推進工事（トンネル掘削）◎ 配管ルート敷地の整備（土地造成、トンネル掘削、橋梁設置、配管路の保護など）

架台基礎構築

架台設置後、配管取込・固定◎ 配管の据付（配管を載せる架台とその基礎を作り、配管を据え付け）
湯沢地熱株式会社

22

蒸気輸送管敷（WBライン）

WB生産基地WB生産基地

WA生産基地湯沢地熱株式会社

23

還元熱水輸送管敷（ABライン）

林野作業道

湯沢地熱株式会社

掘削
WA生産基地24

型枠組立・コンクリート打設
AB還元基地AB清水ピットWA熱水ピット

AB熱水ピットWA清水ピット◎ 熱水ピット、清水ピット構築
熱水や基地で使用する用水を一時的に貯めるためピット（貯水槽）を構築します。

湯沢地熱株式会社

25

発電所本館他新築工事
WC生産基地冷却塔
発電所本館（タービン棟）
原水タンク

主変圧器棟

WA生産基地平成２８年度は、発電所建屋部分ほかの基礎杭の準備工および土工を実施。

湯沢地熱株式会社

26

杭工事試験掘杭芯測量・位置出し
杭位置の地中障害物の除去

CD1号機
CD3号機

◎ 杭工事
発電所本館建屋などの杭基礎の施工

CD2号機※ 平成28年度は杭を打設する前の地中障害物の除去まで実施

湯沢地熱株式会社

27

温泉モニタリング及び地元対応

湯沢地熱株式会社

28

山葵沢地熱発電所の事例紹介 –調査開始時から周辺温泉モニタリング実施
 既存源泉の温泉モニタリング
 周辺源泉の状況変化を把握するために実施。（秋の宮温泉郷・泥湯温泉の源泉を対象）
 平成21年6月末より開始し、現在も継続中。(建設工事着工前に6年間のバックグランンド・データ取得)
 モニタリングの結果は、源泉所有者様等に報告、データ共有している。

GW-1掘削（H21年度）

湯沢地熱株式会社

29

山葵沢地熱発電所 –住民説明会等の地元理解促進活動
事業者としての地元対応の例
 平成26年3月11日・12日：
 準備書届出前の住民説明会
 秋ノ宮地区(昼・夜2回)、高松地区(夜) 平成27年12月14日・15日
 H27年度工事状況・H28年度計画説明 秋ノ宮地区(昼・夜2回、高松地区(夜) 調査・計画段階から、頻繁に住民説明会等を実施し、あるいは温泉事業者様個別に説明する等、地元と密接なコミュニケーションを図ってきた これからも同様に行ってゆく

湯沢地熱株式会社

30

まとめ



地熱発電事業に係る技術的課題


精度の高い探査(的確な貯留層キャラクタリゼーション)

高分解能・高精度な貯留層モデル化



強酸性流体の利用



スケール問題等

地域理解促進・地域社会との共生

的確な地下状況把握と対外説明は必須



モニタリングの実施とデータの共有

地域社会との信頼関係の構築

当社は今後も、安定的な発電が可能な優れた再生可能エネルギーである地熱発電の事業機会を追究してゆく31

ご清聴ありがとうございました

生産井WA-3噴気試験（平成28年11月7日撮影）
山葵沢地熱発電所建設現場(WC基地)から眺望した鳥海山
32