Solar-­‐C計画の進展について	
Solar-­‐C	  WG主査	  常田佐久	  SOLAR-­‐C	  タウンミーティング	  2010年9月24日（金）12:30〜13:30	
天文学会2010年秋季年会（金沢大学）	

1	

はじめに	• Solar-­‐C計画の実現に向けて顕著な進展があり、これからタウンミーテング等により意見集約を図っていく	  • A案とB案から成案１案の選択は、日米合同科学評価委員会（JSSAC)での審議・中間報告書(Report)・技術およびコスト評価・日本の太陽物理コミュニテーの総意に基づいて、米国の同意も得つつJAXA	  Solar-­‐C	  WGが行う	  • 選定は、２０１１年春までに行う公算が高い	  • その後、JAXAを中心としNASAおよび欧州宇宙機関（ESA)と緻密に組織された共同開発を推進し、世界のリソース（人材、ハードウエア、資金）を結集して、太陽物理学および関連分野に特段の進展をもたらす最高の衛星を作る	  2	

A案・B案の決定	
• A案・B案について漠然とした好悪の判断をするのは危険	  – A案：「極を見れば誰もやっていないのだから新鮮だろう」、B案：「望遠鏡が大きくなるので何かでるだろう」、「ひのでの延長で新味がない」は本当か？そのような漠然とした考えで決めて良いのか？	  
– A案B案のかってな定義はできない。例：A案でへリオスフィアのサイエンスもぜひやりたい。リソースの制約の中で、自分のやりたいことを実現するには、ＷＧ内の議論により中間報告書に反映していく過程を経るべき	  • １案の選択は、Report	  (科学),	  技術（TRL)およびコスト評価,	  日本の太陽物理コミュニテーの総意に基づいて行う	  – Reportに基づきサイエンスを判断していく	  3	Solar-­‐C	  interim	  Report	  (中間報告書）の目的	
• Reportは、	  A案・B案の科学ミッションを規定する基本文書	  • Reportは、国内外の研究者が、ミッションをより良くしていくための刺激を受け、さらなる独創性を発揮するための源泉文書	  • Reportは、	  Solar-­‐C	  WGとJSSAC・US	  ｄｅｃａｄａｌ surveyへの対応間の意思疎通（アライメント）を図る ための基本文書	  • Reportを改良し、JAXAへのミッション提案書に成長させる	  – JAXAへのミッション提案書は、あらゆる点の細部に渡った検討が必要であり、中間段階を経ないと作成は困難	

4	以下の設問に具体的かつ定量的に答える	  英知を集めて提案を練りに練ること	• Ａ案・Ｂ案のもたらす一番大事な新しいサイエンス（compelling	  science	  cases)は何か？	  
– 新しいdeliverable	  observables（観測データ）は何か？	  
– それの解析によりもたらされるdeliverable	  discovery	  space（新知見）は何か？	  

• 観測装置の仕様は、それを実現できるものとなっているか？	  
• それは、Hinode,	  SDO,	  IRISの成果の上に築かれており、陳腐化しないか？	  
• 誰が答える？君が考えるのだ	  5	課題にどう答えるか？	
•A案	  ––––•

B案	  	  ––––•

サイスモロジーを中心とした単一目的ミッションで日本に学問分野としての蓄積がない	  イオンエンジン技術に対する技術的評価が定まっておらず、長期の惑星間航行へのリスク評価が必要	  第１次ミッションコスト評価がASTRO-­‐Hレベルを超えている	  主要観測装置のうち一つは日本で開発する必要がある。それは何か？	  
Hinode,	  SDO	  and	  IRISと比べて何をもたらすのかを明確に提示する必要がある	  搭載望遠鏡が大型化・高額化しており、それに値するサイエンスの成果の見通しを提示する必要がある	  第１次ミッションコスト評価がASTRO-­‐Hレベルを超えている	  観測装置のうち可視光望遠鏡およびspectro-­‐polarimeterは日本で開発する	  決定的に重要な国際協力（日本の主体性を維持しつつ国際協力を構築）	  ––ＮＡＳＡとの協力関係構築が進展	  「ひので」におけるＥＳＡとの協力関係をSolar-­‐Cへの協力に発展させる	  6	A	  Decadal	  Strategy	  for	  Solar	  and	  Space	  Physics	  	  STATEMET	  OF	  TASK	  US	  NATIONAL	  ACADEMY	  OF	  SCIENCES	

1.

2.
3.

4.

Provide	  an	  overview	  of	  the	  science	  and	  a	  broad	  survey	  of	  the	  current	  state	  of	  knowledge	  in	  the	  ﬁeld,	  including	  a	  discussion	  of	  the	  rela[onship	  between	  space-­‐	  and	  ground-­‐based	  science	  research	  and	  its	  connec[on	  to	  other	  scien[ﬁc	  areas	  Iden[fy	  the	  most	  compelling	  science	  challenges	  that	  have	  arisen	  from	  recent	  advances	  and	  accomplishments;	  Iden[fy—having	  considered	  scien[ﬁc	  value,	  urgency,	  cost	  category	  and	  risk,	  and	  	  technical	  readiness—the	  highest	  priority	  scien.ﬁc	  targets	  for	  the	  interval	  2013-­‐2022,	  recommending	  science	  objec[ves	  and	  measurement	  requirements	  for	  each	  target	  rather	  than	  speciﬁc	  mission	  or	  project	  design/implementa[on	  concepts;	  and	  Develop	  an	  integrated	  research	  strategy	  that	  will	  present	  means	  to	  address	  these	  targets 	

7	NASA-­‐JAXA	  Joint	  Solar-­‐C	  Science	  Assessment	  Commiaee	  (JSSAC)	
•ＮＡＳＡ本部とＩＳＡＳの下に、日米それぞれ７名の委員よりなるSolar-­‐C日米合同科学評価委員会を編成	  – 日本側メンバー：常田、草野、原、関井、清水、一本	  – 米国側メンバー：,	  Hill,	  ;	  Davila,	  Doschek,	  Cirtain,	  Deluca,	  Tarbell	  – ESAオブザーバー:	  Fleck	  •そのチャーターはSolar-­‐C	  web	  pageで公表する。その骨子は、	  ••Decadal	  surveyに適切に掲載されないとSolar-­‐Cの実現は不可能	  日本の主体性・決定権は？	  

– The	  primary	  role	  of	  the	  JSSAC	  is	  to	  generate	  and	  to	  document	  scien[ﬁc	  goals	  and	  priori[es	  for	  each	  plan	  (plan	  A	  and	  plan	  B)	  with	  poten[al	  to	  priori[ze	  the	  plan	  A	  and	  plan	  B	  within	  the	  resources	  to	  be	  speciﬁed	  by	  the	  Agencies.	  
– Deliver	  a	  science	  report	  that	  supports	  the	  genera[on	  of	  documents	  suitable	  for	  input	  into	  the	  Heliophysics	  Decadal	  Survey	  and	  any	  future	  Joint	  Announcement	  of	  Opportunity.	  The	  drac	  of	  this	  report	  is	  expected	  in	  December	  of	  2010	  while	  the	  ﬁnal	  report	  shall	  be	  due	  by	  February,	  2011.	  

– やりたくないことを強いられるのを避けるには、どうすればよいか？	  
– 自らのハードワークによる検討結果と相手と議論を戦わすことにより主体性・プレゼンスを確保すべき	  – 宇宙科学での国際協力は、権利はコスト負担に比例して考える。日米のコスト負担は、同額に近づいていく可能性があり、相手の意向にも配慮が必要	  8	Solar-­‐Cの開発体制	
• 「ひので」の開発は、素晴らしかった。JAXA関係者の「ひので」を実現した太陽物理分野への評価は、極めて高い。	  
– 「ひので」の開発着手前に、国立天文台は地上太陽と宇宙太陽を「統合」した	  • Solar-­‐Cを自信を持って提案すれば、いずれ認められるだろう	  – 国立天文台は、乗鞍観測所と野辺山太陽電波観測所の閉鎖を決定し、Solar-­‐Cのために、適切なスクラップ＆ビルドをしている	  – Solar-­‐Cを中心とした国内の対応を加速すべき（地上分野のロードマップは？）	
9	

君はSolar-­‐Cの開発に加わるか？	
• Solar-­‐C衛星の開発には、JAXA負担分だけでも3５０〜4００億円の費用（給与やオーバーヘッドを含む。世界総額は、600億円規模、運用経費などすべてを含めた総額）を要する大事業	  • 衛星開発は、分野全体の支援なくしてできない	  • ハードウエアだけでなく、校正のためのデータ解析、地上観測施設を使った校正、理論・シミュレーションの準備・サイエンスの国際連携の推進・解析ソフトの作成など、やること、やれることはたくさんある	  • 太陽分野で成果を出すミッションがSolar-­‐Cだけであるなら、分野の全員がどこかを担当し実現に貢献すべき	  
• ＷＧメンバーは、Rerpotを検討し、A案Ｂ案選定についての最終見解を１２月末をめどに主査に書面で提出のこと（分野内パブコメを実施）	  10	2010–2020年のカレンダー	  2010	  2020	  HINODE	  2006	  Sep.	  23	Solar	  maximum	  CY	  Solar	  maximum	  WG	  Ac[vi[es		  	  	  	  Pre-­‐A	A	 	  B/C	 	  	  	  	  D	Interim	  Report	  of	  	  Mission	  Proposal	  	  to	  be	  distributed	  (January	  2011)	
Sounding	  Rocket	  	  Experiment	  with	  NASA	  CDR	PDR	Established international
SOLAR-C sub-WG(Feb. 2009)

Project	SDR	

MDR	
SRR	

SOLAR-­‐C	  Pre	  Project	Phase	  1	 Ini[al	  analysis	  and	  discovery	Phase	  2	 New	  development	  from	  solar	  max.	  observa[ons	Phase	  3	 New	  view	  with	  cycle-­‐long	  observa[ons	Mission	  proposal	  submission	  	  to	  JAXA	  (autumun	  2011)	

Launch	  (CY	  2019	  February)	  JAXA	Pre-­‐A:	  Pre-­‐Phase-­‐A	  (WG	  ac[vi[es)	  A:	  Phase-­‐A	  (R&D)	  B/C:	  Phase-­‐B/C	  (PM	  phase)	  D:	  Phase-­‐D	  (FM	  phase)	  CLASP	

Kickoﬀ	  (Nov.	  2008)	

Launch	  (summer	  2014)	  11	

今後の予定	•••••	  •••••••

10年９月	  第１回ミッションコスト評価を実施	  ９月１７日	  ＮＡＳＡ本部にてSOLAR-­‐C計画に関する日米協議	
９月１７日	  ISASにて、ESA-­‐NASA機関協議	  ９月２４日	  秋の天文学会SOLAR-­‐Cタウンミーティング	
１０月１０日 	  	  3rd	  Solar-­‐C	  Science	  Deﬁni[on	  Mee[ng（パレルモ） 	  	  	  
	  Report	  dracの公表	
１１月１２日 	  NRC	  Decadal	  SurveyにSOLAR-­‐C計画のwhite	  paperを提出	  Ａ案Ｂ案から成案１案の決定（時期は今後の進展による面がある）	
11年1-­‐3月頃 	  NRC	  Decadal	  Survey	  に詳細レポート提出	  11年3月	  ＮＡＳＡにCLASP計画提案書を提出	
11年秋	  ＪＡＸＡにSOLAR-­‐C計画のミッション提案書提出	  12年	  5月頃 	  Decadal	  survey公表	  19年２月	  Solar-­‐C衛星の打ち上げ	

12