２．７ 学校法人尾崎学園 つくし幼稚園／ライフデザイン・カバヤ(株)２．７．１

建築物の仕様一覧

平塚つくし幼稚園増築project
事業名
実施者（担当者） 学校法人尾崎学園 つくし幼稚園（ライフデザイン･カバヤ株式会社）
用途
幼稚園
建設地
神奈川県平塚市
構造・工法
CLTパネル工法
1
建 階数
5.34
築 高さ（ｍ）
4.85
物 軒高（ｍ）の 敷地面積（㎡）
3933.98
概 建築面積（㎡）159.49
要 延べ面積（㎡）165.44１階
165.44
階別面積
２階
３階
ＣＬＴ採用部位
壁、屋根、階段ＣＬＴ使用量（㎥）
加工前製品量31.46㎥、建築物使用量28.42㎥
寸法120mm厚ラミナ構成
5層5プライ
壁パネル
強度区分
S60A
Ｃ樹種
スギ
Ｌ
寸法
120㎜厚
Ｔのラミナ構成
3層4プライ
階段段板
仕
強度区分
Mx60A
様樹種
スギ
寸法
150mm厚、90㎜厚
ラミナ構成
5層5プライ、3層3プライ屋根パネル
強度区分
S60A
樹種
スギ
主な使用部位（CLT以外の構造材）
柱：欧州アカマツ 梁：欧州アカマツ集成材
木材 木材使用量（㎥） ※構造材、羽柄材、下地材、 9.86㎥
仕上材等とし、CLT以外とする

主な外部仕上仕上
主な内部仕上屋根
外壁

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板(t=0.4)立てﾊｾﾞ葺き
モルタル（厚17）＋硬質木片セメント板（厚18）下地

開口部

アルミサッシ＋二層複層ガラス（Low-E、断熱ガス、日射遮蔽型、中空層幅10mm）

界壁
間仕切り壁

（PB12.5×2＋木軸（GW24K50㎜）＋PB12.5×2）両面＋CLT
片面CLT現し（片面PB12.5mm＋9.5mm）

床

杉FL15＋耐水合板12＋モルタル金鏝52.5＋防水シート＋GW64ｋ（50）＋PB12.5×2

天井
構造計算ルート
接合方法
最大スパン

CLT+PB12.5×2＋木天井下地＋PB9.5
ルート2
せん断金物＋引張金物 ドリフトピン接合
7.28m

問題点・課題とその解決策

大スパンでフラットなCLT表し天井の実現のために、逆T字型CLTスラブを採用したが、現場搬入までに非常に労力を費やした。逆T字型梁とCLTスラブの接合加工をもっと簡素化する必要あり。
また、CLT天井現しの場合、断熱施工、電気配線や設備配管等設備工事について十分配慮した設計が必要。野地板設置後は暗渠となりメンテナンスも不可。

構造

防火上の地域区分
耐火建築物等の要件
防 本建築物の防耐火仕様
耐火問題点・課題とその解決策

法22条地域
無45分準耐火構造
逆T字型CLTスラブを表し天井にするため、もえしろ設計の必要があり、梁、スラブともに断面が大きくなった。被覆することは簡単だがもえしろ設計によって木の風合いを活かす設計ができた。

建築物省エネ法の該当有無

該当なし

温熱環境確保に関する課題と解決策

逆T字型CLTスラブの上面で小屋組み工事の前に電気配線工事、設備工事、断熱施工する必要があり、天候をみて同時並行で施工した。

温熱
主な断熱仕様（断熱材の種類・厚さ）屋根（又は天井）

Kグラスウール 高性能16K

外壁

押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種

床遮音性確保に関する課題と解決策
建て方における課題と解決策
施
工 給排水・電気配線設置上の工夫
劣化対策
設計期間
工 施工期間程
ＣＬＴ躯体施工期間
竣工（予定）年月日
発注者
設計者（複数の場合はそれぞれ役割を記載）
体 構造設計者
制
施工者
ＣＬＴ供給者
ラミナ供給者・

90+90mm・30mm

押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種 ・ 50mm
単独の増築棟のため特になし
CLT耐力壁及びCLTスラブを表し仕上げとしたが、殆どすべてのCLTにラミナ乾燥時のリンギの跡が残っている。製造メーカーとも協議するも最適な解決策は無。表し仕上げでも若干塗装する方法程度。
CLTの場合は設計段階で給排水、電気配線工事の配慮が必要。先行穴あけなどでクリアした。
内装の構造部材表し仕上げは劣化対策の一つ。外装仕上げがある場合は通気層を設け、防腐防蟻処理を施す。
2023年4月～9月（6カ月）
2023年10月～2024年2月（5ヵ月）
2023年12月11日～12月16日（6日間）
2024/2/末
学校法人尾崎学園 つくし幼稚園
基本設計：株式会社エー・ディーアンドシー1級建築士事務所
実施設計：株式会社ジャクエツ1級建築士事務所
日本CLT技術研究所 1級建築士事務所
株式会社エー・ディーアンドシー（木工事）株式会社 谷沢工務店
銘建工業株式会社
銘建工業株式会社

217

２．７．２ 実証事業の概要
実証事業名：平塚つくし幼稚園増築 project
建築主等／協議会運営者：学校法人尾崎学園 つくし幼稚園／ライフデザイン･カバヤ（株）
１．実証した建築物の概要
用途

幼稚園

建設地

神奈川県平塚市

構造・工法

CLT パネル工法

階数

1

高さ（ｍ）

5.34

軒高（ｍ）

4.85

敷地面積（㎡）

3933.98

建築面積（㎡）

159.49延べ面積（㎡）

165.44

階別面積

１階

165.44

２階

―

３階

―

CLT 採用部位

壁、階段、屋根CLT 使用量（m3）

加工前製品量 31.46 m3、加工後建築物使用量 28.42 m3

CLT を除く木材使用量（m3）9.86 m3

CLT の仕様（部位）（寸法 / ラミナ構成 / 強度区分 / 樹種）

壁120mm 厚/5 層 5 プライ/S60A/スギ

階段

120 ㎜厚/3 層 4 プライ/Mx60A/スギ

屋根150mm 厚/5 層 5 ﾌﾟﾗｲ､90 ㎜厚 3 層 3 ﾌﾟﾗｲ/S60A/スギ

設計期間2023 年 4 月～9 月（6 カ月）

施工期間

2023 年 10 月～2024 年 2 月（5 ヵ月）

CLT 躯体施工期間2023 年 12 月 11 日～12 月 16 日（6 日）

竣工年月日

2024 年 2 月 29 日

２．実証事業の目的と設定した課題
目的：認定こども園に給食の提供が義務化され､子育て支援強化の中、幼児施設の中には給食施設を増築する機会が増えると考えられ、職員や子供に優しい CLT 建築でのコンパクトな増築モデルは汎用性が高く普及拡大に貢献すると思われる。天井高の高い平屋建て建築が容易にできるのも CLT 建築の特徴であり、特に当案件にある外郭構造を大きく広い空間構成とし、子供用トイレや収納など細かな構成部位は将来的にも可変性のある別構造とする考え方はその汎用性をさらに高くする実証事例となる。
課題：・梁の無い CLT 現し仕上げの天井を構成するための逆Ｔ字型スラブの設計及び施工
・CLT 建築となる外郭構造と余剰空間を構成する在来軸組工法の取合設計と施工
・S 造 2 階建ての既存建物と平屋増築部の CLT 建築との居住性の比較検証

218

・S 造で増築した場合のコスト比較及び工期の比較
３．協議会構成員（設計）㈱ジャクエツ：青柳大祐 ㈱aD&C：森田宗弘（構造設計）ライフデザイン・カバヤ㈱：竹内幸生（施工）㈱ジャクエツ:田中信一 ㈱谷沢工務店：中村浩（材料）銘建工業：西本将晴（構造金物）BX カネシン㈱：中村益久（積算）ライフデザイン・カバヤ㈱：小宮秀則（検証）㈱ａＤ＆Ｃ：宇野俊彦、ライフデザイン・カバヤ㈱：藤本和典(協議会運営者）
４．課題解決の方法と実施工程①逆 T 型スラブの梁とＣＬＴの接合方法の検討、及び燃えしろ設計②逆 T 型スラブと CLT 耐力壁との接合方法の検討③別構造とする余剰空間の構造設計と外郭構造との取合い設計④職員を対象とするアンケート等の実施。
＜協議会の開催＞
令和 5 年 9 月 4 日：第 1 回開催､CLT 納期確認及びスケジュール策定､構造検討事項の確認
令和 5 年 9 月 25 日：第 2 回開催、建築確認等の進捗確認、CLT 納期確認
令和 5 年 10 月 30 日：第 3 回開催、部材納品の進捗確認、今後のスケジュール調整
令和 5 年 12 月 22 日：第 4 回開催、スケジュール及び進捗確認、建て方確認事項の整理※現場/ｗｅｂのハイブリッド方式
令和 6 年 1 月 9 日：第 5 回開催、建て方等検証、実証事業の取りまとめ※現場/web のハイブリッド方式の開催＜設計＞
令和 5 年 7 月：実施設計
令和 5 年 7 月：構造設計
令和 5 年 8 月：建築確認申請
令和 5 年 9 月 22 日：建築確認済証交付＜施工＞
令和 5 年 9 月：工事契約
令和 5 年 10 月：着工、基礎工事
令和 5 年 12 月：木工事
令和 6 年 1 月：外装工事、開口部工事
令和 6 年 2 月：内装工事

219

５．得られた実証データ等の詳細
・逆 T 字型スラブの加工の最適クリアランスは 2 ㎜
・軒高 5m 程度の平屋建ては CLT 工法で容易に設計可能で多様に空間利用ができる・建て方 6 日間の速さは RC 造のみならず S 造と比較しても圧倒的な強みになる※既存 S 造との居住性比較については事業期間後に実証予定
６．本実証により得られた成果
本事業の大きな狙いは認定こども園移行に伴う幼児施設の給食用増築棟に CLT 工法＋逆Ｔ字型スラブの採用で他工法と比較した優位性を実証することで、木質感あふれる空間、4.1m の高い天井高、10m×7.28m の無柱空間、構造を分離した余剰空間、建て方工期 6 日の短工期が実現できた。
幼児施設のみならず小規模大空間を必要とする建築用途や大規模施設の部分増築棟などに対し、当事業は極めて汎用性の高いモデルの実証である。
この度採用した逆 T 字型スラブは構造構法的実用性が実証できた一方で、外装仕上げ、設備工事などでの設計上の課題が明確になり、今後の建築計画に生かすことができるようになった。
７．建築物の平面図・立面図・写真等

220

221

２．７．３

成果物

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239