TMT進捗報告•建設にむけた国際協議状況•国内予算状況•開発状況•TMT-J推進体制•諸活動•今後の予定2013. 8. 6.
光赤天連シンポ報告
TMT推進室 青木

1

TMT計画
ハワイ・マウナケア山頂に口径30メート
ルの望遠鏡を建設•観測波長：0.3-28μ m•回折限界：8ミリ秒角（波長1μ m）•視野15分角•第1期観測装置：
近赤外撮像分光装置（IRIS)
広視野可視分光装置（MOBIE)
近赤外多天体分光器（IRMS）•2014年建設開始、2022年観測開始
2

TMT国際協議状況
２０１４年建設開始にむけて合意契約書を準備中。
主合意契約書でメンバーの権利、ガバナンス等の原則を定め、付属文書で詳細（役割分担、望遠鏡時間の具体的算出方法を含む）を規定する。
•２０１３年７月 Science Authority による主協定書（MasterAgreement)署名が行われた（日本は国立天文台長が署名）。
•２０１４年2月 Financial Authority による協定書署名を予定（日本は自然科学研究機構長が署名予定）。
•２０１４年４月 建設開始を宣言
3

科学研究機関長による主協定書への署名

4

TMT資金計画
 国際共同科学事業

建設費国際分担割合

 準備検討費: 約170億円（2013年まで）
 建設費： 約1500億円
 建設： 2013－2021年（9年計画）
米国（Yale）5%

日本の建設期の所要経費
４１５億円
 建設費の２５％分担
３７５億円
 共同利用にむけた国内経費
４０億円

米国
（その他）
17%

日本
25%

米国
中国
10%

（UC/CIT）

14%
カナダ
19%

インド
10%

5

TMTのスケジュール
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
国際協力
建設
枠組形成

マイルストーン▼2012.7 NSFがTMTを選択▼2013.7 建設主合意書▼2009.7 建設地決定▼2014.4 建設開始
▼2013.4 建設地許可

2021.12 ファーストライト▼
2022.4 完成・運用開始▼

日本担当分のスケジュール
望遠鏡基本設計 望遠鏡詳細設計・構造製作

据付・調整

主鏡材製作
研磨試作

主鏡研磨加工
観測装置他
6

国際情勢
• TMTの建設費総額は約1500億円。米国（約35％）、カナダ（約20%）、日本（約25%)、中国(約10%)、インド(約10%)の分担での2014年度から建設を開始する。
• 米国はカリフォルニア工科大学とカリフォルニア大学が約350M$を拠出し、そのうち130M$を使用して準備検討活動を支えてきた。イェール大学が75M$の負担を申し出ており、NSF(米国科学財団）はTMTへの連携計画資金の助成を決定し、建設後期からの本格的な参加を予定している。
• 各パートナーは、建設分担内容の合意に基づき、それぞれの分担を実現するための予算要求を行うとともに、技術実証を進めている。
• 日本は主鏡材、主鏡研磨の一部、望遠鏡本体構造、観測装置の一部、共通経費の一部を分担する。
• マウナケア山頂建設予定地の建設許可申請手続きは完了し、2013年4月にはハワイ州（土地天然資源評議会）からの土地使用許可が出された。
7

ハワイでのTMT建設許可
ハワイ州ハワイ島のローカル新聞記事 2013年4月13日（朝刊）8科学協議の進展
7月22-23日
TMT Forum 開催•NSFの助成•カリフォルニア以外の米国大学の参加•日本を含め国際協議が進展

9

TMT国内予算状況•２０１２年度準備費 主鏡研磨等検討•２０１２年度補正予算 主鏡分割鏡材量産開始•２０１３年度施設整備費 主鏡分割鏡非球面研削開始•２０１３年度運営費 望遠鏡構造・制御系の設計・検討、主鏡研磨の量産工程確立、観測装置開発等•２０１４年度概算要求（２０１３～２０２１年度、９年計画）
主鏡分割鏡量産、望遠鏡構造・制御系設計
観測装置開発等

10

主鏡分割鏡製作にむけた進捗•主鏡分割鏡の試作
２０１２年度に非球面量が大きく製作が困難な主鏡最外周の分割鏡の研磨に成功•主鏡分割鏡の量産開始
２０１３年度に鏡材の製作と非球面研削（研磨の前工程）を開始
２０１２年度に研磨加工まで終了した主鏡分割鏡の試作品

11

日本の状況についてのリリース(2013年6月）

12大規模学術フロンティア促進事業：TMTが初の新規事業に

13

新聞報道例

日本経済新聞2013年6月6日（朝刊）産経新聞
2013年7月1日（朝刊）142014年度の開発・製作•望遠鏡本体構造 設計開発
システム設計構造の詳細設計
制御系の詳細設計•主鏡分割鏡材製作（今年度から継続）•主鏡分割鏡表面加工
非球面研削加工、研磨加工•観測装置開発15

（１）望遠鏡設計開発経費：（A)望遠鏡のシステム設計
重量550トンのすばる望遠鏡に比して、主鏡口径が4倍近い次世代超大型望遠鏡は、そのまま大きくすると、重量が50倍近くになってしまう。
これを、2,100トン程度にまで軽量化し、なおかつ駆動性能を向上させるための詳細設計・検討（性能配分、試験計画、現地組立計画等）を行う。

望遠鏡の組み立て手順

16

（１）望遠鏡設計開発経費：（B) 望遠鏡構造の詳細設計
次世代超大型望遠鏡の超軽量かつ高剛性構造の実現に向け、素材の調達、部品の製造、組み立て及び試験方法について詳細検討及び図面の作成を開始する。
また、納期が長い素材の手配計画について検討を開始する。
17

（１）望遠鏡設計開発経費：（C)制御系の詳細設計
次世代超大型望遠鏡の指向精度や追尾精度等の高い要求仕様を満たす制御系の詳細設計及び製作図面の作成を開始する。

角度検出系

ALMA/ACAアンテナ
ダイレクトドライブモーター

約38ｍ

18

（２）鏡材製作
平成24年度補正予算で開始した鏡材の製作（平成25年度末に完了予定）に引き続き、鏡材の量産を継続する。
• 平成25年度： 鏡材60枚の製作：量産プロセスの確立（「超大型望遠鏡建設の核心技術の実証」で実施）• 平成26年度 鏡材の量産の継続（30枚）

鏡材の製作工程19

（３）鏡面加工• 平成25年度「超大型望遠鏡建設の核心技術の実証」により非球面研削加工予定の鏡材の非球面研磨加工を実施• 平成26年度は引き続き非球面研削加工を行うとともに、非球面研磨加工を開始する。
研削加工

非球面研削で前加工

研磨加工

高速な高精度非球面研磨で仕上げ加工
20

（４）第一期観測装置の開発
日本は近赤外撮像面分光装置IRISの撮像部 と可視多天体分光撮像装置（WFOS）のカメラシステムの製作を分担
IRIS

撮像部

WFOS

カメラシステム21

国民の理解と支持を得る取り組み•公開講演会などを開催
国立天文台講演会
２０１２年１０月 「TMTがぬりかえる宇宙像」
２０１３年６月 「宇宙最大の爆発を追う」

各地でTMTに関する講演を実施•科学館、プラネタリウム関係者に計画に関する情報や素材を提供
展示パネル、プラネタリウム映像•報道でも計画が多数とりあげられている。
•TMT計画へ多数の寄付（次ページ参照）

22

科学館での展示企画例（2013年1月、千葉市科学館）

TMTの1/100可動模型

文科省エントランスでの展示

23

TMTに約1700人から寄付•第1期（3月末まで）の寄付申込は1000万円以上に•4月から第2期募金を受け付け中

24

当面の予定•8月 建設地地盤調査開始•9月 主鏡材の量産第一号出荷•10月東京で3会議•10月15-16日 Project Management Workshop•10月16-17日 Science Workshop•10月18日 Science Advisory Committee

25