資料５－２

発注者支援型ＣＭ方式
について
ＣＭ方式 （コンストラクション・マネジメント方式）
発注者・受注者の双方が行ってきた様々なマネジメント（発注計画、契約管理、施工監理、品質管理等）の一部を、これまでの発注方式とは別な方式で、別の主体に行なわせる契約方式。

平成１９年度の検討結果（1/3）
「国土交通省直轄事業の建設生産システムにおける発注者責任に関する懇談会 品質確保専門部会
平成１９年度とりまとめ」 より要約

１．主な成果１） 発注者支援型ＣＭ方式については、継続する。
２） 施工者のマネジメント領域への活用方策としてアットリスク型及びピュア型ＣＭ方式の導入を提案した。
３） 各方式について、基本的な考え方を整理した。
①活用が想定される場面②ＣＭＲの責務③ＣＭフィー④発注方式

平成１９年度の検討結果（2/3）
「国土交通省直轄事業の建設生産システムにおける発注者責任に関する懇談会 品質確保専門部会
平成１９年度とりまとめ」 より抜粋

２．今後の検討課題〔 発注者支援型ＣＭ方式〕（１） ＣＭＲの業務範囲・権限・責任・ ＣＭ方式のニーズに対して、適切な契約範囲・権限・責任のあり方をさらに検討する必要がある。
・ 特にＣＭＲによるマネジメントをより効果的にするために「判断・意思決定」の一部をＣＭＲに行わせる場合、ＣＭＲの責任のあり方、損害賠償等の担保のあり方を検討する必要がある。
・ ＣＭＲが社会的責任やコンプライアンスに違反した場合の対応について検討しておく必要がある。
（２） 適切なＣＭフィー・ 総合的な技術力を維持・確保するために必要なフィーのあり方を検討する必要がある。
（前金払い・出来高部分払い、ＣＭ業務のコスト調査、積極的なＶＥ提案を促すインセンティブフィー）（３） 実施マニュアルの整備
・ ＣＭ業務に対応した契約約款、入札説明書等、発注担当者向けの実施マニュアルを作成する必要がある。 〔※ 当面、｢ＣＭ方式活用協議会｣等の検討状況を概観する〕〔アットリスク型及びピュア型ＣＭ方式〕（１） 導入方法の検討
・ 適用が想定される工事を整理し、具体的なイメージを作成した上で、導入方法を検討する。
（２） 専門工事企業の評価方法
・ 専門工事企業の評価基準の確立、評価のためのデータ収集・蓄積が必要。
・ 今後、専門工事審査型総合評価方式を通じて専門工事企業の情報の蓄積を図る。
〔※ 当面、｢公共工事における総合評価方式活用検討委員会｣｢設計・施工プロセス専門部会｣等の検討状況を概観する〕

平成１９年度の検討結果（3/3）
現状の監督・施工体制における課題
現状の監督・施工体制における課題

ＣＭ方式の試行結果（主な効果と課題の整理）
ＣＭ方式の試行結果（主な効果と課題の整理）発注者のマネジメント

発注者側の課題○ 災害復旧事業や施工経験のない技術を要する事業等において、発注者側の監督等
業務に体制的・技術的な不足が生じることがある。
○工事、特に大規模工事の発注件数が少ない市町村等の発注者においては技術者が不足している。

「国土交通省直轄事業の建設生産システムにおける発注者責任に関する懇談会 品質確保専門部会 平成１９年度とりまとめ」 より抜粋

《効果》
z 発注者側の監督等業務に体制・専門技術力が不足する場合、ＣＭＲによって品質確保や円滑な施工の確保、ＶＥ提案による工事の合理化を期待すること
ができる。

《課題》
z 工事特性や発注者ニーズに応じて、適切なCMRの選定方法が必要である。
z ＣＭＲにＶＥ提案を期待する場合、効果的なインセン
ティブの仕組みが求められる。

《共通課題》
z 適切な契約範囲と権限・責任を設定する必要がある。

対応方針（案）
対応方針（案）「発注者のマネジメント」の継続○ これまでの試行結果から、適切な契約範囲の設定等に関する課題はあるものの、一定の導入効果が得られている。
○ そのため、発注者側で抱える課
題については、引き続き｢発注者のマネジメント｣のＣＭ方式を継続する。

発注者支援型の継続「施工者のマネジメント」の見直し
施工者のマネジメント

施工者側の課題○ 落札価格が低入札調査基準
価格付近に集中しており、元請企業が利益を得るために、下請けへのしわ寄せが指摘されている。
○ 下請企業の適切な費用が計上されていないこと、モチベーション低下等による工事の品質低下が懸念される。

《効果》
z 発注者との直接契約により、専門工事企業に適正な費用の支払いが可能となる。
z 工事統括企業による指導・助言等により、専門工事企業が元請企業として育成・強化される。
《課題》
z 工事統括企業と専門工事企業は、契約関係にない
ため、施工・工程等の調整で意見が対立することがある。
z 工事統括企業はＣＭと施工を兼ねているため、自社に有利なマネジメントとなり、プロジェクト全体の最適化が図られない可能性がある。

○これまでの試行結果から、支払いの透明化が図られる一方で、工事統括企業がＣＭと施工を兼ねることによる課題も生じている。
○ そのため、工事統括企業が行っていたＣＭのみを切り出し、ＣＭＲに担わせるＣＭ方式を導入する。
アットリスク型・ピュア型の導入

「国土交通省直轄事業の建設生産システムにおける発注者責任に関する懇談会
品質確保専門部会 平成１９年度とりまとめ」 より抜粋
発注者のマネジメント領域への活用
発注者支援型ＣＭ方式
目的

活用場面

アットリスク型ＣＭ方式

ピュア型ＣＭ方式

z 発注者側に不足する体制の補完又は高度な専門技術力の活用

z現場における役割分担の適正化による工事の品質確保

z CMRは、発注者の立場で監督等業務の一部を担うとともに、発zCMRは、これまで元請企業が行ってきた施工管理を行う。

注者が迅速かつ適切な判断・意思決定ができるよう技術的な支
援をする。

概要

施工者のマネジメント領域への活用

z 発注者が専門工事企業の評価を加味して、CMRの評価・選定を行う。

z 発注者が専門工事企業に対し、直接選定・契約・支払いを行う。

z 短期的に事業量が増大する災害復旧事業等

z 専門工事企業の技術力が工事全体の品質確保に重要な部分を占める工事

z 高度な専門技術を要するダム事業等

z 多くの専門工事企業の参加が予想される工事

z 定常的に技術者が不足している場合（市町村等）

パターン図

実線：契約の流れ
矢印：指示の流れ

契約方法

準委任契約

請負契約

準委任契約

ＣＭＲの責務

善良な管理者としての注意義務

工事の品質確保と完成

善良な管理者としての注意義務

業務委託費の積算に準拠
ＣＭフィー

工事費の積算に準拠

直接人件費、直接経費、率計上による間接費、ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞﾌｨｰ

全体工事費から専門工事企業の工事費を差し引いた金額

全体工事費のうち、CMRが担う
マネジメント範囲相当

プロポーザル方式（総合評価型）

専門工事審査型総合評価方式（高度技術提案型）

プロポーザル方式（総合評価型）

適格

当該工事の詳細設計業務の受注者及び工事請負者との資本・ 人事面での独立性

建設業法上の特定建設業者としての
許可

－

組織

業務成績評定点が平均○点以上 又は工事成績評定点が平均○点以上

工事成績評定点が平均○点以上

業務成績評定点が平均○点以上又は工事成績評定点が平均○点
以上

技術士 又は一級土木施工管理技士

一級土木施工管理技士

技術士 又は一級土木施工管理技士

同種業務 又は 工事の実務経験年数
あるいは 発注者としての経験

同種工事の実務経験年数

同種業務 又は工事の実務経験年数

発注者支援業務に対応した成績評定を活用

工事成績評定工事成績評定

発注方式

要
件

技術者
成績評定

第５回品質確保専門部会での報告及び審議事項
１．試行事例におけるＣＭＲの業務範囲と権限について○ 試行事例におけるＣＭＲの具体的な業務範囲と権限について契約図書より整理した結果を報告する。

２．発注者支援型ＣＭ方式のメリットとデメリットについて○ 試行事例を踏まえた上で、発注者支援型ＣＭ方式のメリットとデメリットについて整理した結果を報告する。

３．発注者支援型ＣＭ方式の方向性について○ 発注者支援型ＣＭ方式のメリットとデメリットを踏まえた上で、今後の導入の方向性について審議する。

４．既存の瑕疵担保保険制度について○ 発注者支援型ＣＭ方式におけるＣＭＲの責任は現行と同様の運用ルールが考えられ、損害賠償が発生した場合の支払い能力の担保の方法として、瑕疵担保保険制度の概要について整理した結果を報告する。

参考資料① 試行４事例におけるＣＭＲの業務範囲と権限○ 試行事例におけるＣＭＲの具体的な業務範囲と権限について、契約図書等より整理した結果を報告する。

参考資料② 試行３事例の概要○ Ｈ１９年度以降に、新たに発注されたＣＭ方式試行事例について、概要を報告する。

参考資料③ 既存の瑕疵担保保険制度○ 既存の瑕疵担保保険制度について、概要を報告する。

１．試行事例におけるＣＭＲの業務範囲と権限○ ＣＭＲの業務範囲と権限は事業の特性により異なる。またこれら業務範囲・権限は、発注者がＣＭＲに求める目的に基づいて設定される。
○ 短期的な事業量の増加に伴い、発注者側に不足する体制を補完する事業特性を持つ信濃川築堤や川内川激特の場
合、高度な専門技術力を必要とする森吉山ダムや胆沢ダムの事業の場合の試行４事例において、ＣＭＲに与えられている権限は「資料分析・評価」「確認・調整」「交渉・調整」までであり、「判断・意思決定」は与えられていない。
１．専門技術力の活用

２．発注者のマネジメント支援

施工
準備
段階

発注前段階

施工状況の確認等

契約の履行の確保

円滑な施工
の確保

その他

｢ ｢ ｢｢
｣

｣ ｣

｣

信濃川築堤
川内川激特
森吉山ダム
胆沢ダム
現場技術業務参考） 監理業務特記仕様書

工事完成検査等の立会

現場発生品の処理

地元対応

関係機関との協議・調整

品質管理

工事施工の立会い、段階確認

事前調査等、指定材料の確認

出来形管理

工程把握及び工事促進指示

関連工事との調整

変更設計図面及び数量等の作成

条件変更に関する確認、調査、検討、通知

契約図書の内容の把握、施工計
画書の受理

コスト縮減提案

コスト縮減提案の審査

環境モニタリング

設計審査（
施工計画の調整・検討）

修正設計の実施

設計照査

全体工程計画・工区割の検討

判断・
意思決定

交渉・
調整

確認・
照査 あるいは
資料分析・評価

工事請負契約書及び設計図書に基づく指示、承諾、協議、受理等

ＣＭＲが担う
業務範囲と権限

２．発注者支援型ＣＭ方式のメリットとデメリットについて①○ メリットとして、発注者はＣＭＲによる技術的な助言・指導により工事の品質を確保できること、施工者は現場の施工管理がスムーズに行えるなどが挙げられる。
○ デメリットとして、発注者は判断・意思決定までに時間がかかる、施工者はＣＭＲの介在によって打合せ・協議の手間を要するなどが挙げられる。
（１） 信濃川築堤・川内川激特
２．発注者のマネジメント支援

発注者
施工者

メリット

１．専門技術力の活用

契約の履行の確保

zCMRが地元業者

zCMRは発注者の指示事項

zCMRの技術的な助言・指導に zCMRが打合せに同席するこや監督補助員にできない技術提案を積極的に行っている。

を整理し、各施工者に周知・指導できる。

より、発注者は工事の品質がとで、発注者は協議事項の確確保できる。
認、質疑応答についての支援
zCMRは地元業者とは異なる視 を得ることができる。
点で施工方法を提案してくれる。

z施工上の不具合が zCMRの技術的な助言・指導

施工状況の確認等－

円滑な施工の確認等

zCMRが地元からの問い合わ

発注者
施工者

デメリット

ある場合、CMRが設計者と修正設計を調整してくれる。

により、施工者は現場の施工管理がスムーズに行える。

－

－

－

zCMRは、業務範囲に対するzCMRの介在によって、直接

zCMRは施工者に過大に品質

zCMRの介在によって、判断・発注者との協議回数が減る。 証明等の書類を求めすぎることがある。

意思決定までに時間がかかるとともに、書類処理も遅くな
ることもある。

－

せの窓口になるなど適切な支援をしてくれる。

zCMRの介在によって、必要以上に打合せ・協議の手間や時間を要した。

認識のズレから、当初意思疎通の欠如があった。

２．発注者支援型ＣＭ方式のメリットとデメリットについて②○ メリットとして、発注者はＣＭＲの介在によって事業全体の最適化を検討できる、施工者はＣＭＲによる適切な調整によって、効率的な施工ができるなどが挙げられる。
○ デメリットとして、発注者の技術的習得度が低くなることが懸念される、施工者は発注者との情報共有の不足が懸念されるなどが挙げられる。
（２） 森吉山ダム・胆沢ダム
１．専門技術力の活用

２．発注者のマネジメント支援
契約の履行の確保

施工状況の確認等

発注者
施工者

メリット

施工者

デメリット

発注者

zCMRからの技術提案により、工zCMRは個別工事の土運搬計画を整理 z施工者からの意見だけでなく、経験豊

事コスト縮減につながる。

し、発注者は事業全体の最適化を検討できる。

富なCMRの意見を参考にできるため、発注者は適切な判断・意思決定ができる。

zCMRの設計照査によって設計とz施工者はCMRによる適切な調整に

zCMRは技術的に中立的な立場で、盛現地の整合性が確保され、施工が支障なく行える。

よって、効率的な施工ができる。

立材料の品質確認を行っている。

－

zCMRが介在することで、発注者は自ら技術的検討等をする機会が少なくなり、技術的な習得度が低下する。
－

z発注者とＣＭＲの協議事項をもっと情報共有できれば、施工者はさらに効率的に工事を進められる。

－

３．発注者支援型ＣＭ方式の方向性について（１） 導入の方向性○ 主に｢民間企業の高度な専門技術力を活用｣することを目的とした発注者支型ＣＭ方式については、
以下に示す観点から導入推進する。
・ 発注機会の少ない工事の場合、現場での監督経験が減少することによる技術力の向上、習得度の低下よりも、CM方式によって得られるメリットを享受することが効率的な事業執行につながる。
（メリット） 品質確保、効率的な事業執行＞現場経験、技術力の向上、習得度の低下 （デメリット）○ 主に｢体制を補完｣することを目的とした発注者支援型ＣＭ方式については、以下に示す観点に合致する場合において導入する。
・ 短期的な事業量の増大に対して、通常の監督体制では適切な事業執行が難しいことが予想される場合、現場での監督経験が減少することによる技術力の向上、習得度の低下の可能性もあるが、CM方式を含む発注者支援によって得られるメリットを享受することが効率的な事業執行につながる。
（メリット） 品質確保、効率的な事業執行＞現場経験、技術力の向上、習得度の低下 （デメリット）

（２） 業務範囲と権限○ ＣＭＲに担わせる業務範囲や権限は、一義的に設定されるものではなく、発注者（国・地方公共団体等）側の目的や体制に応じて設定すべきものである。
・ 発注者側の目的や体制によりCMRに期待する成果が異なるため、発注・監督体制及び工事監督に必要な技術力
等を総合的に勘案して、 CM方式の導入時期、CMRの能力、業務内容と権限などを適切に設定することで、CM方式の導入効果を最大とすることができる。
発注者側の体制の確認 ⇒ 発注者側の目的 ⇒ ＣＭＲの業務内容・権限の設定○ 工事の効率化に資するため、ＣＭＲの権限を現在よりも拡大させることも考えられる。
・設計照査において、｢確認・照査｣をCMRに担わせることで、コスト縮減や工期短縮が期待される場合、又は工事の遅延や手戻りを防ぐことが期待できる場合。
・関係機関との協議、地元住民対応において、｢交渉・調整｣の一部をCMRに担わせることで、迅速な対応が期待できる場合。
・材料の確認、関連工事との調整、設計変更に関する確認等において、軽微な影響と考えられる場合には、｢判断・意思決定｣をCMRに担わせることで、迅速な対応が期待できる場合。
工事の効率化の実現 ⇒ ＣＭＲの業務範囲及び権限の拡大

○ これまでの発注者支援型ＣＭ方式の試行結果を踏まえ、ＣＭＲの業務範囲と権限を拡大させることについての意見を参考に下表を整理した。
○ ＣＭＲに担わせる業務範囲や権限は、一義的に設定されるものではなく、発注者（国・地方公共団体等）側の目的や体制に応じて設定すべきものである。
１．専門技術力の活用
施工
準備
段階

発注前段階

改定箇所

工事完成検査等の立会権限の一部を担わせる、

その他

現場発生品の処理

資料分析・評価

地元対応

確認・照査

円滑な施工
の確保

関係機関との協議・
調整

交渉・調整

品質管理

判断・意思決定

工事施工の立会い、段階確認《 業務範囲と権限の改定案 》

事前調査等、指定材料の確認

資料分析・評価

出来形管理

確認・照査

工程把握及び工事促進指示

交渉・調整

関連工事との調整

判断・意思決定

変更設計図面及び数量等の作成

条件変更に関する確認、調査、検討、通知

工事請負契約書及び設計図書に基づく指示、承諾、協議、受理等

契約図書の内容の把握、施工計
画書の受理

コスト縮減提案

コスト縮減提案の審査《 現行の業務範囲と権限 》

ＣＭＲに担わせる権限範囲の一例）
権限の全てを担わせる、施工状況の確認等

契約の履行の確保

環境モニタリング

設計審査（
施工計画の調整・検討）

修正設計の実施

設計照査

全体工程計画・工区割の検討

ＣＭＲが担う業務範囲と権限

２．発注者のマネジメント支援

４．既存の瑕疵担保保険制度について（１） ＣＭＲの責任に係る課題「国土交通省直轄事業の建設生産システムにおける発注者責任に関する懇談会 品質確保専門部会
平成１９年度とりまとめ」 より抜粋

○ ＣＭ方式のニーズに対して、適切な契約範囲と権限・責任のあり方をさらに検討する必要がある。
○ 特にＣＭＲによるマネジメントをより効果的にするために「判断・意思決定」の一部を
ＣＭＲに行わせる場合、ＣＭＲの責任のあり方、損害賠償等の担保のあり方を検討する必要がある。

（２） 既存の瑕疵担保責任保険
工事

建築（住宅）

設計業務

地質調査業務

ＣＭ業務

保険の
名称

土木工事保険住宅瑕疵担保責任保険

建設コンサルタント賠償責
任保険

建設コンサルタント賠償責
任保険

コンストラクション・マネジ
メント業務特約条項付 専
門的業務賠償責任保険

保険の
契約者

工事の発注者、工事の元請業者

住宅等の売主（宅建業者）、工事請負人（建設業者）

建コン協の会員企業

全地連の会員企業

ＣＭ協会の会員企業、同の個人会員が所属する企業、同協会の個人会員かつ個人事業主

補償の対象

z 道路建設、トンネル工

z 建築工事のうち、10年の瑕疵

z 国内の土木構造物に関z 国内の地質または土質z ＣＭ業務委託契約書及事、土地造成等の土木
工事
z 土木工事のうち、本工事と付随する仮工事、工事材料及び工事用仮設材、現場事務所・宿舎等を対象とする

担保期間が定められている構
造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分
z 瑕疵担保期間が10年と定められているのは、屋根、外壁、床板、基礎、柱・壁ほかする設計業務の成果品
z 廃棄物処理施設、汚水・排水処理施設、土木構
造物に従属する建物（機械設備・電気設備含む）の設計書類も含むに関する地質調査業務の成果品
z 建築物の施工のための地質調査、土壌・地下水
汚染状況調査、汚染処
理計画業務も含む

びＣＭ業務委託契約約款に基づいて行う、ＣＭ協会の定める標準業務
及びオプション業務

保険
期間

z 工事着手～工事目的

z 住宅等の引渡し～１０年（住宅

z １年間

z １年間

物の引渡し

一戸ごと）

z １年間

（３） ＣＭＲの瑕疵責任への今後の対応① 損害賠償が発生しない場合のＣＭＲの責任について○ 発注者支援型CM方式は、設計コンサルタント業務等として発注することから、現行とペナルティと同様の運用を適用するが、CMRは発注者側の立場であることから、現行よりも厳しいペナルティとすることも考えられる。

② 損害賠償が発生する場合のＣＭＲの責任について○ 既存の制度では、国土交通省の発注者支援型CM方式に適合できる保険制度がない。
土木工事保険土木工事

住宅瑕疵担保責任保険

住宅等

設計業務

土木構造物の設計業務の成果品（建コン協の会員企業のみ）

地質調査業務

地質調査業務の成果品（全地連の会員企業のみ）

ＣＭ業務

日本ＣＭ協会が定める標準業務（ＣＭ協会の会員企業等）○ CMRの善管注意義務違反と認められる｢判断・意思決定｣によって生じた損害賠償は、ＣＭＲに支払い能力がない
場合にその（支払い）責任を発注者が負うことになる。

参

考

資

料

参考資料① 試行４事例におけるＣＭＲの業務範囲と権限（信濃川築堤・川内川激特、森吉山ダム・胆沢ダム）

参考資料② 試行３事例の概要（日本海沿岸東北道、加古川ＪＣＴ、川内川激特）

参考資料③ 既存の瑕疵担保保険制度

参考資料① 試行４事例における業務範囲と権限
判断・
意思決定

確認・
照査

交渉・調整

資料分析・
評価

（１）事業監理

全体工程計画、工区割りの検討

－

－

－

－

z事業全体の工程計画の検討、工事発注の工区割りの検討（２）設計照査

設計成果品の照査

－

－

－

－

z設計成果品を照査する（３）修正設計

設計成果品の修正

－

－

－

－

z現地条件に応じて、修正設計を行う。

（４）設計審査

施工計画調整、品質確保の検討

－

○

－

○

z土砂集配計画の検討・調整、個別設計の施工計画確認等
z設計条件の検討、設計図の検討等（５）環境モニタリング

－

－

－

－

z現場周辺において、工事の影響度を事前調査する（６）コスト縮減提案の審査

－

○

－

○

z施工者からのVE提案について、その妥当性を検討する（７）コスト縮減提案

－

－

－

○

z技術・経済的に優れた代替案又は改良事項の提案

契約図書の内容の把握、施工計画書の受理

－

○

－

○

z契約図書、施工計画書等を把握し、報告する

工事請負契約書及び設計図書に基づく指示、承諾、協議、受理等

－

－

－

－

z 必要により現場状況を把握し、必要な書類を作成する

条件変更に関する確認、調査、検討、通知

－

○

○

○

z 条件変更に関する調査結果を行い、報告する

変更設計図面及び数量等の作成

－

○

－

－

z変更設計図書を確認し、報告する

関連工事との調整

－

－

○

－

z関連工事の調整を行い、報告する

工程把握及び工事促進指示

－

○

○

－

出来形管理

－

○

－

○

z 出来形管理、整合性等の把握、検査への是正等の指示・助言

事前調査等、指定材料の確認

－

○

－

－

z 工事基準点の指示、既設構造物の確認等
z 指定された材料の試験、立会い、確認を行う

工事施工の立会い、段階確認

－

○

－

○

z 設計図書の規定に基づき立会いを行う
z 設計図書に基づき、臨場により確認を行う

品質管理

－

○

－

○

z 管理データに基づく改善等の指示・助言

土砂集配状況の把握

－

－

－

○

z 土砂仮置場等の状況を把握・確認し、報告する関係機関との協議・調整

－

－

○

○

z 協議・調整の調査、資料作成し、協議調整する

地元対応

－

－

－

－

z 関係者と協議、内容を確認し、その対応を行う

現場発生品の処理

－

○

－

○

z 規格・数量等を確認し、処理方法を検討し、報告する

工事完成検査等の立会

－

○

－

－

z完成、既済、完済、中間技術等の検査に立会う①信濃川築堤１．専門技術力の活用
２．発注者のマネジメント支援（１）契約の履行の確保（２）施工状況の確
認等（３）円滑な施工の確保（４）その他

業務内容

備考z 履行報告に基づき、工程等を把握し、必要に応じて工事促進の指示を行い、報告する

参考：監理業務特記仕様書

判断・
意思決定

確認・
照査

交渉・調整

資料分析・
評価

（１）事業監理

全体工程計画、工区割りの検討

－

－

－

○

z事業全体の工程計画の検討、工事発注の工区割りの検討（２）設計照査

設計成果品の照査

－

○

－

○

z設計成果品を照査する（３）修正設計

設計成果品の修正

－

○

－

○

z現地条件に応じて、修正設計を行う。

（４）設計審査

施工計画調整、品質確保の検討

－

○

－

○

z土砂集配計画の検討・調整、個別設計の施工計画確認等
z設計条件の検討、設計図の検討等（５）環境モニタリング

－

－

－

－

z現場周辺において、工事の影響度を事前調査する（６）コスト縮減提案の審査

－

－

－

－

z施工者からのVE提案について、その妥当性を検討する（７）コスト縮減提案

－

－

－

○

z技術・経済的に優れた代替案又は改良事項の提案

契約図書の内容の把握、施工計画書の受理

－

○

－

○

z契約図書、施工計画書等を把握し、報告する

工事請負契約書及び設計図書に基づく指示、承諾、協議、受理等

－

○

－

○

z 必要により現場状況を把握し、必要な書類を作成する

条件変更に関する確認、調査、検討、通知

－

○

○

○

z 条件変更に関する調査結果を行い、報告する

変更設計図面及び数量等の作成

－

○

－

－

z変更設計図書を確認し、報告する

関連工事との調整

－

－

○

－

z関連工事の調整を行い、報告する

工程把握及び工事促進指示

－

○

○

－

出来形管理

－

○

－

○

z 出来形管理、整合性等の把握、検査への是正等の指示・助言

事前調査等、指定材料の確認

－

○

－

－

z 工事基準点の指示、既設構造物の確認等
z 指定された材料の試験、立会い、確認を行う

工事施工の立会い、段階確認

－

○

－

○

z 設計図書の規定に基づき立会いを行う
z 設計図書に基づき、臨場により確認を行う

品質管理

－

○

－

○

z 管理データに基づく改善等の指示・助言

土砂集配状況の把握

－

－

－

○

z 土砂仮置場等の状況を把握・確認し、報告する関係機関との協議・調整

－

－

○

○

z 協議・調整の調査、資料作成し、協議調整する

地元対応

－

－

－

○

z 関係者と協議、内容を確認し、その対応を行う

現場発生品の処理

－

○

－

○

z 規格・数量等を確認し、処理方法を検討し、報告する

工事完成検査等の立会

－

○

－

－

z完成、既済、完済、中間技術等の検査に立会う②川内川激特１．専門技術力の活用
２．発注者のマネジメント支援（１）契約の履行の確保（２）施工状況の確
認等（３）円滑な施工の確保（４）その他

業務内容

備考z 履行報告に基づき、工程等を把握し、必要に応じて工事促進の指示を行い、報告する

参考：監理業務特記仕様書

判断・
意思決定

確認・
照査

交渉・調整

資料分析・
評価

（１）事業監理

全体工程計画、工区割りの検討

－

－

－

－

z事業全体の工程計画の検討、工事発注の工区割りの検討（２）設計照査

設計成果品の照査

－

－

－

－

z設計成果品を照査する（３）修正設計

設計成果品の修正

－

－

－

－

z現地条件に応じて、修正設計を行う。

（４）設計審査

施工計画調整、品質確保の検討

－

○

－

○

z土砂集配計画の検討・調整、個別設計の施工計画確認等
z設計条件の検討、設計図の検討等（５）環境モニタリング

－

○

－

○

z現場周辺において、工事の影響度を事前調査する（６）コスト縮減提案の審査

－

－

－

－

z施工者からのVE提案について、その妥当性を検討する（７）コスト縮減提案

－

－

－

○

z技術・経済的に優れた代替案又は改良事項の提案

契約図書の内容の把握、施工計画書の受理

－

○

－

○

z契約図書、施工計画書等を把握し、報告する

工事請負契約書及び設計図書に基づく指示、承諾、協議、受理等

－

－

－

－

z 必要により現場状況を把握し、必要な書類を作成する

条件変更に関する確認、調査、検討、通知

－

○

○

○

z 条件変更に関する調査結果を行い、報告する

変更設計図面及び数量等の作成

－

○

－

－

z変更設計図書を確認し、報告する

関連工事との調整

－

－

○

－

z関連工事の調整を行い、報告する

工程把握及び工事促進指示

－

○

○

－

出来形管理

－

－

－

－

z 出来形管理、整合性等の把握、検査への是正等の指示・助言

事前調査等、指定材料の確認

－

○

－

－

z 工事基準点の指示、既設構造物の確認等
z 指定された材料の試験、立会い、確認を行う

工事施工の立会い、段階確認

－

○

－

○

z 設計図書の規定に基づき立会いを行う
z 設計図書に基づき、臨場により確認を行う

品質管理

－

○

－

○

z 管理データに基づく改善等の指示・助言

土砂集配状況の把握

－

－

－

－

z 土砂仮置場等の状況を把握・確認し、報告する関係機関との協議・調整

－

－

○

○

z 協議・調整の調査、資料作成し、協議調整する

地元対応

－

－

－

－

z 関係者と協議、内容を確認し、その対応を行う

現場発生品の処理

－

－

－

－

z 規格・数量等を確認し、処理方法を検討し、報告する

工事完成検査等の立会

－

－

－

－

z完成、既済、完済、中間技術等の検査に立会う③森吉山ダム１．専門技術力の活用
２．発注者のマネジメント支援（１）契約の履行の確保（２）施工状況の確
認等（３）円滑な施工の確保（４）その他

業務内容

備考z 履行報告に基づき、工程等を把握し、必要に応じて工事促進の指示を行い、報告する

参考：監理業務仕様書

判断・
意思決定

確認・
照査

交渉・調整

資料分析・
評価

（１）事業監理

全体工程計画、工区割りの検討

－

－

－

－

z事業全体の工程計画の検討、工事発注の工区割りの検討（２）設計照査

設計成果品の照査

－

○

－

○

z設計成果品を照査する（３）修正設計

設計成果品の修正

－

－

－

－

z現地条件に応じて、修正設計を行う。

（４）設計審査

施工計画調整、品質確保の検討

－

○

－

○

z土砂集配計画の検討・調整、個別設計の施工計画確認等
z設計条件の検討、設計図の検討等（５）環境モニタリング

－

○

－

○

z現場周辺において、工事の影響度を事前調査する（６）コスト縮減提案の審査

－

－

－

－

z施工者からのVE提案について、その妥当性を検討する（７）コスト縮減提案

－

－

－

○

z技術・経済的に優れた代替案又は改良事項の提案

契約図書の内容の把握、施工計画書の受理

－

○

－

○

z契約図書、施工計画書等を把握し、報告する

工事請負契約書及び設計図書に基づく指示、承諾、協議、受理等

－

－

－

－

z 必要により現場状況を把握し、必要な書類を作成する

条件変更に関する確認、調査、検討、通知

－

○

○

○

z 条件変更に関する調査結果を行い、報告する

変更設計図面及び数量等の作成

－

○

－

－

z変更設計図書を確認し、報告する

関連工事との調整

－

－

○

－

z関連工事の調整を行い、報告する

工程把握及び工事促進指示

－

○

○

－

出来形管理

－

－

－

－

z 出来形管理、整合性等の把握、検査への是正等の指示・助言

事前調査等、指定材料の確認

－

○

－

－

z 工事基準点の指示、既設構造物の確認等
z 指定された材料の試験、立会い、確認を行う

工事施工の立会い、段階確認

－

○

－

○

z 設計図書の規定に基づき立会いを行う
z 設計図書に基づき、臨場により確認を行う

品質管理

－

○

－

○

z 管理データに基づく改善等の指示・助言

土砂集配状況の把握

－

－

－

－

z 土砂仮置場等の状況を把握・確認し、報告する関係機関との協議・調整

－

－

○

○

z 協議・調整の調査、資料作成し、協議調整する

地元対応

－

－

－

－

z 関係者と協議、内容を確認し、その対応を行う

現場発生品の処理

－

－

－

－

z 規格・数量等を確認し、処理方法を検討し、報告する

工事完成検査等の立会

－

－

－

－

z完成、既済、完済、中間技術等の検査に立会う④胆沢ダム
１．専門技術力の活用
２．発注者のマネジメント支援（１）契約の履行の確保（２）施工状況の確
認等（３）円滑な施工の確保（４）その他

業務内容

備考z 履行報告に基づき、工程等を把握し、必要に応じて工事促進の指示を行い、報告する

参考：監理業務仕様書

参考資料② 試行３事例の概要（１） ＣＭ方式の試行概要①
発注整備局・
事務所
事業費（想定業務規模）
工事件数

日本海沿岸東北道

加古川中央ＪＣＴ

川内川激特事業

北陸地整

近畿地整

九州地整

新潟国道事務所

姫路河川国道事務所

川内川河川事務所

未定

約80億円

未定

（未定）

（約2億円（H22年度まで））（約3億円（H22年度まで））

H19：20件程度
H20： 30件程度

工 期

H18 ～ 22

（ＣＭ導入期間）（ H19.12.21 ～ H20.3.31 ）ＣＭＲ

z 建設コンサルタント（日本振興(株)）

契約金額
（税込み）
ＣＭ方式の
目的

5件程度
H19 ～ 23
（ H20.8.2～H23.3.31 ）3ヶ年国債
z 建設コンサルタント（ (株)長大）約7,400万円（H19、H20）

H20年度：60件程度（激特事業）
H19 ～ 22
（H19.10.4～H 22.3.31）
z 建設コンサルタント（ニュージェック(株)）約12,200万円（H19、H20）z 工事間調整が多いため、CMRにより輻輳する工事の調整を行う。
z CMRの優れた施工管理技術を活用し、プロジェクト全体の品質を確保する。
z 短期的な事業量の増加に、CMRが発注者側に不足する体制を補完する。

リスク分担

約15,800万円（H20～H23）

H19：80件程度（上流地区掘削護岸）z 善良な管理者としての注意義務、 債務履行責任z 短期的な事業量の増加に、CMRが発

注者側に不足する体制を補完する。

（１） ＣＭ方式の試行概要②
ＣＭＲによるマネジメント
日本海沿岸東北道
ＣＭ費用の
積算方法

加古川中央ＪＣＴ

川内川激特事業z現場技術業務の積算方法に準拠

z設計業務等の積算方法に準拠

z 現場技術業務の積算方法に準拠

・直接人件費：技師A 、技師B、技師C・諸経費：直接人件費×90%
・技術経費 ：（直接人件費＋諸経費）×30%

・直接人件費：技師A 、技師B、技術員・諸経費：直接人件費×120%
・技術経費 ：（直接人件費＋諸経費）×30%

・直接人件費：主任技師、技師A、技師C、技術員・諸経費：直接人件費×90%
・技術経費 ：直接人件費×190%×0.2

z 最大で、技術経費の10%相当額を加算

z 技術経費率を工事最終年度において、コスト縮減率z

最大で、技術経費の10%相当額を加算に応じ30%から40%に引き上げる。
40%
技術経費率

インセン
ティブ

30%
20%
10%
0%

5%

10%

コスト縮減率z 建設コンサルタント業務の競争参加資格

ＣＭＲの
要件

z 管理技術者z 管理技術者z 管理技術者

・一級土木施工管理技士、RCCM（河川、海岸及び砂防、道路、土質及び基礎、施工計画及び積算）
または技術士（建設部門）
・実務５年以上
z 主任現場技術者
・一級土木施工管理技士、RCCM（河川、海岸及び砂防、道路、土質及び基礎、施工計画及び積算）
または技術士（建設部門）
・実務５年以上
z 現場技術員
・二級土木施工管理技士
・実務４年以上

・技術士（建設部門：土質及び基礎、鋼構造及びコンク
リート、道路、施工計画・施工設備及び積算）又は一級土木施工管理技士
z 主任現場技術者
・技術士（建設部門：土質及び基礎、鋼構造及びコンク
リート、道路、施工計画・施工設備及び積算）又は一級土木施工管理技士
z 現場技術員
・一級土木施工管理技士又は二級土木施工管理技士

・一級土木施工管理技士、RCCM（河川、海岸及び砂防、道路、土質及び基礎）または技術士（建設部門又は総合技術監理部門）
・設計または施工で実務５年以上
z 主任現場技術者
・一級土木施工管理技士、RCCM（河川、海岸及び砂防、道路、土質及び基礎）または技術士（建設部門）
・設計または施工で実務５年以上
z 現場技術員
・二級土木施工管理技士
・実務４年以上

z 公募型プロポーザル方式

ＣＭＲの選
定方法

z 実施方針、特定テーマの内容、ヒアリングに対す

z 実施方針、特定テーマの内容、ヒアリングに対するz 実施方針、特定テーマの内容、技術者の経験及る評価の重みが大きい
z 技術者の経験及び能力（30点）、ヒアリング（80点）、実施方針、特定テーマの内容（170点）

評価の重みが大きい
z 技術者の経験及び能力（60点）、ヒアリング（80点）、
実施方針、特定テーマの内容（150点）

び能力に対する評価の重みが大きい
z 技術者の経験及び能力（85点）、ヒアリング（30点）、実施方針、特定テーマの内容（200点）

（２） 試行事例における主な業務内容
ＣＭＲによるマネジメント
日本海沿岸東北道〔専門技術力の活用〕○事業監理
・全体事業の発注計画
・品質確保、コスト縮減の検討○設計審査
・施工計画調整・品質確保の検討○ＣＭＲによるＶＥ提案
・技術的・経済的に優れた代替案又は改良事項の提案〔発注者のマネジメント支援〕○施工監理
・事業全体の工程管理
・隣接工事間の工程調整
・土砂の切盛り状況の確認と土砂集配計画の見直し
・プレロード、サーチャージ盛土の沈下管理
・交通計画の管理

加古川中央ＪＣＴ〔専門技術力の活用〕○コスト縮減の観点からの設計の照査と提案・設計の妥当性及び技術提案の評価支援
・発注前工事に対する提案
・既発注工事に対する提案〔発注者のマネジメント支援〕○施工監理
・各工事間の工程調整による全体工程の円滑化
・各工事間の技術的専門性を考慮した、施工ヤード、工事用車輌の場内出退に関する調整・専門性の異なる工事間の本線及び側道の切り回し計画の調整・専門業者間の責任施工体制等の明確化○施工状況の確認等（施工プロセスチェック業務）
・工事実施状況の臨場による確認
・出来形及び品質の臨場による確認○円滑な施工の確保
・関係機関・地元との協議・調整
・事業内容のPR、工事情報、規制情報などの広報計画策
定など○その他
・完成、既済、完済、中間技術検査の補助的業務

川内川激特事業〔専門技術力の活用〕○設計内容の確認
・設計条件・計画・設計図の検討・照査、工区間の整合性
検討・照査○ＣＭＲによるＶＥ提案
・技術的・経済的に優れた代替案又は改良事項の提案○技術提供
・新技術・工法の検討、請負者への技術提供〔発注者のマネジメント支援〕○施工監理
・全体調整会議の召集、工程遅延の改善に関する指示・
助言
・出来形管理の把握、是正等の指示・助言
・品質管理の改善の指示・助言
・土砂集配計画の検討・調整○契約の履行の確保・請負契約内容の把握、施工体制、施工計画書の把握・報告・条件変更の調査検討、変更図面・数量等の確認・報告
・関連工事の調整・報告
・出来高・工程の把握、工事促進の指示○施工状況の確認等
・工事基準点、既設構造物等の事前調査
・指定材料の試験、立会い、確認・指定工種の立会い・施工状況の臨場による確認○円滑な施工の確保
・地元住民の苦情・要望等の受付、対応策の検討・報告
・関係機関との協議のための資料作成○その他
・完成、既済、完済、中間技術検査の立会い

（３） ＣＭ方式の導入時期
年度

Ｈ１２

清洲ＪＣＴ

H13.3

Ｈ１３

Ｈ１５

Ｈ１６

Ｈ１７

Ｈ１８

Ｈ１９

Ｈ２０

Ｈ２１

Ｈ２２

Ｈ２３

H15.10

西中高架橋

H13.12

美濃関ＪＣＴ

H14.3

森吉山ダム

H14.3

胆沢ダム

Ｈ１４

H15.3

H16.8

H20.3

H15.1

信濃川築堤
川内川激特
事業
日本海沿岸
東北道
加古川中央
ＪＣＴ
※ 清洲ＪＣＴ、西中高架橋は、工事一時中止期間を含む

H23.9

H17.7

H21.3

H19.10

H22.3

H19.12

H20.8

H22.3

H23.3

参考資料③ 既存の瑕疵担保保険制度｢土木工事｣及び｢建築工事（住宅）｣の場合
工事

建築（住宅）

取扱い機関

東京海上日動火災保険株式会社〔建設工事保険制度※１〕

国土交通大臣が保険法人の業務に必要な損害保険及び建築に関する知見を有する法人として指定した法人〔住宅瑕疵担保責任保険制度※２〕

保険の名称

土木工事保険住宅瑕疵担保責任保険

保険の契約者

工事の発注者、工事の元請業者

住宅等の売主（宅建業者）、工事請負人（建設業者）

補償の対象

z 道路建設、トンネル工事、土地造成等の土木工事

z 建築工事のうち、10年の瑕疵担保期間が定められている構造耐z 土木工事のうち、本工事と付随する仮工事、工事材料及び工事

力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分
z 瑕疵担保期間が10年と定められているのは、屋根、外壁、床板、基礎、柱・壁ほか用仮設材、現場事務所・宿舎等を対象とする補償の例

z 台風・集中豪雨等の自然災害、盗難、作業ミス等の突発的な事故

による物的損害補償できない例

z 新築住宅の売主の瑕疵に起因した住宅等の補修費用、修理のための調査費用等

z 補償対象の設計の欠陥、性質又は自然の消耗起因する損害

z 著しい不適正使用又は著しい不適切な維持管理による損害

z 掘削工事に伴う余り掘又は肌落ち、舗装工事等における仕上げ

z 瑕疵に起因して生じた傷害、疾病、死亡、後遺障害による損害

表面の波状変形ひび割れ等による損害 等

z 瑕疵に起因して生じた保険住宅以外の財物等による損害保険期間

z 工事着手～工事目的物の引渡し

z 住宅等の引渡し～１０年（住宅一戸ごと）

契約の内容

z 保険金額（てん補限度額）

z保険金額（てん補限度額）

9 １請求において支払える保険金の上限を設定

9 １住宅において支払える保険金の上限を設定

z 免責金額（自己負担額）

z免責金額（自己負担額）

9 １事故ごとの加入者の自己負担額を設定

9 １住宅ごとの加入者の自己負担額を設定

道路舗装工事、工期６ケ月、請負金額２千万円
保険金額→2千万円
控除額→火災等0円、盗難→10万円、その他→100万円
保険料＝1万円

床面積１００ｍ２未満の一戸建住宅＜A法人の場合＞
補償２千万 ：保険料→46,390円、現場検査手数料→20,180円
補償３千万 ：保険料→120,630円、現場検査手数料→39,080円

補償額と保険料の例※１：｢土木工事保険｣（東京海上日動火災保険株式会社ＨＰ）を参考に作成※２：｢住宅瑕疵担保責任保険 事業者向けパンフレット詳細版｣（国土交通省住宅局ＨＰ）を参考に作成：住宅瑕疵担保責任保険法人の住宅瑕疵担保責任保険ＨＰを参考に作成

｢設計業務｣及び｢地質調査業務｣の場合
設 計 業 務地質調査業務

取扱い機関

社団法人 建設コンサルタンツ協会〔JCCA建設コンサルタント賠償補償制度※３〕

社団法人 全国地質調査業協会連合会〔全地連建設コンサルタント賠償補償制度※４〕

保険の名称

建設コンサルタント賠償責任保険（注１）建設コンサルタント賠償責任保険（注２）

保険の契約者

建コン協の会員企業

全地連の会員企業

補償の対象

z 国内の土木構造物に関する設計業務の成果品

z 国内の地質または土質に関する地質調査業務の成果品

z 廃棄物処理施設、汚水・排水処理施設、土木構造物に従属する

z 建築物の施工のための地質調査、土壌・地下水汚染状況調査、

建物（機械設備・電気設備含む）の設計書類も含む

補償の例

z 設計の瑕疵による手直し・補強工事・追加工事等が必要な場合の施工費用
z 設計の瑕疵に起因した第三者が負傷又は死亡した場合の治療費
用・逸失利益等、隣接する住宅が損壊した場合の修理費用・再調
達費用等

補償できない例

汚染処理計画業務も含む
z 地質調査の瑕疵による設計・施工のやり直し等の余分に負担した設計費用・施工費用、追加工事における地質調査費用
z 地質調査の瑕疵に起因する第三者が負傷又は死亡した場合の治療費用・逸失利益等、隣接する建物が損傷した場合の修理費
用等

z 環境に与えた損失、景観不良に対する賠償責任

z 環境に与えた損失、景観不良に賠償責任

z 過大設計による賠償責任

z 測量の過失又は不十分な測量に起因する賠償責任

等

等

保険期間

z １年間

z １年間

契約の内容

z 保険金額（てん補限度額）

z保険金額（てん補限度額）

9 請求回数に関らず、１年間に支払える保険金の上限を設定

9 請求回数に関らず、１年間に支払える保険金の上限を設定

z 免責金額（自己負担額）

z免責金額（自己負担額）

9 １事故ごとの加入者の自己負担額を設定

9 １事故ごとの加入者の自己負担額を設定

保険金額：１億円、免責金額：100万円、売上高15億円（新規契約）
基本保険料→12,902円、修正売上高→284（百万円）
年間保険料＝12,902×284＝3,664,170円

保険金額：１億円、免責金額：100万円、売上高７億円
加入タイプ係数→2.24、修正売上高→239（百万円）
適用料率→5000、団体割引等調整率→0.5760
年間保険料＝239×2.24×5000×0.5760＝1,541,840円

補償額と保険料の例

注１） ｢地質調査規程｣に基づいて国土交通省に登録している場合、地質調査業務も補償対象とすることができるが、ここでは省略する
注２） ｢建設コンサルタント登録規程｣に基づいて国土交通省に登録している場合、土木設計業務も補償対象とすることができるが、ここでは省略する※３：｢ＪＣＣＡ建設コンサルタント賠償補償制度｣（社団法人 建設コンサルタンツ協会）を参考に作成※４：｢全地連建設コンサルタント賠償補償制度｣（社団法人 全国地質調査業協会連合会）を参考に作成

｢ＣＭ業務｣の場合
Ｃ Ｍ 業 務取扱い機関

日本コンストラクション・マネジメント協会〔CM賠償責任保険制度※５〕

保険の名称

コンストラクション・マネジメント業務特約条項付 専門的業務賠償責任保険

保険の契約者

ＣＭ協会の会員企業、ＣＭ協会の個人会員が所属する企業、ＣＭ協会の個人会員かつ個人事業主

補償の対象

z ＣＭ業務委託契約書及びＣＭ業務委託契約約款に基づいて行う、ＣＭ協会の定める標準業務及びオプション業務

補償の例

z CMRが委託者からの具体的な指示と明らかに異なる内容で関係者に指示した場合、CMRの書面による不適切な助言を行った場合の関係者の作業のやり直し、不具合の改善に対する損害賠償、プロジェクトの完成遅延による引渡しを受ける者への営業阻害の損害賠償
z CM業務の遂行に起因した第三者の負傷又は死亡した場合の治療費・逸失利益等、財産の損壊に対する損害賠償補償できない例

z CMRが業務の遂行において、通常の手続きに反した場合や省略した場合の行為に起因した賠償責任
z 関係者の履行不能又は履行遅延に基づく賠償責任z プロジェクトの遂行に要する総費用の管理に関する賠償責任

保険期間

z １年間

契約の内容

z 保険金額（てん補限度額）

等

9 １請求において支払える保険金の上限を設定
z 免責金額（自己負担額）
9 １事故ごとの加入者の自己負担額を設定

補償額と保険料の例

年間保険料（円）
保険金額

１億円

免責金額

前年度のCM業務報酬額（百万円）
10

30

50

100

200

300

500

1,000

なし

500,000

500,000

500,000

759,660

1,322,920

1,693,490

2,434,620

3,546,320

10万円

500,000

500,000

500,000

750,620

1,307,170

1,673,330

2,405,640

3,504,100

100万円

500,000

500,000

500,000

675,250

1,175,930

1,505,320

2,164,110

3,152,280

注） 申告のCM業務報酬額が、上表の報酬額の間に位置する場合、前後の保険料を直線近似した点に相当する保険料とする
CM報酬額が10億円を超える場合の年間保険料は、別途協議とする※５：｢ＣＭ賠償責任保険のご案内｣（日本コンストラクション・マネジメント協会を参考に作成）