技報 第１２号（2014 年）

総合体育館の再生－棚倉町総合体育館耐震補強改修工事－

東京建築支店 建築工事部（東北支店駐在 ）牧省二
東京建築支店 建築工事部（現在 PC 建築部）青木嘉顕

概要

工事名称：棚倉町総合体育館耐震補強改修工事
発注者 ：棚倉町長 湯座一平

Before

設計監理：株式会社鈴木伸幸建築事務所
施工：（株）ピーエス三菱・藤田建設工業（株）
特定建設工事共同企業体

工事場所：福島県東白川郡棚倉町大字関口字一本松 24-1
規模：地上 2 階

工

期：平成 25 年 3 月 9 日～平成 26 年 3 月 20 日

構

造：RC 造+S 造

敷地面積：26,236.06 m2
延床面積：5,409.80 m2
軒高：13.00 ｍ

Key Words：再生，耐震改修，減築，解体，立体トラス

１．はじめに今回の工事は，福島県東白川郡棚倉町にある昭和 52 年に建てられた総合体育館の耐震補強および大規模改修工事である．平成23 年 3 月 11 日東日本大震災発生，震度 6 弱の大地震においての特に目立った影響はないが，今後，間違いなく発生するであろうもっと大きな地震にも耐えられる建物にすること．また，建物の老朽化に伴い発生している屋根および外壁からの漏水をなAfter

くし内外装全体を新しくすること，さらに，古くなった機械設備・電気設備の更新をすることで，今後も引き続き町民をはじめ全国の人々に活用され、親しまれる総合体育館へと生まれ変わらせる工事である．
写真-1 に着手前、竣工後の建物西側外観写真を示す．

牧省二

青木嘉顕
1/7

写真-1 建物西側外観

技報 第１２号（2014 年）

２．既存建物状況
本建物はバレーボール，フットサル，バスケットボール，ソフトテニス，バドミントンが行われるメインアリーナと，２階で剣道，柔道，１階で卓球が行われるサブアリーナとの 2 棟で構成されている．どちらも柱，梁，壁，床が鉄筋コンクリート造および，屋根が鉄骨造（トラス）からなる混合構造である．また，屋根材にはＡＬＣ版（t=100）が使用されており，その上に以前の改修にてステンレス板が貼られていた．冒頭でも述べた通り，大地震により建物が崩壊したり屋根・壁や天井材などが剥離・落下したりと言った被害はなく，壁のクラックや漏水による仕上げ材の変色などは見受けられたものの構造そのものに影響するようなものではないようであった．当然，着工する直前まで通常通り総合体育館として使用されていた．
しかし，アリーナに入ったときの第一印象は上部構造が非常に重たく感じ，屋根ＡＬＣ版が今にも落ちてきそうであった．そして，屋根に上がったときはさらにその怖さを感じた．
既存建物の状況を写真-2，3 に示す．

写真-2 メインアリーナ外部東側

写真-3 メインアリーナ内部屋根

３．仮設計画概要
仮設計画概要を以下に示す．
外部足場：枠組足場 3 列
内部足場：枠組足場全面ステージ
1機

揚 重 機：350ｔクローラークレーン
・着工時～X1 柱撤去前

仕様：ブーム 42ｍ+ジブ 60ｍ
作業半径 最大：78ｍ

4.2ｔ

最小：26ｍ

17.9ｔ

X10 通柱上：74ｍ

4.8ｔ

写真-4 クローラークレーン

・X1 コンクリート柱撤去以降
仕様：ブーム 42ｍ+ジブ 54ｍ
作業半径 最大：72ｍ

5.7ｔ

最小：26ｍ23.7ｔ※荷重数値はフック重量を差し引き安全率 80％の値
写真-4，5 に施工状況写真を、図-1 に仮設計画図を示す．

写真-5 内部足場組立状況
2/7

技報 第１２号（2014 年）

X10

サブアリーナ
メインアリーナ

２Ｆ

１Ｆ

X1350t クローラー

図-1 仮設計画図

４．工程計画この工事の工程を計画するにあたり，重要なポイントは解体工事をどれだけスムーズに早く終わらせることができるか．また，運動広場に設置した建物全体をカバーできるクローラークレーンを無駄なく計画的に使用し，かつ，いかに効率よく作業を進められるかであった．全体工期の 12 ヶ月(実際の着工は 4 月からなので 11 ヶ月)において，仮設工事から解体工事に 5 ヶ月，躯体工事から屋根工事までが 3 ヶ月，仕上げ工事に 3 ヶ月とする工程計画を組んだ．計画にあたり，躯体から完了までの 6 ヶ月間は仕事量により最低限必要な期間であり，残り 5 ヶ月を仮設から解体の期間にあてはめざるを得なかった．しかしながら，仮設工事および解体工事のボリュームの多さと内容の難しさから必要期間の想定ができず，実施計画に課題を残した．

図-2 マスター工程表
3/7

技報 第１２号（2014 年）

５．工事進捗
今回の工事においては上部構造を軽くする工事がメインであり，建物高さ 20.30ｍから 17.15ｍへと 3.15ｍ低くなる．以下に工事の流れを示す．
①3 列の外部足場の架設（写真-6）
内側は外部解体・躯体・仕上げ工事用，中間はトラス受け用，外側は屋根からの転落防止用②内部ステージ足場の架設（写真-7）
既存トラス解体用（トラス受け用），新設トラス架設用，屋根工事用

写真-6 外部足場架設状況

写真-7 内部ステージ足場架設状況③既存屋根ステンレス板および，ＡＬＣの解体（写真-8，9）
ＡＬＣ版 1 枚の重量は約 100kg，メインアリーナ全体で約 2,000 枚もあるＡＬＣ版を１枚ずつクローラークレーンにて吊り上げ，集積しながらまとめて下ろす作業を繰り返した．

写真-9 屋根ＡＬＣ版撤去状況

写真-8 屋根ステンレス板撤去状況④既存トラスの解体（写真-10，11，12，13，14）
クローラークレーンの能力により分割解体する大きさ・荷重を検討し，それに対する切断位置・吊り位置・吊り重心・ワイヤー長などを検討した（図-3）．最大径φ318.5mm トラス部材をまずは支点φ600 の付近でガス切断し，上弦材と斜材の撤去，次に下弦材の撤去の順序で行い，常に残っているトラスの状況変化
および，支点を受けている足場に変形が無いかどうかを確認しながら作業を進めた．

4/7

技報 第１２号（2014 年）

写真-10 部材ガス切断状況
図-3 上弦材・斜材分割計画図

写真-11 トラス撤去状況

写真-12 トラス吊り降ろし状況

写真-13 上弦材・斜材撤去完了

写真-14 下弦材撤去状況⑤既存躯体のワイヤーソー切断および解体（写真-15，16，17，18）
既存躯体の解体作業もトラス同様，吊荷重を計算し切断位置を検討，撤去を行った．しかし，写真-13の柱はサイズ 1.6m×1.8m×3.3m，重量が 21t にもなるため，クローラークレーンのジブを 6m 短くする計画で定格荷重を超えない範囲で実施した．鉄筋のはつり出しは高さ 1.2ｍを人力で防音ブレカーを使用し実施した．
5/7

技報 第１２号（2014 年）

写真-15 梁ワイヤーソー切断状況

写真-16 梁解体状況

写真-17 柱切断後吊り降ろし状況

写真-18 柱新設部鉄筋はつり出し状況

以上の流れにて，ようやく無事に解体工事が終了した．しかしながら，ひとつひとつを確実に終わらせなければ次の工程へ進めなかったため，解体工事期間は予想をはるかに超える約半年を要することとなった．
⑥躯体の新設（写真-19，20）
躯体工事は一般的な在来工法．アンカーボルトをセットし，配筋，型枠，コンクリートを打設．設計基準強度の発現を確認し，次工程へ進んだ．

写真-19 柱梁配筋型枠状況

写真-20 コンクリート打設状況

6/7

技報 第１２号（2014 年）⑦新設トラスの架設（写真-21，22，23）
本工事に用いる立体トラスは KT トラス（JFE），端部に軸方向への移動可能な特殊ボルトを持つ円形鋼管と鋼製球状コネクター（ノード）を用いて平面あるいは立体トラスを組み立てる構造？製品？である．
（図-4）
それをブロックごとに地組し，架設．全てを架設し終えてからアンカーボルトの締め付けを行った後，グラウトを流し込み作業が完了．

図-4 立体トラス接合部詳細図

写真-21 トラス地組状況

写真-23 立体トラス完成

写真-22 トラス揚重状況

写真-24 上：アリーナ内部・下：建物南西側外観
６．まとめ
本工事においては、その工事規模と屋根全面減築に伴う大規模な仮設計画が着工当初からの課題であり、短い工期内での実現に対し多大な困難を要した．しかし、ひとつひとつの工事に対する課題を確実にクリアし、全工期を通し約 2,800 人の鳶工と大量の足場材を要することにより，無事工事を完成することができた．結果，棚倉町の注目を浴びた本建物も昔の面影を残したまま，明るく軽いイメージとなり，１年ぶりに再生された．
7/7