公共工事における総価契約単価合意方式の試行状況（中間とりまとめ）国土交通省国土技術政策総合研究所総合技術政策研究センター
建設システム課長

みぞぐちひろ き溝口宏樹

指摘されてきている。

１

はじめに

これらの問題を踏まえ，国土交通省では，多様な入札・契約方式の試行の一つとして，「総価契

我が国の公共工事は，基本的に会計法令に基づ約単価合意方式」の試行を，平成１３年度に２件，く総価のみの契約で，おのおのの工種の単価につ

平成１４年度１２件，平成１５年度２２件の計３６件の工事

いては甲乙間で合意しておらず，総価内で工事がで実施してきている。
これらの試行工事において，双務性，作業性等完成すればよい仕組になっている。
こうした中， 設計変更があった場合の金額算の観点から，効果の検証，合意方法・手順等の課定において，甲の積算単価が優先されがちとなり題の整理とその改善等を目的にフォローアップを

双務性が不足している， 甲乙間で各工種の単価行っており，今回，平成１５年度末までに工期を迎の考え方が異なるまま工事が進捗し，契約変更時えた１６件の試行工事について，調査結果を中間的に初めてお互いの考え方の違いに気付き，契約変にとりまとめたので報告する。



更時の金額協議が円滑に進まない，などの問題が費目

当初積算

工種
道路土工

当初契約
単価協議・合意

種別

総価契約で数量と総額のみを契約※出来高部分払を行う場
合，ここで部分払を行う

変更契約

細別

合意単価を基に金額を算出（新規等の契約変更項目がある場合）

共通仮設費

精算変更
完成

現場管理費
一般管理費等

工事費計2005 年 1 月号

施工単価
1…

式

1…

式

1…

3

24,100…

2,260…

m

金額

…
…
…

式

1…

式

1…

m2

16,770…

式

1…

式

1…

式

1…

式

1…

式

1…

式

1…

式

1

図―１ 総価契約単価合意方式

４
６ 建設マネジメント技術

数量式

甲乙間の協議により
1
総価契約の内訳として 1,020単価を協議・合意
650

舗装工新規等の契約変更項目に関する単価協議・合意

単位工事価格２される。

 契約変更時等の円滑な金額協議「総価契約単価合意方式」の概要

設計変更および部分払があった場合の金額算定「総価契約単価合意方式」は，予決令第８０条第・決定は，合意された単価を基に算出するため，１項の規定に基づき，入札・契約は，まず，これ出来高金額が明確になるほか，設計変更案件の金までどおり総価で行う。契約後，その内訳として額変更時に，甲乙間での認識の相違から，協議が工種ごとの単価について，乙が提出した単価表スムーズにいかないといったリスクの回避等が進（総価の内訳書）の金額を基に，甲乙間で協議・み，円滑な金額協議が期待される。

合意し，その合意単価について書面により締結する。そして，この合意単価に基づき，工期途中に４試行状況とフォローアップ

設計変更が生じた場合の変更金額の算定・決定等を行うものである（図―１）。

試行は，平成１３年度に開始し，平成１５年度までなお，欧米諸国では，工種ごとの単価を契約すに計３６件の工事を対象にしている。その試行工事る「単価契約」が一般的であり（それらの単価とに対し，発注者，受注者双方へアンケート形式の発注者が与える数量を掛けて得られる金額の総額調査票によるフォローアップを行った。今回，平が入札額（総価）），変更があった場合には，この成１５年度末までに工期を迎え，最終（完成時）ア契約単価を用いて金額の算定・決定がなされていンケートまで回収した１６件の工事を対象にデータる。
「総価契約単価合意方式」は，総価契約の内を集計した（図―２）。

訳としての単価を合意するものという点で欧米との相違点があるが，類試行対象工事（16件）における併用した入札・契約方式の状況似した方式であるといえる。

３

出来高部分払方式，７件，41％

併用なし，５件，29％

期待される効果
その他（総合評価，契約後VE），３件，18％「総価契約単価合意方式」は，基本的にすべての工事において適用可能である。特に，乙側からの技術提案を受けるタイプの入札・契約方式（設計施工一括発注方式，VE 方式

設計施工一括発注方式，２件，12％※複数回答分もそれぞれカウント

設計施工一括発注＋その他（１件）

図―２ 試行対象工事の併用した入札・契約方式

等）や出来高部分払方式の工事で，より高い効果が発揮されることが期待される。
「総価契約単価合意方式」では，これまで実施主な効果に関するフォローアップ結果

５していなかった，工種ごとの単価を甲乙間で協議・

 双務性の向上合意しておくことにより，以下の効果が期待され契約変更協議において発注者の積算単価が優先る。

 双務性の向上

されがちといった片務性は，発注者側８１％，受注者側７５％で「かなり改善」または「やや改善」さ

契約当初に，工種ごとの単価について，甲乙間れたと回答（図―３）し，片務性は，受発注者双で協議・合意を実施することから，これまで，契方で改善されたとの認識を持つ結果となった。こ

約変更時の金額協議において甲の積算単価が優先れより，従前に比べ双務性の向上は図られているされがちといった片務性が改善できることが期待といえる。

建設マネジメント技術

2005 年 1 月号 ４
７

ようになった」または「やや意識す【設問】「契約変更協議において発注者の積算単価が優先されがち」といった片務性が改善（双務性が高まる）されましたか。

るようになった」と回答した。その発注者側 n ＝16

り意識するようになった」が５０％と変わらなかった
19％

受注者側 n ＝16
かなり改善された
25％

変わらな
かった
25％

かなり改善された
31％

うち，受注者側においては，「かななっており，発注者側より受注者側で，工種ごとの単価を協議・合意することを通じて，コスト意識の向上

やや改善
された
56％

やや改善
された
44％という傾向が多くみられた。

【具体的な意見】（●：発注者側，■：受注者側）●協議・合意することで，お互いの考えがわかり，双務性に向上が図られた。
■官側の積算の考え方を理解できた。

図―３６ 単価協議・合意および契約変片務性の改善度【設問】「契約変更を巡る協議がスムーズにいかない」といったリスクは回避されたと考えられますか。
発注者側 n ＝16

受注者側 n ＝16

変わらなかった（今後も変わらない） ６％

変わらなかった（今後も変わらない） ６％

かなり回避
された
25％

変わらなかった（今後は期待できる） 13％
やや回避された 56％

更の作業量
作業量については，発注者側は，「やや増加」または「増加」との回かなり回避
された
37％

変わらなかった（今後は期待できる） 19％
やや回避された 38％

答（図―５）が８１％を占めていた。
また，受注者側では，「変わらない」が５５％と最も多く，回答の傾向に受発注者間で違いがみられた。これ【具体的な意見】（●：発注者側，■：受注者側）●当初合意単価を利用したので。
■事前の単価協議により契約変更時の作業（金額算定）が容易。
■単価を合意しておくことでは，受注者にとっては契約変更時の積算等が早く行える利点がよかった。

図―４

課題の有無に関するフォローアップ結果

設計変更に伴う契約変更を巡るリスクの回避

は，発注者側においては，単価協議時の補助資料作成において積算システムが対応していないことや，合意実施手順・手法について不明確な部分があったこと等が要因であった。

 契約変更時等の円滑な金額協議

このため，積算システムの改良，実施手順・手法契約変更時等の金額協議がスムーズにいかないの改善等を行うことで，発注者側の作業量は低減といったリスクの回避については，発注者側８１され，解決できる課題と考えられる。

％，受注者側７５％で「かなり回避できた」または

 単価協議・合意の状況「やや回避できた」と回答（図―４）した。

単価協議において合意する事項は，これは，単価に含まれる費用内容等の整合が単表の各項目に含まれる費用内訳，数量総括

数量総括表の単価を変更する場合のルールと価合意時に図られ，見込み違いが早期に発見・是各項目の単価，正できたとの効果が多くみられたこともあり，発し，これらの事項を実施手順・手法のマニュアル

注者側，受注者側とも従前に比べ変更協議はスムにおいて設定した。それに基づき協議を実施したーズになったとの認識が確認された。

結 果，発 注 者 側９４％，受 注 者 側８７％で「問 題 な

契約変更時等において，事前に協議を行い，合意した単価を利用することにより，従前に比べ円滑な金額協議が図られたといえる。

し」または「大きな問題なし」との回答（図―６）を得た。
一方，単価協議の出席者は，発注者側が積算担

 受発注者のコスト意識の向上

当者，受注者側が現場代理人の２名によるものがコスト意識については，発注者側７５％，受注者最も多く，協議時間は，３時間以下が６８％とな側８１％で，従前に比べコストを「かなり意識するり，比較的短時間で協議は，実施されていた。

４８ 建設マネジメント技術

2005 年 1 月号

せた事例がみられたほか，この範囲【設問】
合意に要する協議，契約変更の要する協議など全体を通しての作業量は。
発注者側 n ＝16増加した
38％に「甲側から単価を提示した結果，受注者側 n ＝16減少した やや減少
０％
13％

やや増加
13％増加した
６％

変わらない
６％

やや増加
43％を超えていた単価について，最終的甲の提示した単価で合意」が４７％を減少した13％占めていた（図―７）。
やや減少
13％

変わらない
55％

このため，±１０％は，単価協議にあたっての一つの判断材料であり，あくまで単価設定の理由を確認する【具体的な意見】（●：発注者側，■：受注者側）●手順，手法が明確でないため，局との調整で作業量が増加した。
●土木積算システムに対応していないため，単価比較，新工種等において，作業量が増加した。
●本来，数量の増減程度にとどまる工事であれば，作業量は減少すると考えられるが，新工種がでた場合には作業量が増大する。
■変更時の積算は，詳細な積上げをしなくてもよいので，作業量はやや減少した。
■官積算の単価項目に合わせるのは，大変な作業だ。

図―５目安であるという位置付けをより明確にして運用していくことが有効であると考えられる。

７

おわりに単価協議・合意および契約変更の作業量

本稿で「総価契約単価合意方式」【設問】
当初の単価協議・合意の状況（感想）は。
発注者側 n ＝16の効果および課題について，平成１５年度末までに工期を迎えた１６件の試受注者側 n ＝16

やや難航 難航した
６％０％
大きな問題なし
50％

やや難航
13％
問題なし
44％

行工事を通じて検証を行った。まだ難航した
０％

大きな問題なし
49％

問題なし
38％

データ数は少ないが，期待される効果については，受注者側，発注者側の双方において確認された。
また，今後，導入するユニットプ【具体的な意見】（●：発注者側，■：受注者側）●±10％枠にこだわらず，可能な限り乙単価でいいのではないかと考えられる。
●特異単価（低い単価）工種を束縛する恐れがある。
■発注者から工事費構成書の提示を受け参考にし，協議を実施した。

図―６単価協議・合意の状況

乙に再提出を依頼
し，その結果乙の単価で合意 38％
甲側から単価を提示したが，結果，乙の提示した単価で合意
15％

図―７

乙に再提出を依頼したが，結果的に甲の提示した単価で合意 ０％単価合意方式」を用いることになる。これは，当該工事において，設計変更が生じた場合に，合意単価に【設問】受注者が提出した「協議単価」と「官積算単価」との乖離が「10％を超えた」単価項目について，合意に至った経緯は。

n ＝13

ライス型積算方式では，「総価契約基づき変更金額の算定を行うほか，合意単価を蓄積し，分析・検証・補正を行い，次回以降の積算で利用するものである。

甲側から単価を提示した結果，甲の提示した単価で合意 47％

単価合意の経緯

甲乙間で合意した工種ごとの単価を設計変更が生じた場合の変更金額の算定・決定等に利用することで，価格の透明性，説明性の向上といった効果も期待される本方式は，基本実施手順・手法のマニュアル中で，単価合意の的にすべての工事に適用可能であり，有効なもの目安として発注者積算単価に落札率を掛けた金額であると考えられる。これからも試行を通じて，の±１０％程度として設定していた。こうした中，本方式がより効果的になるよう，改善を加えてい受注者側は，発注者からの工事費構成書等を参考くことが重要である。にして目安の枠内に単価を合わせることを優先さ

建設マネジメント技術

2005 年 1 月号 ４９