インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!

１．第４回幅広いアプローチ運営委員会開催の高周波結合系についての技術会合が１２月３〜５日にイタ

第４回幅広いアプローチ運営委員会が平成２０年１２月１０日

リアレグナロ国立研究所にて，同じく加速器系制御システ!にドイツ，カールスルーエ研究所で開催された．今回は，ムの技術会合が１２月１２日に日仏間のテレビ会議にて，ま幅広いアプローチの各事業の２００９年作業計画を承認するとた，ターゲット系についての技術会合が１２月１６日に日伊間ともに，IFMIF/EVEDA 事業のリチウムループや加速器のテレビ会議にて開催された．それぞれ，日欧の担当者がなどの実規模試験の進展を確認した．また，IFERC 事業に参加して設計仕様，開発スケジュール，技術課題等についついて，六ヶ所サイトに設置する最先端の高性能計算機のて議論および調整を行い，結果が調達取決め等に反映され選定を行うための特別作業グループの検討において計算機ている．このような技術会合（特にテレビ会合）が事業のの性能評価を行うベンチマークコードの選定を終えたこと進展とともに頻繁に開催されるようになっている．

を確認した．さらに，BA 運営委員会およびその事務局を

３．冬景色の BA サイト

駐日国際機関として認定・登録するための手続きが終了し，１２月１０日に BA 運営委員会の事務局が六ヶ所村に設置

１月初旬から何回か降雪があり，六ヶ所村の BA サイトされたことが報告された．

はすっかり雪景色となっている（図１参照）．管理研究棟で次回の運営委員会は，２００９年５月１２日に六ヶ所村で開催

は内装工事が進んでおり，２月には空調等の機械設備の試される予定である．

運転が開始される予定となっている．
日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門

２．IFMIF/EVEDA の各設備についての技術会合開催
IFMIF/EVEDA の加速器系高周波四重極加速器（RFQ）

図１

六ヶ所 BA サイト近況（平成２１年１月１９日撮影）

９５インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!

サテライトトカマク（JT‐６０SA）の製作が本格化

BA 技術推進委員会での審議を経つつ，これを日欧の協議サテライトトカマク事業チームおよび日欧両ホームチーに反映した．

ムからなる統合設計チームで進めた設計変更案が，昨年１２調達に関しては，わが国分担分の超伝導ポロイダル磁場

月に第４回日欧政府間の幅広いアプローチ活動運営委員会

コイルの超伝導導体，真空容器トーラス部，ダイバータ炭で承認され，平成２８年（２０１６年）３月のファーストプラズ

素繊維複合材（CFC 材）に関する調達作業等を計画どおりマをめざして設計・製作が本格化している．設計変更の要に進めている．また，那珂研究所内に，コイルの巻線作業

点は，コスト要件を満たしつつ，当初ミッションを満足し，を行うための超伝導コイル巻線棟，および導体を製作する

さらに改善（プラズマ電流 5.5 MA フラットトップでの供給ための長さ 600 m の直線路と導体製作棟を建設中であ可能磁束の上昇，トロイダル磁場リップルの低減，安定性る．真空容器用の SUS316L 板材については，１０月末までにを高めるプラズマ形状ファクターの上昇等）するものであ全ての板材（１６８枚，約２００トン）の納入が終了した．ダイ

る．JT‐６０SA は，BA 計画のサテライトトカマク計画とわバータに用いるモノブロックターゲット用 CFC 素材につが国のトカマク国内重点化装置計画の合同計画であり，原

いては，１２月に５００個が納入され，３月末までに残りの６００

子力機構及び大学等の専門家により構成される炉心プラズ個とボルト固定タイル用 CFC 素材１４８個が納入される予定

マ共同企画委員会での議論に基づき日本コミュニティの意

である．

見を設計に集約し，核融合エネルギーフォーラム ITER･（日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門）

サテライトトカマク計画の実施体制

JT-60SA の鳥瞰図JT-60SA の建設・運転スケジュール

超伝導コイル巻線棟建設工事

１３３

インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!

１．第４回 IFMIF-EVEDA 事業委員会開催

２．管理研究棟の竣工と業務開始

３月２４日六ヶ所文化交流プラザ「スワニー」で第４回

六ヶ所 BA サイト（今後の正式名称：国際核融合エネル

IFMIF-EVEDA 事業委員会が開催された．今回は高津議長ギー研究センター）において，昨年５月から建設が行われを初めとする委員５名（内３名欧州），専門家１０名（内４名ていた管理研究棟が３月１６日に予定どおり竣工した．３０日欧州）および事業チーム８名の計２３名が出席した．本事業には BA 活動の事業チーム，核融合研究開発部門および青委員会では，２００８年の年次報告を受けて事業の進捗を確認

森研究開発センターのスタッフで業務開始式が行われ，こするとともに，それに基づく事業計画の改訂案や，事業こを拠点とする業務を本格的に開始した．

チームの人員の増強，日本に持ち込む機器についての日本

また，計算機・遠隔実験棟においては，各階の床のコンの安全基準の適用などが話し合われ，５月に六ヶ所村で開クリート打設，IFMIF/EVEDA 開発試験棟においては，加催される運営委員会への勧告が纏められた．次回の事業委

速器室の遮へい壁のコンクリート打設が開始されており，員会は，２００９年１０月２０・２１日に六ヶ所村で開催の予定であ研究施設の工事も春の訪れとともに活動が再開されている．

る．

（日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門）

図１

国際核融合エネルギー研究センター業務開始式（平成２１年３月３０日撮影）

２１５インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!

サテライトトカマク（JT‐６０SA）製作の進展

究コミュニティで詳細な議論を開始する予定である．現

日欧ホームチームおよびサテライトトカマク事業チーム

在，本プラン実現に必要な計測・加熱・粒子制御機器などで開催している技術調整会議の第５回会合（TCM‐５）が４の要求性能を検討している．

月２１日‐２３日に日本原子力研究開発機構那珂核融合研究所調達については，わが国が分担する超伝導ポロイダル磁で開かれた．欧州ホームチームより１８名が来日するととも場コイルの超伝導導体，真空容器トーラス部，ダイバータに１０名が TV 会議にて参加し，日本ホームチーム３０名およ炭素繊維複合（CFC）材に関する調達作業を進めた．前回

びサテライトトカマク事業チーム７名をあわせて総勢６５名

報告（本誌３月号）からの進展としては，導体複合化に用が参加した（図１）．本会合では，欧州が調達する超伝導トいるコンパクション装置が３月末に竣工した超伝導導体製ロイダル磁場（TF）コイルの設計案，TF コイルの組立方作棟に設置されるとともに（図２），銅撚線と EF 用ジャ法，本体関連機器の設計，サーマルシールド組立，電源なケットを用いたダミー導体の製作が完了した（図３）．まどが議論され，これら主要項目に関する調整課題を大きくた，ダイバータボルト固定タイル用 CFC 素材およびダイ進展させることができた．次回会合（TCM‐６）は７月に開バータターゲット用 CFC 素材が計画通り納入された．ま催予定である．

た，わが国が分担する中心ソレノイド，超伝導ポロイダル

JT‐６０SA における研究開発課題をまとめた「JT‐６０SA

磁場コイル，ダイバータに関する契約が整い，これらの調リサーチプラン」の原案が完成し，日本ホームチーム提案達作業についても進めることとなった．

として欧州ホームチームおよび核融合エネルギーフォーラ（日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門）

ム物理クラスターに提示した．今後，日本および欧州の研図１

図２

技術調整会議の第５回会合（TCM‐
５）の参加者．

据え付け中のコンパクション装置．

図３

４０６

製作したダミー導体．

インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!

１．第５回 BA 運営委員会開催

その他の工事中の施設も計画どおり工事が進捗し，全体第５回の BA 運営委員会が，５月１２日に国際核融合エネの形が仕上がってきている（図４）．計算機遠隔実験棟おルギー研究センター管理研究棟で開催された（図１）．今よび原型炉 R&D 棟においては，鉄骨の組み上げが終了し，回の運営委員会では，それぞれの事業の事業計画および年屋根，壁，床の工事が進められている．IFMIF/EVEDA次報告の承認が行われ，特に，IFMIF/EVEDA の事業計画

開発試験棟においては，加速器室の遮蔽壁のコンクリートの２０１４年までの延伸が承認された．次回の事業委員会は，打設が完了し，鉄骨の組み上げが進んでいる．

２００９年１２月４日にイタリアのパドバで開催の予定である．

（日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門）

２．新サイトでの活動と施設の整備状況
４月１０日に国際核融合エネルギー研究センター管理研究棟完成記念式典が三村青森県知事，古川六ヶ所村村長，櫻井文部科学省審議官，岡!原子力機構理事長等が列席し，開催された（図２）．また，４月１９日には，青森研究開発センター施設公開も行われ，一般の人に管理研究棟が公開された（図３）．

図１

図２

図３

国際核融合エネルギー研究センター管理研究棟完成記念式典（平成２１年４月１０日）

図４

第５回幅広いアプローチ活動運営委員会（平成２１年５月１２日 国際核融合エネルギー研究センター）

青森研究開発センター施設公開（平成２１年４月１９日）

国際核融合エネルギー研究センター近況（平成２１年６月１９日撮影）

４７１

インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!

○サテライトトカマク（JT-60SA）製作の進展

場コイル（中心ソレノイド CS，平衡磁場コイル EF）の超欧州の調達機器であるクライオスタットベースの設計レ

伝導導体，真空容器トーラス部，ダイバータ炭素繊維複合ビュー会議が，日欧ホームチーム参加の下，６月１６日に（CFC）材，ポロイダル磁場コイル，ダイバータに関する製TV 会議にて開催され，調達取決め書案などが議論された．

作作業を進めた．前回報告（本誌６月号）からの進展としまた，同じく欧州の調達機器であるトロイダル磁場コイルては，超伝導撚線の量産が順調に進み，超伝導導体製作棟

については，日本ホームチームの参加者など４名の外部評に設置したコンパクション装置の動作試験を行って CS 用

価委員に加え，欧州内の関係者１９名が参加して，６月１８日の銅ダミー撚線と２種類のジャケットを用いた導体を試作に仏Sacleyで欧州ホームチームの設計レビュー会議が開催する（図１）とともに，非破壊検査用の X 線透過検査装置された．ここでは，「調達取決め署名に向けた技術的準備（図２）が設置された．また，各種設計では，JT-60SA 本体は整った」との見解が示され，今後，欧州より日本にトロのクライオスタット下部の組立手順案，電源主要機器の配イダル磁場コイルの調達取決め書案が提示される予定であ置案やフィーダの設置ルート案，真空容器内機器である高る．なお，７月に開催予定であった技術調整会議の次回会

速位置制御コイルの基本設計案と安定化板，真空容器内コ合（TCM-6）は，新型インフルエンザの影響などを考慮イル，電磁気センサなどの配置案（図３）の作成を進めた．

し，９月に延期された．

（日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門）

わが国が分担する調達については，超伝導ポロイダル磁

図１

コンパクション装置の動作試験と製作した銅ダミー導体．

図２

図３５７１

超伝導導体製作棟に設置された X 線透過検査装置．

安定化板，真空容器内コイル，および磁気センサ類の配置案．

インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!

１．２周年を迎えた国際核融合エネルギー研究センター

キューパーティが開催され，陸奥湾のホタテ等に舌鼓を打ち親交を深めた

この７月で国際核融合エネルギー研究センターは２周年

２．新サイトでの施設の形がほぼ整う（図１参照）を迎えた．既に IFMIF/EVEDA 事業チームには EU からの研究者が Garin 事業長を含め６名（仏３名，スペイン２名，現在，建屋の建設工事は順調に進捗しており，計算機・独１名）着任しており，この秋にはさらに２人増え，日本遠隔実験棟，原型炉 R&D 棟では建家の外装がほぼ終了し，からの事業チーム員も増員される計画である．IFERC 事業内装工事が進められている．IFMIF/EVEDA 開発試験棟

チームでは，荒木事業長が六ヶ所に着任し活動を開始してでは，屋根が葺かれ，今後加速器室の内装や空調設備，電いる．７月２１〜２３日には，管理研究棟大会議室での最初の源設備等の設置が進められる．また，これと並行して東北技術会合（第１回核融合原型炉構造材料技術検討会）も開

電力の特別高圧送電のための鉄塔の建設もほぼ終了し，１０催され，約６０名の原子力機構内外の研究者が参加した．な

月初頭に計画されているサイトへの66 kV/30 MVA電力供

お，２周年を記念して日本原子力研究開発機構青森研究開給（現在は６kV の仮受電）の準備も着々と進められてい発センターの管理部門，核融合研究開発部門，IFERC 事業る．
（日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門）チームおよび IFMIF/EVEDA 事業チーム合同でバ ー ベ

送電鉄塔 →

図１

施設の建設が進む国際核融合エネルギー研究センター（平成２１年８月２５日撮影）

６４４インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!

○サテライトトカマク（JT-60SA）製作の進展

EF）の超伝導導体，真空容器トーラス部，ダイバータ炭素

欧州との協議では，欧州が調達する機器の調達取決め，繊維複合（CFC）材，ダイバータカセット，ダイバータ

日本への輸送に関する責任分担，トロイダル磁場コイルのターゲットに関する製作を進めるとともに，真空容器組立最終位置合わせ方法などの議論が進展した．また，欧州が棟の建設及び真空容器トーラス部の残部などの契約作業を調達するクライオスタット胴部について，日本が調達する進めた．前回報告（本誌８月号）からの主な進展としては，真空容器ポートの変更に合わせた CAD モデルを作成し，真空容器２０度分の試作について，インボード直線部の内壁製作を担当するスペイン CIEMAT に送付した．この構造へのリブ溶接が終了するとともに（図２）外壁の連続プラ案（図１）では，ポート位置だけでなく，リブ構造の簡略グ溶接のみを残す段階まで進み，溶接後の歪取りした後の化，マンホール径など設計の進捗も反映されている．

寸法測定でも溶接変形は小さく，修正プレスは不要とわ日本が分担する調達については，引き続き，超伝導ポロかった．

イダル磁場コイル（中心ソレノイド CS，平衡磁場コイル

図１（日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門）

クライオスタット全体図（ベース＋胴部）
．

図２

７４３

試作した真空容器２０度分のインボード直線部．

インフォメーション

幅広いアプローチ活動だより!

１．第５回 IFERC 事業委員会を開催

３．第２回 IFMIF/EVEDA ワークショップ，IFMIF/EVEDA インターフェース会 合，IFMIF/EVEDA
加 速 器コミッショニングワークショップを開 催

１０月７・８日ドイツ，ガルヒンクで第５回 IFERC 事業委員会が開催された．今回はカール・ラックナー議長を初めとする委員６名（内３名日本），専門家８名（内３名日本）および事業チーム６名の計２０名が出席した．本事業委員会（図１参照）
９月１４・１５日に大阪大学の銀杏会館で第２回 IFMIF/

では，事業長が第６回 BA 運営委員会（１２月４日，イタリEVEDA ワークショップが開催された．事業チーム，原子ア，パドヴァで開催予定）に提出する２０１０年作業計画の草力機構，日本の大学，欧州貢献研究機関等から，合計８７名案について勧告を行うとともに，事業の進捗状況についてが参加し，２００９年の成果と２０１０の年次計画案を中心に発確認を行った．計 算 機 選 定 の た め の 特 別 作 業 グ ル ープ

表，議論を行った．１日目に事業全体の概況，事業チーム（SWG‐１）の活動報告等があり，スパコンの市場調査を含及び日欧ホームチームの組織体制，各実証試験項目の概況

めて順調に選定作業が進んでいることを確認し，最終的に等が紹介された．２日目はそれぞれ実施試験項目毎に分科

事業委員会の勧告を反映して，事業長が BA 運営委員会へ会を開き，実証試験における詳細事項について議論を行っの提出文書を用意することとなった．次回の事業委員会

た．引き続き９月１６日は同会館で IFMIF/EVEDA のターは，２０１０年３月１０・１１日に日本で開催の予定である．

ゲット系‐テストセル系およびプロトタイプ加速器のインターフェース会合が開かれた．

２．第５回 IFMIF/EVEDA 事業委員会を開催

さらに，９月１７・１８日には東京新橋の航空会館で IFMIF

１０月２０・２１日六ヶ所村の国際核融合エネルギー研究セン/EVEDA プロトタイプ加速器のコミッショニングワーク

ターで第５回 IFMIF/EVEDA 事業委員会が開催された．

ショップが開催された（参加者約４０名）．事業チーム，原子秋場新議長（高津議長から交代）を始めとする委員６名

力機構，欧州貢献研究機関の関係者に加えて J-PARC,SNS,（内３名日本），専門家１０名（内６名日本）および事業チー

CERN など日米欧の８加速器施設からリニアック担当者をム１７名の計３３名が出席した．事業長／事業チームから２００９

招待し，既存あるいは建設中の加速器の概況，コミッショ年の事業の全体実施状況，加速器施設，リチウムターゲッニング等についての発表を聴き，今後のプロトタイプ加速

ト施設，試験施設毎の活動状況報告，２０１０年の作業計画の器のコミッショニングについての議論を行った．

提案が行われた．IFMIF/EVEDA 事業委員会は３施設の４．第７回アジアプラズマ核融合学会（APFA２００９）およびアジア太平洋プラズマ理論会議（APPTC２００９）の見学ツアー開催

各活動に於ける前回会合（今年３月）からの顕著な進展を認識するとともに，２０１０年の作業計画については，その実施の根拠となる調達取り決めの締結が迅速に行われることを勧告した．次回も六ヶ所で来年３月下旬に開催される予１０月２７〜３１日に，原子力機構とプラズマ・核融合学会と定である．の主催により，この２つの国際会議が青森市の「アウガ」

図１

第２回 IFMIF/EVEDA ワークショップ（平成２１年９月１４・１５日，大阪大学吹田キャンパス「銀杏会館」にて）

８３７

Journal of Plasma and Fusion Research Vol.85, No.12 December 2009にて同時開催された．１
０月３０・３１日には，テクニカルツ
アーが催され，施設がほぼ完成した六ヶ所の国際核融合エネルギー研究センター等を見学してもらい，アジアの研究者にその活動内容，施設の概要，等を紹介し，アジア地域の核融合研究開発の拠点としての重要性を認識していただ
いた．

５．原型炉プラットフォーム会合の開催
１０月３０・３１日に国際核融合エネルギー研究センター管理研究棟で原型炉設計プラットフォーム会合が開催され，若手研究者を中心に，大学等から１７名，機構から１４名が参加した．プラズマと工学の両面から，原型炉に適用可能な要素技術や開発戦略等について活発な議論を行い，夜は，近隣の乙供の温泉宿に宿泊して深夜まで車座になっての議論

図２を続けた．分野を超えた情報交換と議論は極めて有意義で施設の建設が進む国際核融合エネルギー研究センター（平成２１年８月２６日撮影）あるので今後も続けてほしいとの要望が強かった．
いる．IFMIF/EVEDA 開発試験棟は，加速器室の内装や，６．施設の建設工事は順調に進捗

空調設備の設置，電源設備の設置等が進められている（図各研究施設の建屋の建設工事は順調に進捗しており，計２参照）．また，１０月１日に無事東北電力の系統からサイ

算機・遠隔実験棟では計算機室および遠隔実験室の OA

トへの 66 kV/30 MVA 電力供給が開始され，それぞれ工事フロアが敷設され，ほぼ建築工事が終了した．原型炉 R&中の施設への試運転のための電力供給の準備が整った．

D 棟では電気・機械設備の機器の据付・調整が進められて（日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門）

８３８