TOP 再発防⽌策の進捗状況 本サイトの更新情報 その他お知らせ お問い合わせ

再発防⽌策の進捗状況
トップページ ＞ 再発防⽌策の進捗状況 ③建築請負事業体制の⾒直し再発防⽌策の進捗状況

2019.8.1現在

コンプライアンス・リスク
2 管理体制の再構築

1 企業⾵⼟の抜本的改⾰

建築請負事業部体制の3 ⾒直し③建築請負事業体制の⾒直し界壁等の施⼯不備問題においては、前記のとおり、新商品等の開発の際に法令適合性の検討を怠っていたことに加えて、⾃主検査に依存した施⼯管理となっていたこと、建築⼠がほとんど⼯事監理に関与していなかったことが原因と考えられる。
その他にも、主任技術者の不⾜による不⼗分な⼯程検査等の施⼯管理体制の不備及び建築確認申請書類の作成者である建築⼠による現場での⼯事監理の懈怠等の⼯事監理体制上の不備が原因と考えられることから、以下のとおり建築請負事業体制の⾒直しを⾏うこととした。
なお、前記（２）で記載のとおり、従来建築請負事業部にあった建築法務課及び検査課を新設したコンプライアンス統括部建築法務部に組織改変し、事業部外から下請けも含めた施⼯体制全般に対して、検査、教育研修、技術指導を⾏う体制とした。
進捗状況の分類着⼿

具体策の詳細検討中

実施中

具体策の実施中完了

具体策の完了ア）新商品等の開発プロセスの改善①商品企画段階における法令適合性の検討
具体的な実施⽅法
商品開発部⾨は、新商品等（バージョン・部材の変更等含む）の開発を⾏うにあたっては、新商品等の仕様等の基本的な計画と関係法令への適合性

実施時期

進捗度

2019年6⽉開始

実施中チェックを⾏い、建築法務部にて再確認するルールに⾒直しを⾏いました。
また審査終了後、商品開発会議及び執⾏役員会にて法令適合性を含む各検討内容を確認の上、商品化の承認を⾏うルールに⾒直しを⾏いました。

②適切な施⼯管理の実現に向けた取り組み
具体的な実施⽅法
新商品の開発や⼤幅な仕様変更の際は、その商品に応じた施⼯管理⽅法をあらかじめ策定するために、施⼯性と施⼯⼿順の検証を⾏い、実効的な施⼯管理が⾏えるように適切なチェックポイントとして、⾃主検査項⽬を設定するものと致します。

実施時期

進捗度

2019年9⽉予定

着⼿

実施時期

進捗度

2019年6⽉開始

実施中

実施時期

進捗度

2021年7⽉予定

着⼿

実施時期

進捗度

2019年10⽉予定

着⼿

実施時期

進捗度

2019年6⽉開始

実施中③詳細設計段階における法令適合性の再検討・⼀般図の作成(a)詳細設計段階における法令適合性の再検討
具体的な実施⽅法
商品開発部⾨は、新商品等の基本計画（コンセプト、デザイン、仕様・装備、構造、設備等）に基づいて、各部位ごとの詳細検討（安全性・耐久性・機能性・施⼯性に関する検討）を⾏った後、法令適合性のチェックを⾏い、建築法務部にて再確認するルールに⾒直しを⾏いました。

(b)⼀般図の齟齬の防⽌
具体的な実施⽅法
BIM導⼊向けて検討を開始しております。

(c)図⾯等の重要書類の作成者や承認⼿続きの明確化
具体的な実施⽅法
⼀般図等（構造リスト、仕上表、平⾯詳細図、展開図、建具表、矩計図の総称）の図⾯を作成の際は、最終作成者名の記載のみでしたが、当該⼀般図等の作成にかかわった作成者・承認者の全てが明らかになるよう証跡を残すことを検討しております。

④施⼯確認・性能確認段階
具体的な実施⽅法
商品開発部⾨は、安全性・耐久性・機能性・施⼯性等について、建築基準法等の適合性のチェックを⾏い、公的な試験⽅法や試験機関による各部材の性能確認（部材強度、遮⾳性能等）を実施した記録等について、建築法務部にて再確認するルールに⾒直しを⾏いました。

⑤施⼯マニュアルの作成段階（⼀般図と施⼯マニュアルの齟齬の防⽌）
具体的な実施⽅法
BIM導⼊向けて検討を開始しております。
また、商品開発部⾨は、作成された施⼯マニュアルと⼀般図等各図⾯（使⽤材料、部材形状等）に齟齬がないか整合性確認した決裁、承認を⾏い、建築法務部にて再確認するルールに⾒直しを⾏いました。

実施時期

進捗度

2021年7⽉予定

着⼿⑥商品開発担当部署において、⼤⾂認定を⼗分確認・検討し、施⼯業者等が仕様内容を⼗分に把握できる仕組
みの構築
具体的な実施⽅法
⼤⾂認定の詳細等が記載される施⼯マニュアル等は、個別の建物施⼯前に社内の設計担当部⾨及び⼯事担当部⾨の担当者と施⼯業者との間で開催する施⼯検討会及び社内の⼯事担当部⾨と施⼯業者との間で開催している協⼒会にて⼤⾂認定等で求められる仕様等の説明を実施し、施⼯業者がその内容を⼗分把握できるように理解しやすい施⼯マニュアルへ修正するものと致します。

実施時期

進捗度

2020年7⽉予定

着⼿

実施時期

進捗度

2019年6⽉開始

実施中

実施時期

進捗度

2019年6⽉開始

実施中

実施時期

進捗度

2019年4⽉開始

実施中⑦商品のリリース
具体的な実施⽅法
商品リリース（デザイン変更、使⽤材料、認定・告⽰仕様変更含む）は、施⼯マニュアル作成も含め、コンプライアンス統括部の承認後、取締役会にて承認決議するルールに⾒直しを⾏いました。

イ）確認申請図作成段階のチェック体制の⾒直し具体的な実施⽅法
設計⼯程に各図⾯の整合性の確認、法令適合性の確認に必要な時間を⼗分に確保できる⽇程を予め組込み、確実な確認を⾏えるように施⼯管理⼯程を標準化致しました。

ウ）⼯事監理体制の⾒直しによる適切な⼯事監理の実施①重要⼯程における⽴会確認による⼯事監理の実施
具体的な実施⽅法
⼯事監理を適切に⾏うため、全8⼯程において⽴会い確認（⽬視）による⼯事監理を実践することをルール化致しました。

②⼯事監理実施⽇の施⼯管理⼯程への組込み具体的な実施⽅法
⽴会い確認による⼯事監理を確実に実施するために、適切な⽇数を確保した設計⼯程及び施⼯期間を⾒直し、⼯事監理⽇も組み込んだ施⼯管理⼯程を標準化致しました。

実施時期

進捗度

2019年6⽉開始

実施中

実施時期

進捗度

2019年6⽉開始

実施中

実施時期

進捗度

2019年8⽉開始

実施中

実施時期

進捗度

2019年7⽉開始

実施中

実施時期

進捗度

2019年8⽉予定

着⼿エ）適切な施⼯管理の実施による施⼯品質の確保①主任技術者等の適切な配置による施⼯管理体制の確保
具体的な実施⽅法
主任技術者等の基本業務の明確化と配置ルールを策定し、各エリア毎に在籍する⼯事担当部⾨の責任者と本部で相互確認し、主任技術者等の重複や不⾜、施⼯管理⼯程の重複確認を⾏い適切な主任技術者等の配置を⾏っております。
今後は、更に適切に主任技術者等が配置されているか建築法務部でモニタリングを⾏う事を検討しております。

②第三者による⼯程検査の実施
具体的な実施⽅法
客観的な⼯程検査を実施するために第三者検査業者による検査を実施しておりましたが、8⽉より耐⽕被覆検査を開始致しました。
今後は、第三者検査業者による検査が適切に⾏われているか建築法務部でモニタリングを⾏います。

③施⼯業者による施⼯品質の確保及び向上
具体的な実施⽅法
全国11エリアにおいて1〜2か⽉に1度の頻度で社内の⼯事担当部⾨と施⼯業者との間で開催している協⼒会を今後は第三者検査業者も交えて開催し、施⼯業者ごとに第三者検査業者による施⼯内容の評価をフィードバックし、施⼯品質の向上を図ることと致しました。

④施⼯業者に対する情報提供等の実施
具体的な実施⽅法
施⼯マニュアルや設計図を施⼯業者が理解しやすいものへ修正するほか、実際に発⽣した不具合等の情報についても個別の建物施⼯前に社内の設計担当部⾨及び⼯事担当部⾨の担当者と施⼯業者との間で開催する施⼯検討会及び社内の⼯事担当部⾨と施⼯業者との間で開催している協⼒会において、施⼯業者と建物の仕様確認等について共有することにより施⼯業者への教育の充実を図り、施⼯不備の発⽣を防⽌致します。

⑤⾃主検査実施⽇の施⼯管理⼯程への組込み
具体的な実施⽅法
施⼯業者及び社内⼯事担当部⾨の担当者が、実効的な施⼯管理が⾏えるよ
うに適切なチェックポイントとして設定された⾃主検査項⽬が適切に実施され、施⼯品質向上を図るために、各商品ごとに⾃主検査実施⽇を施⼯管理⼯程に組込み標準化致しました。

実施時期

進捗度

2019年6⽉開始

実施中

実施時期

進捗度

2019年9⽉予定

着⼿

実施時期

進捗度

2019年9⽉予定

着⼿

実施時期

進捗度

2019年8⽉開始

実施中

実施時期

進捗度

2019年9⽉予定

着⼿⑥適切な施⼯管理の実現に向けた取り組み
具体的な実施⽅法
新商品の開発や⼤幅な仕様変更があった場合、個別の建物施⼯前に社内の設計担当部⾨及び⼯事担当部⾨の担当者と施⼯業者との間で開催する施⼯検討会にて施⼯上の注意点等を施⼯業者と共有し、⼯事担当部⾨により当該注意点も⾃主検査項⽬に追加することにより、実効性と適切なチェックを⾏い施⼯管理・施⼯品質確保できる体制と致します。

オ）コンプライアンス統括部建築法務部による検査の実施①⼯事監理に関する検査の実施
具体的な実施⽅法
⼯事監理が適切に実施されていることを確認するために、全国8か所の建築⼠事務所の標識の掲⽰や交付書⾯の保管状況、建築⼠が適切に⼯事監理しているか等の状況について、建築法務部は、毎年6⽉末迄に都道府県知事宛に提出する「設計等の業務に関する報告書」が作成された後、実地検査することと致しました。

②トリプルチェック体制による検査の徹底
具体的な実施⽅法
施⼯業者及び社内⼯事担当部⾨の担当者が⾏った⾃主検査結果に基づいて、建築法務部が、各地域に配置された検査員により、⼯程ごとに施⼯マニュアルや設計図書どおりに施⼯されているか検査を⾏い、⾃主検査結果に基づいた検査記録のほかに、8⽉より写真による検査記録も残すことと致しました。

③品質を確保する適正な⼯程の確保
具体的な実施⽅法
建築法務部検査課が⾏う検査結果等により、⼯事監理及び施⼯管理が適切に⾏われていない等、不⼗分であることが判明した場合、⾃主検査の再実

施及び⼯事⽇程の⾒直しの指⽰について、検査課の権限による実効性ある⾏使⽅法について検討致します。

カ）コンプライアンス統括部建築法務部による研修の実施
具体的な実施⽅法
社内担当者及び施⼯業者担当者を対象として、設計趣旨、施⼯品質・⼯事監理の重要性等に関するテーマを施⼯業者や社内担当者の要望や施⼯不備率等に基づき策定し、全国11エリアの協⼒会開催時に実施することに致しました。

実施時期

進捗度

2019年8⽉開始

実施中

株式会社レオパレス21 © Leopalace21 Corporation. All Rights Reserved.