資料４－２

ＣＭ方式のあり方

ＣＭ方式 （コンストラクション・マネジメント方式）
発注者・受注者の双方が行ってきた様々なマネジメント（発注計画、契約管理、施工監理、品質管理等）の一部を、これまでの発注方式とは別な方式で、別の主体に行なわせる契約方式。

1

ＣＭ方式における論点の整理
第２回部会にて議論

１．今後のＣＭ方式のあり方について○ 発注者の体制的・技術的な補完・支援に対して、「発注者支援型ＣＭ方式」を継続する。
○ 現場における役割分担を適正化し工事の品質を確保するため、施工者のマネジメントをＣＭＲに担わせる「アットリスク型ＣＭ方式」を導入する。

２．契約範囲と権限・責任分担について○ ＣＭ方式のニーズに対して適切な契約範囲と権限・責任のあり方をさらに検討する必要がある。

３．ＣＭフィーについて○ ＣＭＲに要求する総合的な技術力を維持・確保するために必要なフィーのあり方を検討する必要がある。
○ アットリスク型ＣＭ方式では、最大保証価格（ＧＭＰ※）を設定することも考えられる。 ※ GMP：Guaranteed Maximum Price

今回議論

４．ＣＭＲの選定方法について○ 工事特性や契約範囲に応じた資格要件を検討する必要がある。

５．ＣＭ業務の評価方法について○ ＣＭＲの活動を適切に評価し、マネジメント能力の高い者を選定できるようにＣＭ業務に対応した業務成績評定要領の作成を検討する必要がある。

６．今後の課題について○ ＣＭ業務に対応した契約書、入札説明書等、発注担当者向けの実施マニュアルを作成する必要がある。
○ ＣＭＲが社会的責任やコンプライアンスに違反した場合の対応について検討しておく必要がある。
参考－１_元請一括方式とアットリスク型ＣＭ方式の比較
参考－２_米国のＣＭ方式の事例

2

１．今後のＣＭ方式のあり方
１-１．今後の活用ケース〔ケース １〕 「発注者のマネジメント」への活用
発注者支援型ＣＭ方式

ＣＭパターン
実線：契約の流れ
矢印：指示の流れ

目的z 発注者側に不足する体制の補完または高度な専門技術力の活用
z ＣＭＲは発注者の立場で監督等業務の一部を担う。

概要

z 発注者が迅速かつ適切な判断・意思決定ができるように技術的な支援を行う。
z 施工のみならず上流の設計段階からの活用も可能。

活用が想定される場面

z 短期的に事業量が増大する災害復旧事業等
z 高度な専門技術を要するダム事業等
z 定常的に技術者が不足している場合（市町村等）
z 短期的に事業量が増大する場合にはＣＭＲが発注者の業務を補完することにより、工事が円滑に実施できる。

特徴

効果

z 高度な専門技術を要する場合にはＣＭＲの優れた技術を積極的に活用することにより、プロジェクト全体の品質の確保、工事の合理化が可能となる。

z 現場への適用性や効率性等の観点から設計内容の確認を行うことにより、設計と施工の技術的一体性の確保が期待できる。

課題等
ＣＭＲに求められる能力

z ＣＭ費用に対する効果の説明が必要。
z 最終的な判断・意思決定の責任は発注者に求められる。
z 体制を補完する場合には、発注者が行っている設計内容の確認、工事間調整、施工プロセスの確認等、工事を監理するマネジメント能力
z 高度な専門技術力を活用する場合には、工事監理能力、工事統括能力に加えて、設計・施工に関する技術提案能力3

〔ケース ２〕 「施工者のマネジメント」への活用（参考） 専門工事審査型総合評価方式

２－① アットリスク型ＣＭ方式

２－② ピュア型ＣＭ方式

ＣＭパターン
実線：契約の流れ
矢印：指示の流れ

目的z 現場における役割分担の適正化による工事の品質確保

z 元請企業からの通常の技術提案のほか、専門工

概要

事部分に係る資料（見積もり等）の提示を求める。

z 技術提案時の専門工事企業は固定するものとし、契約後の変更は認めない。

活用が想定される場面

z 専門工事企業の技術力が工事全体の品質確保に重要な部分を占める工事

z ＣＭＲはこれまで元請企業が行ってきた施工管理を担う。
z ＣＭＲは工事の完成に対する責任を負う。
z 専門工事企業の評価を加味してＣＭＲの評価・選定を行う。
z 専門工事企業への支払の透明化を図る。

z ＣＭＲは善良な管理者の注意義務を負い、工事の完成に対する責任は専門工事企業が負う。

z 発注者が専門工事企業と直接契約する。

z 低価格による入札が想定され、特に品質の低下が懸念される工事
z 多くの専門工事企業の参加が想定される工事

z 工事コストの透明性を高めることができるとともに、専門工事企業に対する適正な対価の支払いが期待できる。
z 専門工事企業の技術提案も認めるため、専門工効果

事部分の技術開発、コスト縮減が期待できる。

z 専門工事企業を直接評価することがインセンティブとなり、工事の品質確保が期待できる。

特徴

z 工事に対する責任をＣＭＲに集約できる。

z 専門工事企業との直接契約となるため、専門工事企業の実績として評価される。

z 専門工事企業の技術力を適正に評価する仕組みが求められる。
z ＣＭＲと専門工事企業の責任分担が不明確になるおそれがある。

課題等

z 入札・契約手続に係る発注者の負担が大きくなる。

z 従来ゼネコンが担っていた仕事がフィービジネ

ス化される。

ＣＭＲに求められる能力－

z これまで元請企業（ゼネコン）が行ってきた工程管理、品質管理、安全管理、資機材調達等、工事を統括するマネジメント能力4

１-２．施工者のマネジメント活用のイメージ

発
注
者
が
専
門
工
事
企
業
の
評
価
に
関
与
す
る
度
合
い

ピュア型
ＣＭ方式
アットリスク型
ＣＭ方式
専門工事審査型
総合評価方式

施工体制確認型
総合評価方式

従来型
元請一括方式元請企業←

ＣＭＲ
工事の完成・品質に対する瑕疵担保責任

専門工事企業→5

参考_専門工事審査型総合評価方式の概要【概要】
一体として発注される工事のうち、主要専門工事の施工内容及び費用についても技術提案を求める方式。
〔主要専門工事の例〕
大型土工、法面処理、地盤改良、杭基礎 等【目的】
主要専門工事の施工者、施工内容及び費用について評価を行うことで、ダンピングによる専門工事企業へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等を防ぎ、工事の品質を確保する。

【評価項目の例】
通常の技術提案以外に以下の項目を総合評価の技術提案として求める。
①施工上の留意点②保有機械の状況③専門工事企業名及び専門工事企業が元請企業に提出した見積もり④（下請）実績 等

6参考_各方式におけるＣＭＲの役割の範囲（元請一括方式との比較）
発注者の役割元請企業の役割

下請企業の役割

積算（予定価格の決定）
元請企業の選定
下請企業への資金貸付

発注者の業務

発注者支援型＋ピュア型
ＣＭ方式

アットリスク型
ＣＭ方式

資機材等の調達
下請企業の選定

ピュア型ＣＭ方式

発注者支援型
ＣＭ方式

入札手続き（積算・技術提案）

工事全体の施工計画の確認

工事全体の施工計画の立案

個別工事の施工計画の立案

工事全体の安全管理（統括安全衛生責任者）

個別工事の安全管理

工事全体の調整（工事間の調整）

個別工事の工程管理

工事施工の立会い、段階確認

工事全体の品質管理（出来形の確認等）

個別工事の品質管理

技術提案の審査

技術提案（契約後ＶＥ）

技術提案内容の確認

設計変更の手続き

設計変更への対応（図面作成、数量算出等）

設計変更内容の確認

設計照査

監

督

技術提案

検

査

元請企業への支払い
ＣＭ方式を導入することで、新たに発生する業務※ＣＭＲの役割はこの図の範囲内で必要に応じて設定
下請企業への支払い
直接施工（自社施工）

7

１-３．平成１９年度からの試行案件
発注者支援型ＣＭ方式

専門工事審査型
総合評価方式日本海沿岸東北道

加古川中央ＪＣＴ

川内川激甚災害

発注整備局

北陸地整

近畿地整

九州地整

事業費

未定

未定

未定

工事件数

20件程度／年

未定

30件程度／年

第３四半期以降10件程度を

工 期

H18 ～ 22
（ H19 ～ 22 ）H19 ～ 23
（ H20～23 ）H19 ～ 22

試行予定

（ＣＭ導入期間）

ＣＭ方式の
目的

各地整

z 工事間調整が多いため、CMRにより輻輳する工事の調整を行う。

z 専門工事企業の技術力が工事

z CMRの優れた施工管理技術を活用し、プロジェクト全体の品質を確保する。

全体の品質確保に重要な部分を占める工事（例）
・橋梁下部（専門工事；杭基礎）・築堤（専門工事；地盤改良）
・道路改良（専門工事；法面処理）

z 短期的な事業量の増加に、

z 短期的な事業量の増加に、CMRが発注者側に不足する体制を補完する。
z CMRによるVE提案を活用し、工事の合理化を図る。

CMRが発注者側に不足する体制を補完する。

ＣＭパターン
実線：契約の流れ
矢印：指示の流れ

8

２．契約範囲と権限・責任分担について
２－１．建築分野におけるＣＭ方式（１） 建築分野における事業執行○建築分野では、設計者・施工者等（設備会社を含む）のほかに、建築基準法・建築士法において｢工事監理者｣の設置が義務付けられている。
○工事監理者は、工事と設計図書の照合を行うものと規定されており、設計内容の適否の審査、関連工事間の調整
等は、建築士法上の工事監理業務とされていない。

建築主事（指定確認検査機関）

工事監理者

指定構造計算適合判定機関
専門家によるピアチェック

設計意図の伝達は、設計者が随意契約業務で行う。
設計者が工事監理者を兼ねることが多い。

監督業務と工事監理業務が重複する
ため、発注者が工事監理者を兼ねることがあるが、有資格者が不在の場合
は外部委託する。

発注者
（建築主）

設計者が工事監理者を兼ねることが
多い。

Ｃ Ｍ Ｒ

設計者
（建築士事務所）

構
造
計
算
建
築
士

設
備
設
計
建
築
士

施
工
者
等

施
工
者
等

施
工
者
等

※ 実線は｢契約の流れ｣、矢印は｢指示の流れ｣を示す。

9

（２） 建築分野おける事業執行の役割分担と責任○ 公共建築の場合、発注者の｢監督業務｣と工事監理者の｢工事監理業務｣があり、その目的は異なるが業務内容が重複する部分が多いため、発注者が工事監理者を兼ねることがある。
○ 工事監理者は工事と設計図書の適合性を照合するものであり、設計成果物は設計者、工事目的物は施工者が一義的な責任を負う。
なお、民間建築では、工事監理者が施工図の承認に対して一定の権限を有することがある。
○ 建築工事には多くの工種が含まれており、これら工種が分離発注された場合、工事全体の最適化、関連工事間の調整等をＣＭＲに担わせている。なお、民間建築では、計画・設計段階からＣＭＲを参画させ、上流段階から事業の最適化を図っている。
プレーヤー
プレーヤー

建築主事

主
主 な
な 役
役 割
割

建築物に対する建築基準関係法令との適合性の確認

入札契約の透明化・競争性の確保、契約内容の公表
発注者
契約の適正な履行を確保するための監督・検査
公共工事の品質確保のための監督・検査等
工事と設計図書の適合性の照合

ＣＭＲ

工事全体の最適化の支援、関連工事間の調整の支援、コスト縮減・工期短縮等の技術提案・審査支援等

任
任

・建築物の質の向上に寄与するよう、公正かつ誠実に業務を行う責任（公共建築の場合）
・価格と品質が総合的に優れたものを、
タイムリーに調達し継続的に提供する
責任
・国民のニーズにあった社会資本整備に
関する責任

関係法令
関係法令
建築士法
建築基準法

適正化法
会計法・地方自治法
品確法
建築士法
建築基準法

善良な管理者
の注意義務

民

工事
監理者

責
責

設計者

法

債務不履行責任
建築士法
建築基準法

建築基準関係法令に適合した構造計算・設計図作成等
瑕疵担保責任施工者

契約内容に対して信義に基づいた確実な工事の履行

建設業法

10

《民間建築の事例》《地方自治体の公共建築の事例》○ ①品質とコストのバランスを確認した上で必要な判断を行うこと、②建設コストの不透明性を是正して本来の品質的価値を確認したいため、CM方式を導入した。
○ CMRは、計画段階から設計者による基本プランに対してコスト・
プランニングを行うことで、目標コストを設定した。工事段階では、会議による情報管理、工事監理状況・施工体制の確認、全体工程の管理、コスト管理等を行った。

○ 設計段階から工事完成まで、CMRの専門的な技術力を活用することで、コスト縮減と工期短縮が期待される。
○ また、発注者が専門工事企業を個別に選定した上で、専門工事
企業の工事費に現場管理費等を上乗せし、元請企業に工事発注する｢コストオン方式｣を採用。

建 築 主

発 注 者

Design Managementチーム

設
設
計
者

工
事
監
理
者

計

Ｃ
Ｍ
Ｒ

者

１
建
築
工
事

実線：契約の流れ

２
空
調
・
衛
生
設
備
工
事

３
電
気
設
備
工
事

コ
ス
ト
オ
ン
Ａ
Ｖ
設
備
工
事

・・・・・

11
外
構
工
事

Ｃ
Ｍ
Ｒ

元請企業
コストオン
専
門
工
事
企
業

専
門
工
事
企
業

専
門
工
事
企
業

専
門
工
事
企
業

矢印：指示の流れ

参考：CMガイドブック（日本コンストラクション・マネジメント協会）

参考：広報みなみそうま（2007年２月号）

11

２－１．公共土木分野におけるＣＭ方式（１） 発注者支援型ＣＭ方式① 各プレーヤーの役割と責任○ 会計法・地方自治法では給付の確認のための監督、品確法では品質確保のための監督が義務付けられているが、発注者側に体制的・技術的な不足が生じる場合、適正な者に外部委託することができる。
○ 発注者支援型CM方式では、発注者の監督業務のうち、“判断・意思決定”のための支援のほか、コスト縮減・工期短縮等の技術提案をCMRに担わせるものである。
○ ＣＭＲは善良な管理者の注意義務を負い、設計成果物は設計者、工事目的は施工者が一義的な責任を負う。
プレーヤー
プレーヤー

主
主 な
な 役
役 割
割

入札契約の透明化・競争性の確保、契約内容の公表
発注者
契約の適正な履行を確保するための監督・検査
公共工事の品質確保のための監督・検査等
工事全体の最適化の支援、関連工事間の調整の支援、コスト縮減・工期短縮等の技術提案・審査支援等

設計者

関係法令に適合した構造計算・設計図作成等

任
任

・価格と品質が総合的に優れたものを、
タイムリーに調達し継続的に提供する
責任
・国民のニーズにあった社会資本整備に
関する責任

関係法令
関係法令

適正化法
会計法・地方自治法
品確法

善良な管理者
の注意義務
民

ＣＭＲ

責
責

道路構造令
等

法

債務不履行責任
瑕疵担保責任施工者

契約内容に対して信義に基づいた確実な工事の履行

建設業法

12

② 試行工事における発注者支援型ＣＭ方式におけるＣＭＲの業務範囲と権限
判断・
意思決定

確認・
照査

交渉・調整

資料分析・
評価

業務遂行行為

設計照査

工事発注内容に対応する設計内容（現場への適用性等）を
照査する。

－

△

－

○

施工計画書の受理

施工者より提示された施工計画の内容を確認し、受理する。

－

○

－

○

品質計画書の承諾

施工者より提示された品質計画書の内容を確認し、承諾する。

－

△

－

○

施工体制のチェック

施工体制把握マニュアルに従い、施工体制チェックを行う。

－

○

－

－

材料の確認

使用される材料の品質に関して、試験成績票等に基づいて
確認する。

－

○

－

－

工事施工の立会い

監督職員の立会いが必要な工種において、工事施工の立会
いを行う。

－

○

－

○

段階確認

仕様書に規定された段階確認時に、支持層等の確認を行う。

－

△

－

○

工区間調整

関連する２以上の工事の工程調整を行い、請負者間の合意
を得る。

×

－

○

○

工程の把握

工事の進捗状況を把握する。

－

○

－

－

VE提案の評価

設計者から提示されたVE提案について、その妥当性を分析・照査する。

－

○

－

○

設計変更協議施工者の要請に基づき、設計変更の妥当性協議を行う。

－

－

○

○

関係機関との協議

工事の関係機関と施工協議を行う。

×

－

－

○

地元住民対応

地元住民等の苦情、要望に対し必要な措置を行う。

×

－

－

○

出来形等の確認出来形、出来映え及び施工管理記録について、施工管理基
準等に基づき確認する。

－

○

－

業務項目

施
工
監
理
段
階

業

務

内

容

モニタリング結果（多様な意見の一例）

z CMRの能力が高いことから、CMRが設計照査の“確認・照査”を行った。（美濃関JCT）

z 現場の材料評価は、発注者に準ずる権限を与えた方がよい。権限を拡大する場合、リスクと責任の検討が必要。（森吉山・胆沢
ダム／発注者）z 現場の施工調整は、発注者に準ずる権限を与えるべき。（森吉山・胆沢ダム／発注者）

z 設計変更、コストに係る裁量範囲をもう少し拡げれば、具体的な参考） ｢マネジメント技術活用方式試行評価検討会 中間とりまとめ｣を参考に作成○：CMRに行わせることが可能な業務、×：CMRに行わせることができない業務△：部分的にCMRに行わせることが可能な業務（例えば、特に重要な構造物の場合、発注者自らが行うものとする）

指示や施工調整が円滑になると思う。（森吉山・胆沢ダム／施工者）
z CMRが一元的に窓口対応しており、｢発注者に確認が必要な案

件｣と｢CMR自らの交渉・調整で問題ない案件（施工者の施工範
囲部分など）｣を切り分けている。（美濃関JCT）
z 施工者が対応してきた渉外交渉分野は、長期に亘るコミュニ
ケーションを図るため、CMRに任せることも考えられる。（森吉山・胆沢ダム／施工者）

13

③ 今後のＣＭＲの業務範囲と権限（案）

工事発注内容に対応する設計内容を照査する。

資料分析・
評価

設計
照査

交渉・
調整

－

確認・
照査

業 務 内 容

判断・
意思決定

業務項目

業務遂行行為

△

－

○

↓
－

○

－

○

使用される材料の品質に関して、試
験成績票等に基づいて確認する。

－

○

－

－

△

○

－

－

関連する２つ以上の工事の工程調整を行い、請負者間の合意を得る。

×

－

○

○

工区間
調整

設計変
更協議

施工者の要請に基づき、設計変更の妥当性協議を行う。

材料の確認
施工監理段階関係機
関との協議

工事の関係機関と施工協議を行う。

地元住
民対応

地元住民等の苦情、要望に対し必要な措置を行う。

↓

↓
△
－

－

○

△

－

○

○

×

－

－

○

↓
×

－

△

○

×

－

－

○

↓
－

△

○

デメリット

適用性

《ＣＭＲの業務範囲とする》
zプロポーザル方式において、技術的に信頼できる
CMRを選定している。

z代替案の検討により、コスト縮減や工期短縮の可能性がある。
z施工上の問題の早期把握に伴い、工事の遅延や手戻りを防ぐことが可能となる。

zよって、設計照査は全て
CMRに行わせることができると考えられる。

z専門技術力に基づく判断が求められるため、的確かつ迅
速な対応が図れる。

z不適切な判断・意思決定の場合、工事目的物の品質低下、工事の遅れ・手戻りの可能性がある。

zCMRが判断することで、工事の迅速化が図れる。

z不適切な判断・意思決定の場合、工事目的物の品質低下、工事の遅れ・手戻りの可能性がある。

zCMRが判断することで、工事の迅速化が図れる。

z正当な理由なく増額変更される可能性がある。
z変更内容に起因して問題が生じた場合、CMRが責任を負いきれない可能性がある。

z専門的な内容でも迅速に対応することができるため、確
実なコミュニケーションが図れる。

z適切な対応ができなかった場合、発注者が責任を負うとともに、工事進捗に影響を及ぼす可能性がある。

z事業全体を把握しているため、対応の迅速化が図れる。

z適切な対応ができなかった場合、発注者が責任を負うとともに、工事進捗に影響を及ぼす可能性がある。

○

↓

×

メリット

《一部ＣＭＲの業務範囲とする》
z会計法・地方自治法、品確法において、監督業務を外部委託することは可能であり、一部CMRに権限を与えた場合の責任のあり方を検討する必要がある。
z軽微な設計変更協議についてはCMRに行わせることが考えられる。

《一部ＣＭＲの業務範囲とする》
z技術的な調整・説明など、利害関係が生じない場合、
一部、CMRが交渉・調整
することは問題ないと考
えられる。

14

（２）アットリスク型ＣＭ方式
各プレーヤーの役割と責任○ CMRは、自らが選定し発注者から承認を得た専門工事企業をマネジメントすることで、工事全体を完成させる。なお、CMR自らが部分的に施工することも考えられる。
○ 設計成果物は設計者、工事の完成はCMRが一義的な責任を負う。
○ CMRに対して、工事の完成に対する瑕疵担保責任を求める｢請負契約｣として契約を締結する。

プレーヤー
プレーヤー

主
主 な
な 役
役 割
割

入札契約の透明化・競争性の確保、契約内容の公表
発注者
契約の適正な履行を確保するための監督・検査
公共工事の品質確保のための監督・検査等工事の完成、専門工事企業の選定、資機材等の調達・資金貸付、工事全体の最適化、関連工事間の調整等

設計者

関係法令に適合した構造計算・設計図作成等

専門工事
企業

ＣＭＲとの契約内容に対して信義に基づいた確実な工事
の履行

任
任

・価格と品質が総合的に優れたものを、
タイムリーに調達し継続的に提供する
責任
・国民のニーズにあった社会資本整備に
関する責任

関係法令
関係法令

適正化法
会計法・地方自治法
品確法

民

ＣＭＲ

責
責

債務不履行責任

道路構造令
等

法

瑕疵担保責任建設業法

15

（３）ピュア型ＣＭ方式
各プレーヤーの役割と責任○ CMRは、発注者が選定した専門工事企業をマネジメントすることで、工事全体を完成させる （CMRが専門工事企業を選定する場合もあり得る）。
○ CMRは善良な管理者の注意義務を負い、設計成果物は設計者、工事目的物は専門工事企業が一義的な責任を
負う。

プレーヤー
プレーヤー

主
主 な
な 役
役 割
割

入札契約の透明化・競争性の確保、契約内容の公表
発注者
契約の適正な履行を確保するための監督・検査
公共工事の品質確保のための監督・検査等

工事全体の最適化、関連工事間の調整等（専門工事企業の選定を含める場合もある）

設計者

関係法令に適合した構造計算・設計図作成等

専門工事
企業

ＣＭＲとの契約内容に対して信義に基づいた確実な工事
の履行

任
任

・価格と品質が総合的に優れたものを、
タイムリーに調達し継続的に提供する
責任
・国民のニーズにあった社会資本整備に
関する責任

関係法令
関係法令

適正化法
会計法・地方自治法
品確法

善良な管理者
の注意義務
民

ＣＭＲ

責
責

道路構造令
等

法

債務不履行責任
瑕疵担保責任建設業法

16

３．ＣＭフィーについて
３-１．ＣＭフィーの考え方○ CMフィーは、CMRの役割と責務に応じた対価を支払うことを原則とする。

ＣＭＲの役割発注者支援型ＣＭ方式

アットリスク型ＣＭ方式

発注者の監督業務の支援

元請一括方式において元請企業が行っている業務全般

ピュア型ＣＭ方式
元請一括方式において元請企業が行っている業務のうち、
マネジメントに係る業務

工事の品質確保と完成

善良な管理者としての注意義務

ＣＭＲの責務

善良な管理者としての注意義務（自らが選定した専門工事企業のマネジメントによる）（発注者あるいは自らが選定した専門工事企業のマネジメントによる）ＣＭＲとの契約

準委任契約※

請負契約

準委任契約※

工事目的物に
対する責任

施工者

CMR

専門工事企業

業務委託費の積算に準拠
ＣＭフィーの積算方法

CMRの直接人件費、直接経費、率計上による間接経費、
インセンティブフィー

工事費の積算に準拠

全体工事費から専門工事企業の全体工事費のうち、工事費を差し引いた金額

CMRが担うマネジメント範囲相当※ 準委任契約 ： 民法第656条 法律行為以外の事務を委託する契約。“委任契約”と同様の取扱いとなっている。

17

３-２．発注者支援型ＣＭ方式におけるＣＭフィー（１） 試行工事におけるＣＭフィーの積算方法《美濃関ＪＣＴ、信濃川築堤》《森吉山ダム、胆沢ダム》

現場技術業務の積算方法にインセンティブを追加｢中間とりまとめ｣における費用構成例に準拠

ＣＭ業務費用

ＣＭ業務費用

直接費

直接費

直接人件費

直接人件費

直接経費
間接業務費

技術経費

直接経費

直接人件費＋諸経費の
約３０％

諸経費等

業務管理費
諸経費
一般管理費等

インセンティブフィー

直接人件費の
約９０％

美濃関JCT：なし
信濃川築堤：コスト縮減に係るVE提案内容に応じて、最大で技術経費の10%相当額

インセンティブフィー

一般管理費

直接人件費の約１９０％

付加利益

直接人件費＋一般管理費の約６％コスト縮減に係るVE提案による縮減額から、妥当性検討に要する費用を除いた費用の10%相当額

18

（２） 発注者支援型ＣＭ方式におけるＣＭフィーの考え方○ 工事の進捗に伴い新たに発生したニーズに対し、現場技術者の能力範囲のみで対応するのではなく、本支店技術者等の支援を受けて対応することも想定されるため、これに対し適切なフィーを計上する。
○ CMRの高い能力から得られる価値（社会的便益の向上に資する技術提案）に対して適切なインセンティブフィー
を付与する。
《ＣＭ業務費用の考え方》《ＣＭ業務費用の考え方》《インセンティブフィーの考え方》《インセンティブフィーの考え方》

題
題○ CM業務に対する標準的な契約書が定められておらず、前金払いや部分払いのあり方が不明確になっている。

○ VE提案に対して、既検討内容として却下されることが多く、インセンティブの仕組みが十分に機能していない。

方向
向性
性
方

○ さらに試行を重ねつつ、CM業務のコスト調査
により、実態を把握する。

○ CMRが必要とする費用に対する支払いのあり方を検討する。

○ CMRの高い能力を活用することにより社会的便益の向上（コスト縮減、工期短縮等）を図る
ため、積極的な技術提案を促すインセンティ
ブフィーのあり方を検討する。

課
課○ 本支店技術者等のサポートを受けた場合の経費は一般管理費で計上されているが、適正な費用であるか確認が必要。
○ 業務内容によっては、積算上の技術者レベル
より高い技術者レベルを配置することもありうる。

前金払い、部分払いの活用のあり方を検討

直接経費

現状のとおり、専門技術者の派遣を要請した場合等には適切な設計変更

直接費
直接人件費

コスト調査結果を踏まえ、見直しの必要性を検討

ＣＭ業務費用
一般管理費
ＣＭフィー
ＣＭフィー

諸経費等
付加利益
インセンティブフィー

コスト縮減（維持管理費も含む）や工期短縮
等の社会的便益の向上に資する技術提案に対するインセンティブのあり方を検討する。 19

《コスト縮減に係るインセンティブフィーの考え方》【案１_積極的なＶＥ提案を促すための適切な条件明示】○○ 積極的なVE提案を促すため、CM業務契約時に施工条件等が不確定な部分を適切に明示し、それ以外のインセンティブフィーの対象となる範囲を明
積極的なVE提案を促すため、CM業務契約時に施工条件等が不確定な部分を適切に明示し、それ以外のインセンティブフィーの対象となる範囲を明確にしておく。
確にしておく。
《効果》《課題》

z インセンティブフィーの対象となる技術提案範囲が明確となるため、積極的なVE提案が期待できる。

z インセンティブフィーの対象とならない部分に対し、CMRから積極的な提案がなされない可能性がある。

【案２_積極的なＶＥ提案を促すための報酬割合の引上げ】○○ CMRの積極的なVE提案を促すために、縮減額に対する報酬割合を現状の10%から引上げる。
CMRの積極的なVE提案を促すために、縮減額に対する報酬割合を現状の10%から引上げる。
⇒⇒ 設計照査段階におけるVE提案
設計照査段階におけるVE提案 ：： 例えば、縮減額の20%
例えば、縮減額の20%⇒⇒ 施工段階におけるVE提案
施工段階におけるVE提案 ：： 例えば、縮減額の20%
例えば、縮減額の20%

《効果》

《課題》

z これまでよりも積極的なＶＥ提案が期待されるため、コスト縮減に寄与する。

z 報酬割合を引上げることで、発注者が提案の採用を慎重になる可能性がある。

【案３_積極的なＶＥ提案を促すための目標縮減額契約】○○ CMRにVE提案を求める場合、コスト縮減目標を設定し、VE提案された縮減額の達成度に応じてインセンティブフィーを支払う。
CMRにVE提案を求める場合、コスト縮減目標を設定し、VE提案された縮減額の達成度に応じてインセンティブフィーを支払う。
工事の予定価格

目標縮減額

コスト縮減の目標額－⊿ ＋⊿

目標縮減額との差額の一定割合をインセンティブとしてCMRが受け取る

VE提案後の工事費《効果》

目標縮減額もＣＭＲ選定の評価項目とする
目標縮減額との差額の一定割合をペナルティとしてCMRが負担する《課題》

z インセンティブを得るため、またペナルティを避けるため、CMRによる積極的なz CMRは、目標縮減額の設定でリスクを負うことになるため、CM業務費用を高VE提案が期待できる。
めに見積る可能性がある。
z 目標縮減額をCMR選定の評価項目とするで、工事費のコスト縮減が期待できる。 z 施工者がVE提案に対応できない場合、提案内容が実現できないこともある。

20

《コスト縮減以外に係るインセンティブフィーの考え方》【案４_技術提案による工期短縮等の効果を評価】○○ 災害復旧工事など、供用効果の早期発現が特に重要な工事において、CMRの技術提案に基づいて工期短縮された場合、短縮日数に応じたインセ
災害復旧工事など、供用効果の早期発現が特に重要な工事において、CMRの技術提案に基づいて工期短縮された場合、短縮日数に応じたインセ
ンティブフィーを支払う。
ンティブフィーを支払う。
報酬額

報酬額

３０日

６０日

９０日

短縮日数

３０日

６０日

９０日

短縮日数

《効果》

《課題》

z コスト縮減以外の技術提案に対して、CMRの貢献度を評価するため、積極的な技術提案が期待できる。
z 工期短縮に伴い、供用効果の早期発現を図ることができる。

z 工期短縮の技術提案の場合、施工者の協力も求められるため、CMRと施工者の貢献度の評価が難しい。
z 工期短縮の結果から、供用効果の早期発現に対する適正な報酬額の設定が難しい。
z コスト縮減に係るVE提案と異なり、工期短縮では予算が縮減されないため、インセンティブフィーを支払う予算を確保しておく必要がある。

21

３－３．アットリスク型及びピュア型ＣＭ方式におけるＣＭフィー（1）ＣＭフィーの考え方
ＣＭ
Ｍ業
業務
務費
費用
用の
の考
考え
え方
方
Ｃ
効果
果
効
課題
題
課

アットリスク型ＣＭ方式
アットリスク型ＣＭ方式

ピュア型ＣＭ方式
ピュア型ＣＭ方式○ CMRは発注者と請負契約を締結しており、瑕疵担保責任を負うとともに、工事施工において、一般的災害、第三者への災害等のリスクを負う。
○ CMRは、工事費相当額で契約し、 リスク費用として｢工事保険料｣｢損害保険料｣｢補償費｣等を計上する。
○ CM業務費は、CMRの役割に応じて「直接工事費」「共通仮設費」「現場管理費」「一般管理費等」の一部とする。

○ CMRは工事施工しないため、これまで元請企業が負っていた瑕疵
担保責任や一般的損害・第三者への損害等のリスクが軽減され、専門工事企業にリスクが移行する。
○ よって、CMRは「アットリスク型CM方式｣に比べ、リスク費用としての｢工事保険料｣｢損害保険料｣｢補償費｣ 等の計上が不要となる。
○ CM業務費は、間接経費のうち「現場管理費」「共通仮設費」「一般管理費等」の一部とする。

z 従来の元請一括発注方式と工事全体額は変わらない。
z 予見できないリスクをCMRに負わせる場合、オプションとして最大保証価
格（GMP）によって、事業費の超過を抑制することができる。

z 従来の元請一括発注方式と工事全体額は変わらない。
z 専門工事企業は、発注者と直接契約するため適正な対価を得ることができる。

z GMPにより予見できないリスクをCMRに負わせる場合、入札参加者がリスク発現によって生じる費用を見込むため、入札価格が高くなる可能性がある。また、通常より入札手続きに時間を要する可能性がある。

z 設計変更が生じた場合、専門工事企業とCMRが担う範囲に応じた積算が複雑になる。
z 企業規模が小さい場合、保険料の料率が高く、全体工事費が高くなる可能性がある。

工事費
工事費

工事価格

工事原価

直接工事費 ・・・材料費 等

工事費
工事費

工事価格

工事原価

積算
算体
体系
系
積

共通仮設費

間接工事費
・・・安全費、技術管理費 等

共通仮設費

現場管理費 ・・・現場従業員の給料 等

現場管理費 ・・・工事保険、補償費、現場従業員の給料
等
一般管理費等：専門工事企業の工事費：ＣＭＲの業務費・・・本支店の役員・従業員の給料、本支店経費、
付加利益 等・・・安全費、技術管理費 等

一般管理費等・・・本支店の役員・従業員の給料、本支店経費、
付加利益 等に要する費用ＣＭＲが実施する業務範囲

間接工事費

直接工事費

22

（２）アットリスク型ＣＭ方式においてＧＭＰを適用する場合の考え方○ アットリスク型CM方式では、CMRは工事全体の品質確保・完成の責任を負うため、工事費相当額として最大保証価格（GMP）を設定することも考えられる。
○ 工事費相当額としての最大保証価格（GMP）を上回った場合は、CMRがその費用を負担する。（ケース１）
また、最大保証価格（GMP）を下回った場合は、差額の一定割合をインセンティブフィーとする。（ケース２）

最大保証価格（ＧＭＰ）

契約時

予備費
（リスク管理費）

工事費

ＣＭＲが負担完成時（ケース１）

完成時（ケース２）

最終工事費

最終工事費

ＣＭＲの 発注者 予備費の利益
へ
残額

ＣＭＲのインセンティブ
例） ＣＭＲ：５０％
発注者：５０％

差額＝最大保障価格（ＧＭＰ）-最終工事費-予備費の残額
23

４．ＣＭＲの選定方法について
４-１．ＣＭ業務の発注方式
発注者支援型ＣＭ方式
ＣＭＲの役割

ＣＭＲの責務

発注者の監督業務の支援

善良な管理者としての注意義務

ＣＭＲとの契約

準委任契約

入札方式

プロポーザル方式（総合評価型）

ピュア型ＣＭ方式

元請一括方式において元請企業が

元請一括方式において元請企業が行って行っている業務全般

いる業務のうち、マネジメントに係る業務

工事の品質確保と完成

善良な管理者としての注意義務（自らが選定した専門工事企業の（発注者あるいは自らが選定した専門

マネジメントによる）工事企業のマネジメントによる）

請負契約

準委任契約

専門工事審査型総合評価方式（高度技術提案型）

プロポーザル方式（総合評価型）（高度な専門技術を求める場合）（工事に係る評価）（高度な専門技術を求める場合）

ヒアリングによる技術力の確認

交通遮断の短縮日数

ヒアリングによる技術力の確認

評価の配点を大きくする項目（効率的なマネジメント力を求める場合）
の一例
実施方針、
特定テーマによる取組み方法
備考

アットリスク型ＣＭ方式

騒音の低減 等
（マネジメントに係る評価）（効率的なマネジメント力を求める場合）

実施方針、

実施方針、

特定テーマによる取組み方法

特定テーマによる取組み方法
専門工事企業の選定を業務範囲に含む
場合、その旨を示す必要あり

24

４-２．ＣＭＲの資格要件（１） ＣＭＲに求める要件○ CMRには、CM業務の特性から、｢適格要件｣と｢能力要件｣が求められる。
○ 特に、担当技術者に求める要件は重要であり、効率的な施工、コスト縮減等のマネジメント効果に大きく影響を及ぼすものである。

《ＣＭＲに求める要件》《ＣＭＲに求める要件》《適格要件》《適格要件》《能力要件》《能力要件》

立場に対する適格性を求める要件

業務範囲に対する執行能力を求める要件

実施組織に求める能力要件
z それぞれの業務範囲において、業務を遂行するための技術者を配置できる。
z 配置技術者の代替要員も含め、担当技術者に対する支援体制がある。
担当技術者に求める能力要件
z １人の技術者が全ての要件を具備することをもとめるのではなく、｢担当技術者チーム｣として要件を具備することを求める。

25

（２） ＣＭＲに求める要件（案）○ 調査・設計業務等及び工事では、資格要件および実務経験の有無は規定されているが、経験年数は求められていない。
○ 発注者支援業務技術者等及びCM方式試行工事では、資格要件および実務経験年数が規定されており、資格要件は技術士又は一級土木施工管理技士が多く、実務経験は５年以上が多く見られる。また、高度技術を必要とするCM方式の場合、専門的な資格要件と長期の実務経験を求めている。
○ なお、効果的なマネジメントの実施にあたり、発注者としての経験を求めることも考えられる。

適格要件

発注者支援型ＣＭ方式

アットリスク型ＣＭ方式

ピュア型ＣＭ方式

当該工事の詳細設計業務の受注者及び工事請負者との資本・人事面での独立性

建設業法上の特定建設業者としての許可－

マネジメント業務を迅速かつ効果的に遂行できる技術者を組織できること
有資格者名簿に登録されている者

組織要件
能力要件

z業務成績評定が平均○点以上
z工事成績評定が平均○点以上

資格

同種業務又は工事の実務経験年数
発注者としての実務経験

契約方法
ＣＭＲの責務

一級土木施工管理技士

z業務成績評定が平均○点以上
z工事成績評定が平均○点以上

技術士又は一級土木施工管理技士

高度技術を必要とする場合、別途、専門的な資格も可能とする（例：ダム工事総括監理技術者等）

経験

技術者
要件

技術士又は一級土木施工管理技士

z 工事成績評定が平均○点以上

準委任契約

同種工事の実務経験年数

同種業務又は工事の実務経験年数

請負契約

準委任契約

z善良な管理者としての注意義務z瑕疵担保責任z善良な管理者としての注意義務

z債務不履行責任z債務不履行責任z債務不履行責任26

参考_試行工事における資格要件：発注者支援型ＣＭ方式
適格
格要
要件
件
適

《美濃関ＪＣＴ》《美濃関ＪＣＴ》《信濃川築堤》《信濃川築堤》z 工事とＣＭ業務の両方を受注できない。
z 対象工事の詳細設計業務受注者はＣ

z ＣＭ業務を受注した者及びこれと資本・Ｍ業務を受注できない。

《実施組織》
z 有資格者名簿（土木関係建設コンサル
タント業務）に登録された者

人事面等において関連がある者は、Ｃ
Ｍ業務に係る工事・設計業務の入札に参加できない。
《実施組織》z 地方整備局長から土木関係コンサルタ
ント業務に係る一般競争（指名競争）
参加資格の認定を受けていること。

《森吉山ダム》《森吉山ダム》《胆沢ダム》《胆沢ダム》z ＣＭ業務を受注した者又はこれと資本・人事面で関連のある者は、関連業務・工事の入札に参加できない。

《実施組織》z 地方整備局長から土木関係コンサルタント業務に係る一般競争（指名競争）参加
資格の認定を受けていること。

ＣＭ
ＭＲ
Ｒに
に対
対す
する
る要
要件
件
Ｃ

《実施組織》z 同種設計においてTECRIS平均評価点75点以上、もしくは同種施工監理において平均評価点75点以上を優位に評価する。
z マネジメント業務を遂行できる技術者集団を組織できる企業を対象とする。

能力
力要
要件
件
能

《管理技術者》
z 技術士（建設部門）または一級土木施
工管理技士
z 設計または施工で実務５年以上《主任現場技術員》
z 技術士（建設部門）または一級土木施
工管理技士
z 設計または施工で実務５年以上《現場技術員》
z 二級土木施工管理技士
z 設計または施工で実務４年以上《管理技術者》
z 技術士（建設部門）または一級土木施工管理技士、ＲＣＣＭ
z 設計または施工で実務５年以上《主任現場技術員》
z 技術士（建設部門）または一級土木施工管理技士、ＲＣＣＭ
z 設計または施工で実務５年以上《現場技術員》
z 二級土木施工管理技士
z 設計または施工で実務４年以上《管理技術者》
z 本体工事の施工管理と施工計画の合計実務15年以上《主任技術者》
z 技術士（建設部門）またはダム工事総括管理技術者z 本体工事の施工管理で実務10年以上《技術員》
z 一級土木施工管理技師または同等の技術者《管理技術者》
z 本体工事の施工管理と施工計画の合計実務12年以上
z 技術士（総合技術監理部門）または本体工事の施工管理と施工計画の合計
実務２年以上《主任技術者Ａ》
z 技術士（建設部門）またはダム工事総括監理技術者z 本体工事の施工管理で実務７年以上《主任技術者Ｂ》
z 技術士（建設部門）またはダム工事総括監理技術者z 本体工事の施工管理と施工計画の合計実務７年以上

モニ
ニ
タリ
リン
ング
グ結
結果
果
モ
タ

《各試行工事共通》
z CMRの選定にあたり、CM方式の導入目的に応じた適切な評価項目・配点の検討が必要である。
《美濃関ＪＣＴ》
z CMRの能力は、資格よりも実務経験が重要ではないか。
z 米国では、実務経験を要件としている。

《森吉山・胆沢ダム》
z CMRに対して、適切な品質とコストのバランスを求める場合、CMRに発注者側のマ
ネジメントを経験した技術者を加える必要もある。

27

５．ＣＭ業務の評価方法について【発注者支援型ＣＭ方式】○ CM業務の評価方法とその評価結果の活用について検討する必要がある。
○ 評価方法では、CM業務に対応した業務成績評定要領を作成することにより、CMRの活動をより適切に評価することが可能となる。
○ 評価結果の活用では、入口評価においてCM業務の実績を反映することで、よりマネジメント能力の高い者を選定できる可能性が高まる。

改善の方向性改善の方向性

具体的な改善策
具体的な改善策○ 現行の業務成績評定要領は、ＣＭ業務に対応していない。
⇒ CMRの活動が評定に適切に反映されていない可能性がある。

ＣＭＲの活動の適切な評価（出口評価）

ＣＭ業務に対応した業務成績評
定要領の整備（ＣＭ業務又は発注者支援業務）

評価
価結
結果
果の
の活
活用
用
評

○ ＣＭ業務の評価結果が効果的に入口評価に反映されていない。
⇒ CM業務に求める最適な能力を有する企業を選定できない可能性がある。
○ ＣＭＲが建設会社でも、業務成績評
定で評価される。
⇒ 建設会社にとって、工事受注のメリッ
トにつながらない。

ＣＭ業務の入口評価において、ＣＭ業務の実績を評価
ＣＭＲの実績を適切に評価（入口評価）

効
効

果
果

次回以降のＣＭ業務において、
マネジメント能力の高い者を選定できる可能性が高まる。

○ 工事目的物の品質確保・向上○ 発注者リスクの軽減

評価
価方
方法
法
評

現状の課題
現状の課題

工事の企業評価において、ＣＭ
業務の実績を工事の実績と同等に評価【アットリスク型ＣＭ方式】○ 請負契約であるため、工事成績評定で評価することが考えられる。

【ピュア型ＣＭ方式】○ 準委任契約であるため、業務成績評定にて評価することが考えられるが、発注者支援型CM方式と同様の課題・改善策が想定される。
28

６．今後の課題について（１） ＣＭＲの業務範囲・権限・責任○ ＣＭ方式のニーズに対して、適切な契約範囲・権限・責任のあり方をさらに検討する必要がある。
○ ＣＭＲが社会的責任やコンプライアンスに違反した場合の対応について検討しておく必要がある。

（２） 適切なＣＭフィー○ ＣＭＲには、種々の分野・内容に対して、迅速かつ正確な対応が求められることから、総合的な技術力を維持・確保するために必要なフィーのあり方を検討する必要がある。
（前金払い・出来高部分払い、ＣＭ業務のコスト調査、積極的なＶＥ提案を促すインセンティブフィー）（３） 専門工事企業の評価○ アットリスク型ＣＭ方式やピュア型ＣＭ方式において、専門工事企業の評価基準の確立、評価のためのデータ蓄積が必要である。

（４） 成績評定要領の整備○ ＣＭＲの役割を適切に評価できる成績評定要領の整備が必要である。

（５） 実施マニュアルの整備○ ＣＭ業務に対応した契約約款、入札説明書等、発注担当者向けの実施マニュアルを作成する必要がある。

29

参考－１_元請一括方式とアットリスク型ＣＭ方式の比較○アットリスク型ＣＭ方式のＣＭＲは、従来の元請一括方式の元請企業と同様の役割・責任であり、施工者側のマネジメントを行うものである。
○アットリスク型ＣＭ方式では、ＣＭＲが選定した下請企業は、支払い内容を透明化した上で、発注者の承認を得る必要がある。

《 元請一括方式 》《 アットリスク型ＣＭ方式 》

発注者側

発 注 者

発 注 者
下請企業の
選定の承認

元請企業

発注者側リスクをＣＭＲに移転する場合にはＧＭＰによる契約

支払いの透明化Ｃ Ｍ Ｒ（ｵｰﾌﾟﾝﾌﾞｯｸ方式）

役割・責任は同じ

施工管理

下請企業

下請企業

下請企業

受注者側

下請企業

下請企業

下請企業

実線：契約の流れ 矢印：指示の流れ30

参考－２_米国のＣＭ方式の事例
２－１_メリーランド州道路局（１）ＣＭ方式の概要 （発注者支援型ＣＭ方式）《ＣＭＲの選定・契約》○ ＣＭＲは、技術提案を審査して選定しており、価格は審査していない。
○ ＣＭ業者の登録制度はない。
○ 報酬は、施工監理に必要な人／日に基づくコスト＋フィーで算定する。
《ＣＭＲの役割・責任》○ 工事の日常の監督はＣＭＲが行うが、通常検査・月払い時検査・完成
時検査はインハウスエンジニアが行っている。
○ ＣＭＲは、発注者の立場で工事監理を行っており、工事の完成・品質の責任（リスク）は負わない。
○ ＣＭＲの導入は、インハウスエンジニアの減少への補完であり、品質確保やコストの透明性の確保が理由ではない。
《施工者について》○ メリーランド州道路局ではCM方式に限らず、施工者は、自社施工率
を工事費の50%以上、地元の企業を工事費の15～30%程度使うことが義務化されており、専門工事企業は、工事の予算において、州と連邦の最低賃金が保障されている。

※ メリーランド州道路局（MdSHA）への現地ヒアリング結果を元に作成

実線：契約の流れ 矢印：指示の流れ

31

（２）適用事例 （発注者支援型ＣＭ方式）

施工前《ＣＭ試行工事の概要》○ 総額約120万ドルの駅前通りの交差点改良工事で、関係機関・土地所有者等との調整が多い。
○ よって、CMRの参画により、従来の州道路局職員による施工契約管理及び検査スタッフを効果的に補助できるかを検証するために、CM方式を導入した。
《ＣＭＲの主な業務内容》
施工後○ CMRは、設計者とは独立したコンサルタントであり、主な業務内容は、以下のとおりである。
・ 関係機関・土地所有者等との調整、会議運営
・ 契約内容の履行の確認
・ プロジェクトの記録、関係文書等の管理 等○ なお、CMRは、工事上の大きな問題がなければ、CMRが対応策を判断して施工者に指示することがある。
○ CMRによるマネジメントが発注者の承認を得て工事が進められた場合、CMRは工事に関する責任を負うことはない。
《ＣＭ試行工事の評価》

発 注 者

発
注
者
側

Ｃ Ｍ Ｒ

○ CMフィーは、州道路局職員が監督業務を行った場合と同程度の費用であり、工事費の約20%であった。
○ 道路開発局は、CM方式の試行工事が成功したものと考えており、今後も他のプロジェクト
へもCM方式の導入を検討する。ただし、職員の代替ではなく、職員の不足を補完する役割であるべきと考えている。

施工監理

元請企業
《工事完成の責任》

受
注
者
側

専
企門
業工
事

専
企門
業工
事

専
企門
業工
事

専
企門
業工
事

実線：契約の流れ 矢印：指示の流れ※ メリーランド州から入手した「建設マネジメント業務 パイロットプロジェクト報告書」を元に作成

32

２－２_カリフォルニア州交通局○ カリフォルニア州交通局では、発注者が下請企業の選定及び下請企業への支払いについて関与している。

発 注 者○ 発注者は、下請企業の使用を承認する権利を有する。
○ ただし、実態はライセンス保持による能力証明の確認のみであり、具体的な企業選定に関与しない。

下請企業の選定への関与

下請企業への支払
いへの関与○ 発注者は、元請企業の施工計画を承認し、施工計画に基づく資金繰り計画を支払いの基本とする。
○ 発注者は月単位で出来高を検測し、元請企業に支払いを行う。

元請企業
支払いの透明化（ｵｰﾌﾟﾝﾌﾞｯｸ方式）

下請企業

下請企業

下請企業

実線：契約の流れ
矢印：指示の流れ○ 発注者の積算価格はユニットプライス。
○ 価格は入札前に事前公表。

○ 法的には発注者の検査が完了している時点で、元請企業は下請企業に対する支払い義務が生じる。
○ 元請企業は下請企業に対して、月々の支払い
内容を公表している。下請企業は、自ら施工した分に対して元請企業から支払いを受けているか確認できる。
○ 元請企業による下請企業への不払いの問題には、発注者として対応する。
○ 下請企業への不払いの問題が生じた場合、下請企業は発注者に報告し、発注者は元請企業への支払いを停止する。元請企業による支払い証明が発注者に提出されなければ、以後の支払いを再開しない。

※ 「平成１８年度先進国における公共工事の低価格入札に関する調査業務 報告書 平成１９年３月 （社）国際建設技術協会」を元に作成

33