技報 第 14 号（2016 年）

複雑な線形を有した将来拡幅対応橋梁の PCaPC 床版の設計・製作－新名神高速道路

木津川橋－

ピー・エス・コンクリート(株) 滋賀工場

湯口茂

ピー・エス・コンクリート(株) 滋賀工場

東間賢一郎

ピー・エス・コンクリート(株) 滋賀工場

大野雅也

大阪支店

小川友宏

土木技術部
内側運用区間（標準幅員部）

C
L 485

１．はじめに

485
完 成 系

3100

木津川橋は，京都府京田辺市～城陽市に位置する新名神高9810
アスファルト舗装 t=80mm
プレキャストPC床版
3.0～-2.5%

速道路の新設鋼道路橋である．本橋梁は地形上の制約から中間支点部に斜角 45～65 度を有しており，斜角の影響によるね6000

じりモーメントに抵抗するために支間部には鈑桁構造が，中2390

外側運用区間（広幅員部）
変化
アスファルト舗装 t=80mm
プレキャストPC床版
2.5%

485

CL

間支点部には箱桁構造が採用された．また城陽ジャンクショ

完 成 系

プレキャストPC床版
3100

ンランプ合流部より城陽市側は外側運用，京田辺市側は内側485運用とし片側 2 車線暫定で計画されており，完成系である片側 3 車線に対応できる構造とする必要があった（図-1）．

変化

本橋梁の床版は当初は経済性を考慮し，場所打ち PC 床版で計画されていた．しかし工程上の制約より詳細設計段階で，一定範囲をプレキャスト PC 床版(PCaPC 床版)に変更するこ

変化

2390

変化
変化

変化

変化

変化
変化

変化
2390

図-1 主桁断面図
2.2 PCaPC 床版施工範囲とが決定した．ここでは，工程が制約されるなかで複雑な線

図-2 に PCaPC 床版の施工範囲平面図を示す．プレキャス形や将来拡幅に対応する必要があった，PCaPC 床版の詳細設ト化の範囲は，工程やクレーンの作業半径等を加味して決定

計・工場製作に関して報告する（写真-1）．

された．
上り線 橋長床版
場所打ちPC0101P

写真-1 木津川橋全景
場所打ちPC
床版

プレキャストP
C床版

P5P8P7プレキャストPC
床版
下り線 橋長 755293
P9床版
場所打ちPC上り線 橋長P4755293
プレキャストPC
床版
P3

場所打ちPC床版
P2

2.1 橋梁諸元表-1 に本橋梁の緒元を，図-1 に主桁断面図を示す．
表-1 橋梁緒元
橋長755.293m

荷重

B 活荷重

形式

鋼 11 径間連続(箱桁+鈑桁)混合桁橋

床版支間

上り線 6.000m~7.723m(暫定系)P6
プレキャストPC
床版

P5
場所打ちPC
床版

P4
下り線 橋長P3
プレキャストPC
床版
75529320171.
207215

80870
1071

P12P6P7P8P9P

P12２．橋梁概要

755293
プレキャストPC床版

P1P2
P1
場所打ちPC床版

プレキャストPC
床版設置範囲図-2 PCaPC 床版施工範囲平面図
2.3 PCaPC 床版の設計

下り線 6.000m~7.910m(暫定系)

主桁の詳細設計がほぼ終了した段階で，本橋梁の床版の一床版コンク

σck=40N/mm2(場所打ち部)部をプレキャスト化することが決定した．そのため，添接板・リート

σck=50N/mm2(プレキャスト部)

吊金具・排水ます等の位置がほぼ固定された状態で PCaPC横締め

1S15.2(プレテンション)，1S21.8，28.6

床版を計画する必要があった．さらに複雑な線形や，暫定系・PC 鋼材(アフターボンド仕様)（ポストテンション）

完成系への対応等を踏まえて，PC 床版の形状は版ごとに異なループ筋

D19@125(SD345)

り，さらに PC 鋼材やスタッドの箱抜き位置等もイレギュラ

製作工場

ピー・エス・コンクリート株式会社

ーな配置にせざるを得ず，図面作成に細心の注意を払った．

滋賀工場・水島工場

工程上の制約から，当初は滋賀工場の 1 工場体制で製作を行う予定であったが，製作工程を間に合わせるために，水島工技報 第 14 号（2016 年）場を加えて 2 工場体制で PCaPC 版の製作を行うこととした．

ン作業を現場にて行う分割版の支圧板の防錆は，現場での緊工場での製作時にも型枠の組換え等による形状管理や PC 鋼張作業時に定着具の回転を防止するために防錆剤は塗布せず材配置位置管理等，品質管理に細心の注意を払い施工した．に，表面にテープを張り付けることにより行った．写真-2 に３．将来拡幅への対応

一枚版の緊張作業状況写真を示す．

将来拡幅側の横締め PC 鋼材の定着具にはあらかじめネジを切っておき，将来拡幅時には接続具(カップラー)を用いて床版横締めを接続することにより将来拡幅に対応することとした．本橋梁の PCaPC 床版は運搬上の制約により，工場で全幅員を一体で製作する一枚版と，工場で 2 枚に分割して製作し現場で一体化させる分割版に分類される．一枚版は構造的には，プレテンション PC 鋼材のみの配置で成立するが，将来拡幅に対応するために，プレテンション PC 鋼材の一部をポストテンション PC 鋼材に置き換えることとした．プレテンション PC 鋼材は自重に対してのみ成立する鋼材配置とし，設計荷重時の不足分は，ポストテンション PC 鋼材を配置することにより補った．ポストテンション PC 鋼材はアフターボンド PC 鋼材とし，一枚版に関してはアフターボンド樹脂の可使時間や工程への影響等を加味し，PCaPC 版の出荷前に写真-2 一枚版のポストテンション状況(工場内)５．おわりに工場においてポストテンション作業を行うこととした．分割

本橋梁の PCaPC 床版の設計・製作にあたり，発注者である版に関しては，PCaPC 床版の架設，間詰めコンクリート打設

西日本高速道路関西支社，元請 JV である MMB・宮地・日橋

後に現場においてポストテンション PC 鋼材の緊張を行うこ

特定建設工事共同企業体の方々には多大なるご助言を頂いた．ととした．PC 鋼材の配置概要，将来拡幅への対応に関する概

本橋梁のように，発注段階では場所打ちであり，急遽プレキ要を図-3 に示す．

ャストに変更される事例は今後増加することが考えられ，ま1S21.8用接続具
スリーブ

スリーブ※

ウェッジ

PC
鋼材※
カップラーシース※
コンプレッショングリップ※※拡幅時に設置

支圧板

一 枚 版
STE
P1 プレテンケーブル緊張(工場作業)
プレテンケーブル緊張

要がある橋梁が増加することが予想される．本橋梁で得られP
C鋼材

1S28.6用接続具

STE
P2 ポステンケーブル緊張(工場作業)
ポステンケーブル緊張

支圧板

スリーブ

センタープラグ※カップラーシース※た経験が，今後の同様の工事の参考になれば幸いである．
本橋梁の PCaPC 床版はこの技報の原稿を執筆している段階ではまだ架設は完了していない．本工事が無事に完工する

STE
P3P
C床版架設、橋面工施工(暫定系)
P
C鋼材
ウェッジ

STE
P4完成系た既設橋の床版架け替え工事等で，複雑な線形に対応する必PC鋼材※
スリーブ※コンプレッショングリップ※ことを祈念している（写真-3）．

ポステンケーブルカップリング、緊張

分 割 版
STEP
1 プレテンケーブル緊張(工場作業)

プレテンケーブル緊張

STEP
2 PC
床版架設、間詰めコンクリートの施工、ポステンケーブル緊張(現場作業)
ポステンケーブル緊張
間詰めコンクリート
STEP
3 橋面工施工(暫定系)

STEP
4 完成系

ポステンケーブルカップリング、緊張

図-3 ポストテンション PC 鋼材配置，将来拡幅概要図

４．ポストテンション PC 鋼材の緊張作業(一枚版)
工場においてコンクリート打設・養生後にコンクリートの圧縮強度を確認したうえでプレテンションを導入し，ポスト

写真-3 PCaPC 床版架設状況

Key Words：プレキャスト PC 床版，アフターボンド PC 鋼材，ポストテンション,接続具

テンション緊張ヤードまで PCaPC 床版を運搬した．工場内の敷地の制限や作業効率を考慮し，PCaPC 床版を最大 7 枚ストックし，週 2 回程度の緊張作業とした．緊張作業終了後には，接続具のネジ山を保護するためにネジ保護キャップを設置した．また緊張終了後から壁高欄コンクリートの施工までの防錆対策として，定着具に防錆剤を塗布した．ポストテンショ

湯口茂

東間賢一郎

大野雅也

小川友宏