ネオイーグル 施工マニュアル
施工マニュアル（ 平成25年 9月 1日改定 ）日本工業規格認証工場

松岡コンクリート
松岡コンクリート工業株式会社
コンクリート工業株式会社
H.P. ： http://www.cm‐con.co.jp
本社

本社工場
三重工場
愛知工場
静岡工場

Ｅ‐mai ： cmc@cm‐con.co.jp〒５０３-０９１７ 岐阜県大垣市神田町１丁目６番地
ＴＥＬ ０５８４-６２-５０８３〒５０３-０１１１ 岐阜県安八郡安八町西結１１９６
ＴＥＬ ０５８４-６２-５００７ ＦＡＸ ０５８４-６２-５２６５
認証番号 ＪＩＳ TC0407014〒５１１－０４１１ 三重県いなべ市北勢町京ヶ野新田３５１
ＴＥＬ ０５９４-８２-１１３０ ＦＡＸ ０５９４-８２-１１３１
認証番号 JIS TC0407001〒４４４－３４４３ 愛知県岡崎市鍛埜町坂口１－１
ＴＥＬ ０５６４-８５-７６２２ ＦＡＸ ０５６４-８５-７６２３
認証番号 JIS TC0406018〒４２６-０２０５ 静岡県藤枝市花倉１２３-１
ＴＥＬ ０５４-６４８-１５５５ ＦＡＸ ０５４-６４８-１５５６

ネオイーグル 施工マニュアル
INDEX
１． 準備工１−１． 必要備品
２． 掘削・床掘２−１． 掘削・床掘
３． 基礎
３−１． 基礎砕石
３−２． 基礎コンクリート
３−３． アンカー鉄筋配筋
４． ネオイーグル根石
４−１． 丁張・墨打ち
４−２． ネオイーグル根石据付
４−３． 胴込コンクリート打設
４−４． 良質土埋め戻し
５． ネオイーグル据付
５−１． ネオイーグル設置
５−２． 調整時の注意点
５−３． 水抜きパイプの設置
５−４． 埋め戻し・透水層の施工
５−５． 胴込コンクリート打設
６． ３段目以降
６−１． 以降繰り返し
７． 参考資料
７−１． 各製品の１個あたり胴込コンクリート量

123456891011121314151617ネオイーグル 施工マニュアル
１．準備工

Ｐ．１

１−１．必要備品
吊具

吊りマスター （専用吊金具） ２個
シャックル ２個玉掛けワイヤー ２ｍ×２本
バール （大、中 数本）
キャンバー、ライナープレート （調整用）
パイプサポート
吊金具一式

シャックルのサイズについては、単純に製品重量から計算せず、製品を吊る場合の荷重方向を考慮し、１．１倍の割増を行ってください。（１．１倍の割増は下図の場合です。（吊角度１０°））
同様に玉掛けワイヤーの径についても割増が必要になります。（下表参照 全日本ロープ加工組合連合会ＨＰ
公開資料を引用し、6×24 O/O A種安全荷重（安全係数：6）２本２点つり 吊角度３０°を参考として採用する）
安全荷重（単位：tf）

2本吊 30°
1.02
1.28
1.59
2.28
3.11
4.06
5.146.34
7.71２ｍ

径(mm)891012141618202210 ﾟ

正面側面

ネオイーグル 施工マニュアル
２．掘削・床掘

Ｐ．２

２−１．掘削・床掘
発注図面などの設計図書に示された床堀線・掘削線に従って施工してください。
床堀は必要根入れに基礎砕石及び基礎コンクリートの厚さを加算して決定してください。
型枠等の基礎工事に支障のないよう基礎の前後に余裕代を確保してください。
※余裕代の基準は５００ｍｍ（土木工事数量算出要領（案）：国土交通省中部地方整備局監修）
床掘にあたっては、基礎地盤を乱さないよう慎重に施工してください。

（１）掘削（２）床堀りαα：労働安全基準法規則にそって作業ネオイーグル 施工マニュアル
３．基礎

Ｐ．３

３−１．基礎砕石・基面整正を行った後、発注図面などの設計図書に示す所定厚まで締め固めながら仕上げます。

(100)

基礎 砕 石※（(20 0)(100)

）寸法は 一般的数 値を表す 。

ネオイーグル 施工マニュアル
３．基礎

Ｐ．４

３−２．基礎コンクリ−ト（１）型枠を組み立てます。
（２）発注図面などの設計図書に示す基礎コンクリート（設計基準強度・スランプ・厚み）を打設します。
（３）発注図面などの設計図書に示すアンカー鉄筋を所定の位置に配筋します。
（４）養生後、型枠を解体します。

基礎コンクリート

20 0アンカー鉄筋

ネオイーグル 施工マニュアル
３．基礎
３−３．アンカー鉄筋配筋
アンカー鉄筋は断面方向に２本、縦断方向に750pichで配筋してください。
断面方向の鉄筋ピッチ（ｂ寸法）に関しては、発注図面などの設計図書を参照し、縦断方向に関しては下図を参照願います。
製品サイズによって、断面方向の配筋位置および鉄筋径が変わりますので注意してください。

Ｐ．５

ネオイーグル 施工マニュアル
４．ネオイーグル根石

Ｐ．６

４−１．丁張・墨打ち
製品には擬石模様の表面化粧があり（下図参照）設計図書の寸法には見掛けの製品幅までの表面化粧を含んでいますので丁張りには注意してください。（ブロック前面に側溝等の構造物を計画する場合は、擬石部との接触によって構造物の出来形に影響しないよう、据え付け位置を若干ずらす等の工夫が必要です。）
遣り方より水糸を張り、通り等の確認をとるようにしてください。
墨打ち位置および水糸位置は表面化粧部分ではなく面取部分です。
40

基礎部墨打ち水糸位置
見 掛け 製品 ライ ン

製品天端丁張り見 掛 け 製 品 ラ イン

見 掛 け 製 品 幅 （ 750〜 1500）

12C（ 全周 ）40
水糸位置

墨打 ち位 置

1:0.

5

見 掛 け 製 品 幅 （ 7 50 〜 15 0 0）6040

擬石最大高さライン

墨打ち位置
見掛け製品ライン40
見 掛け 製 品 幅 （ 750〜 1500）

模 様 高 さ (最 大 50mm･平 均 30mm以 上 )ネオイーグル 施工マニュアル
４．ネオイーグル根石

Ｐ．７

４−１．丁張・墨打ち
ブロック前面勾配に合わせたヌキを設置する際には、擬石の最大高さが５ｃｍですので墨打ち位置から水平に８ｃｍ以上離してください。（下図参照）
擁壁前面に側溝等の構造物があり擬石部との接触が疑わしい場合、割付作業段階において横断的な擁壁設置位置を検討しております。図面内に側溝等の構造物との位置関係の分かるよう記載しておりますので、これを参考に丁張り・墨打ち作業をお願いいたします。（下図参照）

100

50 0

40

構造物との離 れ寸法例(500 )

水糸位置1000

側溝等の構造物

根石製品

80

14 0

墨打ち位置

墨打ち位置

ネオイーグル 施工マニュアル
４．ネオイーグル根石

Ｐ．８

４−２．ネオイーグル根石据付
専用吊具（吊りマスター）は吊りマスターの先端があたるまで挿入して、ハンドルを回してロックしてください。
(挿入する際には必ず『ロック解除』の状態で挿入してください。）（ロックする → 時計回り、ロックを解除する → 反時計回り）
注意 ： 安全のため、吊り荷作業の下には入らないでください。
転倒防止用パイプサポートは必ず使用してください。

50 0

ロック解除
（反時計回り）

1000

吊り孔

ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 等

ロック（時計回り）

製品の高さ調整は、敷モルタルおよび厚さ別のライナープレート等で行い、大中のバールを用いることで調整作業が容易となります。

ネオイーグル 施工マニュアル
４．ネオイーグル根石

Ｐ．９

４−３．胴込コンクリート打設

10 0

胴込

コン

ク

リート

打設

ホッパー打設にて胴込コンクリートを打設し、棒状振動機等を用いて締固めます。
（条件によってはシュートにて打設します。）
胴込コンクリートの打設は、背面側の製品天端より１０ｃｍ程度下げた位置までとしてください。
注意 ： 生コン打設時の側圧・締固時の振動でネオイーグル根石がずれないように注意してください。

ネオイーグル 施工マニュアル
４．ネオイーグル根石

Ｐ．１０

４−４．良質土埋め戻し

良質

土埋め

戻

し胴込コンクリートの養生完了後、ネオイーグル根石背面を埋め戻します。
注意 ： 転圧する際にはネオイーグル根石に当てないよう注意してください。
埋め戻しの際、製品胴込部内に埋め戻し材が入らないように注意してください。

ネオイーグル 施工マニュアル
５．ネオイーグル据付

Ｐ．１１

必ず（ミニ）パイプサポート等を用いて転倒・滑動防止対策を行ってください。
５−１．ネオイーグル設置
下段部の胴込コンクリートの養生完了後、４−２．ネオイーグル根石据付の要領と同様の手順でネオイーグルの設置を行います。

吊り孔

滑動防止用突起製品相互の前後の位置合わせは、化粧部分ではなく、面取部分で合わせてください。
注意
安全のため、吊り荷作業の下には入らないでください。

ネオイーグル 施工マニュアル
５．ネオイーグル据付

Ｐ．１２

５−２．調整時の注意点
製品据付後、ワイヤーの緊張を解き、バールなどで勾配・位置の微調整を行います。
作業が終了するまで吊り金具・ワイヤーを外さないでください。
水平器・スラントを用いて、製品の設置状況を確認してください。
◇注意◇ （調整時の安全対策）
調整時は特に転倒する可能性があるので、パイプサポートは必ず使用してください。
転倒・滑りの可能性がありますので、調整するブロックの胴込部分に入って作業しないでください。
上面図

くさび型スペーサ等外側から作業してください
パイプサポートは必ずネオイーグル 施工マニュアル
５．ネオイーグル据付

Ｐ．１３

５−３．水抜きパイプの設置
図に示すネオイーグル表面水抜き取付部分を割り、水抜きパイプを取り付けてください。
次に、吸出防止材を設置します。
水抜パイプの規格は、発注図面などの設計図書に示されているものを使用してください。
側 面 図

化粧面部除 去
ハンマー等

正 面 図

ハ ッチ 部の 化粧面 部を 除去 し
水 抜き パイ プを設 置

吸出し防止材ネオイーグル 施工マニュアル
５．ネオイーグル据付

Ｐ．１４

５−４．埋め戻し・透水層の施工

土質良

裏

込

砕

埋め

石

戻

し透水材（裏込砕石・透水マット等）は、設計図書に示す規格・寸法のものを使用し、丁寧に施工してください。
透水層の施工にあたり、ブロック積擁壁の勾配と透水層の勾配が異なる場合は２重丁張をし、所定の層厚を確保してください。

ネオイーグル 施工マニュアル
５．ネオイーグル据付

Ｐ．１５

５−５．胴込コンクリート打設
埋め戻し完了後、ホッパー打設またはシュート打設にて胴込コンクリートを打設し、棒状振動機等を用いて十分に締固め作業を行います。
胴込コンクリートの打設は、背面側の製品天端より１０ｃｍ程度下げた位置までとしてください。

100

胴込コン

クリート

打設

注意 ： 生コン打設時の側圧・締固時の振動でブロック・水抜きパイプがずれないように注意してください。

ネオイーグル 施工マニュアル
６．３段目以降

Ｐ．１６

６−１．以降繰り返し

製品相互の前後の位置合わせは、化粧部分ではなく、面取部分で合わせてください。

①製品据付↓②勾配・位置 調整↓③水抜きパイプ設置↓④裏込砕石 埋戻し・転圧↓⑤胴込コンクリート打設↓⑥天端調整コンクリート打設（※必要に応じて化粧型枠で対応）

ネオイーグル 施工マニュアル
７．参考資料

Ｐ．１７

７−１． 各製品の１個あたり胴込コンクリート量
本 体
750
1000
1250
1500

A
0.468
0.820
1.148
1.476

B
0.238
0.414
0.580
0.747

C
0.203
0.341
0.481
0.622

単位：ｍ3/個D
摘要
0.101
0.174
0.247
0.319根 石
750
1000
1250
1500

NA
0.403
0.680
0.932
1.185

単位：ｍ3/個
NC
摘要
0.177
0.278
0.380
0.483