平成 29 年度
ઃ級管工事施工管理技術検定
実地試験問題
次の注意をよく読んでから解答してください。

【注意】1唖これは実地試験問題です。表紙とも 4 枚 6 問題あります。
2唖解答用紙に試験地、受験番号、氏名を間違いのないように記入してください。
3唖問題ઃは必須問題です。必ず解答してください。
問題઄と問題અの઄問題のうちからઃ問題を選択し、解答してください。
問題આと問題ઇの઄問題のうちからઃ問題を選択し、解答してください。
問題ઈは必須問題です。必ず解答してください。
以上の結果、全部でઆ問題を解答することになります。
4唖解答は解答用紙の所定の解答欄に記入してください。
5唖選択した問題は、解答用紙の選択欄に印を記入してください。

6唖選択問題は、指定数を超えて解答した場合、減点となりますから十分注意してください。
7唖解答は、鉛筆又はシャープペンシルで記入してください。
8唖解答を訂正する場合は、プラスチック製消しゴムできれいに消してから訂正してください。
9唖この問題用紙の余白は、計算等に使用してもさしつかえありません。
ただし、解答用紙は計算等に使用しないでください。
10唖解答用紙を必ず試験監督者に提出後、退室してください。
解答用紙は、いかなる場合でも持ち帰りはできません。
11唖試験問題は、試験終了時刻（ 16 時 00 分）まで在席した方のうち、希望者に限り持ち帰りを認めます。途中退室した場合は、持ち帰りできません。

この試験問題用紙は再生紙を使用しています。

DH-1KJ問題.smd Page 1

17/11/06 09:09 v3.40

問題ઃは必須問題です。必ず解答してください。解答は解答用紙に記述してください｡【問題ઃ】次の設問〜設問の答えを解答欄に記述しなさい。

〔設問〕

に示す図の適切でない部分のうち、઄か所について、それぞれの改善策を具体的かつ簡潔に記述しなさい。

〔設問〕

に示す図について、イ及びロの答えを記述しなさい。
イ

送風機がＡ点で運転されている場合、設計点Ｃで運転するように調整する方法を簡潔に記述しなさい。

ロ

送風機がＢ点で運転されている場合、設計点Ｃで運転するように調整する方法を簡潔に記述しなさい。






排水、通気設備系統図

特性曲線及び送風機廻り詳細図

図挨

図挨

特性曲線

送風機廻り詳細図― 1 ―DH-1KJ問題.smd Page 217/11/06 09:09 v3.40

〔設問〕

〜
に示す各図について、適切でない部分の改善策を具体的かつ簡潔に記述しなさい。



冷温水コイル廻り配管要領

地上式タンクにおける揚水ポンプ廻り施工要領

空気抜き
GV

GV

GV

CH
コイル
気流方向

GV CHR

ⓅⓅ

GV

排水


複式伸縮管継手の取付け要領

固定伸縮伸縮伸縮管継手― 2 ―DH-1KJ問題.smd Page 3

17/11/06 09:09 v3.40

問題઄と問題અの઄問題のうちからઃ問題を選択し、解答は解答用紙に記述してください。
選択した問題は、解答用紙の選択欄に【問題઄】

印を記入してください｡

厨房排気用長方形ダクトを製作並びに施工する場合の留意事項を、つ解答欄に具体的かつ簡潔に記述しなさい。ただし、工程管理及び安全管理に関する事項は除く。

【問題અ】給水ポンプユニットの製作図を審査する場合の留意事項を、つ解答欄に具体的かつ簡潔に記述しなさい。

― 3 ―DH-1KJ問題.smd Page 4

17/11/06 09:09 v3.40

問題આと問題ઇの઄問題のうちからઃ問題を選択し、解答は解答用紙に記述してください。
選択した問題は、解答用紙の選択欄に【問題આ】印を記入してください｡

下図に示すネットワーク工程表において、次の設問〜設問の答えを解答欄に記述しなさい。
ただし、図中のイベント間のＡ〜Ｊは作業内容、日数は作業日数を表す。
Ａ
日



Ｂ
日



Ｃ
12日

ＤＦ

日

日

Ｅ
日





Ｉ
日

ＧＪ

日日

Ｈ日

〔設問〕

クリティカルパスを、作業名で示しなさい。

〔設問〕

工事着手後日目に進行状況をチェックしたところ、作業Ａが日、作業Ｂが日、作業Ｃは日遅れていた。また、作業Ｇは更に日必要なことが判明した。その他の作業の所要日数に変更はないものとして、当初の工期より工期は何日延長になるか示しなさい。

〔設問〕 の最早開始時刻（EST）
設問で進行状況をチェックした時点（日目）のイベント◯

は何日か。

〔設問〕

設問で進行状況をチェックした時点（日目）において、工事着手後 30 日の工期で完成させるためには、どの作業を何日短縮すればよいか。
ただし、現在施工中の作業は短縮できないものとする。また、短縮できる作業日数は、当初作業日数の割以内でかつ整数とし、短縮する作業の数は最少とする。

〔設問〕工程計画に遅れが生じたときに、遅れを取り戻すために行う工程管理上の方法をつ記述しなさい。

― 4 ―DH-1KJ問題.smd Page 5

17/11/06 09:09 v3.40

【問題ઇ】

次の設問及び設問の答えを解答欄に記述しなさい。

〔設問〕建設工事現場等における、労働安全衛生に関する文中、労働安全衛生法



内に当てはまる上に定められている語句又は数値を記述しなさい。

事業者は、常時 100 人以上の労働者を使用する事業場において、Ａを選任し、労働者の危険又は健康障害を防止する措置に関することを統括管理させなければならない。


事業者は、ガス溶接等の業務に使用するガス等の容器は、転倒のおそれがないように保持し、容器の温度を

Ｂ度以下に保たなければならない。

事業者は、常時 50 人以上の事業場において、労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものについて調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、Ｃを設けなければならない。

〔設問〕建 設 工 事 現 場 に お け る、足 場 組 立 作 業 に 関 す る 文 中、労働安全衛生法

上に定められている語句を記述しなさい。

事業者は、高さ 5 m 以上の足場組立作業に従事する作業員の指揮をさせるために、当該作業に関する技能講習を修了した足場の組立等の

内に当てはまるＤを選任しなければならない。

事業者は、足場組立作業（地上又は堅固な床上における補助作業を除く）に従事する労働者に対して当該作業に対する安全のためのＥを行わなければならない。

― 5 ―DH-1KJ問題.smd Page 6

17/11/06 09:09 v3.40

問題ઈは必須問題です。必ず解答してください。解答は解答用紙に記述してください｡【問題ઈ】あなたが経験した管工事のうちから、代表的な工事をઃつ選び、次の設問〜設問の答えを解答欄に記述しなさい。

〔設問〕その工事につき、次の事項について記述しなさい。

工事名



工事場所



設備工事概要

現場での施工管理上のあなたの立場又は役割〔設問〕

上記工事を施工するにあたり｢安全管理｣上、あなたが特に重要と考えた事項をあげ、それについてとった措置又は対策を簡潔に記述しなさい。

〔設問〕

上記工事の｢材料・機器の現場受入検査｣において、あなたが特に重要と考えて実施した検査内容を簡潔に記述しなさい。

― 6 ―DH-1KJ問題.smd Page 7

17/11/06 09:09 v3.40