鹿嶋中継施設建設工事設計・施工監理業務
仕様書

令和４年７月鹿島地方事務本組合

第１章

総則

本仕様書は，鹿島地方事務本組合(以下「本組合」という。)が実施する鹿嶋中継施設建設工事(以下「本工事」という。)における設計・施工監理業務及びこれに関連する業務に適用する。

第１節 業務の目的
本組合が実施する本工事に関し，発注仕様書等，本工事請負者の提案書類，基本契約書等に基づき，本工事請負者が行う設計・施工に対し，下記の業務を実施すると共に，本工事の実施に伴い発生する様々なトラブルや契約上の疑義について専門的な知見による適切なアドバイスを提供し，地方自治法に定める「契約の適正な履行を確保するため」必要な監理，監督並びに本組合への報告を行うことを目的とする。
第２節 委託業務名
鹿嶋中継施設建設工事設計・施工監理業務委託
第３節 業務の場所
茨城県鹿嶋市大字平井字灘２２６４番地
第４節 業務の期間
本業務の委託期間については，契約締結日の翌日から令和６年３月３１日迄とする。
第５節 対象工事の概要(１) 工事名称：鹿嶋中継施設建設工事(２) 建設地：茨城県鹿嶋市大字平井字灘２２６４番地(３) 施設概要：搬送能力 ９１t／日
貯留能力 １，９５０㎥(４) 供用開始：令和６年４月

第６節 仕様書の適用
本仕様書は本業務に適用する。本仕様書に明記無き事項がある場合は，本組合と協議の上決定するものとする。
第７節 関係法令等
受託者は本業務の実施にあたり，関係する法令，政令，省令，条例，規則，細則，通知等を遵守しなければならない。

第８節 資料の貸与
本業務の遂行上必要になる資料の収集，調査，検討等は原則として受託者が行うものであるが，本組合及び構成市町村が所有し本業務に利用出来うる資料は貸与する。
この場合，貸与を受けた資料についてはリストを作成の上，本組合に提出し本業務完了と共に返納するものとする。
第９節 機密の保持
受託者は本業務の遂行上，知り得た事項について第三者に漏らしてはならない。また，中立性を厳守しなければならない。
第 10 節 関係官公署との協議
受託者は関係する官公署との協議を必要とするとき，また，協議を求められた場合には，誠意をもってこれにあたり，この内容を遅滞なく本組合に報告しなければならない。
第 11 節 議事録
受託者は打合せ及び協議の都度，その内容に対する議事録を作成し，本組合に提出するものとする。
第 12 節 工程
受託者は本業務の遂行上その工程に変更が生じた場合には，ただちに変更工程表を提出し本組合と協議し承認を受けなければならない。
第 13 節 成果品の審査
受託者は本業務完了時に本組合の審査を受けなければならない。その結果訂正を指示されたものについては速やかに訂正しなければならない。
第 14 節 業務の内容及び範囲
本業務の内容及び範囲については，第２章業務仕様，第３章業務内容及び別表業務分担表による。
但し，仕様書に明記なき事項であって，本業務に必要となる事項が生じた場合は遅滞なく本組合と協議の上決定するものとする。
第 15 節 疑義
本業務委託の仕様書記載事項に疑義が生じた場合，自己解釈することなく本組合に照会し，本組合の意図を十分に理解し本業務を遂行するものとする。
第 16 節 成果品
受託者は，成果品の審査に合格後，次の成果品を一式納品し業務の完了とする。

なお，成果品の作成及び編集方法については，あらかじめ本組合と協議の上作成するものとする。
（１）設計・監理業務報告書

正・副一式各一部ずつ（２）打合せ協議記録

正・副一式

各一部ずつ

（３）上記電子データ（ＣＤ-Ｒ）

一式

第２章

業務仕様

第１節 共通事項
１．設計・監理業務（１）受託者は，契約締結後速やかに業務計画書を作成し，本組合の承諾を受けること。
（２）受託者は，設計・施工について把握し，必要に応じて，本組合に対し技術的助言を行うこと。
（３）受託者は，工事現場に臨み厳正に工事を監理すること。
（４）受託者は，本組合の指定する本業務の監督員の業務の補助及び一部を担うこと。
（５）工事期間中，受託者は常に工事全般にかかる疑義に応じられるよう，工事現場並びに設計図書，本工事請負者の提案書等の内容を把握し，工事監理を行うこと。
（６）受託者は，本工事請負者との協議及び指示等については，書面をもって行うこととし，速やかに本組合に報告すること。
（７）受託者は，工事に伴う振動・騒音・粉じん等の発生を低減させるよう本工事請負者に指示すること。
（８）受託者は，工事中及び竣工後，各施設が各々の機能を本来の目的に沿って，十分に果たしうる円滑な指導を行うこと。
（９）受託者は，本業務の遂行において知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。
（10）受託者は，本業務期間中，必要に応じて本組合構成市で構成される協議会及び周辺住民へ向けた説明会等へ出席する場合がある。
２．設計・施工監理体制
本業務における監理技術者の資格，配置条件等は次によるものとし，兼任は認めないものとする。また，それぞれにおいて副担当を選任できるものとするが，資格要件は同様とする。
なお，監理技術者は受託者と１年以上の直接雇用関係にある者に限るものとする。
また，緊急時に備え，総括責任者については，迅速に対応できる体制が整っていることとする。
（１）監理技術者
１）総括責任者（管理技術者）
２）副総括責任者（土木建築担当技術者）
３）副総括責任者（プラント担当技術者）
４）照査技術者
５）プラント電気・計装設備技術者（２）監理技術者は次の資格を有するものとする。
１）総括責任者 （管理技術者）
業務の総括にあたり，全体の設計・施工監理を行うのに必要な経験を有し，技術士法に定める技術士（衛生工学部門の廃棄物管理（※1）又は，総合技術監理部門の衛生工学の廃棄物管理（※1））の資格を有する者，かつ一般廃棄物処理施設の設計施工監理業務の実務経験を有する者
２）副総括責任者（土木建築担当技術者）
土木建築建設業務の全体総括にあたり，土木建築全体の監理を行うために必要な経験を有し，1 級建築士の資格を有する者，かつ一般廃棄物のごみ処理施設の設計施工監理業務の実務経験を有する者
３）副総括責任者（プラント担当技術者）
業務の副総括及びプラント関係業務の全体総括にあたるなど，全体の監理を行うのに必要な経験を有し，技術士法に定める技術士（機械部門又は衛生工学部門の廃棄物管理（※1）若しくは，総合技術監理部門の衛生工学一般の廃棄物管理（※1））資格を有する者，又は 1 級管工事施工管理技士の資格を有する者，かつ一般廃棄物のごみ処理施設の設計施工監理業務の実務経験を有する者
４）照査技術者
技術士法に定める技術士（衛生工学部門の廃棄物管理（※1）又は，総合技術監理部門の衛生工学の廃棄物管理（※1））の資格を有する者，かつ一般廃棄物処理施設の設計施工監理業務の実務経験を有する者
５）プラント電気・計装設備技術者
技術士法で定める技術士（電気電子部門），第３種電気主任技術者以上又は１級電気工事施工管理技士の資格を有する者，かつ一般廃棄物処理のごみ処理施設の設計・施工監理業務の実務経験を有する者※１ 衛生工学部門及び総合技術監理部門における「廃棄物管理」制定以前の「廃棄物管理計画」，「廃棄物処理」は同等とみなす。
（３）監理技術者の勤務条件
設計監理業務，施工監理業務共に非常駐管理方式とする。なお，工事着手時期等の変更による工期延長に伴う履行期限の変更や進捗状況による人員の増減についての契約金額の変更は特段の事由がない場合を除いて行わないものとする。
（４）技術者の変更
各技術者は，原則変更を行わないこと。ただし，やむを得ず技術者を変更する場合には，その理由と新たに配置する技術者が，該当する資格要件を満たすことを証明する書類を本組合へ提出すること。

３．提出書類

受託者は本業務の着手及び完了に際し次の書類を提出するものとする。なお，承認された事項を変更しようとするときはその都度，本組合の承認を受けなければならない。
（１）業務着手時
１）着手届
２）工程表
３）技術者等の選任届(経歴書，実務経験・資格等を証明する資料の添付)
４）業務計画書
５）その他必要なもの（２）業務期間中
１）業務日誌
２）打合せ議事録
３）監理日誌
４）その他必要なもの（３）業務完了時
１）業務完了届
２）成果品納品書
３）成果品
４）請求書
５）その他必要なもの
４．現場事務所
受託者は本工事請負者が提供する現場事務所を使用することができる。
５．業務の完了
本業務は，本工事の竣工検査後，３（３）業務完了時の書類の提出をもって完了とする。

第３章

業務内容

第１節 設計監理業務
本業務は、本工事請負者が契約条件に基づき作成した設計図書等について、発注仕様書、提案書及び関係法令・基準等に適合・準拠していることの確認、審査を行い、その結果を本組合に報告及び必要な支援を行うものとする。受託者は必要に応じて本工事請負者に適切な指導等を行うものとする。
１．設計図書類（１）基本設計図書
１）基本設計図書（全体配置図、機器配置図、各種フロー図等）
２）設計・工事工程表（２）実施設計図書
１）設計計算書
２）実施設計図書（全体配置図、土木関係図（造成、外構等）、建築・プラント設備・電気・計装設計図書、各種フロー図等）
３）工事工程表
４）工事仕様書
５）工事内訳書
６）各種許認可申請図書類
７）その他実施設計図書に必要な図書類
２．設計定例会議
本組合・受託者・本工事請負者の三者で設計定例会議を開催し、設計図書の内容について協議を行い、設計図書の審査・改善内容について本工事請負者に指示すること。
また、会議内容・指示事項・決定事項については、事業者が作成する会議録を確認し、本組合に報告すること。
設計定例会議の内容は次のとおりとする。
（１）設計定例会議は原則毎月１回以上開催する。
（２）定例会議には管理技術者及び必要に応じて担当技術者が出席すること。
（３）設計定例会議以外で必要があるときは、本工事請負者等の発議で設計分科会を開催する。
（４）設計分科会を開催するときには、必要に応じ担当技術者が出席する。
第２節 施工監理業務
１．施工監理業務の内容
実施設計図書及び施工承諾図書並びに関係法令等に準拠し、造成、建築物及びプラント設備等が適切に施工されるように施工監理業務を行うこと。また、本業務は、次の各号に掲げる項目とする。
（１）工程監理、現場検査立会（２）出来形検査立会、出来高検査

（３）施工検査立会（材料検査、工場検査、工事検査等を含む）（４）試運転立会（５）予備性能試験及び引渡性能試験立会（６）竣工検査立会
２．業務の内容（１）製作承諾・施工承諾図書等の審査受託者は、本工事請負者が実施設計図書に基づき作成した施工承諾図書を審査し、契約条件の意図が正確に施工承諾図書に反映されているかどうかを照合するとともに技術上の問題点の有無を審査し、本工事請負者に必要な指示を行うものとする。審査内容は本組合に報告すること。
（２）工程監理
受託者は、工事の進捗に従い、本工事請負者の作成する以下の書類を審査すること。
受託者は、本工事請負者が提出するこれらの図書について、審査を行う必要な期間を勘案し、工事の進捗に遅れを生じないように提出させるものとすること。
必要により、本組合・受託者・本工事請負者の三者協議により工程の調整を行い、安全・円滑な工事の進捗を図ること。
１）工事工程表（全体）２）実施工程表（週間、月間）
３）施工計画書等
４）月間出来形報告書
５）工事定例会議
本事業の遂行上の諸事項について協議するため、本組合・受託者・本工事請負者は三者で工事定例会議等を開いて協議する。会議での協議内容・指示事項・決定事項については、本工事請負者が作成する会議録を確認し、本組合に報告すること。
工事定例会議の内容は、次のとおりとする。
１）工事定例会議は、１月あたり１回以上開催する。
２）工事定例会議には管理技術者及び必要に応じ担当技術者が出席すること。
なお、会議の内容によっては、土木・建築担当技術者及び必要に応じ担当技術者が出席すること。
３）工事定例会議以外で必要があるときは、監督職員等の発議で工事分科会を開催する。
４）工事分科会を開催するときは、必要に応じ担当技術者が出席すること。
５）定例会議及び工事分科会に提出される承諾申請図書については、受託者による審査を行い、不備等がある場合は、本工事請負者に対して必要な指示、助言を行うものとする。また、審査内容及び結果については、本組合に報告する。
（３）現場監理
１）施工計画、工程の審査
２）材料、仕上見本の検討・確認
３）現場の作業方法、仮設方法及び工事用機械器具等の確認
４）施工及び施工検査の立会い
５）機器の受入検査
６）工事の安全衛生並びに災害及び公害防止に関する本工事請負者の指導
７）本工事請負者の提出する書類の審査
８）工事施工に関する関係機関に提出する書類の審査
９）中間及び竣工検査立会い
１０）本工事請負者の作成する竣工図、取扱説明書、試運転報告書、予備性能試験及び引渡性能試験報告書、単体機器試験成績書、工事写真等完成図書の審査（４）工場検査立会
受託者は、本組合が指定する特定製品については、現場搬入に先立ち工場検査を行う。また、検査に先立ち、本工事請負者が提出した工場立会検査要領書を審査すること。
（５）引渡性能試験立会
受託者は、引渡性能試験に先立ち、本工事請負者が提出する試運転計画書、引渡性能試験要領書を審査するとともに、各試験に立会うこと。
（６）出来高検査工事の竣工に際し、受託者は本工事請負者の提出する竣工検査申請書に基づき、出来高検査を行う。
出来高検査は年度毎の竣工及び必要により中間出来高検査を実施し、工事の進捗に遅れを生じないように提出させるものとすること。また、必要に応じ本組合、受託者及び本工事請負者の三者協議により工程の調整を行って、安全・円滑な工事の進捗を図ること。
（７）試運転検査
本試験実施に対して運転計画に基づいて実施している状況等の確認を行うこと。試運転中に生じた故障等は、速やかに本組合へ報告すること。
３．循環型社会形成推進交付金交付申請等に関する支援業務
本業務は、本組合が行う本事業における関係機関等への協議及び申請の補佐並びに各種説明資料の作成補助等を行うものとする。

別表 業務分担表

受託者
業務区分
工事請負関係書類
工事工程表
設計施工監理日誌
設計打合せ議事録
事前調査
基本設計図書
実施設計図書交付金等申請書類
関係官庁への申請・届出等
改善指摘事項等報告書（施工計画・実施設計審査等）
本工事請負者関係届出
施工計画書
工事日報及び月報
施工図及び承認図
施工要領書
検査要領書
工事打合せ議事録
材料検査簿
材料検査
材料検査報告書
品質管理調書
品質管理試験
品質管理試験報告書
施工検査・試験
施工検査・試験報告書
施工立会
施工立会報告書
工場検査要領書
工場検査
工場検査報告書
改善指導報告書（工事・検査）設計変更等の報告
出来高報告
出来高検査
出来高検査報告書
緊急処理
性能試験要領書
性能試験計立会
性能試験報告書
竣工検査立会
竣工検査報告書
竣工図書指示
改善指導△△

確認
照査

審査
検討立会

本組合
作成〇〇〇△△△△〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇△△△△△△〇〇〇〇〇〇〇〇△△〇〇〇〇〇〇〇△〇△〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇△〇〇△〇〇△〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇△△△承諾〇〇〇〇〇〇〇〇△△立会〇△△確認〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇（凡例）〇：該当業務項目、△：必要に応じて実施〇〇〇△〇〇〇〇〇〇〇〇〇△△〇△△△△

報告〇〇〇〇