別添４
令和４年度進行管理・評価シート
下田市歴史的風致維持向上計画（平成30年11月13日認定）（最終変更 令和２年５月29日）□進捗評価シート（様式１）①組織体制（様式１－１）
1 計画の実施体制

・・・・・・・・・・・・・・・・・

1②重点区域における良好な景観を形成する施策（様式１－２）
1 重点区域における歴史的風致の維持及び向上に関する取組み（都市計画法）
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 重点区域における歴史的風致の維持及び向上に関する取組み（景観法）
・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 重点区域における歴史的風致の維持及び向上に関する取組み（屋外広告物法）
・・・・・・・・・・・・・・・・・

2
3
4③歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項（様式１－３）
1 下田市歴史的風致形成建造物保存整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 下田市景観まちづくり条例助成事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 玉泉寺周辺整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
4 市道大川端通線周辺整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
5 旧下田町道路美装化事業・・・・・・・・・・・・・・・・・
6 蓮台寺温泉環境整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
7 下田公園環境整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
8 下田太鼓祭りプロモーション事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
9 太鼓台整備助成事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
10 姉妹都市（ニューポート）交流事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
11 下田市青年就農給付金給付事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
12 天草漁業従事者育成事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
13 旧下田町環境整備事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
14 歴史文化資源回遊性向上事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
15 郷土学習総合推進事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・
16 下田市歴史文化情報発信推進事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

④文化財の保存又は活用に関する事項（様式１－４）
1 文化財調査、保存管理（活用）・・・・・・・・・・・・・・・・・
2 文化財の修理・周辺環境整備、防災訓練 ・・・・・・・・・・・・・・・・・
3 文化財の普及・啓発、団体との連携

21
22
23

⑤効果・影響等に関する報道（様式１－５）

・・・・・・・・・・・・・・・・・

24⑥その他（効果等）（様式１－６）
1 SNSにみる認知度の向上

・・・・・・・・・・・・・・・・・

25

・・・・・・・・・・・・・・・・・

26□法定協議会等におけるコメントシート（様式２）

進捗評価シート（様式１-１）

評価軸①-1
組織体制
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

計画の実施体制

本計画の推進体制は、本計画策定に主体的に関わる建設課と生涯学習課を中心とし、各事業担当課との連携を図りつつ、本計画の総合的かつ効果的な進行を図る。
計画に記載 また、国や静岡県と協議し、助言や支援を受けるとともに、下田市歴史的風致維持向上協議会（計画認定後している内容 に名称変更予定）と協議し、計画の円滑な実施や計画変更を推進していく。
さらに、文化財所有者や関係団体と協議や調整を図りつつ、下田市文化財保護審議会などへ報告し、助言を得ていく。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で建設課と生涯学習課を中心に、事業に応じて庁内関係各課と協議・調整し、市民および各民間団体の理解・協力を得ながら事業を実施している。特に今後、より専門的な協議等が必要となることを想定し、学識者や関係者とともに作業する組織として、下田市歴史的風致維持向上協議会内に「作業部会」を設立できるようにした。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
計画第８章「４ 改修に伴う建築基準法の適用除外」について、作業部会を設置し検討していく方針。
状況を示す写真や資料等
下田市

〈国〉
文部科学省
農林水産省
国土交通省
〈静岡県〉
スポーツ・文化観光部交通基盤部

協議
調整

〈事務局〉
建設課、生涯学習課

下田市歴史的風致維持向上協議会
作業部会

作業部会

協議
連絡調整会議助言
支援〈庁内関係課〉
企画課、防災安全課、観光交流課、産業振興課、学校教育課 他

協議

報告

助言

下田市
文化財保護審議会
下田市
都市計画審議会

調整

市民、文化財所有者、関係団体

作業部会：協議会所掌事項に関し、必要に応じて詳細な調査及び検討をする。
連絡調整会議：作業部会間の調整を行う。

下田市－1

実 施 体 制進捗評価シート（様式１-２）

評価軸②-1
重点区域における良好な景観を形成する施策
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目
重点区域における歴史的風致の維持及び向上に関する取組み（都市計画法）

■実施済
□実施中
□未着手

本重点区域は、まどが浜海遊公園や柿崎弁天島などの一部を除き、ほぼ全区域が用途地域内である。こうし計画に記載
している内容 た現状の用途地域区分に基づき、適切な土地利用を誘導することにより、中心市街地としての都市機能の集積と良好な居住環境の形成との両立を図っている。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で下田市の人口は、昭和50年を境に減少の一途を辿り、世帯数も平成12年以降減少に転じている。また、様々な災害リスクを抱える中、歴史まちづくりを推進し、市街地の充実と市街地間との連携により、持続可能なまちづくりを進めていくため、令和４年度に「下田市立地適正化計画」を策定した。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
下田市立地適正化計画において、重点区域を生かした計画を立てた。
状況を示す写真や資料等

下田市立地適正化計画（令和５年３月）

下田市－2

進捗評価シート（様式１-２）

評価軸②-1
重点区域における良好な景観を形成する施策
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目
重点区域における歴史的風致の維持及び向上に関する取組み（景観法）

□実施済
■実施中
□未着手

重点区域は、下田市景観計画に定める旧町内ゾーン、下田港周辺ゾーン、海岸線ゾーンの一部が含まれている。今後は、景観形成施策と歴史的風致維持向上施設の整備及び管理等に関する事業推進の両輪で歴史的計画に記載している内容 風致の維持向上を進めることを基本とし、下田市景観まちづくり条例に基づく景観重点地区の指定を進めていく
とともに、歴史的風致と調和した良好な住環境の形成と美しく品格のあるまちづくりを進めていくため、旧下田町
内においては、建築物の高さ制限などについて検討していく。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で「下田市景観計画」の改定を行うため、下田市景観まちづくり審議会に作業部会を設置、景観計画の見直しを行った。
作業部会：６回 先進地視察：茨城県水戸市
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
市の景観施策を今後どのように進めていくのか。その目標の設定と、それを達成するための基準や規制、景観形成の方向性をいかに具体化していくか。
状況を示す写真や資料等

令和４年６月16日作業部会 現地調査の様子（須崎地区）

令和４年６月20日作業部会 現地調査の様子（大賀茂地区）

令和４年度 下田市景観まちづくり審議会作業部会
活動状況〈会議開催：年間６回〉①令和４年５月25日②令和４年６月16日③令和４年６月20日④令和４年７月７日⑤令和４年10月24・25日⑥令和５年３月13日

令和４年10月24日作業部会の様子

下田市－3〈先進地視察〉
令和５年２月21～22日
視察先：茨城県水戸市

進捗評価シート（様式１-２）

評価軸②-1
重点区域における良好な景観を形成する施策
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目
重点区域における歴史的風致の維持及び向上に関する取組み（屋外広告物法）

□実施済
■実施中
□未着手

本市における屋外広告物の表示及び掲出については、屋外広告物法及び静岡県屋外広告物条例により規計画に記載している内容 制・誘導している。屋外広告物条例の周知や屋外広告物の指導に努めるとともに、良好な歴史的風致の維持及び向上を図るため、市独自条例の制定に向けて検討を進める。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で「下田市景観計画」の改定を行う下田市景観まちづくり審議会作業部会にて、景観計画の見直しと合わせ独自条例化について検討。
作業部会：６回 先進地視察：茨城県水戸市
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
市景観計画の改定による景観形成の方向性を踏まえ、それを補完できるような規制・
誘導内容を定めた市独自条例の制定が求められる。
状況を示す写真や資料等

令和４年６月16日作業部会 現地調査の様子（須崎地区）

令和４年６月20日作業部会 現地調査の様子（大賀茂地区）

令和４年度 下田市景観まちづくり審議会作業部会
活動状況〈会議開催：年間６回〉①令和４年５月25日②令和４年６月16日③令和４年６月20日④令和４年７月７日⑤令和４年10月24・25日⑥令和５年３月13日

令和４年10月24日作業部会の様子

下田市－4〈先進地視察〉
令和５年２月21～22日
視察先：茨城県水戸市

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目
下田市歴史的風致形成建造物保存整備事業

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 平成30年度～令和９年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）（令和元年度～令和４年度）、市単独事業
計画に記載 重点区域内に所在する歴史的建造物のうち、歴史的風致形成建造物の指定方針に基づき指定した建造物をしている内容 後世に残すため、必要に応じて現況調査、維持管理や活用についての検討、補修などを行う。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
歴史的風致形成建造物の修繕費用に対する助成を実施し、建造物の保護保存を進めた。
歴史的風致形成建造物修繕助成：
令和元年度 ２件、令和２年度 ５件、令和３年度 ４件、令和４年度 ４件／対象物件10件（毎年度活用可）
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
建物所有者の高齢化や維持管理の負担など、引き続き歴史的建造物の保護保存に対する課題は多い。助成制度の継続的な運用はもちろん、建物所有者にとって使いやすい制度の検討など、所有者への聞取りなどを通して制度の拡充を検討していく。
状況を示す写真や資料等

指定番号No.５草画房（建物入口扉修繕）

指定番号No.４平野屋（外壁（なまこ壁）修繕）

下田市－5

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目
下田市景観まちづくり条例助成事業

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 平成21年度～令和９年度
支援事業名 市単独事業
計画に記載 市内に所在する歴史的建造物のうち、下田市景観まちづくり条例に基づく登録まち遺産である建造物を後世している内容 に残すため、必要とされる修繕、活用に向けた費用を助成する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で歴史的建造物の保護保存、活用に向けた改修等の費用負担軽減に対する助成事業を実施。
平成23年度 ３件、平成24年度 ３件、平成25年度 ２件、平成26年度 １件、平成27年度 ２件、平成28年度 １件、平成30
年度 ２件、令和元年度 ２件
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
所有者の高齢化、維持管理費用の負担など、歴史的建造物が抱える課題は多い。助成制度を継続的に運用しながら、より所有者の負担軽減につながる制度の検討を行う。
状況を示す写真や資料等

登録まち遺産 雑忠 （歴史的風致形成建造物指定番号No.１雑忠）
石塀修繕（伊豆石の積み直し）・裏門修繕（漆喰塗り）

下田市－6

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目
玉泉寺周辺整備事業

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 平成30年度～令和９年度
支援事業名 市単独事業
計画に記載 玉泉寺周辺において、道路修景による歴史あるまちなみと調和した空間の整備や、駐車場整備等の環境整備
している内容 を行うことにより、玉泉寺周辺の賑わいを取り戻し、良好なまちなみ環境の形成を図る。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で玉泉寺周辺の景観特性を把握するため、専門家とともに現地調査を実施した。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
地域の特性を把握、絞り込みを行い、どのような整備事業の計画を検討するべきか、
その素材調査、確認を継続していく。
状況を示す写真や資料等専門家にとともに実施した玉泉寺周辺の景観特性の現地調査（調査日：令和４年10月25日）

下田市－7

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目
市道大川端通線周辺整備事業

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 平成30年度～令和４年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）（平成30年度～令和４年度）
計画に記載 市道大川端通線周辺において、歴史あるまちなみ及び稲生沢川と調和した空間の整備を図るため、道路東側
している内容 の物揚場の修景舗装、休憩施設の設置等の再整備を行い、良好な景観形成を図る。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で整備方針の検討素材とするため、区域を含む周辺の交通社会実験の実施・検証を行う予定であったが、新型コロナウイ
ルス感染拡大による人流の低下から、実験の実施を来年度に見送った。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
市民だけでなく観光客も含めた人流における実験・検証を行うため、実施時期等の検討を行った上で事業を進めていく。
状況を示す写真や資料等

下田市－8

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目

■実施済
□実施中
□未着手

旧下田町道路美装化事業
事業期間 平成30年度～令和４年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）（平成30年度～令和４年度）

計画に記載 旧下田町内において、歴史あるまちなみに調和した空間の整備を図るため、道路修景舗装や街灯整備、無電
している内容 柱化を実施することにより、住民が誇りを持てる空間の形成を図る。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
平成30年度に「旧下田町地区街なみ環境整備事業計画」を策定し、計画に基づいて令和４年度も事業を実施した。
修景舗装実施済延長＝令和元年度：49.55ｍ、令和２年度：69.20ｍ、令和３年度：36.58ｍ、令和４年度：32.2ｍ
これまでにおける修景舗装実施延長割合＝実施済延長：187.53ｍ／計画延長：650ｍ＊100＝29％
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
修景舗装事業と併せ、ストリートファニチャーの設置や旧町名の石碑など、観光客や市民双方にとって良質な歩行空間の形成について検討していく必要がある。
状況を示す写真や資料等

市道須崎町本町通線

市道須崎町本町通線（一部完了）

下田市－9

施工前

施工後

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目

■実施済
□実施中
□未着手

蓮台寺温泉環境整備事業
事業期間 平成28年度～令和２年度

支援事業名 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）（平成28年度～令和２年度）、市単独事業
計画に記載 蓮台寺温泉地区において、歴史あるまちなみに調和した空間の整備を図るため、道路修景舗装及び沿道へしている内容 の公園整備等を実施することにより、蓮台寺温泉地区の賑わいを取り戻し、温泉場らしい景観形成を図る。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）にて整備した都市公園「しだれ桃の里公園」の管理として、草刈り及び公園裏竹やぶにて作業を実施した。公園内に所在する地元資源である「しだれ桃」の適切な管理のため、公園敷地内の
定期的な草刈りや、公園の借景となる裏の竹やぶを伐採し、そだの設置を行った。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
日常的な管理（草刈りや植栽等）を地域団体と協定を結び実施しているが、会員の高齢化や会員数の減少などにより継続的な活動が困難となっている。管理体制の再検討が必要である。
状況を示す写真や資料等

公園敷地内 草刈り前

公園裏竹やぶ 作業前

公園敷地内 草刈り後

公園裏竹やぶ 作業後

下田市－10

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目
下田公園環境整備事業

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 平成30年度～令和９年度
支援事業名 市単独事業
計画に記載 下田公園の地形的条件や自然環境などの特質を活かして、下田公園からまちなみを一望できる施設や散策
している内容 路などの整備を行う。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で公園敷地内に所在する市指定史跡 下田城址の測量成果（中間報告）を発表する機会として、歴史講座を開催した。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
市指定史跡 下田城址の測量完了後の活用方針を検討し、公園内の整備方針に反映させていく。
状況を示す写真や資料等

下田市グローカルCITYプロジェクト
令和４年度下田市教育委員会連続講座 「南豆の歴史を後世に」11月６日（日）13：30～15：30 参加者：25名「下田城址測量調査の中間報告について」
講師：下田市文化財保護審議会会長 下田市史編さん委員 外岡 龍二

下田市－11

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目
下田太鼓祭りプロモーション事業

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 平成30年度～令和９年度
支援事業名 市単独事業
計画に記載 首都圏等、市外の都市において下田太鼓祭りを様々な媒体を活用して魅力を発信、認知度をあげるプロモーしている内容 ションを行う。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で前年度に引き続き、重点区域内の歴史的な建物やまちなみを散策してもらうため、散策マップを歴史的風致維持向上施
設「旧澤村邸」にて継続的に配布。また、同施設にて令和元年度より歴史まちづくりカードの配布を行っており、カード表面に下田太鼓祭りの一場面を採用している。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
コロナ禍において中止となっていた下田太鼓祭りであったが、アフターコロナを見越して少しずつ復活してくることが予想される中、継続的な広報活動と新たな情報発信方法を検討していく。
状況を示す写真や資料等

マップ（表面）歴史まちづくりカード

下田市－12

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

太鼓台整備助成事業
事業期間 平成30年度～令和９年度
支援事業名 市単独事業
計画に記載
している内容下田太鼓祭りの保全継承のために、祭りで使用する太鼓台の修理費等の一部を補助する。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で太鼓台整備助成事業の検討も含め、下田市景観まちづくり条例における助成内容の見直しを実施。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
太鼓台や道具類を扱う職人の高齢化や、事業継承が困難な状況があり、技術の伝承や助成金制度などを活用した保護保存の検討も必要である。技術の伝承として記録保存するなど、新たな対応策の検討も必要である。
状況を示す写真や資料等

令和４年10月24日作業部会の様子
令和４年度 下田市景観まちづくり審議会作業部会 活動状況
〈会議開催：年間６回〉①令和４年５月25日②令和４年６月16日③令和４年６月20日④令和４年７月７日⑤令和４年10月24・25日⑥令和５年３月13日〈先進地視察〉
令和５年２月21～22日
視察先：茨城県水戸市

下田市－13

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目
姉妹都市（ニューポート）交流事業

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 平成30年度～令和９年度
支援事業名 市単独事業
計画に記載
している内容下田市との姉妹都市であるアメリカ・ニューポート市との交流事業費の一部を補助する。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で今年度も昨年度に引き続き、コロナ禍による行動自粛の中で実施を見送った。
進捗状況 ※計画年次との対応実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない
状況を示す写真や資料等

下田市－14

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目
下田市青年就農給付金給付事業

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 平成24年度～令和９年度
支援事業名 静岡県農業次世代人材投資事業、市単独事業
計画に記載
している内容新規就農される方に、農業を始めてから経営が安定するまで、生活費などの費用の一部を補助する。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で新規利用希望者はいなかった。これまで給付を受けた者の就農は継続して行われた。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
単に新規就農者を募集するのではなく、この地域の特色を生かしたプランを提示していく検討も必要である。
状況を示す写真や資料等

平成24年度：１件
平成25年度：４件
平成26年度：５件
平成27年度：５件
平成28年度：５件
平成29年度：４件
平成30年度：４件
令和元年度：１件
令和２年度：０件
令和３年度：０件
令和４年度：０件

下田市青年就農給付金給付事業 実績（平成24年度～令和４年度）

下田市－15

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目
天草漁業従事者育成事業

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 平成30年度～令和９年度
支援事業名 市単独事業
計画に記載
している内容伝統産業である天草漁業従事者の育成を図るため、後継者育成・確保のための事業費の一部を補助する。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲でイベント等の開催を検討したが、コロナ禍による活動自粛により開催を見送った。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
地域資源としての周知・広報を行い、認知度の向上を図る。
状況を示す写真や資料等

下田市－16

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目
旧下田町環境整備事業

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 平成30年度～令和９年度
支援事業名 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）（平成30年度～令和４年度）、市単独事業
計画に記載 旧下田町において、市民や観光客の快適性を図るため、伊豆急下田駅周辺の再整備や散策エリアにおけるしている内容 ポケットパークといった休憩施設の設置等を進めることにより、賑わいを取り戻し、観光振興を図る。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
令和２年度に整備したポケットパークに設置していたファニチャーが劣化したため、長椅子及びテーブルの設置を行った。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
ハード面での整備は整いつつあるが、占用申請等による民間事業における活用や、その場所本来の設置目的からの活用についてルール化や基準化の整備に課題を残す。
他市町での類似事例を参考にするなど、ルール化・基準化の検討が必要。
状況を示す写真や資料等

弁天橋ボードウォークに設置したファニチャー（机・長椅子）①

弁天橋ボードウォークに設置したファニチャー（机・長椅子）②

下田市－17

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目
歴史文化資源回遊性向上事業

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 平成30年度～令和９年度
支援事業名 市単独事業

旧下田町地区や蓮台寺温泉地区に残されている歴史・文化資源を活かすため、散策コースの設定やマップ作

計画に記載
している内容 成、あるいは外国人にも対応する案内サインなどの整備やウォーキングイベント等の開催により、地区内で回遊を生み出し、賑わい創出に繋げ、観光振興を図る。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で既成市街地内の交通整流化と歩行空間の確保のため、交通規制社会実験を実施する予定であったが、新型コロナウイ
ルス感染症拡大による行動規制等が実施され、交通量及び歩行者数の低下から実験実施を見送った。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
地区内において、人や車がどのように動いているのか。これまで実施してきた修景舗
装など周辺環境の高質化からどのような影響が出ているのか。実験を通して把握することで、今後の事業展開の検討材料としていく。
状況を示す写真や資料等

下田市－18

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目

□実施済
■実施中
□未着手

郷土学習総合推進事業
事業期間 平成30年度～令和９年度
支援事業名 市単独事業

地域の素晴らしさを伝えるため、市民の生涯学習や市内小中学生の総合学習において、郷土の歴史・文化に計画に記載
している内容 関する学習機会を提供する。また、歴史的建造物や活動を支える職人に対して、有識者を招いて、歴史文化資源の貴重性などについての講義等を実施する。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
今年度、市内小中学校から総合学習への出前講座などへの要請はなかったが、建設課や生涯学習課が主催する講座、教室において子どもを対象として企画・開催することで郷土学習機会を創出した。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
学校への出前講座等は、学校側からの要請がなければ実施することができず、郷土学習の継続性に課題を残す。自前の企画・実施講座等を通して郷土学習の機会を継続的に提供していく。
状況を示す写真や資料等

下田まち遺産活用事業
下田認定まち遺産No.8 「下田公園」散策教室
令和４年８月11日開催 参加者10名（小学生２名）

下田まち遺産活用事業 景観まちづくり事業
親子園芸教室
令和４年12月18日開催 参加者13名（小学生７名）

コミュニティバス（いなみん号）活用事業
下田まち遺産活用事業
いなみん号で巡る 下田まち遺産ツアーin稲梓
令和５年２月23日開催 参加者19名（小学生３名）

吉田松陰関係史跡巡りイベント 「しょういん探検隊」
令和４年10月15日開催 参加者18名（小学生11名）

下田市－19

進捗評価シート（様式１-３）

評価軸③-1
歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目
下田市歴史文化情報発信推進事業

□実施済
■実施中
□未着手

事業期間 平成30年度～令和９年度
支援事業名 市単独事業
計画に記載 市内外へ、歴史的風致に関する情報の周知を図るために、歴史的風致維持向上計画の公表と併せ、下田市
している内容 広報、ホームページ、下田まち遺産手帖等で、歴史文化の情報発信を行う。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
景観広報誌『下田まち遺産手帖』を２冊作成し、市内小中学校や商店、金融機関、ドラッグストアや医療施設など、約170箇所に配布した。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
広報内容の検討を継続し、歴史的風致の周知に努めていく。
状況を示す写真や資料等『下田まち遺産手帖』vol.21
令和４年10月１日発行（発行部数：5,000部）『下田まち遺産手帖』vol.22
令和５年３月31日発行（発行部数：5,000部）

下田市－20

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-1
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目
文化財調査、保存管理（活用）

□実施済
■実施中
□未着手

国指定文化財７件、県指定文化財10件、市指定文化財56件、合計73件の有形・無形の指定文化財が存在し計画に記載している内容 ている。国・県・市指定文化財は、文化財保護法、静岡県文化財保護条例、下田市文化財保護条例のほか、関連法令に基づき保存、活用していく。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で筑波大学・滝沢教授による科研費助成事業「古墳時代の洞穴墓と広域海上交通の展開に関する基礎的研究」の研究対象として、市内２箇所の遺跡が調査された。出土品のうち、一部史料については蛍光X線分析による成分及び年代測定を実施した。また、未分類の土器片を種類ごと整理、分類をした。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
調査した文化財の活用方法として、刊行物による周知や講座・教室の開催など、活用方法の検討、実施を進めていく。
状況を示す写真や資料等

筑波大学 滝沢教授による科研費助成事業「古墳時代の洞穴墓と広域海上交通の展開に関する基礎的研究」調査地遺物 分類

筑波大学 滝沢教授による科研費助成事業「古墳時代の洞穴墓と広域海上交通の展開に関する基礎的研究」調査地遺物 分類

下田市－21

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-1
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目
文化財の修理・周辺環境整備、防災訓練

□実施済
■実施中
□未着手

文化財の修理は、歴史の真正性を担保するため、過去の改変履歴や調査記録などの活用と、新たな調査研究に基づき実施することを基本とする。
文化財の周辺環境は、その文化財の魅力に強い影響力を持つ。よって、文化財の保存及び活用を図る上で、計画に記載
その文化財単体にのみ措置を講じるのではなく、その周辺環境と一体的な措置を講じ、文化財の魅力を高めしている内容る。
火災が発生した際の迅速な消火体制の確保や対応力を高めるため、平素から防火教育や訓練に取り組むことで、文化財の滅失する危険性を除外・低下させていく。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で
国指定史跡玉泉寺において、直近で追加指定を受けたロシア人墓地踊り場の改修を計画しており、文化庁調査官を招いて改修計画案について指導を受けた。県指定史跡吉田松陰寓寄処では、耐震診断及び補強計画を策定した。市指定史跡
下田城址では、文化財防火デーに消防署及び消防団の協力を得て、放水訓練を実施した。。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
文化財を適切に保護保存し、将来にわたって着実に継承していくため、文化財の価値を損ねることのない適切な修理や周辺環境の整備、滅失等を防ぐための防災訓練の実施を継続していく。
状況を示す写真や資料等

国指定史跡 玉泉寺 ロシア人墓地
改修予定の踊り場の様子

県指定史跡 吉田松陰寓寄処
耐震診断実施の様子

市指定史跡 下田城址
文化財防火デーでの消火訓練の様子

下田市－22

進捗評価シート（様式１-４）

評価軸④-1
文化財の保存又は活用に関する事項
評価対象年度

令和４年度
現在の状況

項目
文化財の普及・啓発、団体との連携

□実施済
■実施中
□未着手

市内外の人々を対象として実施する普及・啓発としては、文化財の価値や貴重さを伝えるために、各指定文化財の統一的な案内看板の設置や、文化財パンフレット等を作成し配布するとともに、ボランティア等によるガイド
計画に記載
している内容 活動やイベントの開催を行っていく。
また、活動団体と連携して保存・活用を図るため、官民協働により担い手育成の支援や、必要な助言・指導などを活動的に行っていく。
定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で毎年度実施している教育委員会連続講座「南豆の歴史を後世に」を開催し、４回の開催で累計130人が参加した。また、地域の団体から出前講座の要請を受け、１回の実施で８人の参加があった。
進捗状況 ※計画年次との対応■計画どおり進捗している□計画どおり進捗していない

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
文化財の普及・啓発を進めていくため、講座等の開催を継続していくことが重要である。また、講座内容について、過去に開催した内容と重複しないよう、講師の選定等を含め検討していく。
状況を示す写真や資料等

下田市グローカルCITYプロジェクト
令和４年度下田市教育委員会連続講座 「南豆の歴史を後世に」①令和４年10月30日（日） 13：30～15：30 参加者：46人
演題：伊豆の鎌倉仏～伊東氏・北条氏との関係を中心に～
講師：田島 整（上原美術館主任学芸員・下田市文化財保護審議会委員）②令和４年11月６日（日） 13：30～15：30 参加者：25人
演題：下田城址測量調査の中間報告について
講師：外岡 龍二（下田市文化財保護審議会会長・下田市史編さん委員）③令和４年12月４日（日） 13：30～15：30 参加者：30人
演題：文化財としての下田街道～「歴史の道」を考える～
講師：佐藤 正知（下田市史編さん特別委員・元文化庁主任文化財調査官）

下田市グローカルCITYプロジェクト
令和４年度下田市教育委員会連続講座「南豆の歴史を後世に」チラシ④令和４年12月11日（日） 13：30～15：30 参加者：29人
演題：幕末、安政コレラ騒動～下田地方の実情～
講師：高橋 廣明（下田市文化財保護審議会副会長・下田市史編さん委員）

下田市グローカルCITYプロジェクト
令和４年度下田市教育委員会連続講座「南豆の歴史を後世に」 第１回講座の様子

下田市職員出前講座 「こんなにあります市内の指定文化財」
日時：令和４年11月10日（木） 10：00～11：30 参加者：８人

下田市－23

進捗評価シート（様式１-５）

評価軸⑤-1
効果・影響等に関する報道
評価対象年度
令和４年度
掲載紙等

報道等タイトル

年月日

吉田松陰の足跡をたどる 小学生ら18人が「探検」

令和4年10月16日

伊豆新聞

下田城は高い防御力 市文化財保護審外岡会長が中間報告

令和4年11月8日

伊豆新聞

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で関連する事業の掲載により、歴史まちづくりの進捗状況の情報提供に繋がった。
進捗状況 ※計画年次との対応□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
事業に関係する資料の報道機関への提供を継続し、効果的な報道に繋がるよう実施していく。
状況を示す写真や資料等

著作権保護のため、新聞記事はなし。

下田市－24

進捗評価シート（様式１-６）

評価軸⑥-1
その他（効果等）
評価対象年度

令和４年度

項目
SNSにみる認知度の向上
計画に記載 美しく風格ある都市を創生し、訪れる人々に感動を与えられるようなまちづくりを行い、地域の活性化や観光振している内容 興につなげていくことが重要である。

定性的・定量的評価（自由記述） ※定量的評価は可能な範囲で。記事・議会議事録等を添付
歴史的風致維持向上計画に関する情報の発信を年間11回行い、333件のリアクションと27件のシェアがあった。
進捗状況 ※計画年次との対応□計画の進捗に影響あり■計画の進捗に影響なし

実施・検討にあたっての課題と対応方針（自由記述）
引き続き情報発信に努めていく。
状況を示す写真や資料等

Facebookでの記事掲載状況の様子

下田市－25

法定協議会等におけるコメント（様式２）

評価対象年度

令和４年度

・法定協議会等におけるコメント
コメントが出された会議等の名称：令和５年度下田市歴史的風致維持向上協議会
会議等の開催日時：令和５年５月23日（火）午後１時30分～午後３時15分（コメントの概要）
・ハード整備後の活用について、その場所を整備した目的から場所本来の活用と、占用申請等による民間事業における活用についてルールや基準を整備することが必要。

（今後の対応方針）

下田市－26