北陸地方整備局
Hokuriku Development Bureau
国土交通省

能 登 復 興 事 務 所

令和６年能登半島地震に対する能登復興事務所（河川・砂防・海岸・地すべり）の対応【６月末までの応急復旧状況】【職員による対応状況・出水期前点検の実施】
目 次
１． 各箇所の概要及び応急復旧状況
２． 河原田川（熊野地区、市ノ瀬地区）
３． 町野川水系（牛尾川、寺地川）
４． 宝立正院海岸（正院・直地区、上戸地区、宝立地区）
５． 地すべり（清水地区、仁江地区、曽々木地区、渋田地区、名舟地区、深見地区、大野地区）

・・・ １・・・ ２・・・ ８・・・ １２・・・ １５

令和6年6月28日
国土交通省 北陸地方整備局 能登復興事務所

北陸地方整備局

河川・砂防・海岸・地すべりの応急復旧状況

Hokuriku Development Bureau
国土交通省

能 登 復 興 事 務 所○ 災害発生箇所のうち、河道埋塞箇所等、不安定な状態で斜面や渓流内に土砂・流木が堆積しており、今後の降雨により二次災害が発生するおそれが高い箇所や、施設被災が発生した箇所において、国による緊急的な応急復旧等を実施○ 応急対策が必要な河道埋塞４箇所、捜索活動中の仁江地区を除く地すべり６箇所、海岸１区間にて、対策が完了○ 地質調査などを並行して行いながら、本格的な復旧にむけて設計中
わじまし

くまのまち

すずし

①石川県輪島市熊野町
応急対策 （迂回水路の設置）

にえまち

わじまし

⑥石川県珠洲市仁江町

発災時

しぶたまち

⑧石川県輪島市渋田町
発災時

発災時

崩落土砂撤去応急対策 （大型土のう）

水抜きボーリング
湛水池
応急対策実施中国道249号

湛水池

水抜きボーリング
わじまし

いちのせまち②石川県輪島市市ノ瀬町
発災時

応急対策 （仮排水路設置）

地すべり対応箇所（輪島市～珠洲市）：河道埋塞 ４箇所
：地すべり ７箇所
：海岸
１区間⑪⑩②①⑨⑧⑥ ⑤⑦③④
河道埋塞等発生箇所（寺地川、牛尾川）⑫
宝立正院海岸すずししょういんまち

ほうりゅうまち⑫石川県珠洲市正院町～宝立町
被災状況

河道埋塞等発生箇所（河原田川、紅葉川（猿谷））
大型土のう設置
わじまし まちのまち

応急復旧状況

③石川県輪島市町野町
発災時

応急対策（ブロック堰堤）

１北陸地方整備局

河原田川（熊野地区） 出水期前の応急復旧状況

Hokuriku Development Bureau
国土交通省

土砂崩落により河道埋塞が発生した河原田川（輪島市熊野町）においては、1月23日から国による権限代行として、河道埋塞による上流部の浸水家屋解消、迂回水路の工事、出水期に備えた流量確保のための応急復旧工事に着手し、５月３１日に上下流と同等程度 石川県の通水断面を確保しました。
引き続き、本復旧に向けて着手予定です。

1月4日撮影

下流部埋塞箇所
上流部埋塞箇所

浸水家屋【応急復旧水路概要】
全 長：約180m
水路幅：約16m5月1日撮影
水路拡幅

能 登 復 興 事 務 所

河原田川

元々の河道

5月10日撮影
護岸設置

6月5日撮影
6月5日撮影応急復旧水路完成
仮排水路完成2月26日撮影
埋塞部の立木除去

２

北陸地方整備局

河原田川（熊野地区） 職員による対応状況

Hokuriku Development Bureau
国土交通省

能 登 復 興 事 務 所

国権限代行による復旧として、発災直後から施工者と現地確認を随時行い、各自治体へ被災状況を共有しました。

令和６年１月２２日 鹿島建設（株）、防災エキスパート、国土交通省

令和６年１月２９日 輪島市、国土交通省

被災状況・現地調査結果から必要な資機材等を検討し、被害拡大を防ぐため迅速に災害対応を行いました。

被災した市道の撤去

大型土のうの製作・設置

崩落土砂の除去・仮廻し水路施工
３北陸地方整備局

河原田川（熊野地区） 職員による対応状況

Hokuriku Development Bureau
国土交通省

国土交通省

鹿島建設（株）、国土交通省

職員と施工者との現地確認（２月１２日）

工事の施工状況確認（２月１４日）

山口衆議院議員、佐藤参議院議員、国土交通省

国会議員の方へ被災状況説明（２月１６日）

能 登 復 興 事 務 所

川崎地質（株）、国土交通省、鹿島建設（株）、地元区長地元区長へ事業説明（３月１１日）

報道機関、地元区長、国土交通省、鹿島建設（株）

地元区長、報道機関の方へ事業説明（５月２３日） ４北陸地方整備局

河原田川（市ノ瀬地区） 出水期前の応急復旧状況

Hokuriku Development Bureau
国土交通省

能 登 復 興 事 務 所【市ノ瀬地区】仮排水路平面図

土砂ダム及び河道埋塞が発生した河原田川（輪島市市ノ瀬町）において、1月23日から、河道埋塞部上流からの流水による越流浸食を防止するための仮排水路の工事に着手し、5月29日に完成しました。
また、GPSやUAV・監視カメラを用いて、崩壊土砂の移動状況や湛水池の変動を監視しながら施工しました。

石川県【仮排水路概要】
全 長：約575m水路幅：約5.3m（底幅 約2.5m）

崩落土砂
5月24日時点
D区間 仮排水路 吹付工施工状況

6月5日撮影仮排水路完成崩落土砂

5月24日時点
仮排水路 最上流部 倒木撤去施工状況
5月24日時点
E区間 仮排水路 暗渠管埋戻し施工状況

5月24日時点
土石流下流側法止め堰堤工掘削
倒木撤去・走路造成 施工状況

５

北陸地方整備局

河原田川（市ノ瀬地区） 出水期前の応急復旧状況

Hokuriku Development Bureau
国土交通省

能 登 復 興 事 務 所

崩落した土砂が降雨等により下流に流出して二次災害を防止するため、崩落土砂を囲うように大型土のうを設置。
現在は、土砂の流出を防止しつつ、崩落土砂の撤去を行っています。

崩落土砂
崩落土砂

大型土のう

令和6年1月5日撮影
地震後の土砂崩落状況

令和6年5月29日撮影
大型土のう設置状況

国権限代行等による復旧として、発災直後から施工者と現地確認を随時行い、各自治体へ被災状況を共有しました。
石川県や輪島市と情報共有、石川県警察との現地確認など、各機関と連携しながら復旧・復興を進めています。

令和６年２月１３日 国土交通省、石川県

令和６年３月１３日 鹿島建設（株）、国土交通省

令和６年４月１３日 石川県警察
鹿島建設（株）、国土交通省

６北陸地方整備局

河原田川（市ノ瀬地区） 職員による対応状況

Hokuriku Development Bureau
国土交通省

地区の方々、国土交通省、鹿島建設（株）

学識者、行政機関、国土交通省、鹿島建設（株）

学識者による現地確認（３月１１日）

地区の方々へ事業説明（４月１３日）

地区の方々、国土交通省、鹿島建設（株）地区の方へ事業説明（６月１日）

能 登 復 興 事 務 所

国土交通省、鹿島建設（株）

仮排水路の施工状況確認（５月１５日）

国土交通省、地元区長、報道機関

地元区長、報道機関の方へ事業説明（６月１日）
７

北陸地方整備局

町野川水系（牛尾川） 出水期前の応急復旧状況

Hokuriku Development Bureau
国土交通省

能 登 復 興 事 務 所○ 河道埋塞（土砂ダム）が発生した石川県輪島市町野町において５月３１日にコンクリートブロック堰堤が完成しました。
○ 喫緊での土砂ダム決壊の恐れは無いものの、万が一の決壊時に備えて土砂氾濫被害を防止・軽減を図ります。
○ 北陸地方整備局管内で備蓄しているコンクリートブロックを活用し、迅速な施工を実現しました。

６tブロック ３段積み
堰堤高さ：約4.0m、幅：約50.0m
牛尾川

ブロック堰堤工
積込み状況 （４月２６日）

荷卸し状況 （４月２６日）

設置状況 （５月１７日）

設置状況 （５月２４日）

護床ブロック設置完了 （５月２日） 設置状況 （５月１０日）

正面図

８

北陸地方整備局

町野川水系（牛尾川） 職員による対応状況

Hokuriku Development Bureau
国土交通省

能 登 復 興 事 務 所○ 地域の御理解・御協力のもと、国土交通省、施工者、設計者が一体となり復旧・復興を推進します。
現地確認 （２月１２日）

現地確認 （２月２１日）

国土交通省

土砂災害対策検討委員会（３月１１日）

学識者、行政機関、国土交通省

現地点検 （５月１日）

現地確認 （２月２８日）（株）フジタ、国土交通省、日本工営（株）

打合せ （３月１２日）

現地確認 （３月１７日）

国土交通省

日本工営（株）、（株）フジタ、国土交通省

土砂災害対策検討委員会（５月２８日）

国土交通省、（株）フジタ

国土交通省、日本工営（株）、（株）フジタ

学識者、国土交通省

現地点検 （６月１１日）（株）フジタ、国土交通省 ９北陸地方整備局

町野川水系（寺地川） 出水期前の応急復旧状況

Hokuriku Development Bureau
国土交通省

能 登 復 興 事 務 所○ 河道埋塞（土砂ダム）が発生した石川県輪島市町野町において５月３１日にコンクリートブロック堰堤が完成しました。
○ 喫緊での土砂ダム決壊の恐れは無いものの、万が一の決壊時に備えて土砂氾濫被害を防止・軽減を図ります。
○ 北陸地方整備局管内で備蓄しているコンクリートブロックを活用し、迅速な施工を実現しました。

４tブロック ７段積み
堰堤高さ：約5.5m、幅：約60.0m
寺地川

ブロック堰堤工
積込み状況 （４月１８日）

荷卸し状況 （４月２６日）

設置状況 （５月９日）

設置状況 （５月２３日）

設置状況 （５月３０日）

正面図

設置状況 （５月１５日）

１０

北陸地方整備局

町野川水系（寺地川） 職員による対応状況

Hokuriku Development Bureau
国土交通省

能 登 復 興 事 務 所○ 地域の御理解・御協力のもと、国土交通省、施工者、設計者が一体となり復旧・復興を推進します。
区長説明 （３月４日）

区長説明 （３月４日）

地元区長、国土交通省、飛島建設（株）
現地確認 （２月８日）

土砂災害対策検討委員会（３月１１日）

飛島建設（株）、国土交通省
現地確認 （４月２４日）

学識者、行政機関、国土交通省
現地点検 （５月１日）国土交通省

国土交通省、飛島建設（株）

飛島建設（株）、地元区長、国土交通省
現地確認 （３月１７日）

ブロック搬出元の確認 （３月２５日）

国土交通省
土砂災害対策検討委員会（５月２８日）

学識者、国土交通省

国土交通省、飛島建設（株）
施設点検 （６月１１日）

飛島建設（株）、国土交通省 １１

北陸地方整備局

宝立正院海岸 出水期前の応急復旧状況

Hokuriku Development Bureau
国土交通省

位置図

能 登 復 興 事 務 所

海岸堤防が倒壊するなど甚大な被災が発生した宝立正院海岸（珠洲市正院町～宝立町）において、高潮・波浪等に対して、倒壊前の海岸堤防高さを確保するため、大型土のう等による応急復旧工事を６月６日に完了しました。
引き続き、本復旧に向けて施工予定です。

石川県【応急復旧状況】（6月27日時点、実績 / 計画）（正院・直地区） 応急復旧： 1,720m / 1,720m（当初：921m、追加：799m）
大型土のう等： 670m / 1,774m（上戸地区）
応急復旧： 1,337m / 1,337m（宝立地区）
応急復旧： 1,015m / 1,015m

応急復旧状況（正院・直地区）
被災状況（2月7日撮影）

施工状況（3月16日撮影）

応急復旧完了状況（6月6日完了）

護岸流失

１２

北陸地方整備局

宝立正院海岸 出水期前の応急復旧状況

Hokuriku Development Bureau
国土交通省

能 登 復 興 事 務 所

応急復旧状況（上戸地区）
被災状況（２月３日撮影）

施工状況（４月４日撮影）

応急復旧完了状況（４月８日撮影）

護岸倒壊

応急復旧状況（宝立地区）
被災状況（２月１２日撮影）

施工状況（４月８日撮影）

応急復旧完了状況（４月８日撮影）

吸出しによる崩落
護岸倒壊
１３

北陸地方整備局

宝立正院海岸 職員による対応状況

Hokuriku Development Bureau
国土交通省

五洋建設（株）、国土交通省

施工者と被災状況の確認（２月７日）

能 登 復 興 事 務 所

国土交通省、五洋建設（株）、地元区長

国土交通省

被災状況の確認（２月１２日）

国土交通省、五洋建設（株）

珠洲市長、国土交通省

施工者との現地確認（３月４日）

珠洲市長へ事業説明（４月２日）

地元区長へ事業説明（２月１９日）

国土交通省、五洋建設（株）

施工者との現地確認（６月７日）
１４

北陸地方整備局

国道249号地すべり 清水地区 取り組み状況

Hokuriku Development Bureau
国土交通省

・３月２８日に応急対策工事が完了しました。
・斜面の亀裂を監視・観測するための地盤伸縮計を設置しました。
・現在、崩壊地内部の状況を把握するための地質調査を実施中です。

能 登 復 興 事 務 所

珠洲市長への被災状況説明【応急対策工事概要】
大型土のう設置 452個
※ 国道への土砂の再流出を防止するための応急対策【観測機器設置状況】
地盤伸縮計
7箇所

国土交通省、珠洲市長

3月7日撮影地元区長への事業説明
令和6年1月撮影

地すべり範囲国土交通省、地元区長

4月19日撮影

職員と施工会社・調査会社との現地確認

地すべり範囲国土交通省、応用地質(株)、前田建設工業(株) 5月30日撮影

１５国道249号地すべり 仁江地区 取り組み状況
・捜索活動支援を継続しながら応急対策工を実施中です。
・斜面の亀裂を監視・観測するための地盤伸縮計を設置しました。
・現在、崩壊地内部の状況を把握するための地質調査を実施中です。

現地被災状況確認

【応急対策工事概要】
既存堰堤嵩上げ 1箇所※ 既設の堰堤に大型土のうを設置し、高さを確保することで土石流を受け止めるための待ち受けポケットを確保する応急対策
国土交通省、総務省消防庁
防災エキスパート、応用地質(株) 2月6日撮影【観測機器設置状況】
地盤伸縮計
3箇所

地元区長への事業説明
令和6年1月撮影

地すべり範囲国土交通省、地元区長、地区の方々

4月19日撮影

既存堰堤嵩上げ 現地状況

6月26日撮影

１６北陸地方整備局

国道249号地すべり 曽々木地区 取り組み状況

Hokuriku Development Bureau
国土交通省

能 登 復 興 事 務 所

現地確認状況

・５月３１日に曽々木地区区長、地元住民の方に事業説明を行いました。
・斜面の亀裂を監視・観測するための地盤伸縮計を設置しました。
・現在、崩壊地内部の状況を把握するための地質調査を実施中です。
【観測機器設置状況】
地盤伸縮計 5箇所
国土交通省

地すべり範囲令和6年1月撮影

3月17日撮影

地元区長への事業説明

国土交通省、応用地質(株)地元区長、地区の方

5月3１日撮影

職員と施工会社との現地確認

国土交通省、(株)大林組

6月7日撮影１７

北陸地方整備局

国道249号地すべり 渋田地区 取り組み状況

Hokuriku Development Bureau
国土交通省

・５月１０日に応急対策工事が完了しました。
・斜面の亀裂を監視・観測するための地盤伸縮計を設置しました。
・現在、崩壊地内部の状況を把握するための地質調査を実施中です。

能 登 復 興 事 務 所

大型土のう設置状況【応急対策工事概要】
大型土のう設置 409個
※ 国道への土砂の再流出を防止するための応急対策
水抜きボーリング 24箇所
※ 崩壊地内部の水を排水するための応急対策
4月30日撮影【観測機器設置状況】
地盤伸縮計
7箇所
地すべり範囲水抜きボーリング施工状況
令和6年1月撮影

5月8日撮影地すべりの動きを監視しています
河道掘削状況

6月13日撮影
6月4日撮影１８

北陸地方整備局

国道249号地すべり 渋田地区 職員による対応状況

Hokuriku Development Bureau
国土交通省

国土交通省、(株)大林組

職員による現地確認（３月２２日）

国土交通省、(株)大林組

職員による現地立会 （５月１５日）

輪島市長、国土交通省
国土技術政策総合研究所
国立研究開発法人 土木研究所

能 登 復 興 事 務 所

国土交通省、川崎地質(株)輪島市長へ土砂災害リスクに関する説明 職員による地質調査立会 （６月４日）（５月２４日）国土交通省、川崎地質(株)職員と調査会社による現地確認（６月４日）

国土交通省

職員による観測機器の設置状況確認（６月１２日）

１９

北陸地方整備局

国道249号地すべり 名舟地区 取り組み状況

Hokuriku Development Bureau
国土交通省

・５月２８日に応急対策工事が完了しました。
・斜面の亀裂を監視・観測するための地盤伸縮計を設置しました。
・現在、崩壊地内部の状況を把握するための地質調査を実施中です。

能 登 復 興 事 務 所

大型土のう設置状況【応急対策工事概要】
大型土のう設置 290個※ 国道への土砂の再流出を防止するための応急対策
暗渠管敷設
1式※ 土砂等によりせき止められた水を排水するための応急対策
5月21日撮影【観測機器設置状況】
地盤伸縮計
5箇所

暗渠管敷設状況
令和6年2月撮影

地すべり範囲

5月23日撮影

地すべりの動きを監視しています

6月4日撮影２０北陸地方整備局

国道249号地すべり 名舟地区 職員による対応状況

Hokuriku Development Bureau
国土交通省

国土交通省

職員による現地確認（３月２８日）

国土交通省、川崎地質(株)能 登 復 興 事 務 所

地元区長、地区の方々、国土交通省

国土交通省、大成建設(株)地区の方への事業説明（４月１４日）

施工会社との現地確認 （５月２９日）

国土交通省、川崎地質(株)、大成建設(株)職員による地質調査立会 （６月４日） 施工会社・調査会社との現地確認 （６月６日）

国土交通省、川崎地質(株)国土交通省、川崎地質

職員による現地調査 （６月１３日）
２１

北陸地方整備局

国道249号地すべり 深見地区 取り組み状況

Hokuriku Development Bureau
国土交通省

・６月３日に応急対策工事が完了しました。
・斜面の亀裂を監視・観測するための地盤伸縮計を設置しました。
・現在、崩壊地内部の状況を把握するための地質調査を実施中です。

能 登 復 興 事 務 所

大型土のう設置状況【応急対策工事概要】
大型土のう設置 360個
※ 河川への土砂の再流出を防止するための応急対策
ブルーシート張り
1式※ 地面の亀裂に雨水が浸透するのを防止するための応急対策5月29日撮影【観測機器設置状況】
地盤伸縮計
3箇所

ブルーシートによる雨水の浸透防止
令和6年2月撮影

地すべり範囲
6月4日撮影地すべりの動きを監視しています

5月29日撮影

２２

北陸地方整備局

国道249号地すべり 深見地区 職員による対応状況

Hokuriku Development Bureau
国土交通省

国土交通省、清水建設(株)職員と施工会社との現地確認（３月２７日）

国土交通省、地元区長、地区の方地元区長へ事業説明（４月１６日）

能 登 復 興 事 務 所

国土交通省、清水建設(株)職員と施工会社との現地確認（４月１２日）

国土交通省、清水建設(株)国土交通省、川崎地質(株)施工会社・調査会社との現地確認（５月１５日） 職員と施工会社との現地確認 （６月６日）

職員による地質調査立会 （６月１３日）

国土交通省、清水建設(株)、川崎地質(株)２３北陸地方整備局

国道249号地すべり 大野地区 取り組み状況

Hokuriku Development Bureau
国土交通省

・５月２４日に応急対策工事が完了しました。
・斜面の亀裂を監視・観測するための地盤伸縮計を設置しました。
・現在、崩壊地内部の状況を把握するための地質調査を実施中です。

ブルーシートによる雨水の浸透防止【応急対策工事概要】
大型土のう設置 660個
※ 国道への土砂の再流出を防止するための応急対策
ブルーシート張り
1式※ 地面の亀裂に雨水が浸透するのを防止するための応急対策【観測機器設置状況】
地盤伸縮計
5箇所

能 登 復 興 事 務 所

6月4日撮影地すべりの動きを監視しています

6月4日撮影大型土のう設置状況

地すべり範囲令和6年6月撮影

5月24日撮影

２４

北陸地方整備局

国道249号地すべり 大野地区 職員による対応状況

Hokuriku Development Bureau
国土交通省

国土交通省、清水建設(株)職員と施工者との現地確認（３月２７日）

輪島市、国土交通省、地区の方々地区の方へ事業説明（４月２５日）

地元区長、輪島市、国土交通省

地元区長へ事業説明（４月１２日）

輪島市、石川県、国土交通省
地区の方々

能 登 復 興 事 務 所

国土交通省、清水建設(株)職員と施工者との現地確認（４月１２日）

国土交通省

大野地区 広域避難者 相談会（５月１７日） 職員による現地確認状況（５月１５日）
２５