八代市坂本町復興計画の進捗状況（ロードマップ）について【重点８項目】「具体的な取組事業等欄」の塗りつぶし箇所＝整備等が完了し運用段階等へ移行したもの（整備完了

R6.3.31現在【資料１】

７取組／全２９取組）
令和６年度

分野項目

令和２・３・４年度

具体的な取組事業等

令和５年度

令和7年度～
第１四半期

建設型仮設(R3.1.30＝37世帯)
みなし仮設(R2.12最終受付130世帯)①仮設住宅等入居状況

第２四半期

第３四半期

完了目標等

第４四半期

建設型仮設・みなし仮設の提供

建設型仮設（R4.3.2=32世帯）
みなし仮設（R4.3.2=89世帯）

建設型仮設（R6.3末=5世帯）※市民球場※古閑中仮設団地：R5.1退去完了
R5.5解体完了
みなし仮設（R6.3末=8世帯）

建設型仮設（R5.3末=15世帯）※市民球場※古閑中仮設団地：R5.1退去完了
みなし仮設（R5.3末=23世帯）

建設型仮設（5世帯）※市民球場⇒古閑中町再建住宅へ移動（R6.10から随時）※市民球場：移動完了後,5戸は坂本町移設、その他は解体
R7.3解体完了予定※古閑中仮設団地：R5.1退去完了
R5.5解体完了
みなし仮設（R7.3末=8世帯）

建設型仮設（R6.9末=5世帯）※市民球場※古閑中仮設団地：R5.1退去完了
R5.5解体完了
みなし仮設（R6.9末=8世帯）

建設型:R6.10 まで(市民球場仮設団地)
みなし:契約から5年間（R3.12被災者の再建状況により1年間延長、R4.12月再延長、R5.12月再々延
長決定：県）

国・県協議
必要戸数設定・R3.6：第１期供給方針決定：5地
区、35戸・R3.12：本申込→22戸（藤本・大門5戸、合志野4戸、中津道1戸、坂本駅12戸）
災害公営住宅建設候補地調査等
実施設計・建設工事（合志野4戸）②災害公営住宅の整備等

くらし・コミュニテ
ィの再生合志野団地：R5.4月～入居開始

実施設計・建設工事（中津道1戸）
社会教育センター解体（藤本・中津道）
R4.2～R4.11

１ 住
まいの確保と総合的な支援

中津道住宅：R5.7月～入居開始

実施設計・建設工事（藤本・大門5戸）

藤本団地：R5.10月～入居開始

基本設計・実施設計（坂本駅10戸）

地域支え合いセンター活動状況
R2.10.19～活動開始（R5.2末現在)
・支援継続世帯 209世帯
・支援終了世帯 273世帯

災害公営住宅へR5年度から入居開始①藤本・大門(5戸)R5.10月②合志野(4戸)R5.4月③荒瀬(0戸)④中津道(1戸)R5.7月⑤坂本駅(10戸)R7年度入居

地域支え合いセンター活動状況（R6.3末）・支援対象世帯・支援終了世帯

132世帯
350世帯

実施設計・入札、契約準備（坂本駅10戸）

R6.10～

建設工事着手（坂本駅10戸）

地域支え合いセンター活動状況
・支援対象世帯132（R5年度末）：仮設住宅、みなし仮設、在宅、一般公営住宅、災害公営住宅等
・支援内容：総合相談窓口、訪問活動による生活状況確認、見守り安否確認、コミュニティづくりのコーディネート、ボランティア団体等との連絡調整、被災者生活再建に向けた各種支援等

仮設住宅入居者及び在宅被災者の生活再建が終了するまで③被災者見守り対策事業

住まいの再建意向調査
R3.3.26～
R3.5.31

支援対象
世帯の実態把握調査R3.11～12〇各年度における取組の塗りつぶし箇所＝完了したもの〇各年度における取組の赤枠箇所＝期間変更・追加等したもの〇各年度における取組の朱書き箇所＝修正・追加等したもの

R4.1～
仮設住宅供与期間延長の手
続の支援

R5.1月～
仮設住宅供与期間再延長の手続の支援

R6.1月～
仮設住宅供与期間再延長の手続の支援

R6.1月～
仮設住宅供与期間再延長の手続の支援

1 / 10八代市坂本町復興計画の進捗状況（ロードマップ）について【重点８項目】

R6.3.31現在

【資料１】

令和６年度
分野項目

令和２・３・４年度

具体的な取組事業等

令和５年度

令和7年度～
第１四半期

坂本町復興まちづくり
計画策定

住民説明
R3.3.6、3.27～30④安全な居住地の確保

再建住宅の建設

第３四半期

完了目標等

第４四半期

（かさ上げ世帯への仮住まいの提供）

集落ごとの「輪中堤・宅地かさ上げ」の意向把握・確定
輪中堤・宅地かさ上げ事業に係る説明会等
R3.9.25,11/20

方針を決定した集落から、随時、国土交通省及び熊本県による詳細設計 → 工事着手
災害危険区域指定（R5.6月定例会条例提案）

坂本町水災補償加入促進補助事業（新設）R4.5.26申請受付開始
すまいの安全確保支援事業（新設）
受付開始

くらし・コ
ミ
ュ
ニテ
ィの再生

第２四半期

古閑中町再建住宅の完
坂本町再建住宅の完成

順次地区の指定を追加
坂本町水災補償加入促進補助事業実施（復興まちづくり相談窓口（坂本支所内）及び復興整備課にて随時受付）

R4.6.28申請

R6．9月末成見込み
R7．1月末見込み

詳細設計が完了した地区から、随時、住まい再建へ向けた工事に着手。

すまいの安全確保支援事業実施（建設政策課にて随時受付）
定期的な情報交換（1回 / 月）国・県協議

１ 住まいの確保と総合的な支援 ⑤災害等廃棄物処理事業（公費解体の進捗状況）

R2年度
公費解体申請受付受理件数291件
災害廃棄物（公費解体を含む）の仮置場受入れ・処理（R3.12末時点 公費解体･･･291件、自費解体＝5件の解体完了）
公費解体追加分受付
R4.4～R4.10

R3.12公費解体（当初分）完了
R4.3ワイワイパーク公園復旧工事完了
R5.3公費解体（追加分）完了

解体工事
R4.9～R5.3

R2年度：1人1台端末配付完了
R3年度：職員研修等の充実(ICTを活用して授業を実施した教員→100%)⑥次世代を担う子どもの育成(1人1台タブレット)

八竜小学校・坂本中学校における学校の情報化の推進

新たな学習支援ツールの導入による「教科指導におけるICT活用」の充実

専門家や関係機関と連携・協力
した取組等による「情報教育」の充実〇各年度における取組の塗りつぶし箇所＝完了したもの〇各年度における取組の赤枠箇所＝期間変更・追加等したもの〇各年度における取組の朱書き箇所＝修正・追加等したもの

学力向上」のための授業及び家庭学習におけるＩＣＴの更なる有効活用

ＩＣＴ活用による主体的・対話的で深い学びへの授業改善（※特に児童生徒の「発信力」を高める授業）

R2年度1人1台タブレット端末配布
完了
R4年度末までに学校情報化優良校の認定取得（八竜小、坂本中）完了
以降は、全市的にICTの更なる有効活用と計画的な機器の更新を継続

ＩＣＴ学習支援
ツールの効果的な活用による
児童生徒一人一人の理解度・習熟度に応じた学習支援

2 / 10八代市坂本町復興計画の進捗状況（ロードマップ）について【重点８項目】

R6.3.31現在

【資料１】

令和６年度
分野項目

令和２・３・４年度

具体的な取組事業等

令和５年度

令和7年度～
第１四半期

第２四半期

第３四半期

完了目標等

第４四半期

住民説明会
R3.1.19開催
R3年度
・地区の意向把握及び所要額調査
自治公民館再建支援（6地区）
・「日本財団みんなの家」設置決定
藤本・大門、中津道・三坂地区(2か所)⑦地域コミュニティの核となる施設（自治公民館等）の再建・整備への支援

R4年度
自治公民館再建支援（西鎌瀬地区）

くらし・コミ
ュ
ニテ
ィの再生

R2年度
指定文化財被災確認・保存法検討

R6年度に向けた要望調査

R5年度に向けた
要望調査

みんなの家：建設工事
藤本・大門地区(R5.8.31完了）

R4年度
みんなの家：現地調査、設計者との意見交換（藤本・大門地区、中津道・三坂地区）

Ｒ７年度に向けた
要望調査

みんなの家：建設工事
中津道・三坂地区（R5.6.30完了）

整備時期については、地区の意向を考慮しながら実施
完成・地元引渡し（R5.12.20完了）

完成・地元引渡し（R.5.10.2完了）

県重要文化財「大門観音堂の鰐口」
・保存修復完了
市指定天然記念物「中津道阿蘇神社の森」
・枯死樹木の伐採完了

２ 地
R3年度 未指定文化財、域コ
地域コミュニティ施設等
ミュニ
・復旧完了4件
ティの ⑧神社仏閣・文化財等の被「中津道阿蘇神社」「天祠堂」「瀬戸維持・ 害調査及び復旧事業
石大明神」 「水天宮用具整備」
再生

・R4年度までに、県重要文化財、地域文化施設等の復旧事業完了
・地域の意向を考慮しながら実施

R4年度

未指定文化財、地域コミュニティ施設等
・R4.7復旧事業完了「藤本天満宮」

未指定文化財・地域コミュニティ施設等⑨国・大学等との連携や「地域おこし協力隊」等の外部人材の受入れや活躍の促進

R2年度大学との連携検討

R3年度
県立大：学生GP（地域連携型卒業研究）
テーマ①観光振興分野
テーマ②山林保全分野

R2年度「地域おこし協力隊」
地域との意
見交換

R3年度
隊員募集

隊員募集（1名）おためし協力隊事業の実施（R4.6/21～23）

R4.9.1
～9.29
活動
（1名）

〇各年度における取組の塗りつぶし箇所＝完了したもの〇各年度における取組の赤枠箇所＝期間変更・追加等したもの〇各年度における取組の朱書き箇所＝修正・追加等したもの

地区の意向把握

県立大等との連携：「地域共創拠点プロジェクト」等

R4.4.1～「地域おこし協力隊員」活動（1名）

・大学と地域の連携支援
・任期満了後も地域の活力となる人材の確保

隊員募集（1名）・
おためし協力隊事業の実施

R5.5.1～「地域おこし協力隊員」活動（1名）

3 / 10八代市坂本町復興計画の進捗状況（ロードマップ）について【重点８項目】

R6.3.31現在

【資料１】

令和６年度
分野項目

具体的な取組事業等

令和２・３・４年度

令和５年度

令和7年度～
第１四半期

第２四半期

第３四半期

完了目標等

第４四半期

仮設店舗建設R3.2.1～5/31
入居者募集R3.2.3～随時
事前説明会R3.2.3
入居者決定R3.5.28:9事業者⑩仮設商店街による暫定的な事業再開の支援

・さかもと復興商店街入居者数
10事業者（1区画募集中）
・さかもと館 仮営業再開
R3.5.22:営業再開、
R3.6.3:プレオープン
R3.7.3:グランドオープン
季節ごとの集客イベントの支援（R3.8～R4.3）
集落サポートの実施（R3.11～R4.1）

・さかもと復興商店街集客イベントの支援
・建物施設の管理

集客イベン
トの検討
COCOSAへの出店準備

COCOSAへの出店
R5.7.1～7.7
集客イベントの開催
R5.7.30

R7年度までの設置予定

今後の復興商店街のあり方を協議（国・県や復興商店街等と協議）

R4.5月、11月、R5.2月：集客イベントの支援（※夏はコロナの影響により中止）

産業・経済の再生R4.7～8月
入居事業者ヒアリン
グの実施（経営状況と今後の事業展開などの聞き取り）

３ 産
業基盤の早期復旧

R4.10月
復興アドバイザーによる無料個別相談会の開催
坂本ふるさと祭りヘの参加と協力

坂本ふるさと祭りヘの参加と協力

入居事業者ヒアリングの実施（経営状況と今後の事業展開などの聞き取り）

坂本ふるさと祭りヘの参加と協力

入居事業者ヒアリングの実施（経営状況と今後の事業展開などの聞き取り）

さかもと館仮復旧工事完了R3.5.10
仮営業再開
R3.5.22:営業再開
R3.6.3:プレオープン
R3.7.3:グランドオープン
かわの家仮復旧工事完了 R3.5.24
イベント交流施設仮復旧工事完了 R3.6.14

国・県の復旧方針や復旧状況確認（関係機関協議）計4回
R3.5.28、R4.1.19、2.21、3.16⑪道の駅「坂本」・周辺施設等の早期復旧

解体工事

道の駅坂本解体設計

R4年度
施設の概要・基本計画・方針の検討

R4年度
道の駅坂本復旧
調査業務委託基本計画
方針検討

道の駅坂本再整備配置等基本計画策定

建築基本設計・建築実施設計

R4、R5年度
国（河川・道路）や県との復旧方針、スケジュール調整等〇各年度における取組の塗りつぶし箇所＝完了したもの〇各年度における取組の赤枠箇所＝期間変更・追加等したもの〇各年度における取組の朱書き箇所＝修正・追加等したもの

4 / 10

Ｒ9年7月の供用開始を目指す。

八代市坂本町復興計画の進捗状況（ロードマップ）について【重点８項目】

R6.3.31現在

【資料１】

令和６年度
分野

項目

令和２・３・４年度

具体的な取組事業等

令和５年度

令和7年度～
第１四半期（内部協議実施）

第２四半期

第３四半期

完了目標等

第４四半期

文化財等の把握

関係者との協議実施
R3.7/15坂本住民自治協議会⑫各地域の文化財等の魅力を活かした地域おこし

R3.6.22～9.26博物館：展示会「坂本町の暮らしと信仰」
坂本地域の魅力ある歴史・文化財の中から、史跡めぐりに活用できる素材の洗い出し、観光ルートの検討（内部協議実施 →R3.8/12現地調査実施
調整期間⑬観光資源を活用した観光ルートの再構築

マーケティング調査業務委託（旅行者のニーズ・観光動向調査）R4
年8月～R5年3月（R3.7月:地元と意見交換）
関係者の協議実施
観光ルート等の策定・
地域関PR活動
ル地区選定 係者協 坂本1地区を議
モデルルーに係る地元 R4.10.4
ト選定
協議の意向確認
R5.1.18

R3.7月モデ

産業
・
経済の再生

４ 産
業・経済の復興

日本市民スポーツ連盟
認定コース【田上コース】の申請

コースの認定運用準備

周知・運用
道路・河川・JR等の復旧状況、旅行者のニーズの把握を進め、可能な事業から着手
・ウォーキングコース造成

日本市民スポーツ連盟：イヤーラウ
ンド認定コース」
を検討

観光物産支援びぷれす広場物販販売(R3.2、3月、4月)

日本市民ス
ポーツ連盟
認定コース
【田上コース】の申請（再掲）

コースの認定
（再掲）

運用準備
（再掲）

周知・運用（再掲）（R3.7：地元と意見交換）
関係者の協議実施⑭自然を活用した新たな取り組み支援

事業のPR活動等の支援実施

荒瀬ボートハウス解体工事
R2.12/22～
R3.4/30

R4年度【継続事業】特産品の出張販売 （DMOやつしろへ委
アウトドアツーリズムに関する体験型旅行商品
託：観光物産イベント）の開発支援（川遊び、ラフティング、キャンプ、グランピング等）
荒瀬ボートハウス舗装工事
R3.9/7～R3.12/13

R3.6月・9月：坂本ふるさとまつり
運営委員会での検討支援⑮「食」を軸とした各種イベントの開催支援

坂本ふるさとまつり
運営委
員会での検討R4.6.14

作業部会での検討（第1回R4.7.15・第2回 9/2 第3回
10/19）
運営委員会での再検討9/29〇各年度における取組の塗りつぶし箇所＝完了したもの〇各年度における取組の赤枠箇所＝期間変更・追加等したもの〇各年度における取組の朱書き箇所＝修正・追加等したもの

11月
13日開催

作業部会で次回への検証(第4回
R4.12.14)

R5.7
坂本ふるさとまつり運営委
員会での検討R5.8～12
坂本ふるさとまつり作業部
会での検討

まつり開催11/12
作業部会
で次回への検証

R6.2
さかもとふれあいフェスタ
ｉｎ八代
市役所開催（県・市）

坂本ふるさとまつり作業部会での検討・検証
坂本ふるさとまつり運営委員会
での検討
坂本ふるさとまつり
開催11/10（予定）

5 / 10

坂本ふるさとまつり
開催
日時：未定
場所：未定

ふるさとまつりの毎年度開催支援

八代市坂本町復興計画の進捗状況（ロードマップ）について【重点８項目】

R6.3.31現在

【資料１】

令和６年度
分野項目

令和２・３・４年度

具体的な取組事業等

令和５年度

令和7年度～
第１四半期

第２四半期

第３四半期

完了目標等

第４四半期

R2～郵便局等との協議(暫定対応)
坂本郵便局仮店舗:R3.7月開業（坂本地域福祉センター敷地内)⑯郵便局・金融・病院等生活サービスの早期再開への支援

R3～
医療提供体制の再建に向けた関係機
関との協議・検討

R3～
巡回診療車、遠隔医療の導入に向けた関係機
関との協議・検討

医療・行政・交通等
関係機関で構成する
協議会の設置R4.4.25

デジタル医療MaaS推進事業（モバイルクリニック）の実証に向けた企
画及び配車システ
ム等の構築に向けた検討

モバイルクリニック実証事業

モバイルクリニック本格運行
・R7年末までの小さな拠点（コンパクトビレッジ）の形成に向けて各種生活サービス提供体制を確保

R3～再建後の坂本支所内に「医療等活用スペース」設置に向けた関係機関との協議
R4年度

R3.3月時点「なりわい再建支援補助」交付決定：25
件

事業復活おうえん給付金（豪雨型）などの支援制度の周知

小規模事業者持続化補助金などの支援制度の周知

R3.3～坂本支所仮設庁舎開設（R7年度末）

社会基盤・防災の再生県道中津道八代線
細設計

R4年度：県道中津道八代線路線測量・予備設計詳

有識者検討会 位置決定 R3.3.16

５ 持
続可能な社会基盤づくりR3年度
・学識者懇談会(R4.1月)
・坂本支所周辺概略（R4.3月）（敷地計画、道路配置計画）
・坂本支所再建基本方針(R4.3月)⑰八代市坂本支所の整備

支所用地等買収

県道中津道八代線 道路築造工事

支所用地造成設計

坂本支所等用地造成工事

R4年度：宅地造成に伴う用地測量・支所用地買収
坂本支所解体工事

R3.12～R4.7

基本計画（配置・規模）
住民代表との意見交換会R4.4.22、8.24、9.12(計3回)

配置計画基本方
針決定
R4.10.7(復興推進本部会議)坂本支所等整備基本計
画決定
R5.2.24

坂本支所等基本設計に係る全体会(各団体等)
坂本支所等基本設計に係るバリアフリー等関係団体ヒアリング
復興整備推進チーム及び各部会による協議

球磨川水系坂本地区河川防災ステー
ション整備計画登録承認 R5.3

地域福祉センター内コミュニティセンター移設（R3.4月～再建まで）⑱坂本コミュニティセン
ターの整備

坂本支所等建設工事
R6.10～R7.12予定

八代市坂本支所・坂本コミュニティセンター
新築工事 基本・実施設計

川に親しむ交流拠点の整備 （河川防災ステーション整備）

八代市坂本支所・坂本コミュニティセンター
新築工事 基本・実施設計

R3.9.30:住民自治協議会要望に対する回答(支所と同じ場所への整備を進める)・意見交換
坂本コミセン解体工事
R3.12～R4.7
基本計画(配置・規模) R4.6～R5.3

坂本支所・コミセン等建設工事
R6.10～R7.12予定

坂本支所・コミセン等の設計に係る全体会
1回目5/1、2回目6/21、3回目7/27

住民自治協議会等の意見聴取〇各年度における取組の塗りつぶし箇所＝完了したもの〇各年度における取組の赤枠箇所＝期間変更・追加等したもの〇各年度における取組の朱書き箇所＝修正・追加等したもの

・R7年末までに坂本支所再建・郵便局・金融機関・商工会・各種組合等→八代市坂本支所再建に合わせて協議継続

6 / 10

R7年末までにコミュ二ティセン
ター再建

八代市坂本町復興計画の進捗状況（ロードマップ）について【重点８項目】

R6.3.31現在

【資料１】

令和６年度
分野

項目

令和２・３・４年度

具体的な取組事業等

令和５年度

令和7年度～
第１四半期

第２四半期

第３四半期

完了目標等

第４四半期

R3～民間事業者による光BB整備（設計)⑲光ブロードバンド整備社
会
基盤
・防災の再生R4.1月～
R5.2月
民間事業者による
光BB整備
（工事)

R5.3.10 R5.3.18
サービ 開通式
ス申込 ・住民開始
説明会

６ 情
報ネッ
トワー
クの充実

R5年2月28日に光BB整備工事完了
3月10日に光BBサービス申込開始
3月18日に開通式・住民説明会開催
3月24日に光BBサービス提供開始(ケーブルテレビを活用したインターネットサービスはR6.3月末に終了予定）

R5.3.24サービス提供開始

R4年度光回線を活用した新たなテレビ放送サービスの検討

新放送サービス提供事業者の公募・選定

各家庭への引込工事

民間放送事業者による新放送サービス設備の整備⑳新たなテレビ放送サービ
スの提供

令和7年度末までにCATVから民間による新放送サービスに移行
各家庭への引込工事

R6.2.16坂本地域
住民説明会
地域住民への周知・説明会等〇各年度における取組の塗りつぶし箇所＝完了したもの〇各年度における取組の赤枠箇所＝期間変更・追加等したもの〇各年度における取組の朱書き箇所＝修正・追加等したもの

7 / 10八代市坂本町復興計画の進捗状況（ロードマップ）について【重点８項目】

R6.3.31現在

【資料１】

令和６年度
分野項目

具体的な取組み事業等

令和２・３・４年度

令和５年度

令和7年度～
第１四半期

第２四半期

第３四半期

完了目標等

第４四半期

R2.9月要望書提出（熊本県）㉑広域的・多重な道路ネッ
トワークの構築

R3年度～市道・林道の道路ネットワー
ク検討（リダンダンシーの確保検討） 内部検討実施
R3.8.11 地元説明会
実施

R4.8月～市道・林道の道路ネットワーク検討（リダンダンシーの確保検討）現地調査
R4.7：
期成会総会

林道の要望路線（大門～油谷区間、鶴喰大門瀬線先、板持～瀬戸石区間）を森林整備計画の路網整備計画に掲載し引き続き検討。
まずは既存の林道の災害復旧を急ぎ（㉒市道、林道の復旧事業）通行できる林道は法面改良や舗装を行い（㉓市道・林道など拡幅整備等）災害の起きにくい林道整備を実施していく方針

R4.12：
要望活動(坂本人吉線)

R5.7:
期成会
理事会
(坂本人吉線）

8月:
期成会総会(小鶴原女木線）

R3.6月：期成会総会
R3.9月：要望書提出(熊本県)
R3.12月：要望活動(坂本人吉線)
R4年〇月：改良や維持補修が必要な箇所の調査

改良や維持補修が必要な箇所の調査

9月：要望書提出(熊本県要望）市道災害復旧工事

完了：14箇所

R4.9月
要望書提出
(熊本県）

7月:期成会総会(坂本人吉線）

12月：要望活動(坂本人吉線)

8月:
期成会総会(小鶴原女木線）

12月：要望活動(坂本人吉線)

総会・要望活動

県道 破木二見線、田上日奈久線の整備促進

9月：要望書提出(熊本県要望）改良や維持補修が必要な箇所の調査

県道 坂本人吉線、小鶴原女木線の整備促進

R2年度災害査定○市道・河川災害復旧工事(道路51箇所,橋梁1箇所,河川16箇所)○林道施設災害復旧工事（林道31路線97箇所）

R3年度市道・河川災害復旧工事(完了：道路6箇所,河川11箇所,施工中：道路23箇所・河川5箇所）㉒市道、林道の復旧事業

社会
基
盤・
防災の再生

市道災害復旧工事 施工中：8箇所（橋梁1箇所含む） 着手予定：2箇所
市道：R6年度完了を目標
林道：R9年度完了を目標

R4年度市道・河川災害復旧工事(完了：道路22箇所,河川5箇所,施工中：道路15箇所）※河川は完了
林道施設災害復旧工事

林道施設災害復旧工事

完了：15箇所

施工中：15箇所

着手予定：18箇所 未着手：26箇所

R3年度
林道施設災害復旧工事(完了：15箇所)

７ 防災・減災のための基盤整備

R4年度林道施設災害復旧工事(完了8箇所,施工中8箇所）
R3災害防除工事（下深水板ノ平線）

R3道路改良工事（木々子･板ノ平線）

R5年度 道路改良工事（木々子･板ノ平線）R6へ繰越
R4繰越 道路改良工事（横石･小川線）
道整備交付金事業による計画的実施（R4～R8）㉓市道・林道など拡幅整備
等

R3.4月～
災害復旧と併せて林道舗装
・改良事業の実施
・林道袈裟堂深水線
舗装・林道木々子走水線
舗装
・林道渋利瀬高線舗
装 3路線

・林道木々子走水線舗装
・林道深水線改良（R5へ繰越）・林道深水線舗装
・林道渋利瀬高線舗装・林道袈裟堂深水線改良（R5へ繰越）・林道木々子日光線舗装（R5へ繰越）・林道木々子走水線舗装
・林道渋利瀬高線舗装・林道袈裟堂深水線改良
・林道深水線改良（R6へ繰越）・林道深水線舗装（R6へ繰越）・林道深水線改良・舗装
・林道木々子日光線舗装

西鎌瀬地区嵩上（面的）事業と連携し実施
西鎌瀬市道整備（瀬戸石・鎌瀬線）
R2.11月国へ要望実施
R3.7月、11月国への要望実施

R5.7
国への要望実施

R5.11
国への要望実施

R6.7
国への要望実施

R6.11
国への要望実施

R4.7月、11月国への要望実施㉔高速道路を利用したアクセスの確保

スマートICの設置
R3年度スマートIC設置事例調査

R4年度
スマートIC設置事例調査等〇各年度における取組の塗りつぶし箇所＝完了したもの〇各年度における取組の赤枠箇所＝期間変更・追加等したもの〇各年度における取組の朱書き箇所＝修正・追加等したもの

スマートICに向けた検討等

8 / 10八代市坂本町復興計画の進捗状況（ロードマップ）について【重点８項目】

R6.3.31現在

【資料１】

令和６年度
分野項目

具体的な取組み事業等

令和２・３・４年度

令和５年度

令和7年度～
第１四半期

R3年度
新たな防災拠点の位置づけ、機能等の検討

第２四半期

第３四半期

左岸側防災拠点(田上社会教育センター)運営

R4.4月～左岸側防災拠点（田上社会教育センター）の仕様検討㉕新たな防災拠点の検討

R4.9月～左岸側防災拠点（田上社会教育センター）
改修設計業務委託

R4.10月～左岸側防災拠点（田上社会教育センター）
施設改修工事完了目標等

第４四半期

・左岸側防災拠点施設の電源本引込工事は11月に業者との協議後、12月に着手
・左岸側防災拠点施設の電源本引込工事完了（R6.2月）

R5.12月～R6.2月
電源本引込工事

R5.11月協議

右岸側防災拠点の整備は、令和7年度以降に着手予定。
R4年度～右岸側防災拠点（坂本支所仮設庁舎周辺）の仕様検討（設置場所の再検討も含む）

社会基盤
・防災の再生R3.10月～指定避難所の空調やトイレなどの整備内容・方法についての検討

７ 防災・減災のための基盤整備

R4.9月～指定避難所の機能充実（学校体育館への空調機設置に係る業務委託）

設計・積算等の調整

入札
・契約

学校体育館空調機設置工事

運用開始（八竜小学校）

非常用電源切替基盤設置工事

R4.12月～指定避難所の機能充実（鮎帰社会教育センター仮設トイレ設置）

空調：令和５年２月完了
・非常用電源切替基盤設置工事（R6.5月～）

R4.3月～身近な避難所の確保としての「自主運営避難所」の設置についての検討㉖避難所体制の再検討と運営の見直し

R4.6月～
自主運営避難所
登録制度の創設

地域住民への内容周知及び運用開始
７月：瀬戸石、鶴喰
８月：鬼丸、馬場
11月：西鎌瀬の５地区が登録済

地域住民への内容周知び運用
Ｒ５年７月：大平地区
Ｒ６年２月：上鎌瀬地区
２地区登録

地域住民への内容周知び運用

計７地区が登録済

９月～：システムの構築作業

R3.10月～「避難所生活の質の向上」及び「避難所業務の効率化」を目的に、ＩＣＴを活用した「スマート避難所システム」の導入に向けた検討 ※デジタル田園都市国家構想交付金採択事業〇各年度における取組の塗りつぶし箇所＝完了したもの〇各年度における取組の赤枠箇所＝期間変更・追加等したもの〇各年度における取組の朱書き箇所＝修正・追加等したもの

R5.4
システム
協議

R5.6
補正
採択
R5.9
契約

システムの運用（保守・改良）開始

11月～タスクフォース会議（災害時・平常時）検討会

1月～システム機能確認※デモ機能テスト等

避難所運営職員
操作等研修

9 / 10ｼｽﾃﾑ：
令和５年度システム構築完了
・令和6年4月運用開始
・避難所運営職員に対する操作等研修予定（R6.5月～）

八代市坂本町復興計画の進捗状況（ロードマップ）について【重点８項目】

R6.3.31現在

【資料１】

令和６年度
分野項目

令和２・３・４年度

具体的な取組み事業等

令和５年度

令和7年度～
第１四半期㉗ICTを活用した多様な情報伝達の早期整備

R1.9月～
防災行政
情報通信システムの整備

R3年度住民説明会終了

社会基盤・防災の再生８ 地域防災力の向上

第３四半期

防災アプリやメール、戸別受信機等の登録推進

R3年度屋外拡声子局の整備終了

R3.7月衛星携帯電話の配備完了※R3.7月：坂本方面隊にて管理を行い情報伝達訓練実施㉘集落の孤立に備えた通信手段等の確保

防災アプリやメール、戸別受信機等の登録推進

第２四半期

完了目標等

第４四半期
・R3年度出水期までに新たな防災行政通信システムを運用開始（完了）・情報配信サービス（防災アプリやメール、戸別受信機）の全戸登録

八竜小学校へのQ-ANPI及び衛星携帯電話の追加配備（R5.6月）
Q-ANPIや衛星携帯電話の通信を継続するための電源確保(～R9年1月末）

R3.6月：Q-ANPI(安否確認システム)の配備完了（坂本支所）

Q-ANPI（安否確認システム）の運用（実証実験）・アプリ登録の周知・支援の実施(～R9年1月末）

・R3年度出水期までに配備等を完了
・R5年度出水期までに孤立が想定される地域等に発電機等を配備完了
・令和3年1月に内閣府と「衛星安否確認システムQ－ANPIの提供に関する協定」を締結し、令和9年1月末まで借用

R2.12月学校に作成通知
R3.4.28八竜小・坂本小中にて合同避難訓練
R3.6.18坂本中にて防災教育の実施
R3.9月マイタイムラインの作成㉙防災教育の推進（児童生徒のマイタイムラインの作成）

R4.6月
防災教育の実施
R4.6月
新入生分の作成
在校生分の見直し・改善

R4.6月
防災教室・避難訓練の実施

R4.2月
効果等の検証〇各年度における取組の塗りつぶし箇所＝完了したもの〇各年度における取組の赤枠箇所＝期間変更・追加等したもの〇各年度における取組の朱書き箇所＝修正・追加等したもの

八竜小・坂本中における防災教育の推進
・小中合同避難訓練の実施（４月実施）
・防災教育の実施（坂本中：R5.6月実施済、八竜小：Ｒ5.5、R6.1月実施済）
・マイタイムラインの作成（新入生分の作成、在校生の見直し・改善）（坂本中：完了、八竜小：Ｒ6.1月完了）

八竜小・坂本中における防災教育の推進
・小中合同避難訓練の実施
・防災教育の実施
・マイタイムラインの作成、見直し等
・効果等の検証

・効果等の検証（～Ｒ6.3月）

10 / 10・マイタイムラインについてはR3
年度中に作成完了。以降は新入生分の作成、在校生分の見直し、改善を継続