資料 1-2

大阪ＰＣＢ処理事業所の長期保全の取り組みについて

１．はじめに
平成 26 年６月に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」が変更となり、大阪ＰＣＢ処理事業所は、計画的処理完了期限が令和３年度末、事業終了準備期間は令和６年度末迄となりました。これらの期限迄、設備・機器の機能を維持し、安全・安定操業の確保を目指して、設備・機器の計画的な更新を主体とした中長期的な保全計画（以下「長期保全計画」という。
）を策定してＰＤＣＡをまわしながら設備管理を強化しております。

２．保全方式
長期保全計画を策定するに際しての設備の重要度に応じた保全方式の考え方を以下に示します。

(1）予防保全の強化
停止により環境、安全、操業に対して重大な影響を与える設備、機器については、従来の定期点検整備項目に加え摩耗故障期に応じた点検項目、頻度の見直しを行い、予防保全の視点で設備管理（機器更新等）を行います。
(2）適切な事後保全停止による影響が軽微な場合、あるいは予備機を有している設備・機器については、設備が不調となってから遅滞なく予備機への切替えや部品の交換を行います。
予備機のコンディション維持や予備品の管理については、それに必要な費用も考慮して適切に行います。

1３．大阪ＰＣＢ処理事業所の長期保全の実施状況について各工程および機器毎に、実績を基にリスクに応じた対策を検討し、処理完了迄に残された期間に実施すべき長期保全計画の見直しを行っています。
主要設備の保全方針と対応状況を表－１に示します。
各年度の実施計画を表－２、令和２年度の主要項目実施状況を表－３、これらのプロセスフロー上での箇所を図－１、２に示します。

2

表－１

大阪ＰＣＢ処理事業所

主要設備保全方針（各設備毎）

表－１ 大阪PCB処理事業所 主要設備保全方針（各設備毎）
今後処理終了年度まで稼働させた場合の考えられる潜在リスク
設備分類

主要工程又は機器名称

潜在リスクを回避するための対策
長期保全計画対応状況（平成27年度～令和3年度）

新たな視点での点検整備、更新を考える。更新は最終手段とし今までの点検整備、更新のあり方では防ぐことが不可能と考えら できるだけ定期的な点検整備で回避することを考える。短期間のれるリスク、特に漏洩リスクをポイントに考える。
操業停止であれば予備機、予備品の充実で回避とすることも考える。

保全状態

VTR設備

フィールド計器設備＜真空圧力計＞＜真空圧力計＞計器・信号変換器共に生産中止の為、新型を取付ける為に再配線の 主力となるC、D号機に関して更新を計画し、取外し品をA、B号機の予必要あり。、停止期間が長期となる可能性がある。
備品として管理する。新型も2セットほど予備品として 持つ。
＜マスフローバルブ＞＜マスフローバルブ＞
納期が比較的長い停止期間に影響を及ぼす可能性が高い。
主力となるC、D号機に関して更新を計画し、取外し品をA、B号機の予毎定期検査時期に性能点検を実施。
＜流量計類＞ ＜レベル計＞
備品として管理する。
特になし＜流量計類＞ ＜レベル計＞＜炉内温度センサー＞
現状で問題なし。
全体的にセンサー外面腐食が進行している。合計36本あり都度交換 ＜炉内温度センサー＞
では対応できない可能性がある。
炉内の温度計センサー全数更新を計画する。

時間基準保全

制御設備＜PLC、GOT関連＞＜PLC、GOT関連＞
破損部品によっては機器類が制御不能となり、部品交換も生産中止 主力となるC、D号機に関して更新を計画し、取外し品をA、B号機の予により対応できないため操業不可となる。
備品として管理する。
同上＜温度調節計ループユニット＞＜温度調節計ループユニット＞
マスターコントロールユニットが破損した場合、生産中止により対応で PLC、GOT関連と同様の考え方で計画する。
きないため操業不可となる。

時間基準保全

2-1 電気、計装設備

3＜インバータ＞
故障の場合には納期の影響で停止期間が長期となる可能性あり。

動力設備＜サイリスタ＞
故障の場合には納期の影響で停止期間が長期となる可能性あり。

2-2 弁類

2-3 配管類

VTR設備全般

VTR設備全般＜真空（バタフライ）弁＞
特になし。
＜ボール弁＞
故障した場合、納期の影響で停止期間が長期となる。

＜インバータ＞
主力となるC、Ｄ号機に関して更新を計画し、取外し品をA、B号機の予備品として管理する。
＜サイリスタ＞
インバータと同様の考え方で計画する。

予備品管理で対応。

状態基準保全＜真空（バタフライ）弁＞
現状の運用で問題なし。
＜ボール弁＞
各種1台の予備を所有し、主要部に関しては夏期定期点検時に点検・整備を実施する。

定期点検時に点検整備。

時間基準保全＜エキスパンション類＞
プロセス配管は定期点検時に目視点検実施。
＜エキスパンション類＞
特になし
C,D号機の真空ラインは26年実施。
現状の運用で問題なし。
＜真空ライン＞
H28年度はD号機に塩化水素除去用スクラバーを設置＜真空ライン＞
C,、D号機に関しては二次廃棄物の処理中心となる為、ピンホール等し、常圧系の腐食対策を実施した。
C、D号機に関して、炉出口～第1OSまでの真空ラインの配管の更新をの発生の可能性が高くなる。
H29年度はD号機の常圧系配管腐食箇所を更新した。
行う。または、リークディテクタを用いたリークチェックの頻度を増やす。
＜常圧ライン＞
H30年度は真空系配管の腐食状況を点検した。
＜常圧ライン＞
活性炭フィルタの材質がSUS304且つ「腐食対策工事」の対象外であ腐食箇所は計画的に更新する。また、Ｃ号機に塩化水素C、D号機に関して第1、第2活性炭フィルタの材質を耐食性の材質に変る為、今後二次廃棄物処理が増えることを想定すると、漏洩へ繋がる除去用スクラバーを設置し、常圧系の腐食対策を実施し更して更新する。
可能性が高い。
た。
R元年度は腐食対策として、配管への各種ライニング耐食溶接(ハステロイ)、計器類の仕様変更および塩酸除去スクラバーの性能向上工事を実施した。

状態基準保全

R2年度は引続き各種ライニング腐食対策を実施する。

2-4 ポンプ類

VTR設備全般＜真空ポンプ＞＜オイルポンプ＞ 特になし
＜真空ポンプ＞＜オイルポンプ＞ 現状の運用で問題なし。
＜油回転ポンプ＞＜油回転ポンプ＞ 型式を変更し更新を計画する。
型式が設備に適合していないため、保安機能として役割を果たしてい ＜液送ポンプ類＞ 現状の運用で問題なし。
ない。
＜液送ポンプ類＞ 特になし

予備機、もしくは予備部品を管理
日常管理と定期簡易振動測定で、異常を感知し事前に取り替え。
油回転ポンプは27年度定期検査で４基全数更新。（改良保全）

状態基準保全

今後処理終了年度まで稼働させた場合の考えられる潜在リスク
設備分類

主要工程又は機器名称

新たな視点での点検整備、更新を考える。更新は最終手段とし今までの点検整備、更新のあり方では防ぐことが不可能と考えら できるだけ定期的な点検整備で回避することを考える。短期間のれるリスク、特に漏洩リスクをポイントに考える。
操業停止であれば予備機、予備品の充実で回避とすることも考える。

VTR-D号機の第１オイルクーラーチューブは平成２６年に応力腐食割れが発生した。第1オイルクーラーに加えて第２オイルクーラー、真空凝縮器に関しても同様の事象が発生する可能性がある。発生した場合、対象号機が長期間停止になる。

2-5 熱交換器類

潜在リスクを回避するための対策

応力腐食割れの発生を考慮し、腐食状況に応じた周期で点検する。第１オイルクーラーについては、平成26年にVTR-D号機でトラブルとなったため予備機を製作した。第２オイルクーラー、真空凝縮器についても、平成29年年初からの腐食状況から予備機を保有して長期停止となることを回避する。
予備機のチューブ材質は、応力腐食割れに対して耐性のある２相合金ステンレスを採用する。
予備機の確保以外に、運転管理による腐食環境の抑制を図る。

長期保全計画対応状況（平成27年度～令和3年度）【第1オイルクーラー】
H28年度は前年更新したＤ号機第１オイルクーラーの検査の結果、チューブに応力腐食割れが検出されたため、予備チューブバンドルに取り換え。(H28,9）
取替えたチューブバンドルは渦流探傷検査（H29,6)の結果、健全のため継続使用とした。
応力腐食割れに耐性のある2相合金ｽﾃﾝﾚｽﾁｭｰﾌﾞの予備機納入済み。（Ｈ29.9）
H30年度定期点検での渦流探傷検査の結果、2相合金ｽﾃﾝﾚｽﾁｭｰﾌﾞの予備機に更新した。(H30.9)
予備機納入済み。(R1.8)
R1年度定期点検での渦流探傷検査の結果、チューブは健全であり更新の必要なし。(R1.7)
R2年度定期点検にて渦流探傷試験実施。(R2.7)【第２オイルクーラー】
D号機第２オイルクーラーチューブに応力腐食割れが発生（H29,1) H29年4月に予備機に更新済。
2相合金ｽﾃﾝﾚｽﾁｭｰﾌﾞの予備機納入済み。（Ｈ30.6）
H30､R1年度定期点検での渦流探傷検査の結果、チューブは健全であり更新の必要なし。(H30.9)(R1.7)
R2年度定期点検にて渦流探傷検査実施。(R2.7)

VTR設備全般

保全状態

状態基準保全4【真空凝縮器】
Ｄ号機真空凝縮器チューブに応力腐食割れが発生。
（H29,2）真空凝縮器チューブは予備機がなく、D号機は定期点検まで停止。定期点検時にチューブバンドルが納入され更新した。（H29.9)
2相合金ｽﾃﾝﾚｽﾁｭｰﾌﾞの予備機納入済み。（Ｈ30.6）
H30、R1年度定期点検での渦流探傷検査の結果、チューブは健全であり更新の必要なし。(H30.9)(R1.7)
R2年度定期点検にて渦流探傷検査実施。(R2.7)【常圧凝縮器】
R1年度定期点検での渦流探傷検査の結果、チューブは健全であり更新の必要なし。(R1.7)

2-6 タンク類

2-7・閉塞に関しては平成26年度に弁の型式を変更及び清掃用フランジを取付け改善した。

定期点検時に開放検査（毎年）を行い内部確認を実施。

・清掃作業エリアの作業環境が悪化する可能性がある。

・圧縮機が故障した場合、対象号機が長期停止となる。

・圧縮機の更新と熱交換器の洗浄を計画する。

ポンプ、熱交換器類は定期点検時に点検実施。
圧縮機については１セットにつき、大小2基あることで、故障時も負荷を下げて運転可能。
VTR-C号機チラー水熱交換器交換。(H30.9)

状態基準保全時間基準保全

H28年度からA～D年次更新予定。
H28年度にD号機第2排気装置を更新する予定であったが、塩酸除去用スクラバーの効果により腐食が軽減されたため、更新は取止め。

状態基準保全・ 閉塞が進行し日常保全による清掃では改善できない状態にある。

ユニット機器類（チラー設備）

2-8 排気処理装置類

・内部腐食が進行した場合、ピンホールにより外部へPCBガスが漏れる可能性がある。

・本体の更新を計画する。

タンク室の暑熱対策として空調設備を設置。(H30.9)

状態基準保全表－２

大阪ＰＣＢ処理事業所

令和２年度長期保全計画（各年度実施計画）抜粋
R２年度の丸数字は、表－３「 令和２年度長期保全計画実施予定主要項目」 の項目番号。
計画と実績

NO

設備分類

主要工程

機器番号

機器名称

長期保全内容保全方式 H26年度
実績●実施 ▲延期 ×取止め ○予定

H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

R元年度

R2年度

R3年度

実績

実績

実績

実績

実績

実施状況

計画

令和２年度見直し内容

1.前処理設備（VTR設備除く）
1-1

タンク、塔槽類

蒸留工程

1-4

熱交換器類

T-2901 TCB分離塔充填材の交換

T-2702 粗蒸留HC回収塔点検・清掃

状態
”

●
●

T-2752 本蒸留HC回収塔点検・清掃”●

E-2901 TCB分離塔ｺﾝﾃﾞﾝｻ

材質を更新しているものの、6～8年目に本体更新必要”

E-2904 第1蒸留塔ﾘﾎﾞｲﾗ

点検・清掃

E-2911 TCB分離塔真空ﾕﾆｯﾄｺﾝﾃﾞﾝｻｰ

劣化更新”

●

×E-2912 第１蒸留塔真空ﾕﾆｯﾄｺﾝﾃﾞﾝｻｰ

劣化更新”

●×

ポンプ取り外し、配管内点検

●
●

●

●

H28年度定期検査で腐食あり、29年度も腐食があり更新した。
●

●

蒸留工程

U-2504A/D 装置・貯槽用ﾁﾗｰﾕﾆｯﾄ
1-5

B,D号機の圧縮機交換
熱媒油及びOﾘﾝｸﾞ、ﾊﾟｯｷﾝ交換

時間

●”

●

●

●

●

●

●

●

U-2401 解体前洗浄装置
抜油解体洗浄工程

ユニット機器

切断・粉砕工程

制御機器類

熱媒ヒーター更新

状態

U-2501,2502 洗浄装置、判定洗浄装置

超音波振動子交換状態

U-2501,2502 洗浄装置、判定洗浄装置

熱媒ドレン配管交換、清掃”

F-5001 炭化物集塵機

×
●

●

〇①

経年劣化リスク回避のため交換する。

〇⑮

C号機の主軸整備を実施する。

●

ろ布交換

”

●

用役

窒素コンプレッサー

C号機主軸整備”●

粗本蒸留工程

洗浄溶剤粗本蒸留制御計器類

更新

時間

×

XV-3361A/D ホットガスバルブ（ﾒｲﾝ）

定期的なｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ（2基/年）

状態

XV-3363A/D ホットガスバルブ（ﾊﾞｲﾊﾟｽ）

定期的なｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ（2基/年）”

整備”

VTR-D 常圧系配管

腐食箇所の更新”

VTR-D 真空系配管更新

腐食箇所の更新”

VTR-D 炉出口～常圧凝縮器

内部点検、清掃、交換”●

VTR-D TK3601,3602送液配管

交換”●

2.VTR設備

5

●

●

●

一般補修工事対応

●

●

●

同上

●

●

●
2-2弁類

ボールバルブ

2-3

●

●

●

●
●

腐食が進んでいる箇所の対策を実施する。
同上

配管

2-4

ヒーター類

2-5

ポンプ類

ヒーター保温材

老朽化のため交換

熱電対

ドアシールド用熱電対交換

VP-3383A/D 油回転ポンプ
VTR設備全般

状態

状態

更新

状態

▲

▲

●

●

〇⑧×

●

●

〇④

〇

応力腐食割れに耐性のある２相合金ステンレス予備チューブ入荷済。
定期点検の結果より、予備チューブに更新する。

●

渦流探傷”

●

●

●〇⑨〇渦流探傷試験を実施する。

更新”

●

▲

●〇⑤〇

応力腐食割れに耐性のある２相合金ステンレス予備チューブ入荷済。
定期点検の結果より、予備チューブに更新する。

渦流探傷”

●

●

●〇⑩〇

渦流探傷試験を実施する。

更新”

▲

●〇⑥〇

応力腐食割れに耐性のある２相合金ステンレス予備チューブ入荷済。
定期点検の結果より、予備チューブに更新する。

●〇⑪〇

渦流探傷試験を実施する。

●

●

〇⑫〇

点検・清掃のほか、充填材・デミスターを交換する。

●

××

渦流探傷”

●

チラー水熱交換器

劣化更新”●

D号機HCL除去スクラバー新設、点検・整備時間

C号機HCL除去スクラバー新設、点検・整備”

E-3358C C号機第１オイルクーラ

既設ﾁｭｰﾌﾞﾊﾞﾝﾄﾞﾙを腐食対策品に取替え

●

●

状態

●

新設、夏場の防暑対策”●

F-3388A/D 第1排気処理装置一式交換（2基/年×2基）

時間F-3389A/D 第2排気処理装置

VTR-D号機（2基）

冷房設備

R元年度定検にて交換済。

●E-3360D D号機真空凝縮器
熱交換器類

腐食が進んでいる箇所の対策を実施する。
腐食が進んでいる箇所を29年定期点検時に更新した。

E-3359D D号機第2オイルクーラ

2-6〇

●

”

型式変更し更新〇③

E-3358D D号機第１オイルクーラ

2-9〇②

●

H30年度新設。今後定期的な維持管理を行う。
R元年度定期点検で予備チューブに更新した。

排気処理装置類”

6×スクラバー設置により腐食リスクが軽減されたため平成28年度は取止め。

R元年度の丸数字は、表－３「 令和元年度長期保全計画実施予定主要項目」 の項目番号。
R２年度の丸数字は、表－４「 令和２年度長期保全計画実施予定主要項目」 の項目番号。
計画と実績
NO

設備分類

主要工程

機器番号

機器名称

長期保全内容保全方式 H26年度
実績●実施 ▲延期 ×取止め ○予定H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

R元年度

R2年度

R3年度

実績

実績

実績

実績

実績

実施状況

計画

令和２年度見直し内容

3.液処理設備（水素発生装置除く）
3-1

タンク、塔槽類

反応処理・生成物回収工程
3-2

6
3-5

3-6時間

●

ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ交換時間●

AG-4221B 反応器（AG-4221B）攪拌機

ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ交換”

AG-4251A 反応液受槽（AG-4251A）攪拌機

ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ交換”

AG-4251B 反応液受槽（AG-4251B）攪拌機

ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ交換”

AG-4252A 触媒ｽﾗﾘｰ中間槽（AG-4252A）攪拌機

ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ交換”

AG-4252B 触媒ｽﾗﾘｰ中間槽（AG-4252B）攪拌機

ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ交換”

AG-4271A 塔底液槽（AG-4271A）攪拌機

ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ交換”

AG-4271B 塔底液槽（AG-4271B）攪拌機

ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ交換

AG-4221B 反応器（AG-4221B）攪拌機

減速機OH

AG-4221A 反応器（AG-4221A）攪拌機

減速機OH（スペーサー取り付け）”

AG-4251A 反応液受槽（AG-4251A）攪拌機

減速機OH（ｵｲﾙｼｰﾙ交換）”

AG-4251B 反応液受槽（AG-4251B）攪拌機

減速機OH（ｵｲﾙｼｰﾙ交換）”

AG-4252A 触媒ｽﾗﾘｰ中間槽（AG-4252A）攪拌機

減速機OH（ｵｲﾙｼｰﾙ交換）”

AG-4252B 触媒ｽﾗﾘｰ中間槽（AG-4252B）攪拌機

減速機OH（ｵｲﾙｼｰﾙ交換）”

AG-4271A 塔底液槽（AG-4271A）攪拌機

減速機OH（ｵｲﾙｼｰﾙ交換）”

AG-4271B 塔底液槽（AG-4271B）攪拌機

減速機OH（ｵｲﾙｼｰﾙ交換）

”

”

〇⑬

塔底部に触媒蓄積、過去に一度も清掃していないため実施する。

●
●
●

×
●

●

×
●

●

×

E-4143 第2低沸蒸留塔塔底加熱器

状態

更新

●
●

×
●

H28年度定検にてAG-4221Bでオイルシールの劣化が見られたため、29年度に引続き横展開として行った。

●

同上

●

同上

●

●

●
毎年の過流探傷試験で腐食傾向が見られていない。引続き傾向管理をしていく。

状態

生成物回収工程E-4264AB 生成物回収塔真空ﾎﾟﾝﾌﾟｱﾌﾀｰｸｰﾗ（E-4264AB)

内部清掃

”

反応処理工程E-4233B 第2塩酸回収塔冷却器（E-4233B）

更新（ﾃﾌﾛﾝ熱交）”●

H28年定期点検での点検結果問題なし。

反応処理工程E-4221AB 反応ガス洗浄塔冷却器

内部清掃、チューブ渦流探傷試験”●

生成物回収工程E-4267AB 回収溶媒留出冷却器

内部清掃、チューブ渦流探傷試験”●

中間処理工程E-4131,4141 第1,2低沸蒸留塔凝縮器

チューブバンドル交換”

●

●

熱交換器類

中間処理工程3-4

充填物交換、塔底部清掃（内部FRPボルト交換含む）

AG-4221A 反応器（AG-4221A）攪拌機

撹拌機類

中間処理工程3-3

T-4294A/B 蒸留系溶媒除去塔A/B

塔槽類

ユニット機器類

H29年定期点検で過流探傷試験を実施したが問題なし。
●●充填物交換”

×

反応処理工程T-4232A/B 第1塩酸回収塔

充填物交換”●

反応処理工程V-4262A/B 生成ビフェニール中間槽

内部清掃”

×

水素ガス圧縮機

T-4171 廃アルカリ蒸留塔

H29年定期点検で過流探傷試験を実施したが問題なし。

〇⑭

オーバーホール（1,2段シリンダー＆ライナー等交換）時間

オフスペック木酢配管交換

状態●

木酢液払出配管交換”●

木酢抽出配管

水平配管交換及びフランジ取付”●

木酢抽出配管清掃”●

排出溶媒槽・第1抽出槽配管

配管交換及びバルブ取付”

●

バルブ類

整備、交換

”

●

第1低沸蒸留塔塔底加熱器熱媒ベント弁

交換”フィールド計器設備

水素発生装置計装機器交換

更新

状態

制御、動力設備

水素発生装置PLC,GOT取替

更新”

除湿装置吸着塔

水素発生装置吸着筒交換

更新

時間

水素発生装置モジュール交換

1基更新

状態

東棟HHO加熱炉

バーナーコントロールリレー交換

状態

配管類

C-4241A/B/C 水素ガス圧縮機（C-4241A/B/C）〇●

R元年度定期点検でA系反応液サンプルライン逆止弁更新〇⑦

リークが発生しているため交換する。

4.水素発生装置

4-1●

電気、計装設備

4-2

筒類

4-3

電解モジュール●●●〇

9.共通（用役設備）
9-1

ユニット機器類

用役工程

7

●

オーバーホール周期を1年延期しており、故障のリスクがあるため実施する。
（R2年度:A機/R3年度:B機）

表－３ 大阪ＰＣＢ処理事業所 令和２年度 長期保全計画 実施予定主要項目
定期点検期間 R2.8～9項

目

更新計画

長

工程

修繕工事名

工事期間

①

洗浄設備

洗浄装置（U-2501）、判定洗浄装置（U-2502）の超音波振動子交換

R2.8～R3.3

②

VTR設備

VTR-D号機、ドライポンプ出口常圧系配管更新

R2.8～9③〃

VTR-D号機、炉出口～常圧凝縮器配管更新

同上

④

〃

VTR-D号機、第1オイルクーラー（E-3358D）更新

ー⑤〃

VTR-D号機、第2オイルクーラー（E-3359D）更新

ー⑥〃

VTR-D号機、真空凝縮器（E-3360D）更新

R2.8～R3.3

⑦

液処理設備

第１低沸蒸留塔塔底加熱器熱媒ベント弁交換

R2.8～9⑧

VTR設備

VTR-C号機ドアシールド用熱電対交換

R2.8～9⑨〃

VTR-D号機、第1オイルクーラー（E-3358D）渦流探傷試験

同上

⑩

〃

VTR-D号機、第2オイルクーラー（E-3359D）渦流探傷試験

同上

⑪

〃

VTR-D号機、真空凝縮器（E-3360D）渦流探傷試験

同上

⑫

〃

VTR-D号機、HCｌ除去スクラバー点検・整備

同上

⑬

液処理設備

溶媒除去塔（T-4294A/B）の充填物交換・塔底部清掃

同上⑭〃

水素ガス圧縮機（C-4241A）オーバーホール

同上⑮

共通（用役設備）

窒素コンプレッサーC号機主軸整備

同上期
保経年

全劣化

計
対

7

画応

新設・改修

7

図－１
「令和２年度実施予定」の長期保全計画実施箇所（表－３から抜粋）
図-1 大阪ＰＣＢ処理事業所（西棟）
大阪PCB処理事業所（西棟） 「令和元年度実施」及び「令和２年度実施予定」の長期保全計画実施箇所(表-３から抜粋）
令和２年度実施予定項目
ＶＴＲ設備②③Ｄ号機各種配管更新④⑤⑥Ｄ号機、第１、２オイルクーラー、真空凝縮器更新⑧Ｃ号機ドアシールド用熱電対交換⑨⑩⑪D号機、第１、２オイルクーラー、真空凝縮器渦流探傷試験⑫Ｄ号機ＨＣｌ除去スクラバー点検・整備

8
令和２年度実施予定項目
前処理設備①洗浄装置、判定洗浄装置の超音波振動子交換

令和２年度年度実施予定項目
共通（用役設備）⑮窒素コンプレッサーＣ号機主軸整備

図-2

大阪PCB処理事業所（東棟） 「令和元年度実施」及び「令和２年度実施予定」の長期保全計画実施箇所(表-３から抜粋）

図－２ 大阪ＰＣＢ処理事業所（東棟） 「令和２年度実施予定」の長期保全計画実施箇所（表－３から抜粋）
令和２年度実施予定項目
液処理設備⑭水素ガス圧縮機オーバーホール

令和２年度実施予定項目
液処理設備⑦第１低沸蒸留塔塔底加熱器熱媒ベント弁交換⑬溶媒除去塔の充填物交換・塔底部清掃9