令和４年１２月２６日
配布先

村上市

胎内市

関川村

小国町

新潟県

山形県気象台赤芝水力
発電
森林整備センター

林野庁

新潟県：
新潟県政・新県政記者クラブ
新潟日報社（村上支局）
村上新聞社
いわふね新聞社
ＮＨＫ新潟（村上報道室）
その他専門紙山形県
県政記者クラブ報道機関 各位

荒川水力電気

東北電力

荒川沿岸
土地改良区

国土交通省

取り扱い：配布後解禁

令和4年8月の大雨で甚大な被害が発生した荒川水系において『荒川水系緊急治水対策プロジェクト』をとりまとめました～流域の関係者が連携し、土地利用を踏まえた流域治水対策の推進～ 荒川（下流域・上流域）流域治水協議会は、令和４年８月の大雨において甚大な被害が発生した荒川水系において被災した施設の早期復旧・復興、さらに今後も起こりうる大洪水に対する被害軽減対策として、「荒川水系流域治水プロジェクト」をより強力に推進します。
 特に甚大な被害が発生した村上市坂町地区において支川烏川、春木山大沢川の溢水等による浸水被害軽減に向けたハード・ソフトの取り組みを『荒川水系緊急治水対策プロ
ジェクト』として実施します。
「荒川水系緊急治水対策プロジェクト」の概要

以下の３つを柱として取り組んでいきます①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策②被害対象を減少させるための対策③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策※詳細について以下のＵＲＬをご覧ください
https://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/contents/river/chisuikyougikai/index.html
お問い合わせ先

荒川（下流域）流域治水協議会
国土交通省 北陸地方整備局 羽越河川国道事務所
事業対策官（河川） 近藤 栄一（こんどう電話

０２５４－６２－３２１１（代表）

荒川（上流域）流域治水協議会
山形県 県土整備部 河川課
副主幹 本間 拓也（ほんま電話０２３－６３０－２６１５（直通)えいいち）（内線２０７)

https://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/index.html

たくや）
https://www.pref.yamagata.jp/index.html

令和４年８月の大雨を踏まえた

荒川水系流域治水プロジェクト及び荒川水系緊急治水対策プロジェクト(烏川・春木山大沢川)

令和４年１２月２６日

荒川（下流域・上流域）流域治水協議会【令和４年８月の大雨を踏まえた今後の対策検討】

令和４年８月の大雨を踏まえた荒川水系流域治水プロジェクトの推進～流域の関係者が連携し、土地利用を踏まえた流域治水対策の推進～ 令和４年８月豪雨を踏まえ、荒川水系において被災した施設の復旧を速やかに実施する。
 あわせて、国、県、市町村等の流域のあらゆる関係者が連携し「氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策」、「被害対象を減少させるための対策」、「被害の軽減、早期復旧・復興のための対策」に取り組み、村上市による河川改修の前倒し及びタイムラインの取り組み強化等を追加し、令和４年８月と同規模の洪水に対し浸水被害の軽減を図るための流域治水プロジェクトをより強力に推進する。
 なかでも、特に甚大な被害が発生した村上市坂町地区において支川の烏川、春木山大沢川の溢水等による浸水被害軽減に向けた取り組みを『緊急治水対策プロジェクト』として実施する。
位置図■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策○河川における対策・災害復旧（河道拡幅、二線堤整備、輪中堤整備等）【新潟県】
・災害復旧（河川）【国交省・新潟県・山形県・小国町】
・河川改修【村上市】
・高田排水樋管改良等【国交省】
・河道掘削等【国交省、新潟県、山形県】○集水域における対策
・雨水幹線の整備・検討【村上市】
・田んぼダムの取り組み推進【新潟県・村上市・土地改良区】
・災害復旧（砂防・治山）【林野庁・新潟県】
・砂防設備の除石、流木撤去【国交省・新潟県】
・砂防設備の整備【国交省・新潟県】

村上市

河道掘削【国交省】

日本海

荒川

災害復旧(河川)【国交省】
田んぼダムの取り組み推進【新潟県・村上市・土地改良区】
河川改修【村上市】■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策○氾濫域における対策
・流域タイムラインの運用開始【国交省・新潟県・村上市・ 胎内市・関川村・新潟地方気象台】
・河川監視カメラの設置【山形県】
・コミュニティタイムラインの策定【関川村】
・総合防災訓練の実施【村上市・関川村・小国町】・水害リスク空白域の解消【新潟県・山形県・村上市・胎内市・関川村・小国町】
・雨水出水浸水想定区域図、内水ハザードマップの作成【村上市】
・気象情報の充実、予測精度の向上【新潟地方気象台】

山形県

新潟県

新潟県

災害復旧(河川)【国交省】

日本海

福島県

砂防設備の除石、流木撤去【国交省・新潟県】

雨水幹線の整備・検討【村上市】

砂防設備の整備【国交省・新潟県】
災害復旧(治山)【林野庁】

村上市

災害復旧(砂防)【新潟県】

関川村

災害復旧(治山)【新潟県】
災害復旧(治山)【林野庁】

小国町

災害復旧(河川)【山形県】

河道掘削等【山形県】

災害復旧(河川)【新潟県】
河道掘削等【新潟県】
高田排水樋管改良等【国交省】■被害対象を減少させるための対策○氾濫域における対策
・多段階な浸水リスク情報の充実【国交省・新潟県】
・雨水排水計画の検討【村上市】
・リスクが高い区域における土地利用規制（災害危険区域等）【新潟県・村上市】

山形県災害復旧(治山)【林野庁】
災害復旧(河川)【新潟県】
災害復旧(河川)
【新潟県】

胎内市

河道掘削等【国交省】←荒川

災害復旧（河道拡幅、二線堤整備、輪中堤整備等）【新潟県】

災害復旧(河川)【小国町】

田んぼダムの取り組み推進【新潟県・村上市・土地改良区】

←横川

横川ダム

関川村

小国町
緊急治水対策プロジェクト

新潟県

山形県

災害復旧(河川)【山形県】－ 凡例 －: 荒川短期目標対応
河道掘削箇所: 浸水範囲: 大臣管理区間※災害復旧箇所は、現時点の予定も含め、代表箇所を表示している。
※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により追加及び変更となる場合がある。

1

令和４年８月の大雨を踏まえた荒川水系流域治水プロジェクトの推進～流域の関係者が連携し、土地利用を踏まえた流域治水対策の推進～
令和４年８月豪雨を踏まえ、国、県、市町村等が連携し、浸水被害及び土砂災害軽減のための対策を連携して実施する。
◎ 令和４年８月の豪雨により村上市坂町地区において支川の烏川、春木山大沢川の溢水等により特に甚大な被害が発生したことを踏まえて、二線堤整備・輪中堤整備等や雨水幹線の整備・検討を重点化・加速化して実施。さらに田んぼダムの取り組み推進や浸水リスクを踏まえた土地利用規制等の取り組みとあわせて『緊急治水対策プロジェクト』として実施する。
 荒川及び支川において、被災施設の災害復旧工事（河川、砂防、治山）及び砂防設備の除石、流木撤去を速やかに実施する。
 関川村高田地区において、国交省による高田排水樋管のフラップゲート化の改良等及び新潟県による河道掘削等を実施し、確実かつ迅速な内水対応を図る。
 荒川及び支川において、国交省・山形県による河道掘削等及び村上市による河川改修を推進し、洪水時の水位低下や流下能力の向上を図る。
 新潟県・村上市・土地改良区による田んぼダムの取り組み等、集水域における内水被害軽減及び流出抑制のための対策を推進する。
 国交省・新潟県による砂防設備の整備を推進し土砂災害の軽減を図る。

【ロードマップ】
区分工程（R4～R8）

対策内容・実施主体
河道拡幅・国道７号橋架替【新潟県】緊急治水対策プロジェクト

災害復旧（河道拡幅、二線堤整備、輪中堤整備等）【新潟県】
雨水幹線の整備・検討 【村上市】

下流区間
上流区間

R8烏川1－3号雨水幹線完了

田んぼダムの取り組み推進【新潟県・村上市・土地改良区】
災害復旧(河川,砂防・治山)【林野庁・国交省・新潟県・山形県・小国町】

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

河川改修【村上市】
高田排水樋管改良等【国交省】
河道掘削等【国交省、新潟県、山形県】
砂防設備の除石、流木撤去【国交省・新潟県】
砂防設備の整備【国交省・新潟県】

緊急治水対策プロジェクト

被害対象を減少させるための対策【国交省・新潟県・村上市】

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策【国交省・新潟県・山形県・村上市・胎内市・関川村・小国町・新潟地方気象台】

流域治水関連法の活用を検討

流域治水関連法の活用検討※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

R5 流域タイムライン運用開始※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある。

2

荒川水系緊急治水対策プロジェクト(烏川・春木山大沢川) 令和4年度～令和8年度～流域の関係者が連携し、土地利用を踏まえた流域治水対策を推進～○荒川流域では、国・新潟県・市町村等が連携して「荒川水系流域治水プロジェクト」を進めているところであるが、令和４年８月の豪雨により、特に支川の烏川・春木山大沢川の溢水等により、甚大な被害が発生したことを踏まえて、以下の対策を実施する。
・県では、烏川・春木山大沢川において河道拡幅や二線堤・輪中堤整備等を実施し、河川の氾濫による家屋浸水被害を防止する。
・市では、雨水幹線整備を重点化・加速化して実施し、被害の軽減を図る。
○更に、田んぼダム取り組みの推進とともに、浸水リスクの高い地域では、流域治水関連法等を活用し、土地利用規制等を検討・実施する。
位置図■事業期間 令和４年度～令和８年度■事 業 費 約９２億円 【県：約92億円】■目
標 令和４年８月出水と同規模の洪水に対し、浸水被害の軽減を図る。

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策○河川における対策・災害復旧（河道拡幅、二線堤整備、輪中堤整備等）【新潟県】○集水域における対策
・雨水幹線の整備・検討【村上市】
・田んぼダムの取り組み推進【新潟県・村上市・土地改良区】

雨水幹線の整備・検討 【村上市】

山形県

荒川

災害復旧（河道拡幅）【県】

新潟県
烏川1-2号
雨水幹線

烏川1-3号
雨水幹線

福島県

14.00k

災害復旧（二線堤・ 輪中堤）【県】

16.00k

災害復旧（二線堤）【県】

18.50k18.00k

災害復旧（国道113号架替）【県】■被害対象を減少させるための対策○氾濫域における対策
・多段階な浸水リスク情報の充実【国交省・新潟県】
・雨水排水計画の検討【村上市】
・リスクが高い区域における土地利用規制（災害危険区域等）【新潟県・村上市】■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策○氾濫域における対策
・流域タイムラインの運用開始【国交省・新潟県・村上市・新潟地方気象台】
・総合防災訓練の実施【村上市】
・水害リスク空白域の解消【新潟県・村上市】
・雨水出水浸水想定区域図、内水ハザードマップの作成【村上市】
・気象情報の充実、予測精度の向上【新潟地方気象台】

日本海

田んぼダムの取り組み推進【新潟県・村上市・土地改良区】【ロードマップ】
区分

対策内容・実施主体
河道拡幅・国道７号橋架替【新潟県】

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

災害復旧（河道拡幅、二線堤整備、輪中堤整備等）【新潟県】
雨水幹線の整備・検討 【村上市】

工程（R4～R8）
下流区間
上流区間
R 8 烏 川1－3号雨 水幹 線完了

田んぼダムの取り組み推進【新潟県・村上市・土地改良区】

被害対象を減少させるための対策【国交省・新潟県・村上市】

被害の軽減、早期復旧・復興のための対策【新潟県・村上市】

流域治水関連法の活用を検討

流域治水関連法の活用検討

R5 流域タイムライン運用 開始3荒川水系緊急治水対策プロジェクト～氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策～烏川・春木山大沢川の対策【新潟県・村上市・土地改良区】
 令和４年８月の豪雨では支川の烏川、春木山大沢川の溢水等による大規模な浸水被害が発生したことから、二線堤整備・輪中堤整備等や雨水幹線の整備・検討を重点化・加速化して実施することで浸水被害の軽減を図る。
 河川・下水道整備とあわせて田んぼダム取り組みの推進や浸水リスクを踏まえた土地利用規制等にも取り組み、浸水リスク情報の充実等のソフト施策とあわせて『緊急治水対策プロジェクト』として実施する。
緊急治水対策プロジェクト
二線堤・輪中堤イメージ

雨水幹線の整備・検討 【村上市】

写真

災害復旧（河道拡幅）【県】
烏川1-2号雨水幹線
全延長 L=355.0m※二線堤・輪中堤の位置、形状は、現在検討中であることから変更する可能性があります。

烏川1-3号雨水幹線
全延長 L=647.8m

14.00k
16.00k

災害復旧（二線堤・ 輪中堤）【県】
未施工 L=355.0m
未施工 樋門 N=1基

18.50k18.00k

未施工 L=483.4m
施工済 L=164.4m
施工済 樋門 N=1基

災害復旧（二線堤）【県】

災害復旧（国道113号架替）【県】
写真

雨水幹線の整備【村上市】
村上市坂町地先 烏川1-2号,1-3号雨水幹線

田んぼダムの取り組み推進【新潟県・村上市・土地改良区】

田んぼダムの取り組み

二線堤断面図(イメージ)〇実施機関：新潟県、村上市、土地改良区〇実施概要：当該地域はH14年に全国に先駆けて、田んぼダムの取組を始めた“田んぼダム発祥の地”である。
現在、約1,200haの田んぼダムで本取組が実施されている。
（土地改良区の域内水田の約1/3で実施されている）

4令和４年８月の大雨を踏まえた荒川水系流域治水プロジェクトの推進～氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策～ 河川における対策【国交省、新潟県、山形県、村上市、小国町】


令和４年８月豪雨により荒川及び支川において、被災した堤防、護岸等の河川管理施設の災害復旧を速やかに実施する。
令和４年８月豪雨で浸水被害が発生した関川村高田地区について、国交省による高田排水樋管のフラップケ゜ート化の改良等及び新潟県による河道掘削等を実施し、確実かつ迅速な内水対応を図る。
令和４年８月豪雨を踏まえ、荒川及び支川において、国交省・山形県による河道掘削等を推進し、洪水時の水位低下や流下能力の向上を図る。
村上市において、普通河川滝矢川の改修を推進し、早期に浸水被害の軽減を図る。
※災害復旧箇所は、現時点の予定も含め、代表箇所を表示している。

河道掘削【国交省】－ 凡例 －: 荒川短期目標対応
河道掘削箇所: 浸水範囲災害復旧(河川)【国交省】

0.00k
2.00k
写真①

新潟県

河川改修【村上市】

山形県

←滝矢川

写真④4.00k

災害復旧(河川)【新潟県】

村上市
6.00k

関川村

小国町

高田排水樋管改良等【国交省】

写真②8.00k

河道掘削等【新潟県】

10.00k12.00k

災害復旧(河川)【新潟県】: 大臣管理区間

河道掘削等【国交省】

災害復旧(河川)【山形県】

災害復旧(河川)【新潟県】
14.00k河道掘削等【山形県】
16.00k
18.50k18.00k
写真③

災害復旧(河川)【小国町】

←荒川

胎内市

←横川

関川村
写真⑤
写真① 災害復旧(河川)【国交省】
村上市鳥屋地先 荒川左岸低水護岸復旧

写真② 災害復旧(河川)【新潟県】
関川村高田地先 太田沢川災害復旧

大石ダム

写真③ 災害復旧(河川)【新潟県】
関川村聞出地先 荒川災害復旧

災害復旧(河川)【山形県】

写真④
災害復旧(河川)【山形県】
小国町越中里地先 荒川災害復旧

↑沢田川

横川ダム

写真⑤ 災害復旧(河川)【小国町】
小国町種沢地先 沢田川災害復旧

5令和４年８月の大雨を踏まえた荒川水系流域治水プロジェクトの推進～氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策～ 高田地区における対策【国交省、新潟県】
一級河川前川

一級河川太田沢川

一級河川荒川■ 河道掘削等【新潟県】■ 災害復旧(河川)【新潟県】■ 河道掘削等【国交省】

荒川本川への速やかな排水のため、河川の土砂掘削や樹木伐採を実施

越水による被災を踏まえ、堤防天端をコンクリートで保護することで堤防を強化する。

河川内の土砂掘削及び樹木伐採により、河川の流下する断面を拡大することで、荒川の洪水時の水位を低下させ、沿川地域での内水被害軽減に寄与する。

■ 河川測量の実施【新潟県】

越水により堤防が被災
越水により堤防が被災

コンクリートで保護
コンクリートで保護

河道掘削・樹木伐採のイメージ

治水対策検討のため河川測量を実施

堤防堤防
河川河川

河川
河川

護岸護岸

前川の治水対策については、引き続き県・国・村で連携し検討を進め、令和４年度末を目途にとりまとめる。

堤防
堤防
護岸護岸

従来の堤防
従来の堤防

河道掘削・樹木伐採前の水位
左岸側

河道掘削・樹木伐採後の水位

右岸側

災害復旧堤防災害復旧堤防太田沢川の復旧イメージ

樹木伐採

河道掘削

樹木伐採

■ 高田排水樋管改良等【国交省】
高田排水樋管のフラップゲート化

排水ポンプ車等の災害対策車両 回転場（側帯）の整備

樋管ゲートのフラップ化によりゲート開閉が自動化され、樋管操作の軽減を図ると共に、洪水時の急激な水位上昇に対し確実な樋管操作を行う。

回転場の整備により、洪水時の排水ポンプ車等の迅速な配備が可能となり、速やかに内水排水活動に着手する。

河川水位の上昇に伴い水圧によりゲートが閉じ、堤内地への逆流を防ぐ

高田排水樋管←荒川
回転場（側帯）整備

フラップゲート化イメージ

構造イメージ

施工例

整備イメージ

回転場整備 :
排水ポンプ車等が高田橋を渡り、左折する際の回転場を整備することでルート短縮を図る。

6令和４年８月の大雨を踏まえた荒川水系流域治水プロジェクトの推進～氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策～ 田んぼダム【新潟県、村上市、土地改良区】
 浸水被害が発生した地域では田んぼダムの取り組みを推進し、水田貯留による河川への流出抑制に寄与。

田んぼダムの取り組み推進【新潟県・村上市・土地改良区】

凡例: 浸水範囲: 大臣管理区間

0.00k
2.00k

村上市
関川村

4.00k

6.00k

8.00k←荒川10.00k

胎内市

村上市

田んぼダムの取り組み推進【新潟県・村上市・土地改良区】〇実施機関：新潟県、村上市、土地改良区〇実施概要：当該地域はH14年に全国に先駆けて、田んぼダムの取組を始めた“田んぼダム発祥の地”である。
現在、約1,200haの田んぼダムで本取組が実施されている。
（土地改良区の域内水田の約1/3で実施されている）

7令和４年８月の大雨を踏まえた荒川水系流域治水プロジェクトの推進～氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策～ 集水域における対策（災害復旧・災害関連（砂防・治山）・砂防設備除石等）【国交省、林野庁、新潟県】

 令和4年8月の大雨により被災した砂防、治山関係施設の嵩上げ等の災害復旧・災害関連や砂防堰堤の異常堆積土砂、流木の撤去等を速やかに実施する。
※災害復旧箇所は、現時点の予定も含め、代表箇所を表示している。
写真④凡例

新潟県

山形県

: 浸水範囲砂防設備の除石・流木撤去【国交省・新潟県】: 大臣管理区間

災害復旧(治山)【林野庁】

砂防設備の整備【国交省・新潟県】

災害復旧・災害関連(砂防)【新潟県】
災害復旧(治山)【新潟県】
0.00k
2.00k
4.00k

関川村

村上市

災害復旧(治山)【林野庁】

6.00k
写真②
写真⑤8.00k

災害復旧(治山)【林野庁】
10.00k

写真①

写真③

12.00k

14.00k
16.00k
18.50k18.00k

関川村

小国町

←荒川

写真⑤ 災害復旧・災害関連(砂防)【新潟県】

村上市小岩内大沢川
流木撤去・埋塞土砂撤去・流路復旧・砂防堰堤嵩上げ

胎内市

災害復旧・災害関連(砂防)【新潟県】
写真① 村上市上江沢川
流木撤去・埋塞土砂撤去・流路復旧・砂防堰堤設置

写真②

災害復旧(治山)【新潟県】
村上市小岩内地区 谷止工計画

写真③ 災害関連（砂防）【新潟県】
念仏沢川 砂防堰堤設置

写真④ 砂防設備の除石・流木撤去【国交省】
小国町穴渕砂防堰堤 流木撤去

8令和４年８月の大雨を踏まえた荒川水系流域治水プロジェクト（緊急治水対策プロジェクト）～被害対象を減少させるための対策～ 【国交省、新潟県、村上市】■多段階な浸水リスク情報の充実 【国交省・新潟県】～水害リスクマップの作成～■雨水管理総合計画の策定 【村上市】〇浸水リスク評価に基づき、整備目標となる計画降雨を設定。

降雨確率に応じて浸水範囲を重ね、浸水リスク範囲を示したものを作成し、水災害リスクを踏まえた防災まちづくりを推進する。

〇雨水幹線および雨水貯留浸透施設を含めた施設の追加整備の必要性を検討。

水害リスクマップのイメージ■浸水シミュレーションによる浸水リスク評価の実施 【村上市】■リスクが高い区域における土地利用規制 【新潟県・村上市】

想定最大規模降雨に対する浸水シミュレーションにより地区ごとの浸水リスクを評価。

水害リスクの高い地域の開発を抑制することで浸水発生時の被害対象を減少させるための区域指定（災害危険区域等）を検討する。
●古牧地区の災害危険区域
千曲川の計画高水位（HWL）以下の範囲を指定。

関川村高田地区周辺の浸水被害状況〈長野県中野市古牧地区（千曲川）での事例〉

9令和４年８月の大雨を踏まえた荒川水系流域治水プロジェクト（緊急治水対策プロジェクト）～被害の軽減、早期復旧・復興のための対策～■流域タイムラインの運用開始【国交省、新潟県、山形県、村上市、胎内市、関川村、小国町、新潟地方気象台】■コミュニティタイムラインの策定【関川村】【国交省・新潟県・村上市・胎内市・ 関川村
・新潟地方気象台】
災害時に迅速な連携が必要となる国、県、自治体が災害発生前に取るべき防災行動をあらかじめ共有することで、災害対応能力の向上を図る。

■総合防災訓練の実施【村上市・関川村・小国町】■河川監視カメラの設置【山形県】

８月の大雨を踏まえ、洪水時における住民の迅速かつ的確な避難行動手順や被害最小化を図るための総合防災訓練を実施。

洪水時の河川状況の把握や水害リスクの周知等を目的とした簡易型河川監視カメラを増強。

関川村高田地区周辺の浸水被害状況

防災行動を共有する際の流域タイムラインのイメージ

８月の浸水被害を踏まえ高田地区の排水樋管操作、排水活動、住民広報、避難行動などの一連の行動に関するタイムラインを作成。

■雨水出水浸水想定区域図および内水ハザードマップの作成 【村上市】
想定最大規模降雨によるシミュレーション
結果により、雨水出水浸水想定区域図を作成
し、水災害に強い防災まちづくりを推進。
内水リスク情報を住民等に的確に伝達し、適切な避難行動を促進することを目的に、内水氾濫の危険度を周知するため、内水ハザードマップを作成。

130㎜/ｈ
浸水想定区域図のイメージ

防災訓練実施状況

簡易型河川監視カメラのイメージ■気象情報の充実、予報精度の向上 【新潟地方気象台】
線状降水帯の予測精度向上を前倒しで推進し、予測精度向上を踏まえた情報の提供を早期に実現するため、水蒸気観測等の強化、気象庁スーパーコンピュータの強化や「富岳」を活用した予測技術の開発等を早急に進める。

想定最大規模降雨■水害リスク空白域の解消 【新潟県・山形県・村上市・胎内市・関川村・小国町】
県・市町村において、水害リスク情報の提供を行っていない空白域での浸水想定区域図及びハザードマッ
プを作成・公表。
指定対象河川の拡大イメージ

10