資料４－１

第 2 回 那覇空港滑走路増設事業環境監視委員会

海域生物の移植（サンゴ類・クビレミドロ）

平成26年6月5日
内閣府沖縄総合事務局
国土交通省大阪航空局

＜目次＞
1. これまでの検討内容 ............................................................................................................. 1
1.1 移植の概要 .................................................................................................................. 1
1.2 評価書への意見 .............................................................................................................. 1
1.3 本委員会での検討事項 ........................................................................................................ 1
2. サンゴ類の移植 ................................................................................................................. 2
2.1 無性生殖移植法 .............................................................................................................. 2
2.1.1 前提条件 ................................................................................................................ 2
2.1.2 移植方針 ................................................................................................................ 3
2.1.3 平成 25 年度における移植結果 ............................................................................................. 4
2.1.4 平成 26 年度における移植計画 ............................................................................................ 11
2.2 有性生殖移植法 ............................................................................................................. 12
3. クビレミドロの移植 ............................................................................................................ 13
3.1 前提条件 ................................................................................................................... 13
3.2 移植計画 ................................................................................................................... 203.2.1 移植方針 ............................................................................................................... 20
3.2.2 移植目標 ............................................................................................................... 20
3.2.3 移植先 ................................................................................................................. 24
3.2.4 移植スケジュール ....................................................................................................... 26
3.3 平成 25 年度における移植結果 ................................................................................................ 27
3.3.1 実海域における移植・モニタリング ....................................................................................... 27
3.3.2 陸上水槽における移植・モニタリング ..................................................................................... 32

1. これまでの検討内容
1.1 移植の概要(1)サンゴ類
改変区域に生息するサンゴ類の一部については、事業者の実行可能な範囲内で無性生殖移植法により移植・移築し、有性生殖移植法を補完的に検討・実施する。移植場所は、移植対象種の生息環境と同様の環境を有する近傍の場所を予定しており、環境要素として、現状でサンゴ類が密に生息しておらず、濁りの影響が少なく、流れが滞留していない、生息環境として好適な場所とする。

(2)クビレミドロ
クビレミドロの一部については、事業者の実行可能な範囲内で海域改変区域により静穏化する海域改変区域東側の閉鎖性海域、連絡誘導路北側の海域に移植する。移植場所の環境要素としては、深場でシルト分の多い場所とする。また、他の地域でみられる浅海域でのクビレミドロの生育環境も参考とする。

1.2 評価書への意見
評価書における移植に対する国土交通大臣意見及び県知事意見は、以下に示すとおりである。
サンゴ類及びクビレミドロの移植については、環境監視委員会（仮称）において、委員の意見を踏まえつつ、目標を設定したうえで移植を行うこと。また、移植後は、環境監視委員会（仮称）等において専門家の意見を踏まえたうえで、適切な対策を講じること。

1.3 本委員会での検討事項(1)サンゴ類
・第 1 回委員会では、移植目標を含めた詳細計画についておおむね承認を得た。
・第 2 回委員会において、移植目標に対する現在の移植実績の報告及び今後の計画について検討する。

(2)クビレミドロ
・第 1 回委員会では、最新の分布情報となる冬季調査が未実施であったため、第 2 回委員会において検討を行うこととした。
・第 2 回委員会において、移植目標を含めた詳細計画について検討するとともに、現在の移植状況及び今後の移植計画について検討する。

資料 4-1_1

2. サンゴ類の移植
2.1 無性生殖移植法
2.1.1 前提条件
平成 24 年度におけるサンゴ類の分布状況は、表 1 に示すとおりであり、大嶺崎北側海域と瀬長島沖の南側海域に分布していた。海域改変区域全域におけるサンゴ類の分布面積は約 32ha（320,000m2）であり、被度 1%未満が 82％を占めていた。また、直径 1m 以上の大型塊状ハマサンゴ属は、29 群体確認された。
表 1サンゴ類の被度別分布面積
単位：m2

被度北側南側計■1％未満

193,240

66,420259,660■1％以上 5％未満

20,560520

21,080■5％以上 10％未満

16,140016,140■10％以上 30％未満

18,710018,710■30％以上 50％未満

2200220248,870

66,940315,810

計

表 2

塊状ハマサンゴ属の群体数

項目

群体数

塊状ハマサンゴ属

29 群体

図
1サンゴ類分布状況

資料 4-1_2

2.1.2 移植方針
図 2 に示す選定基準に基づき、原則的に被度 10%以上のエリアに生息するサンゴ類を移植対象、直径 1m 以上の大型ハマサンゴ類を移築対象とし、できるだけ効率的に環境保全措置を実行することとする。

選定基準①被度が高い。
②成長に時間を要する大型群体。

当該海域の主な移植対象サンゴ類①被度 10％以上のサンゴ類高被度分布域②直径 1ｍ以上の大型ハマサンゴ類（上記サンゴの内、健全なサンゴ類等を対象とする。）
注）沖縄本島内で稀にしかみられないような種が確認された場合は、優先的に移植対象とする。

図 2

移植対象となるサンゴ類の選定

図 3

移植元サンゴ類の分布状況

資料 4-1_3

2.1.3 平成 25 年度における移植結果(1)小型サンゴ移植（主にミドリイシ属）
1) 移植実績
平成 26 年 1 月から 3 月に行った、移植実績を表 3 に示す。
表 3区分

小型サンゴ（ミドリイシ属）移植実績（１月～3 月）

1月
上中

2月
下

上中

3月
下上中

移植実績

下数量18 日※1,366325

1,419

441049

移植群体数

1592351,3152570

ダイバー人数

121144910

ダイバー1 日・1 人当たりの移植群体数（移植群体数/延べダイバー人数）

St.A

5,076 群体189 人
26.9 群体/人・日※2 月中旬はサンゴの採取のみ

St.B

St.C
St.8

St.C：小型サンゴ（ﾃｰﾌﾞﾙ状・ｺﾘﾝﾎﾞｰｽ上ﾐﾄﾞﾘｲｼ属）

凡例（ 移植元 のサンゴ分布）： 被度01% 未満： 被度01% 以上05% 未満： 被度05% 以上10% 未満： 被度10% 以上30% 未満： 被度30% 以上50% 未満

図 4

小型サンゴ（ミドリイシ属）の移植元と移植先

資料 4-1_4

2) 移植作業について移植作業の状況を図 5 に示す。移植先への移動中に、粘液の除去を行った。
①採取②船上へ引き上げ水槽へ収容③基盤面の掃除④充填目地材による固定※粘液の除去を行う

図 5

小型サンゴ（ミドリイシ属）移植の流れ

3) 移植元の状況
図 6 に移植元での採取前と採取後の状況、図 7 に移植サンゴの写真を示す。
採取前

採取後

図 6

小型サンゴ（ミドリイシ属）の移植元での採取前と採取後の状況例

資料 4-1_5

4) 移植先の経過状況
移植した小型サンゴ（ミドリイシ属）の生存状況や魚類、大型底生生物等のモニタリングを行った。また、移植後 1 ヵ月の調査に加えて、移植前後の変化が比較できるよう、移植前調査を行った。

（移植前）
図 7

（移植一カ月後）小型サンゴ（ミドリイシ属）の移植モニタリング調査結果（モニタリング枠-1）

資料 4-1_6

＜サンゴの群体数＞

移植群体数（群体）

120

移植直後
1ヵ月後

9060

概略調査範囲の移植サンゴ
は、1 ヵ月後に 98％生残300＜魚類の種類数＞

種類数（種類）

25

移植前
1ヵ月後

20
15

魚類の種類数は移植前後で10いずれも 10 種類前後で大き5な変化はみられない

0＜大型底生生物の種類数＞

種類数（種類）

15

移植前
1ヵ月後

129

大型底生生物の種類数に大6

きな変化はみられない

30
C1

図 8

C2C3
地点名

C4C5

概略調査範囲（4m×4m）の小型サンゴ（ミドリイシ属）等の変化
図 9

詳細調査範囲(2m×2m)の小型サンゴ（ミドリイシ属）の変化

資料 4-1_7

(2)小型サンゴ移植（主にアオサンゴ）(3)移植実績
平成 26 年 1 月から 3 月に行った移植実績を表 4 に示す。
表 4区分

小型サンゴ（アオサンゴ）移植実績（１月～3 月）

1月
上中

2月
下

上中

3月
下

上中

移植実績

下数量
19 日

移植群体数

91152

1,293254326

1,674316944

5,050 群体

ダイバー人数

8844811591032180 人

ダイバー1 日・1 人当たりの移植群体数（移植群体数/延べダイバー人数）

St.A

St.A：小型サンゴ（ｱｵｻﾝｺﾞ）28.1 群体/人・日※Ｈ26.4.29～5.8 の期間における荒天により、近接する浚渫エリアに張られた汚濁防止膜が、波浪によって移動・接触し、冬季に移植した 5,050 群体のアオサンゴの一部が、横転・脱落

St.B等の影響を受けた。この影響を受けたサンゴ全数の確認は困難であるが、モニタリング枠内において約２割程度が影響を受けていたことから、新たに 1,111 群体の移植を実施した。

St.8
St.C
凡例（ 移植元 のサンゴ分布）： 被度01% 未満： 被度01% 以上05% 未満： 被度05% 以上10% 未満： 被度10% 以上30% 未満： 被度30% 以上50% 未満

St.A

図 10

小型サンゴ（アオサンゴ）の移植元と移植先

資料 4-1_81) 移植作業について移植作業の状況を図 11 に示す。アオサンゴからは、ミドリイシ属のように移植作業に伴って排出される粘液はみられなかった。
①採取②船上へ引き上げ水槽へ収容③基盤面の掃除④充填目地材による固定※ポンプによる海水交換を行う

図 11

小型サンゴ（アオサンゴ）の移植の流れ

2) 移植元の状況
図 12 に移植元での採取前と採取後の状況を示す。
採取前

採取後

図 12

小型サンゴ（アオサンゴ）の移植元での採取前と採取後の状況例

資料 4-1_9

3) 移植先の経過状況
移植した小型サンゴ（アオサンゴ）の生存状況や魚類、大型底生生物等の生息状況について、移植前後の変化が比較できるように移植後１ヵ月後にモニタリング調査を行う予定。

被度（%）

群体数

移植サンゴ合計－－

自然サンゴ合計

種別7.558

加入サンゴ合計－－その他（浮泥の堆積）*種別被度は解析中

種類無し

（移植前）
図 13被度（%）

群体数

移植サンゴ合計
自然サンゴ合計
加入サンゴ合計

13.47.5－3658－

その他（浮泥の堆積）*種別被度は解析中

無し（移植直後）

小型サンゴ（アオサンゴ）の移植モニタリング調査結果（モニタリング枠-1）

資料 4-1_10

2.1.4 平成 26 年度における移植計画
平成 26 年 1～3 月の無性生殖移植法による移植実績と、4 月以降の移植計画を表 5 に示した。残りの移植期間は本年度 10 月までの約 7 ヶ月間を想定しており、海象条件やそれに伴う工事工程により変動が考えられる。
平成 26 年 1～3 月の冬季の実績を踏まえると、波浪条件の良い 4 月以降はより多くの移植ができるという考え方もできる。しかし、夏季の台風の接近状況やダイバーの確保等不確定要素があるため、4 月以降の移植量については第１回委員会で示した計画を踏襲することとした。
なお、計画より早い時期に移植目標を達成できた場合は、その時点で移植を終了せず、事業者が実行可能な範囲内でさらに多くの数量を移植できるように努力することとする。
表 5
移植対象サンゴ

移植手法

無性生殖移植法による移植計画

移植場所：対象種

小型サンゴ

小型サンゴ片の固定による移植

St.A：アオサンゴ
St.C：ﾃｰﾌﾞﾙ状・ｺﾘﾝﾎﾞｰｽ状ﾐﾄﾞﾘｲｼ属

大型サンゴ

大型サンゴの移築

St.B：塊状ハマサンゴ属

枝サンゴ群集サンゴ群集移設法

St.B：ユビエダハマサンゴ

1月

2月

3月

10,126群体（実績）

4月

H26
5月
6月

7月

10,000群体

8月

9月

10月

13,000群体

作業日数実績19日（約533群体／日）
想定作業日数20日
延べダイバー人数369人（27～28群体/人）

33,000群体
3 7 群体37群体300㎡

移植目標400㎡
想定作業日数27日

700㎡-

注）夏季の移植にあたっては、台風期や高水温期を踏まえ、サンゴ類の生息状況に十分配慮して実施する。
大型サンゴについては、直近の調査で、移植対象の塊状ハマサンゴ属が 8 群体追加で確認されたことを踏まえ、移植目標を修正した。
枝サンゴ群集については、直近の調査で、移植に適する群集面積が第 1 回監視委員会で示した面積より小さいことが判明したため、移植目標を修正した。

資料 4-1_11

2.2 有性生殖移植法(1)移植の方針
有性生殖移植法については、無性生殖移植法に対して、補完的に検討、実施することとする。
なお、有性生殖移植法は、平成 26 年度に試験的な調査（事前調査、加入量調査、中間育成調査）を実施し、その結果を踏まえて、移植が有効であると判断された場合、海域での採苗を 3 年程度実施し、中間育成を経て、事業実施区域周辺海域へ種苗の移植を実施することを想定している。

(2)平成 26 年度調査計画①事 前 調 査：既存調査結果等よりサンゴ類の生息状況及び生息環境（潮流・波浪）を踏まえ、8 地点程度（水深を考慮）を選定。
選定された地点で、サンゴ群集の分布状況、稚サンゴの加入状況、底質基盤の状況等を調査し、着床具設置可能場所を選定。
現段階で、下図に 5 地点（浅所及び深所の 2 箇所、ただし、北側の地点は深所のみ）を想定。
②加 入 量 調 査：海域改変区域周辺における稚サンゴの着床量を把握するための調査を実施。
③中間育成調査：中間育成場となる海域等を把握するための調査を実施。

着床具設置候補地点

図 14

事前調査範囲

資料 4-1_12

(2)知見から得られた生育条件
1) 他の生育域における生育環境条件
表 6

泡瀬、屋慶名における生育環境条件

項目
水温

環境条件（泡瀬、屋慶名）•

泡瀬地区の生育域で平成 21 年度の測定結果は、周年で 13.6～33℃であり、生育期は 13.6～25.4℃の範囲にあった。

•屋外大型水槽の平成 20 年度の測定結果は、周年で 13.0～33.5℃の範囲にあり、藻体が確認された 1 月 14 日では 14.3℃、生育期には 14.3～24.4℃の範囲であった。

底質水質

外力条件

•

細砂（0.075～0.25mm）～中砂（0.25～0.85mm）が主体。

•

礫分は 10%前後、砂分 80%前後、シルト・粘土分は 7%前後、中央粒径 0.2～0.7mm 程度。

•

光合成を妨げない程度として、平常時において SS 2mg/L 程度。

•

全窒素 0.2mg/L 前後、全リン 0.02mg/L 程度。

•

恒常的に淡水の影響を受けない環境。

•

砂漣が形成されない程度（砂漣が形成されるような場では卵が流出する恐れがある）。

•

通常波浪時の底面せん断応力 τ＜0.8N/㎡。

•

高波浪時の海浜流速 U＜0.1m/s。
（※泡瀬地区の生育域での調査結果から夏眠期、生育期を通じて、流速は 10cm/s 以下。）

地盤高その他•C.D.L.0～1.0ｍの範囲。

•

泡瀬海域では C.D.L.0.3～0.5ｍに濃生域が形成される。

•

地盤高の変動が小さい場所。

•

マツバウミジグサ、ウミジグサ、コアマモ等と同所に生育。

•

これら小型海草の被度 5%未満～50%の分布範囲と重なる。

•卵は、5cm 程度まで埋まっても出芽が確認されている。

出典：「平成 21 年度中城湾港海藻類保全検討調査業務報告書」（平成 22 年 3 月、那覇港湾・空港整備事務所）

資料 4-1_14

2) 生活環（移植時期の検討）
・ 卵（①）は夏場に休眠、水温の低下時期に発芽、伸長（②）。
・ 12～2 月に生長して群生域を形成（③，④） 。
・ 2～4 月に造精器と生卵器を形成（⑤）、順次藻体は枯死流失。
・ 卵が周辺の底砂泥中に纏絡し、夏眠する生活史が毎年繰り返される。

図 16

クビレミドロの生活環

資料 4-1_15

(b)周辺河川を起源とする懸濁物質の堆積状況
降雨時に、周辺河川を起源とする懸濁物質が閉鎖性海域へ流入し、堆積することについて、現地調査結果をもとに SS 拡散計算（堆積状況含め）実施し、閉鎖性海域への影響について、予測した。
↓
夏季・冬季とも、現在クビレミドロが生育する深場以外は、適正条件域において堆積傾向はみられない。
夏季、現況

夏季、将来（存在時）

夏季、変化値

冬季、現況

冬季、将来（存在時）

冬季、変化値

図 18

降雨時の周辺河川を起源とする懸濁物質(SS)の堆積状況（1 日当たりの堆積厚）

資料 4-1_17

区分

St.3

St.4

クビレミドロの生育状況

藻体確認。生育面積が増加し、移植面積全体の 0.7％を占めた。
移植範囲の一部が砂で覆われていた。
小型海草が混在している。
漂流海藻等の混入がみられた。

藻体確認。生育面積が大きく増加し、移植面積全体の 16.2％を占めた。

藻体確認。生育面積が増加し、移植面積全体の 1.9％を占めた。

小型海草が混在している。

移植範囲の広い部分が砂で覆われていた。
小型海草が混在している。

生育環境

St.5

場の状況

20%

＜現地移植実験結果＞
St.3
St.4
St.5

生育面積の割合

15%・H24.12に現在の深場の生育域から0.53m2/地点をプラスチック容器のまま移植。
→H25.2に、St.3～5の3地点藻体発現。H25.3には被度が約16倍(1％→16％)。

10%・適正生育条件域であるSt.5だけでなく、すべての移植地点でも藻体が発現。

5%
0%
2/1

2/27

3/22

4/17

5/216/27

平成25年

図 20

現地移植実験結果

資料 4-1_193.2.3 移植先(1)深場
・大嶺崎北側の深場（現地移植実験における St.5 周辺：移植地 A）。
※現存の生育域と同様の深場を移植先として設定した。

(2)浅場・大嶺崎南側のやや沖合の岩盤に囲まれている静穏域（移植候補地 B）や瀬長島北側から空港ゲート前付近の護岸沿い（移植候補地 C）。
→移植の時期は、護岸が完成し、閉鎖性海域が形成されてからの移植。それまで陸上水槽で種苗確保。
※リスク分散のため、深場だけでなく浅海域にも移植先を設定する。

資料 4-1_24

3.2.4 移植スケジュール
・移植元の工事実施前：移植元Ⅰの被度 1%以上エリアの底泥（成熟藻体を確認したエリア）を移植。

・沖合護岸が概成した後 ：陸上水槽より移植。

工事 工 程平成 25 年
6-7
8-10

工事 前

移植元の工事（生育場付近の東側護岸）
沖合護岸の工事（西側護岸）
移植地 A（北側深場）
陸上水槽工事中
工事中・存在時

移植 計 画注 1.

移植地 A（北側深場）
陸上水槽
移植地 A（北側深場）
移植候補地Ｂ（沖合干潟）
移植候補地Ｃ（瀬長-大嶺干潟）
陸上水槽：移植元Ⅰ（改変区域）より移植、

11-1

表 7

クビレミドロの移植スケジュール

2-5

平成 26 年
6-7
8-10

11-1

2-5

平成 27 年6-78-1011-1

2-5

平成 28 年6-78-1011 以降(移植済み)(移植済み)(モニタリング調査)：必要に応じて移植を実施、(モニタリング調査)：陸上水槽より移植

2. 移植元Ⅱ（残存区域）は、必要に応じて、移植値Ａ、移植候補地Ｂ及びＣへの移植を検討する。

資料 4-1_26

3.3 平成 25 年度における移植結果
3.3.1 実海域における移植・モニタリング(1)採取器具移植作業には、クビレミドロ専用採取容器を用いた。過年度の実績から、1 日当り２パーティーで作業した場合、採取器具を 64 個（約 10 ㎡）移植可能である。
なお、移植は、クビレミドロが最も繁茂する 5 月を中心に、藻体が消滅する前（6 月中旬）まで実施することとした。

蓋を装着した状況

蓋を外し、押し棒を挿入した状況使用した採取器具による移植面積
採取器具 1 個当たりの採取・移植面積

0.158 ㎡(0.44m×0.36m)

1 日（2 パーティー）当たりの採取器具移植個数

64 個

1 日（2 パーティー）当たりの採取・移植面積10.112 ㎡

資料 4-1_27

(2)採取作業
採取器具の蓋を外し、クビレミドロの生育箇所を底泥ごと採取した。

採取状況

採取した底泥採取器具に蓋を装着する様子

採取器具を運搬する様子(3)運搬作業
クビレミドロの繁茂した底泥を封入した採取器具にロープを取り付け、船上に引き揚げた。運搬時には、採取器具が外気にさらされないように、常に海水に浸った状態を保った。

採取器具へのロープの取り付け採取器具の引き揚げ採取器具を海水を満たしたバットに引き揚げ・収納

資料 4-1_28

(4)移植作業
採取器具を移植場所に降ろし、押し出し棒を用いて、蓋を外した採取器具から移植泥を底泥に押しだした。
なお、一部では、生分解性マットを敷いた移植も行った。

採取器具から蓋を外す様子

押し出し棒で底泥を押し出す様子

底泥の配置状況

生分解性マットを敷いた移植状況(5) モニタリング手法
本業務において実海域に移植したクビレミドロについて、以下に示すモニタリング調査を実施した。
項目方法

移植先の概略分布図

潜水目視観察を行い、クビレミドロの生育範囲のスケッチと写真撮影を行う。

詳細枠による被度別分布図

詳細枠（2m×2m）において、潜水目視観察により本種藻体の被度分布状況のスケッチを行う。

詳細枠の代表箇所における群体数

・詳細枠の中から、代表的な箇所（0.5m×0.5m）（5 箇所程度）内の群体数を計数する。
・生育期（5 月）に一部の藻体を採取し、その外部形態（造精器・生卵器）について、顕微鏡観察を行う。
・衰退期（6 月）に代表的な箇所（1～2 箇所程度）の泥中の卵数を計数する。

生育環境の把握水深及び底質の概観を記録する。

資料 4-1_29

(6)移植・モニタリング結果移植したクビレミドロの配置状況及び分布図を以下に示す。また、代表的な 4 ヵ所に詳細観察枠（2m×2m）を設置し、そのスケッチ及び写真撮影を行った。

27m

N

採取容器1個分※採取容器 512 個を移植
13.5m

図 22

クビレミドロの配置状況（実海域）

図 23

移植クビレミドロの分布図（実海域）資料 4-1_30

【b1】

【c2】

【d4】

【g4】

図 24 詳細観察枠（2m×2m）のスケッチ及び採取容器 1 個分の移植状況

移植後の状況

移植直後のクビレミドロの藻体移植後 1～2 ヶ月後の状況

図 25 実海域に移植したクビレミドロの生育状況

資料 4-1_31

3.3.2 陸上水槽における移植・モニタリング(1)移植作業
採取器具を移植場所に降ろし、押し出し棒を用いて、蓋を外した採取器具から底泥を押し出し移植する。

押し出し棒で底泥を押し出す様子

底泥の配置状況

図 26 陸上水槽における移植作業(2)モニタリング
本業務において陸上水槽に移植したクビレミドロについて、実海域と同様、以下に示すモニタリング調査を実施する。
表 8 移植クビレミドロのモニタリング項目
項目

方法

移植先の概略分布図

潜水目視観察を行い、クビレミドロの生育範囲のスケッチと写真撮影を行う。

詳細枠による被度別分布図

詳細枠（2m×2m）において、潜水目視観察により本種藻体の被度分布状況のスケッチを行う。

詳細枠の代表箇所における群体数

・詳細枠の中から、代表的な箇所（0.5m×0.5m）（5 箇所程度）内の群体数を計数する。
・生育期（5 月）に一部の藻体を採取し、その外部形態（造精器・生卵器）について、顕微鏡観察を行う。
・衰退期（6 月）に代表的な箇所（1～2 箇所程度）の泥中の卵数を計数する。

生育環境の把握水深及び底質の概観を記録する。

資料 4-1_32

(3)移植・モニタリング結果移植したクビレミドロの配置状況及び分布図を以下に示す。
代表的な 4 ヵ所に詳細観察枠（1m×1m）を設置し、そのスケッチ及び写真撮影を行った。

詳細枠 No.1

詳細枠 No.2

詳細枠 No.3

詳細枠 No.45ｍ

詳細観察枠（1m×1m）
採取容器 1 個分※採取容器 256 個を移植9ｍ
図 27 クビレミドロの配置状況（陸上水槽）

移植後の状況

移植直後のクビレミドロの藻体移植後 1～2 ヶ月後の状況

図 28 陸上水槽に移植したクビレミドロの生育状況

資料 4-1_33

観察枠 No.1

観察枠 No.2
観察枠 No.3
図 29 陸上水槽における移植直後の詳細観察枠（1m×1m）のスケッチ及び移植状況

観察枠 No.4

資料 4-1_34