試

験

地

受検種別

受

験

番号

氏名

2 建実

⎧
⎫
⎜ 受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください。⎜⎜⎜⎜ 本日の受験地⎜
仮受験番号仮―⎩⎭平成 25 年度

2 級建築施工管理技術検定試験
実地試験問題

次の注意事項をよく読んでから始めてください。

〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 6 ページです。
唖試験時間は亜 14 時 15 分から 16 時 15 分です。
唖試験問題は亜問題です。全問題解答してください。
唖解答は亜別の解答用紙の定められた範囲内に亜黒鉛筆か黒シャープペンシルで記入してください。
唖この問題用紙は亜計算等に使用しても差し支えありません。
唖この問題用紙は亜実地試験の試験終了時刻まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。
途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

―1―

問題

あなたが経験した建築工事のうち亜あなたの受検種別に係る工事の中から亜事前に施工の計画を行った工事をつ選び亜下記の工事概要を具体的に記入した上で亜次の問いに答えなさい。
なお亜建築工事とは亜建築基準法に定める建築物に係る工事とする。ただし亜建築設備工事を除く。
〔工事概要〕
イ唖工事名ロ唖工 事 場 所
ハ唖工 事 の 内 容⎛⎞
主な外部仕上げ亜主要室の内部仕上げ⎝ 改修等の場合：建物用途亜主な改修内容亜施工数量又は建物規模 ⎠ニ唖工（年号又は西暦で年月まで記入）

期

新築等の場合：建物用途亜構造亜階数亜延べ面積又は施工数量亜ホ唖あなたの立場
ヘ唖業 務 内 容

1唖 工事概要であげた工事で亜あなたが担当した工種において亜施工にあたり事前に検討したことを次の項目の中から 3 つ選び亜事前に検討し実際に行ったことと何故そうしたのかその理由を亜工種名をあげて亜それぞれについて具体的に記述しなさい。
なお亜工種名については亜同一の工種名でなくてもよい。
ただし亜事前に検討し実際に行ったことの記述内容が亜同一のもの及びコストについてのみ記述したものは不可とする。
〔項目〕
施工方法
資材の搬入又は仮置きの方法
資材の揚重の方法
作業床又は足場の設置
施工中又は施工後の養生の方法 (労働者の安全に関する養生を除く。)
試験又は検査の方法と実施の時期
他の関連工事との調整

2唖 工事概要であげた工事及び受検種別にかかわらず亜あなたの今日までの工事経験に照らして亜事前に検討し計画した施工方法や作業手順を作業員に周知徹底するためには亜どのようにしたらよいと考えるか亜周知徹底するための方法と実行されているか確認する方法について亜工種名又は作業名をあげて 2 つ具体的に記述しなさい。
ただし亜それぞれの解答は異なる内容の記述とする。

―2―

問題

次の建築工事に関する用語のうちから 5 つ選び亜その用語の説明と施工上留意すべき内容を具体的に記述しなさい。
ただし亜仮設以外の用語については亜作業上の安全に関する記述は不可とする。
また亜使用資機材に不良品はないものとする。

アルミサッシのかぶせ工法

型枠のセパレーター

コンクリートの打継ぎシーリング工事のマスキングテープ

せっこうボード張りにおけるコーナービード

セメントモルタルによるモザイクタイル張り

鉄筋工事のスペーサー

鉄筋の先組み工法

鉄骨工事のリーマー掛け

土工事の布掘り塗装工事の研磨紙ずり

木造住宅における気密シート

床開口部の養生ローリングタワー―3―

問題

図に示すネットワーク工程表について亜次の 1唖から 3唖の問いに答えなさい。

なお亜内の数字はイベント番号亜矢線の上段のアルファベットは作業名亜下段の数値は所要日数を示す。

E11B41A

23D
10C
634F
10G8678I5J8K
7910L
7M
511H

5121唖 工程表において亜クリティカルパスを亜作業名で工程順に並べて答えなさい。

2唖 工程表において亜作業Ｈの EFT（最早終了時刻）とフリーフロートをそれぞれ日数で答えなさい。

3唖 工程表において亜作業Ｄと作業Ｋがそれぞれ 日間遅延したときの①から⑪までの総所要日数を答えなさい。

―4―

問題

次の文章中亜下線部の語句が適当なものは○印を亜不適当なものは適当な語句を記入しなさい。
1唖 透水性の悪い山砂を埋戻し土に用いる場合の締固めは亜建物躯体等のコンクリート強度が発現していることを確認のうえ亜厚さ 600 mm 程度ごとにローラーやタンパーなどで締固める。入隅などの狭い箇所の締固めには亜タンパーなどを使用する。

2唖 寒中コンクリート工事における保温養生の一つとして行う被覆養生は亜打ち込まれたコンクリートをシートなどで覆い亜コンクリートからの水分の蒸発と風の影響を防ぎ亜コンクリートの冷却を遅らせるための簡易な養生方法であり亜外気温が−℃ 程度以上の時期の養生方法として有効である。

3唖 鉄筋のあきは亜鉄筋とコンクリートの付着による応力の伝達が十分に行われ、コンクリートが分離することなく密実に打込まれるために必要なものである。異形鉄筋を用いる場合の鉄筋相互のあきの最小寸法は亜隣り合う鉄筋の呼び名の数値を平均した値の 1.5 倍亜粗骨材最大寸法の 1.25 倍亜25 mmのうち亜最も小さい数値とする。

4唖 鉄骨工事におけるトルシア形高力ボルト締付け後の検査は亜一次締め後に付けたマーキングのずれとピンテールの破断などを確認する。検査の結果亜ナットの回転とともにボルトも回転して亜ピンテールが破断する軸回りを生じているボルトなどは亜新しいボルトセットと交換する。

5唖 改質アスファルトシート防水トーチ工法による平場のシート張付けは亜プライマーの塗布茜乾燥後亜シートの表面及び下地をトーチバーナーで十分あぶり亜改質アスファルトを溶融させながら亜平均に押し広げて密着させる。

6唖 軽量鉄骨壁下地において亜コンクリート床亜梁下及びスラブ下に固定するランナーは亜両端部から 50 mm 内側をそれぞれ固定し亜中間部は 900 mm 程度の間隔で固定する。また亜ランナーの継手は亜突付け継ぎとし亜ともに端部より 50 mm 内側を固定する。

7唖 建物内部壁面の塗装工事におけるローラーブラシ塗りでは亜一般に亜入隅など塗りにくい部分は亜・・・小ばけか専用ローラーを用い亜他の部分より後に塗り付け亜壁面全体にローラーマークをそろえて塗り付けていることを確認する。

8唖 木製壁下地にせっこうボードを釘打ちにより張り付ける場合亜使用する釘の長さは亜ボード厚さの倍程度とする。釘打ち間隔は亜ボード周辺部を100 〜150 mm亜中間部を150 〜200 mm の間隔とし亜釘頭がボード表面と平らになるよう打ち付ける。
―5―

問題

建設業法
亜建築基準法施行令及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）
に定める次の各法文において亜それぞれ誤っている語句の番号を 1 つあげ亜それに対する正しい語句を記入しなさい。

1唖 建設業法（第 24 条の 第項）
特定建設業者は亜発注者から直接建設工事を請け負った場合において亜当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額（当該下請契約が以上あるときは亜それらの請負代金の①①額の総額）が政令で定める金額以上になるときは亜建設工事の適正な施工を確保するため亜国土交通②
省令で定めるところにより亜当該建設工事について亜下請負人の商号又は名称亜当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工分担図を作成し亜工事③
現場ごとに備え置かなければならない。

2唖 建築基準法施行令（第 136 条のの 20）
木造の建築物で高さが 13 m 若しくは軒の高さが 9 m を超えるもの又は木造以外の建築物で 以上①②の階数を有するものについて亜建築亜修繕亜模様替又は除却のための工事（以下この章において建築工事等という。
）を行う場合においては亜工事期間中工事現場の周囲にその地盤面（その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い場合においては亜工事現場の周辺の地盤面）から高さが 1.8 m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。
ただし亜これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては亜この限りでない。
③3唖 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）（第条 第項）

建設業を営む者は亜建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択亜建設工事の施工方法等を工夫することにより亜建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに亜分別解体等及び建設資材廃棄物の①②再資源化に要する費用を負担するよう努めなければならない。
③―6―