大田区サイン基本計画
平成 25 年度

実績報告

平 成 26 年 ８ 月
大田区

■

はじめに

大田区は、平成 21 年９月に「大田区サイン基本計画」（以下、「計画」という）を策定し、区民や来訪者が利用しやすく魅力的なまちづくりに寄与するサイン整備を進めてまいりました。
本報告書は、計画に掲げる「計画事業を着実に推進するための方策」に基づき、平成 25 年度の実績を取りまとめたものです。
これまでの計画事業の実績を踏まえ、また、羽田空港の国際化や東京オリンピッ
ク・パラリンピック開催決定により増加が見込まれる国内外からの来訪者がスムー
ズに大田区のまちを回遊できることなどを目標に、平成 26 年度中に計画を改定いたします。
引き続き、この新たな計画のもと、誰もがわかりやすいサイン整備に向け、各種施策を展開してまいります。

平 成 26 年 ８ 月
大2田区

§施策の体系Ⅰ

毎日の暮らしを支えるサイン
１

公共施設のサイン
区立施設のサイン整備・・・・・・・・・・・・・・・P4

２

目的地へ誘導するサイン公共施設への誘導サインの整備・・・・・・・・・・・P6
高齢者相談窓口の案内サインの整備・・・・・・・・・P6

３

区民の安全・安心を高めるサイン
避難誘導標識の整備・・・・・・・・・・・・・・・・P7

Ⅱ

大田区の魅力を高めるサイン
１

回遊性を高めるサイン
観光案内サインの整備・・・・・・・・・・・・・・・P8

２

潤い・やすらぎ空間のサイン
呑川緑道散策路のサイン整備・・・・・・・・・・・・ P8
桜のプロムナードのサイン整備・・・・・・・・・・・P8
自然観察路案内板のリニューアル・・・・・・・・・・P9

３

歴史・文化を支えるサイン
大田区指定文化財標識のリニューアル・・・・・・・・P10
地域資源の活用をめざしたサインのリニューアル・・・P11

3

Ⅰ

毎日の暮らしを支えるサイン

１

公共施設のサイン

計画事業名

区立施設のサイン整備

主な取組内容大田区が設置または管理する区立施設において、平成 20 年度に策定した「大田区公共施設整備計画」との連携や、組織改正に伴う庁舎の名称変更などに対応したサイン整備を行います。
所管部局

関係各部
平成 25 年度の実績○平成26年4月からの組織改正に伴い一部サインの変更を行いました。
サイン変更に当たっては、次の点を踏まえて変更を行っています。
・高齢者や車椅子利用者にとって見やすいサインとするための床面サイン
・サインの連続性を重視した窓口番号による誘導

本庁舎

・直感的な気づき効果を高めるためのトイレや階段等のピクトグラム（絵文字）表示
・外国人の方にも分かりやすくするための各課案内板への外国語併記○地下駐車場壁面15か所にアイドリングストップサインを設置しました。
○庁舎正面入口階段下に、南北のスロープを案内するサインを設置しました。

○六郷地域力推進センター（（仮称）大田区仲六郷二丁目複合施設）新築工事

庁舎内フロア
サインの更新が完了し、以下のサインを整備しました。
・道路境界から主出入口まで及び主出入口から受付カウンターまで、誘導ブロックを設置しました。
・総合案内、各階案内、窓口サイン及び室名サインは、外国語を併記しました。
○ 新 井宿 特別 出 張所 改築 工 事の 設計 が 完了 し、以 下 のサイ ン を計 画 し
そ の 他 の ました。
施設・道路境界から主出入口まで及び主出入口から受付カウンターまでの誘導ブロック設置。
・総合案内及び各階案内への外国語併記。
○東六郷小学校改築工事の設計が完了し、以下のサインを計画しました。
・道路境界から主出入口まで及び主出入口から主事室までの誘導ブロック設置。

4

本庁舎 地下駐車場内アイドリングストップサイン（写真左）、スロープを案内するサイン（写真右）六郷地域力推進センター（（仮称）大田区仲六郷二丁目複合施設）

5

Ⅰ

毎日の暮らしを支えるサイン

２

目的地へ誘導するサイン

計画事業名

主な取組内容公共施設への誘導サインの整備
公共施設の移転・開設などによる情報の更新などを行い、区民の日常的な活動を支えるサイン整備を行います。整備にあたっては、今後策定する予定の蒲田・大森のグランドデザイン＊との連携を図ります。
所管部局

計画財政部、区民部、まちづくり推進部、都市基盤整備部
平成 25 年度の実績

庁舎名変更に伴う施設案 ○入新井特別出張所移転に伴う道路上の案内誘導標識を新設しました（２か内サインの整備所）。

街路案内板・街区案内図

蒲田・大森グランドデザイ
ンとの連携・調整○街路案内板の撤去（６基）を行いました（平成 26 年４月１日現在の設置数 36 基）。

○平成 25 年度は実績なし。

＊大田区サイン基本計画策定時（平成 21 年 9 月）原文のまま。
「蒲田駅周辺地区グランドデザイン」は平成 22 年 3 月に、「大森駅周辺地区グランドデザイン」は平成 23 年 3 月に策定済み。

計画事業名

高齢者相談窓口の案内サインの整備

主な取組内容高齢者の安心を支えるためには欠かせない「さわやかサポート（地域包括支援センター）」などを分かりやすく案内するためのサイン整備を行います。
所管部局

福祉部
平成 25 年度の実績○「さわやかサポート六郷中」の六郷地域力推進センターへの移設に伴い、サインの整備

複合施設内で窓口をわかりやすくするための庁舎内案内サインを設置しました。

6

Ⅰ

毎日の暮らしを支えるサイン
Ⅰ 毎日の暮らしを支えるサイン

３

区民の安全・安心を高めるサイン

計画事業名

避難誘導標識の整備

主な取組内容災害発生時の安全な誘導をサポートする避難誘導標識の視認性を高める対策を進めます。また、避難誘導を高めるサインの整備を検討します。
所管部局

地域力推進部
平成 25 年度の実績

新たなサインの整備

整備○平成 22 年度で、避難場所標識・避難道路標識の補修工事を完了。

7

Ⅱ

大田区の魅力を高めるサイン

１

回遊性を高めるサイン

計画事業名

観光案内サインの整備

主な取組内容平成 20 年度に策定した「大田区観光振興プラン」にもとづき、観光情報や案内サイン・誘導サインの充実を図り、観光客をはじめとする大田区を訪れる人が快適に区内を回遊できる環境をつくります。
所管部局

産業経済部
平成 25 年度の実績○設置した観光案内サインに表示されている民間宿泊施設等の名称変更にサインの整備

２伴い、盤面修正を行いました （12 基）。

潤い・やすらぎ空間のサイン

計画事業名

呑川緑道散策路のサイン整備

主な取組内容沿川の歴史と環境を活かした観光スポットとしての観点から、散策路にサインを設置します。
所管部局

都市基盤整備部平成 25 年度の実績

サインの整備○平成 25 年度は実績なし。

計画事業名

桜のプロムナードのサイン整備

主な取組内容水と緑のネットワークの充実の一環として実施する洗足流れ・馬込桜並木・内川に至る道路の散策路整備に合わせて、サインを設置します。
所管部局

都市基盤整備部平成 25 年度の実績

サインの整備○平成 25 年度は実績なし。

8Ⅱ

大田区の魅力を高めるサイン２

潤い・やすらぎ空間のサイン

計画事業名

自然観察路案内板のリニューアル

主な取組内容区民の身近な自然への関心を高めることを目的に、大田区が設定した自然観察路の案内標識のリニューアルを行います。
所管部局

環境清掃部
平成 25 年度の実績○自然観察路５か所のうち、３か所（「川と干潟のみち」、「雑木林のみち」、「池のみち」）については、平成 21 年度から平成 23 年度に、生物・植物調査

案内板の現状調査及び整備方針の策定を実施しました。
○平成 25 年度は、生物・植物調査が未実施である残り２か所（「縄文のみち」、「海と埋立地のみち」）を含めた自然観察路の現状調査について、平成 26 年度から区民協働調査として NPO 法人や区民等と連携して調査を進めるよう、見直しを行いました。

案内板のリニューアル○区内５か所の自然観察路の現状調査完了後に、案内板の整備等について検討します。

9

Ⅱ

大田区の魅力を高めるサイン

３

歴史・文化を支えるサイン

計画事業名

大田区指定文化財標識のリニューアル

主な取組内容地域文化の振興をめざした取り組みの一環として、大田区指定文化財標識のリニューアルを推進します。
所管部局

教育総務部
平成 25 年度の実績

サインの現状調査及び整備方針の策定○文化財標識板の現状調査を実施し、必要に応じて補修を行いました。

○文化財標識板の板面部分の張替え（５か所)を実施しました。
標識のリニューアル

不動明王立像（正蔵院）、十一面観世音菩薩立像（蓮華寺）、阿弥陀如来立像（善永寺）、狛犬（六郷神社）、海難供養塔

文化財標識板の補修
補修前（上）、補修後（右）10Ⅱ

大田区の魅力を高めるサイン

３

歴史・文化を支えるサイン

計画事業名

地域資源の活用をめざしたサインのリニューアル

主な取組内容馬込文士村や六郷用水、坂道名板など、歴史や文化、まちなみ、景観など、大田区の特色を醸成する地域資源の活用をめざし、地域に点在するサインのリニューアルを推進します。
所管部局

都市基盤整備部、教育総務部
平成 25 年度の実績

サ イ ン の 現 状 調 査 及 び ○弾正橋の橋詰めに橋名の由来板などのサインを設置しました（３か所）。
整備方針の策定○蘇峰公園改良に伴い、案内板の改良を行いました（１か所）。

サインのリニューアル○平成 25 年度は実績なし。

弾正橋橋名由来板（写真左）、蘇峰公園案内板改良後（写真右）11

大田区サイン基本計画
平成 25 年度実績報告
平成 26 年８月
発行

大田区計画財政部〒144-8621 東京都大田区蒲田５－１３－１４
電話

０３－５７４４－１１２４

FAX

０３－５７４４－１５０２12