試験

地受

験番号

氏

名1建実⎫

⎧⎜⎜⎜
⎩

受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください。 ⎜本日の受験地

仮受験番号仮―⎜⎜⎭平成 29 年度

１級建築施工管理技術検定試験
実地試験問題平成 29 年 10 月 15 日(日)次の注意事項をよく読んでから始めてください。

〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 10 ページです。
唖試験時間は亜 13 時から 16 時です。
唖試験問題は亜 6 問題です。
唖解答用紙は亜別紙（両面）になっています。
唖解答は亜解答用紙の定められた範囲内に亜黒鉛筆か黒シャープペンシルで記入してください。
唖解答用紙は亜雑書きをしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙は亜計算等に使用しても差し支えありません。
唖この問題用紙は亜試験終了時まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。
途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

P―1

DAW建築問題.smd Page 1

17/09/14 09:26 v3.40

P―2

DAW建築問題.smd Page 2

17/09/14 09:26 v3.40

問題ઃ

今後亜建設業において亜高齢化等により技能労働者が大量に離職し亜労働力人口が総じて減少するために亜建設現場の生産性の向上がなお一層求められている。
あなたが経験した建築工事のうち亜生産性向上をめざして亜品質を確保したうえで施工の合理化を行った工事を 1 つ選び亜工事概要を具体的に記入したうえで亜次の 1唖から 2唖の問いに答えなさい。
なお亜建築工事とは亜建築基準法に定める建築物に係る工事とし亜建築設備工事を除くものとする。
〔工事概要〕
イ唖工事名ロ唖工 事 場 所
ハ唖工 事 の 内 容⎛⎞
主な外部仕上げ亜主要室の内部仕上げ⎝ 改修等の場合：建物用途亜主な改修内容亜施工数量（又は建物規模）⎠ニ唖工( 年号又は西暦で年月まで記入 )期

新築等の場合：建物用途亜構造亜階数亜延べ面積（又は施工数量）亜ホ唖あなたの立場

1唖 工事概要であげた工事において亜あなたが計画した施工の合理化の事例を 2 つあげ亜それぞれの事例について亜次の①から④を具体的に記述しなさい。
ただし亜つの事例の②から④の内容は亜それぞれ異なる内容の記述とする。
①

工種又は部位等②

施工の合理化が必要となった原因と実施した内容③

実施する際に確保しようとした品質と留意事項④

実施したことにより施工の合理化ができたと考えられる理由

2唖 工事概要にあげた工事にかかわらず亜あなたの今日までの工事経験に照らして亜品質を確保したうえで行う施工の合理化の方法であって亜建設資材廃棄物の発生抑制に効果があると考えられるものについて亜次の①から②を具体的に記述しなさい。
ただし亜1唖の②から④と同じ内容の記述は不可とする。
①

施工方法

②

そう考える理由

P―3

DAW建築問題.smd Page 3

17/09/14 09:26 v3.40

問題઄

建築工事における次の 1唖から 3唖の仮設物について亜設置計画の作成に当たり亜留意又は検討すべき事項をそれぞれ 2 つ具体的に記述しなさい。
ただし亜解答はそれぞれ異なる内容の記述とし亜申請手続亜届出及び運用管理に関する記述は除くものとする。また亜使用資機材に不良品はないものとする。

1唖 つり足場

2唖 起伏式（ジブ）タワークレーン

3唖 仮設ゴンドラ

P―4

DAW建築問題.smd Page 4

17/09/14 09:26 v3.40

問題અ

次の 1唖から 4唖の問いに答えなさい。

ただし亜解答はそれぞれ異なる内容の記述とし亜作業環境（気象条件等）亜材料の品質亜材料の調合亜材料の保管及び作業員の安全に関する記述は除くものとする。

1唖 既製コンクリート杭の埋込み工法における亜支持力を確保するための施工管理上の確認方法を2 つ具体的に記述しなさい。

2唖 鉄筋工事における亜バーサポート又はスペーサーを設置する際の施工上の留意事項を 2 つ具体的に記述しなさい。

3唖 コンクリート工事の打込み時における亜コールドジョイントの発生を防止するための施工上の留意事項を 2 つ具体的に記述しなさい。

4唖 鉄骨工事の耐火被覆における亜吹付けロックウール（乾式又は半乾式）工法の施工上の留意事
項を 2 つ具体的に記述しなさい。

P―5

DAW建築問題.smd Page 5

17/09/14 09:26 v3.40

問題આ

次の 1唖から 8唖の各記述において亜記述ごとの①から③の下線部の語句のうち最も不適当な箇所番号を 1 つあげ適当な語句を記入しなさい。

1唖 改質アスファルトシート防水常温粘着工法茜断熱露出仕様の場合亜立上がり際の風による負圧は平場の一般部より大きくなるため亜断熱材の上が絶縁工法となる立上がり際の平場部幅 300 mm①程度は亜防水層の層目に粘着層付改質アスファルトシートを張り付ける。
②
なお亜入隅部では立上りに 100 mm 程度立ち上げて亜浮き茜口あきが生じないように張り付ける。
③2唖 タイルの検査における標準品のタイルは亜寸法亜厚さ亜反り亜側反り亜ばち亜欠陥の有無亜
吸水率亜耐凍害性亜圧縮強度亜色合いなどの品質検査表を提出し亜工事監理者の承認を受ける。
①②③
特注品は亜荷口見本による検査又は工場における立会い検査のいずれかを実施する。

3唖 金属板葺きによる屋根工事の下葺きに用いるアスファルトルーフィングは亜軒先より葺き進め亜隣接するルーフィングの重ね幅は亜シートの短辺部は 200 mm 以上亜長辺部は 100 mm 以上とする。
①仮止めを行う場合のステープル釘の打込み間隔は亜ルーフィングの重ね屋根の流れ方向で450 mm 程度亜流れに直角方向では 900 mm 以内とする。
②③4唖 金属製手すりが長くなる場合には亜金属の温度変化による部材の伸縮を考慮して亜通常 〜10 m間隔程度ごとに伸縮調整部を設ける。伸縮調整部を設ける間隔及び伸縮調整幅は亜使用する金属の線膨張係数を考慮して決める。温度差 40 ℃ の場合の部材伸縮量は亜鋼は 1 m 当たり 0.2 mm 程度亜①②
アルミニウム合金は 1 m 当たり 1.0 mm 程度である。
③P―6

DAW建築問題.smd Page 617/09/14 09:26 v3.40

5唖 左官工事における吸水調整材は亜モルタル塗りの下地となるコンクリート面等に直接塗布することで亜下地とモルタルの界面に厚い膜を形成させて亜モルタル中の水分の下地への吸水（ドラ①イアウト）による付着力の低下を防ぐものである。
吸水調整材塗布後の下塗りまでの間隔時間は亜一般的には時間以上とするが亜長時間放置す②
るとほこり等の付着により接着を阻害することがあるので亜日程度で下塗りをすることが望ま③
しい。

6唖 ステンレス製建具におけるステンレス鋼板の加工には普通曲げと角出し曲げ（角曲げ）がある。
角出し曲げ（角曲げ）ができる板厚は一般に 2.0 mm 以上であり亜 種類の加工方法がある。
①
切込み後の残り板厚寸法が 0.5 mm（ａ角）亜0.75 mm（ｂ角）の場合は裏板にて補強する。1.0 mm②③（ｃ角）の場合は補強不要である。ａ角は割れが生じやすいので亜一般的にはｂ角亜ｃ角を用いる。

7唖 アクリル樹脂系非水分散形塗料（NAD）は亜有機溶剤を媒体として樹脂を分散させた非水分散形エマルションを用いた塗料で亜常温で比較的短時間で硬化し亜耐水性や耐アルカリ性に優れた①②塗膜が得られる。
塗装方法は亜はけ塗り亜ローラーブラシ塗り又は吹付け塗りとし亜吹付け塗りの場合は亜塗料に適したノズルの径や種類を選定する。
・・

屋内塗装の場合亜パテかいは水掛り部分には行わない。
③8唖 タイルカーペットを事務室用フリーアクセスフロア下地に施工する場合亜床パネル相互間の段差とすき間をmm 以下に調整した後亜床パネルの目地とタイルカーペットの目地を 100 mm程①②度ずらして割付けを行う。
カーペットの張付けは亜粘着はく離形の接着剤をカーペット裏の全面に塗布し亜適切なオープ③ンタイムをとり亜圧着しながら行う。

P―7

DAW建築問題.smd Page 7

17/09/14 09:26 v3.40

問題ઇ

市街地での事務所ビルの建設工事における右の躯体工事工程表（階部分）に関し亜次の1唖から 4唖の問いに答えなさい。
工程表は作成中のもので亜各作業は一般的な手順に従って施工され亜各部位においては複数の作業を同時に行わないものとする。ただし亜作業Ｅについては後続する作業との関係を記載していない。
また亜各作業の内容及び所要日数は作業内容表のとおりである。ただし亜作業Ｂについては作業内容を記載していない。

〔工事概要〕
用

途：事務所

構造茜規模：鉄筋コンクリート造地下階亜地上階亜延べ面積 3,200 m 2

1唖 作業Ｂの作業内容を記述しなさい。

2唖 次の記述の①に当てはまる作業名亜②に当てはまる日数をそれぞれ記入しなさい。

作業Ｅは亜作業Ｂの完了後に開始できる。ただし亜そのため亜作業Ｅのフリーフロートは②①の開始前に完了させる必要がある。となる。

始 から◯
終 までの総所要日数を記入しなさい。
3唖 ◯4唖 工程の再検討を行ったところ亜作業Ｇの所要日数が日になることが判った。

総所要日数を元のとおりとするために亜作業Ｇを壁が有る部分の作業Ｇと壁が無い部分の作業Ｇに分割して作業を行うこととした。
この時に亜次の記述の③に当てはまる日数及び④に当てはまる作業名をそれぞれ記入しなさい。

作業Ｇの所要日数は亜作業Ｇは亜④③以内とする必要がある。の完了後に開始できる。

P―8

DAW建築問題.smd Page 8

17/09/14 09:26 v3.40

躯体工事工程表（階部分）

Ａ

始 1

Ｃ

ＤＦ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｌ

22

2

3

2

4

3

1

Ｂ

Ｅ

2

5

終Ｋ
10Ａ
凡例

作業Ａの所要日数が１日であることを表している。

1

作業内容表
作業名

作業内容

作業Ａ

所要日数

階墨出し

日

作業Ｂ

日

作業Ｃ

柱型枠の組立て日

作業Ｄ

壁片側型枠の組立て

日

作業Ｅ

壁の配筋

作業Ｆ

壁返し型枠の組立て作業Ｇ

梁型枠の組立て（梁下支保工を含む）

作業Ｈ

デッキプレートの敷設

作業Ｉ

梁の配筋

日

作業Ｊ

床の配筋（設備スリーブ亜配管等を含む）

日

作業Ｋ

設備スリーブ亜配管亜配線（柱亜梁亜壁）

10 日

作業Ｌ

コンクリート打込み

日

日
日日
日

P―9

DAW建築問題.smd Page 9

17/09/14 09:26 v3.40

問題ઈ

次の 1唖から 3唖の問いに答えなさい。

1唖 建設業法に基づく元請負人の義務に関する次の文章において亜に当てはまる語句を記入しなさい。

特定建設業者は亜国土交通省令で定めるところにより亜当該建設工事における各下請負人の施工の①関係を表示した②を作成し亜これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

2唖 建築基準法施行令に基づく工事現場の危害の防止に関する次の文章において亜に当てはまる語句を記入しなさい。

建築工事等における根切り及び山留めについては亜その工事の施工中必要に応じて点検を行ない亜山留めを補強し亜③を適当に行なう等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに亜矢板等の抜取りに際しては亜周辺の地盤の④による危害を防止するための措置を講じなければならない。

3唖 労働安全衛生法に基づく労働者の就業に当たっての措置に関する次の文章において亜に当てはまる語句を記入しなさい。

事業者は亜その事業場が建設業に該当するときは亜新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接⑤又は監督する者（作業主任者を除く。
）に対し亜次の事項について亜厚生労働省令で定めるところにより亜安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

一

作業方法の決定及び労働者の配置に関すること

二

労働者に対する

三

前二号に掲げるもののほか亜⑤又は監督の方法に関すること⑥

を防止するため必要な事項で亜厚生労働省令で定めるもの

P ― 10DAW建築問題.smd Page 10

17/09/14 09:26 v3.40

DAW建築問題.smd Page 11

17/09/14 09:26 v3.40