北陸地方整備局

発 表 日 時記 者 発 表令和６年７月４日

能登半島等における港湾施設の復旧の見通し（目標）を発表します（係留施設・臨港交通施設）

能登半島地震で被災した港湾施設は、北陸地方整備局が権限代行により復旧工事を行うこと等により、概ね２年以内（令和８年３月まで）の復旧を目指して設計作業を進めています。このたび、現時点での復旧の見通し（目標）をお示しすることとしましたのでお知らせします。
令和７年３月頃より復旧工事が終わった係留施設から順次利用を再開し、令和８年３月までに完了することを目標としています。
北陸地方整備局は、引き続き、きめ細やかな検討状況の情報発信等を通じて、関係者と連携し、能登半島等の港湾の早期復旧に取り組んで参ります。

■

各港湾施設の復旧の見通し（目標）（別紙参照）［備考］輪島港については、「輪島港復旧･復興プラン検討会（７月５日に第２回開催予定）」での議論を踏まえて検討を進め、復旧見通しを発表する予定です。

同時発表記者クラブ
石川県政記者クラブ
専門紙【問い合わせ先】
国土交通省北陸地方整備局

港湾空港企画官

くら とみ

倉富TEL:025-280-8760

き いちろう樹一郎

七尾港 施設の復旧の見通し （目標）

令和６年７月４日時点

別紙

七尾港平⾯図凡

例

係留施設
臨港交通施設(4)矢田新桟橋(第一西)(-7.5m)(3)大田3号岸壁(-13m)(1)大田2号岸壁(-10m)(2)大田物専岸壁(-10m)【矢田新地区】〇 当面、(4)矢田新桟橋（第一西）(-7.5m)を暫定利用しつつ、令和6年10月～12月頃から(5)矢田新岸壁(第一西)(-5.5m)の復旧工事を行う。
〇 矢田新岸壁(第一西)供用後、矢田新桟橋（第一西）及び(6)矢田新岸壁（第二東）(-9.0m)の復旧工事を行う。
〇 令和8年1月～3月頃、矢田新桟橋（第一西）、矢田新岸壁(第一西)、矢田新岸壁（第二東）の全延長供用を目指す。
〇 なお、矢田新岸壁(第一西)の供用は令和7年1月～3月頃、矢田新岸壁（第二東）及び矢田新桟橋（第一西）の供用は令和8年1月～3月頃を目指す。

(5)矢田新岸壁(第一西)(-5.5m)(6)矢田新岸壁(第二東)(-9m)(7)臨港道路矢田新5号線【大田地区】〇 当面、(3)大田3号岸壁(-13m)を暫定利用しつつ、令和6年10月～12月頃から(1)大田2号岸壁(-10m)の復旧工事を行う。
〇 大田2号岸壁の供用後、大田3号岸壁の①140m及び(2)大田物専岸壁(-10m)の復旧工事を行う。また、大田3号岸壁の①140m部分供用後、残り②150mの復旧工事を行う。
〇 令和8年1月～3月頃、大田2号岸壁、大田物専岸壁、大田3号岸壁の全延長供用を目指す。
〇 なお、大田2号岸壁の供用は令和7年4月～6月頃、大田3号岸壁①140mの部分供用は令和7年10月～12月頃を目指す。

(8)臨港道路矢田新6号線

施設名等

現状復旧の⾒通し（⽬標）【係留施設】(1)⼤⽥２号岸壁(-10m) 185m

利⽤不可

令和7年4⽉〜6⽉頃 （全延⻑供⽤）(2)⼤⽥物専岸壁(-10m) 185m

利⽤不可

令和8年1⽉〜3⽉頃 （全延⻑供⽤）(3)⼤⽥３号岸壁(-13m) 290m（内、取付け30m）

暫定利⽤可
令和7年10⽉〜12⽉頃 （①140m 部分供⽤）（令和7年4⽉〜6⽉頃まで 290m）（令和7年4⽉〜6⽉頃から令和7年10⽉〜12⽉ 令和8年1⽉〜3⽉頃 （全延⻑供⽤）頃まで ②150m）(4)⽮⽥新桟橋（第⼀⻄）(-7.5m) 220m

制限付き暫定利⽤可（令和7年1⽉〜3⽉頃まで 220ｍ）
１）慎重に接岸させること。
２）陸側から海側への強⾵等による牽引⼒に注意
令和8年1⽉〜3⽉頃 （全延⻑供⽤）
し、桟橋上部⼯の変位発⽣等異常が⾒られた場合には速やかに離岸すること。
３）エプロン部及び渡版部（あわせて岸壁法線から約11m程度）には重量物を載せないこと。

(5)⽮⽥新岸壁(第⼀⻄)(-5.5m) 65m

利⽤不可

令和7年1⽉〜3⽉頃 （全延⻑供⽤）(6)⽮⽥新岸壁(第⼆東)(-9m) 165m

利⽤不可

令和8年1⽉〜3⽉頃（全延⻑供⽤）【臨港道路】(7)臨港道路⽮⽥新5号 （9×327m）(8)臨港道路⽮⽥新6号 （9×250m）―

令和7年1⽉〜3⽉頃 （供⽤）1

※本資料は、現在想定している各施設の工事着手の見通し及びスケジュールの目標であり、今後の各施設の設計、関係者調整、工事等の進捗状況により変わる可能性があります。今後、随時更新予定です。

飯田港 施設の復旧の見通し （目標）

令和６年７月４日時点

別紙〇 当面、(1)岸壁(-4.5m)②130mを暫定利用しつつ、令和6年10月～12月頃から(1)岸壁(-4.5m) ①90mの復旧工事を行う。
〇 岸壁(-4.5m)①90mの部分供用後、暫定利用している②130m、残り③80mの順に復旧工事を行う。
〇 令和7年10月～12月頃、岸壁(-4.5m)の全延長供用を目指す。
②130m ③80m

〇 なお、岸壁(-4.5m)①90mの部分供用は令和7年1月～3月頃、②130mの部分供用は令和7年4月～6月頃を目指す。

施設名等

復旧の⾒通し（⽬標）

現状【係留施設】(1)岸壁(-4.5m) 300m

制限付き暫定利⽤可（令和7年1⽉〜3⽉頃まで 130ｍ）
１）岸壁前⾯⽔深が最⼤1m程度浅くなっている状況

令和7年1⽉〜3⽉頃 （①90m 部分供⽤）
令和7年4⽉〜6⽉頃 （220m ①90m+②130m 部分供⽤）
令和7年10⽉〜12⽉頃 （全延⻑供⽤）(2)岸壁(-5.5m) 100m

利⽤不可

復旧⽅針検討中(3)物揚場(-4.0m) 180m

利⽤不可

復旧⽅針検討中【臨港道路】(4)公共本線 691.5m(5)都市再開発⽀線1号 312m
(6)公共⽀線4号 303m
(7)公共⽀線2号 80m―

令7年1⽉〜3⽉頃 （供⽤）2

※本資料は、現在想定している各施設の工事着手の見通し及びスケジュールの目標であり、今後の各施設の設計、関係者調整、工事等の進捗状況により変わる可能性があります。今後、随時更新予定です。

小木港 施設の復旧の見通し （目標）

令和６年７月４日時点

別紙○ 当面、(1)岸壁（-5.0m）の応急復旧区間①90mを利用しつつ、令和6年10月～12月頃、(2)岸壁(-4.5m)の一部②120m及び(3)物揚場(-3.5m)の復旧工事を行う。
○ (2)岸壁(-4.5m)②120m部分供用後、残り①120mの復旧工事を行う。
○ (2)岸壁(-4.5m)240m供用後、(1)岸壁（-5.0m）の一部②70ｍ、残り①90mの順に復旧工事を行う。
〇 令和7年7月～9月頃、(1)岸壁（-5.0m）、(2)岸壁(-4.5m)、（3）物揚場(-3.5m)の全延長供用を目指す。
〇 なお、(2)岸壁(-4.5m)の②120mの部分供用は令和7年1月～3月頃、(1)岸壁（-5.0m）の②70mの部分供用は令和7年4月～6月頃を目指す。

施設名等

復旧の⾒通し（⽬標）

現状【係留施設】(1)岸壁(-5.0m) 160m

⼀部暫定利⽤可（令和7年4⽉〜6⽉頃まで 90ｍ）

令和7年4⽉〜6⽉頃 （②70m 部分供⽤）
令和7年7⽉〜9⽉頃 （全延⻑供⽤）(2)岸壁(-4.5m) 240m

制限付き暫定利⽤可（令和6年7⽉〜9⽉頃まで 240m）（令和6年7⽉〜9⽉頃から令和6年10⽉〜12⽉頃まで ①120m）
１）岸壁前⾯⽔深が最⼤1m程度浅くなっている状況

令和7年1⽉〜3⽉頃 （②120m 部分供⽤）
令和7年1⽉〜3⽉頃 （全延⻑供⽤）(3)物揚場(-3.5m) 300m

⼀部暫定利⽤可令和7年4⽉〜6⽉頃 （全延⻑供⽤）【臨港道路】(4)臨港道路(⼩⽊地内）6.0×285m(5)臨港道路(⼩⽊地内) 5.5×207.7m(6)臨港道路(⼩⽊地内）6.0×117m(7)臨港道路(⼩⽊地内) 6.0×199.6m―

令和7年1⽉〜3⽉頃 （供⽤）3※本資料は、現在想定している各施設の工事着手の見通し及びスケジュールの目標であり、今後の各施設の設計、関係者調整、工事等の進捗状況により変わる可能性があります。今後、随時更新予定です。

穴水港 施設の復旧の見通し （目標）

令和６年７月４日時点

別紙○ 当面、(1)大町B物揚場（-4.0m）の190m及び(2)川島物揚場（-4.0m）の①80mを暫定利用しつつ、令和6年10月～12月頃から(1)大町B物揚場(-4.0m)の復旧工事を行う。
○ 大町B物揚場の供用後、川島物揚場③110mの復旧工事を行う。
川島物揚場の③110m部分供用後、残り130m（①80m＋②50m）の復旧工事を行う。
○ 令和7年10月～12月頃、大町B物揚場及び川島物揚場ともに全延長供用を目指す。
○ なお、大町B物揚場の全延長供用は令和7年1月～3月頃、 川島物揚場③110mの部分供用は令和7年7月～9月頃を目指す。

施設名等復旧の⾒通し（⽬標）

現状【係留施設】(1)⼤町B物揚場(-4.0m) 190m

制限付き暫定利⽤可（令和6年10⽉〜12⽉頃まで 190m）
１）慎重に接岸させること。
２）陸側から海側への強⾵等による牽引⼒に注意し、桟橋上部⼯の変位発⽣等異常が⾒られた場合には速やかに離岸すること。

令和7年1⽉〜3⽉頃 （全延⻑供⽤）(2)川島物揚場(-4.0m) ①80m＋②50m(3)川島物揚場(-4.0m) ③110m①制限付き暫定利⽤可（令和7年7⽉〜9⽉頃まで 80m）
１）慎重に接岸させること。
２）陸側から海側への強⾵等による牽引⼒に注意し、桟橋上部⼯の変位発⽣等異常が⾒られた場合には速やかに離岸すること。
３）エプロン部には重量物を載せないこと。
４）渡版のない区間があるため注意すること。
②利⽤不可
③利⽤不可

令和7年7⽉〜9⽉頃 （③110m 部分供⽤）
令和7年10⽉〜12⽉頃 （全延⻑供⽤）【臨港道路】(4)臨港道路（⼤町地内）6.0×570m(5)臨港道路(川島地内) 6.0×570.6m―

令和8年1⽉〜3⽉頃 （供⽤）4※本資料は、現在想定している各施設の工事着手の見通し及びスケジュールの目標であり、今後の各施設の設計、関係者調整、工事等の進捗状況により変わる可能性があります。今後、随時更新予定です。

宇出津港 施設の復旧の見通し （目標）

令和６年７月４日時点

別紙○ 当面、(1)13号物揚場（-4.0m）の応急復旧区間①80mを暫定利用しつつ、令和6年10月～12月頃より、(2)14号物揚場（-4.0m）の一部①100mの復旧工事を行う。
○ 14号物揚場の①100m部分供用後、残り②140mの復旧工事を行う。
○ 14号物揚場供用後、13号物揚場の②140mの復旧工事を行う。13号物揚場の②140m部分供用後、暫定利用している①80mの復旧工事を行う。
○ 令和7年10月～12月頃より、13号物揚場び14号物揚場ともに全延長供用を目指す。
○ なお、14号物揚場の①100m部分供用は令和7年1月～3月頃、13号物揚場の②140m部分供用は令和7年7月～9月頃を目指す。

施設名等

復旧の⾒通し（⽬標）

現状(1)13号物揚場(-4.0m) 220m(うち、取り付け部60m)

⼀部暫定利⽤可（令和7年1⽉〜3⽉頃まで 80ｍ）

令和7年7⽉〜9⽉頃 （②140m 部分供⽤）
令和7年10⽉〜12⽉頃 （全延⻑供⽤）(2)14号物揚場(-4.0m) 240m(うち、取り付け部40m）

利⽤不可

令和7年1⽉〜3⽉頃 （①100m 部分供⽤）
令和7年1⽉〜3⽉頃 （全延⻑供⽤）【臨港道路】(3)天保島ふ頭線
6.0×590m(4)藤波ふ頭線
6.0×392.5m(5)⻄海岸線
5.5×661m(6)天保島線
5.5×341m(7)天保海岸線(2号) 6.5×105m(8)天保海岸線(1号) 6.5×199m(9)南海岸線(3号) 6.5×604m―

令和7年1⽉〜3⽉頃 （供⽤）5※本資料は、現在想定している各施設の工事着手の見通し及びスケジュールの目標であり、今後の各施設の設計、関係者調整、工事等の進捗状況により変わる可能性があります。今後、随時更新予定です。

金沢港 施設の復旧の見通し （目標）

令和６年７月４日時点

別紙

⾦沢港平⾯図〇 当面、(1)御供田岸壁(-10m)を暫定利用しつつ、令和6年10月～12月頃より、(2)戸水岸壁(-10m)の復旧工事を行う。
〇 戸水岸壁の①200m部分供用後、暫定利用している御供田岸壁及び戸水岸壁の残り②170mの復旧工事を行う。
〇 令和8年1月～3月頃、(1)御供田岸壁及び(2)戸水岸壁の全延長供用を目指す。
〇 なお、令和7年4月～6月頃、戸水岸壁の①200mの部分供用を目指す。

施設名等【係留施設】(1)御供⽥岸壁(-10m)(1号) 190m

(2)⼾⽔岸壁(-10m) 370m

復旧の⾒通し（⽬標）

現状
制限付き暫定利⽤可（令和7年4⽉〜6⽉頃まで 190m）
１）慎重に接岸させること。
２）陸側から海側への強⾵等による牽引⼒に注意し、上部⼯の変位発⽣等異常が⾒られた場合には速やかに離岸すること。
３）⻄側から5〜9番の係船柱が使⽤不可であり、仮設係留設備を設置しているため、係留ロープの取り⽅には⼗分注意すること。
４）エプロン部（岸壁法線から約15m程度）には重量物を載せないこと。

利⽤不可

令和8年1⽉〜3⽉頃 （全延⻑供⽤）

令和7年4⽉〜6⽉頃 （①200m 部分供⽤）
令和8年1⽉〜3⽉頃 （全延⻑供⽤）6※本資料は、現在想定している各施設の工事着手の見通し及びスケジュールの目標であり、今後の各施設の設計、関係者調整、工事等の進捗状況により変わる可能性があります。今後、随時更新予定です。