総合評価落札方式実施要領書（標準型）
工事名：戸塚駅前地区中央土地区画整理事業
都市計画道路柏尾戸塚線深礎擁壁築造工事(その２)【契約番号：0624010013】

平成 18 年 12 月

横浜市都市整備局
横浜市行政運営調整局

１ 適用
本実施要領書は、価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申し込みをした者を落札者として決定する総合評価落札方式（標準型）を試行する次の工事に適用します。
（１）工事名：戸塚駅前地区中央土地区画整理事業都市計画道路柏尾戸塚線深礎擁壁築造工事(その２)【契約番号：0624010013】（２）工事場所：戸塚区吉田町 22 番地から 33 番地まで
（３）工事概要
深礎擁壁工（Φ2,000 ㎜、Ｌ＝14ｍ〜16ｍ、８本、Φ2,500 ㎜、Ｌ＝17.5ｍ〜26.5ｍ、12 本）
アンカー工 111 本
隔壁工一式 ほか
（４）工期：平成 20 年３月 21 日まで
２ 実施スケジュール
入札公告から落札者決定までのスケジュールは次表のとおりです。
内容日程設計図書のダウンロードの開始

平成 18 年 12 月 26 日

調達公告
参考資料閲覧開始
技術資料作成に関する質問書提出期限

平成 19 年１月９日

技術資料作成に関する質問書に対する回答

平成 19 年１月 12 日

技術資料及び入札参加資格確認資料の受付期間

平成 19 年１月 16 日から

入札期間

平成 19 年１月 22 日まで

参考資料閲覧終了

平成 19 年１月 22 日

開札予定日（注１）

平成 19 年２月６日

落札者決定、評価結果公表（注２）

平成 19 年２月中旬（注１）入札参加者に対して予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者（以下「最低価格入札者」という。）等を通知します。この時点での評価値の計算はされませんので、当該最低価格入札者が必ずしも落札者となるとは限りません。
（注２）評価値の最も高い入札者の入札価格が調査基準価格を下回っている場合は、低入札価格調査を行いますので、落札者の決定及び評価結果の公表は表記日程より遅くなることがあります。
３ 提出を要する書類及び提出方法
入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）は、次のとおり必要書類を提出してください。
（１）提出書類及び部数
ア 入札公告に定める入札参加資格に関する提出書類（記載内容を証明する書類を含む。以下「入札参加資格確認資料」という。） １部
イ 別表-１に定める書類（記載内容を証明する書類を含む。以下「技術資料」という。） ３部（２）提出先となる部課名

〒231-0017 中区港町１丁目１番地
行政運営調整局契約財産部契約第一課（関内中央ビル２階）
電話 045(671)2244（３）提出方法
直接持参してください。
（４）提出期間「２ 実施スケジュール」に定める技術資料及び入札参加資格確認資料の受付期間（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）（５）その他
ア 入札参加資格確認資料及び技術資料の一部でも提出のない場合は、当該入札を無効とします。
イ 入札参加資格確認資料及び技術資料の作成に要する費用は、提出する者の負担とし、提出した資料等は返還しません。
ウ 入札参加資格の確認は、入札公告本文５に定めるとおりです。
４ 技術提案の範囲及び条件（１）範囲
深礎擁壁（アンカーを含む。）の施工及び仮設工事を技術提案の範囲とします。そのため、擁壁の基本構造を変更しないものとします。なお、基本構造とは、設計図書の図面名「深礎杭擁壁一般図」で明示するものとします。
（２）条件
予定している施工ヤードの一部に、契約時点で使用できない箇所があります。利用範囲及び利用開始時期については、現場説明書のとおりです。
５ 技術資料作成に関する質問・回答等（１）技術資料を作成するにあたり質問がある場合は、「現場説明に対する質問書」により「２ 実施スケジュール」に定める期間内（土曜日、日曜日、祝日及び 12 月 29 日から１月３日までを除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）に、次の部署に提出してください。なお、評価基準に関する質問については受付けません。
〒244-0002 戸塚区矢部町 135 番地３
都市整備局戸塚中央区画整理事務所
電話 045(866)2470（２）質問に対する回答は、横浜市ホームページ（都市整備局／設計図書に関する質問等回答書／戸塚中央区画整理事務所）に次のとおり公表します。
ア 回答日「２ 実施スケジュール」に定める技術資料作成に関する質問書に対する回答日
イ 横浜市ホームページ（都市整備局／設計図書に関する質問等回答書／戸塚中央区画整理事務所）
アドレス
http://www.city.yokohama.jp/me/toshi/dcond/tochu/qa/index.html（３）技術資料を作成するための参考資料を次のとおり閲覧に供します。
ア 閲覧に供する参考資料
構造計算書、土質柱状図、現況状況図

イ 閲覧場所（１）と同じウ 閲覧期間「２ 実施スケジュール」に定める閲覧期間（土曜日、日曜日、祝日及び 12 月 29 日から１月３日までを除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）
６ 技術資料の評価項目及び落札者決定基準
技術資料の評価項目及び落札者決定基準は別表-２のとおりです。
７ 技術資料の要求要件及び欠格事由
各評価項目において、一項目でも「欠格」に該当する場合（資料に記載がない、無関係の記載しかない等不適切な内容の場合）には、要求要件を満たしていないと判断します。この場合、技術評価点を計算せず、落札者としません。
また、本件工事における評価項目の詳細及び用語の定義は以下のとおりとします。
（１）基本構造とは、設計図書の図面名「深礎杭擁壁一般図」で明示するものとします。
（２）施工上配慮すべき事項は、「環境対策:近隣、墓地等の騒音･振動･地盤沈下等対策」とします。
（３）同種工事とは、「深礎擁壁築造工事」をいいます。
（４）同一登録工種とは、横浜市工事請負に関する競争入札取扱要綱別表１に定める「土木」をいいます。
（５）横浜市優良工事請負業者表彰の同一部門とは、「土木」部門をいいます。
８ 入札及び開札（１）入札は電子入札により行います。
（２）入札方法等は入札公告本文３に定めるとおりです。
（３）入札期間は、「２ 実施スケジュール」で示した期間（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前９時から午後８時まで。ただし、最終日は午後５時まで）のとおりです。
（４）開札予定日に入札参加者に対して最低価格入札者名、当該入札金額及び調査基準価格を通知します（この時点では評価値の計算はされていませんので、当該最低価格入札者が必ずしも落札者となるとは限りません。）。
９ 総合評価落札方式による評価の方法（１）技術資料の審査及び技術評価点の算出
ア 提出された技術資料について、別表-２の技術資料の評価基準等に基づき厳正かつ公平に評価、審査します。
イ 審査の経緯は、原則として非公開とします。なお、審査の過程において、提案内容に対するヒアリングを行う場合があります。実施する場合のみ該当者に連絡します
ウ 技術資料の審査の基準日は「２ 実施スケジュール」に定める入札期間の最終日（技術資料の受付期間の最終日）とします（ただし、基準日を別に定める場合を除きます。）。
エ 審査の結果、評価項目ごとの最低限の要求要件を満たす場合に標準点（100 点）を与え、さらに技術資料の内容に応じて、評価基準に基づき加算点を与え、技術評価点を算出します。
技術評価点＝標準点（100 点）＋加算点

オ 評価項目のうち、一項目でも「欠格」の評価基準に該当した場合は、要求要件を満たしていないと判断し、技術評価点の算出を行わず、落札者としません。
（２）評価値の算出（１）により技術評価点を算出した後、開札を行い、次の式により評価値を算出します。
評価値＝

技術評価点 標準点＋加算点
＝
入札価格
入札価格

ただし、算出方法は以下のとおりとします。
ア 標準点は100点とします。
イ 上記の入札価格は消費税及び地方消費税を除いた価格とし、単位は億円単位とします。
ウ 評価値は、小数点以下第４位未満を切り捨てます。
10 落札者の決定方法（１）次のアからエまでの要件にすべて該当する入札者のうち、９（２）により算出する評価値が最も高い者を落札者予定者とします。なお、評価値が最も高い者が２者以上あるときには、当該者にくじを引かせて落札予定者を決めます。
ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
イ 入札者が提出した技術資料が、７に定めた最低要求要件をすべて満たしていること。
ウ 評価値が標準点を予定価格（単位：億円）の 105 分の 100 で除して得た数値を下回っていないこと。
エ 入札公告に定める入札参加資格をすべて満たしていること。
（２）評価値の最も高い者の入札価格が調査基準価格未満である場合の取扱は入札公告本文７によります。
（３）落札予定者が決定した後に、学識経験者の意見聴取を行い、その結果を考慮し、落札者を決定します。
11 評価結果等の公表
評価結果等（落札者及び入札者の評価結果等）は、落札者の決定後、横浜市ホームページで公表します。
12 落札者の施工方法等
落札者は、提出した技術資料に基づき施工しなければなりません。また、技術提案等に係る設計変更等は原則として行いません。
13 技術提案等が達成されなかったときの取扱（１）入札参加者の技術資料等に、虚偽記載等明らかに悪質な行為があった場合には、横浜市一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱の規定に基づき停止措置等を行います。
（２）落札者の技術提案等が達成されなかったときは、自然災害等の不可抗力により達成されない場合を除き、落札者は本市の指定する期間内に次の式により算出した違約金を支払わなければなりません。
違約金（税抜き）＝Ａ−
Ａ：当初の入札価格

Ｂ＋Ｃ２
×ＡＢ＋Ｃ１

Ｂ：標準点（100 点）
Ｃ１：入札時の技術提案等に基づく加算点
Ｃ２：技術提案等が達成できなかった場合の加算点計算の過程では、小数点以下第４位未満を切り捨てます。
14 評価結果に対する苦情申立て
評価結果に対して不服がある入札参加者は、書面により次のとおり苦情を申し立てることができます。
（１）申立て先〒231-0017 中区港町１丁目１番地
都市整備局公共事業調査室公共事業調査課（第一総業ビル４階）
電話 045(671)4084（２）申立て期間
評価結果の公表の日から起算して、14 日以内（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで）
15 その他（１）本市が配布する資料等は入札参加に係る検討以外で使用することを禁じます。
（２）提出された技術資料の内容については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態になった場合には、本市が無償で使用できるものとします。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではありません。
（３）技術資料に関する事項が他の者に知られることのないように、取り扱うものとします。また提出者の了承を得ることなく、その一部を採用することはありません。

別表-1
提出する技術資料
分類
資料

評価分類

評価項目

具体的評価項目

添付資料

技術資料提出書
(表紙)

様式
1号

技術提案

企業の技術力 技術提案に係る施工計
画
簡易な施工計画
技術資料
同種工事の施工実績

工事成績評定点の実績
企業の施工能力

現場工事期間の繰上日数についての技術提案

なし

2号

工程表

なし

3号

①施工の確実性・安全性②目的物の品質確保なし

4号

施工上配慮すべき事項（環境対策:近隣、墓地等の騒音･振動･地盤沈下等対策）なし

5号

施工実績を証明する
過去10年間の同種工事の 書類（契約書の写し又はコリンズ登録の施工実績写し等）
過去２年間の同一登録工 評定点が記載されて種での工事成績評定点80 いる工事完成検査結果通知書の写し点以上の回数

6号

7号

横浜市優良工事請負業者表彰の実績

過去５年間の同一部門の優良工事業者表彰の回数

8号配置予定技術者の施工経験

過去10年間の配置予定技 施工経験を証明する
術者の同種工事の施工経 書類（コリンズ登録の写し等）
験9号

別表-2
評価項目及び落札者決定基準
評価
分類

評価 評価項目
様式項目
詳細

記入方法
１

技術提案

企業の技術力【社会的要請に対応した提案】現場
工事期間の繰上日数についての技術
提案

工程表

技術提案欄
あり・なし 必ずどちらかを○で囲んでください。
ありを選択した場合は、＿＿に日数を必ず記入します。
工事期間の繰上日数は、日曜・祝日を含む整数とします。
２ 技術提案の概要
２号 技術提案の概要を簡潔に記入してください。標準案で施工する場合は記入する必要はありません。
３ 技術提案の利用条件
工業所有権等の排他的権利に係る事項、提案内容の公表に係る所見があれば記載してください。

本件工事の工程表及び工程管理に係る技術的所見を記入して下さい。
指定の様式をそのまま使３号 用するか、項目を必要に応じて追加して記入してもかまいませんが、Ａ３サイズ１枚までを限度とします。

技術提案の①施工の確実性・安全性、②目的物の技術 ①施工の品質確保について、現場提案 確実性・の状況を踏まえて、そのに係 安全性、４号対策及び技術的所見を記る施 ②目的物入して下さい。
工計 の品質確指定の様式（Ａ４）１枚画 保とします。

添付資料

評価基準

・最高の現場工事期間の繰上日数の提案者に５点を付与します。ただし、最高の提案が90日未満の場合は、90日を５点とします。
・技術提案がなく発注者の標準案で施工する場合は０点を付与します。また、繰上日数が30日未満の場合にも０点を付与します。
・その他の提案者については、最高提案者の繰上日数（ただし、最高提案が90日未満の場合は90日）を５点とし、なし それぞれの提案日数に応じて按分して、加算点を付します。なお、加算点は小数点以下第４位未満を切り捨てます。
・技術提案に係る施工計画が、不適切であり実現性が無いと判断される場合は、欠格とします。
・擁壁の基本構造を変更しなければならない技術提案は欠格として扱います。

配点

5点から0点まで又は欠格

技術提案の繰上日数の実行性が明確に確認できることを必須条件とします。
明確に確認できない場合は、技術提案に係る施工計画が、不適切であり実現性が無いと判断し、欠格とします。ななし
お、工程管理に係る技術的所見の記載の無い場合も不適切と判断し、欠格とします。

技術提案の①施工の確実性・安全性、②目的物の品質確保に対して、現場条件を踏まえて適切であり、重要な項目が記載されている。

3点

技術提案の①施工の確実性・安全性、②目的物の品質確保に対して適切である。

1点

不適切ではないが、一般的な事項のみの記載となっている。

0点

不適切である。（欠格）

欠格なし

評価
分類

企業の技術力評価 評価項目
様式項目
詳細

記入方法

添付資料

評価基準

配点配慮すべき事項に対して、現場条件を踏まえて適切であり、重要な項目が記載されている。

3点

施工上配慮すべき事項（環境対策:近隣、墓地等の騒音･振動･地盤沈下等
簡易配慮すべき事項に対して適切である。
施工上配対策）について、その対な施なし
慮すべき ５号
策及び技術的所見を記入
工計
事項
不適切ではないが、一般的な事項のみして下さい。
画の記載となっている。
指定の様式（Ａ４）１枚とします。
不適切である。（欠格）

同種工事の施工実績

工事成績
企業の 評定施工能 点の実績
力

横浜市優良工
事請負業
者表
彰の実績

配置予定
技術者の施工経験

過去10年間の同種工事の施工実績（※１）

平成８年４月１日以降に完成した、杭長25ｍ以上の同種工事の元請としての施工実 施工実績がある。
平成８年４月１日以降に完成 績を証した同種工事の元請としての 明する施工実績を記入して下さい。 書類
なお、本市発注工事（※２） （契約 平成８年４月１日以降に完成した、杭長25ｍ未満の同種工事の元請としてのでの実績がある場合は、それ６号 を優先して記入してくださ 書の写施工実績がある。
い。またその内容を証明する し又はため、右記資料を添付資料欄 コリンに資料名を記入のうえ、添付 ズ登録して下さい。の写し等）
実績なし

平成16年４月１日以降に完成した本件
過去２年
平成16年４月１日以降に完成工事と同一登録工種で評定点80点以上間の同一した本件工事と同一登録工種 工事完 の本市発注工事が２件以上ある。
登録工種に係る本市発注工事（※２） 成検査工事でのの工事完成検査結果通知書の７号 評定点が80点以上のものにつ 結果通 平成16年４月１日以降に完成した本件工事成績いて記入して下さい。また内 知書の 工事と同一登録工種で評定点80点以上評定点80
容を証明するための右記資料 写しの本市発注工事が１件ある。
点以上のを添付して下さい。
回数該当なし過去５年
平成13年度以降に本件工間の優良事と同一部門で、本市に工事請負 ８号 おける優良工事請負業者 なし
業者表彰
表彰を受けている場合にの回数記入します。

過去10年間の配置予定技術者の同種工事の施工経験（※１）

配置予定技術者の有する、平成８年４月１日以降に完成した同種工事の元請としての施工経験を記入して下さい。な
お、本市発注工事（※２）で９号 の経験がある場合は、それを優先して記入してください。
またその内容を証明するため、右記資料を添付資料欄に資料名を記入のうえ、添付して下さい。

0点
欠格

2点

1点

0点

2点

1点
0点

平成13年度以降に本件工事と同一部門で、本市における優良工事請負業者表彰を２回以上受けている。

2点

平成13年度以降に本件工事と同一部門で、本市における優良工事請負業者表彰を１回受けている。

1点

該当なし

0点

平成８年４月１日以降に完成した、杭施工経 長25ｍ以上の同種工事の元請としての験を証 施工経験がある。
明する 平成８年４月１日以降に完成した、杭書類 長25ｍ未満の同種工事の元請としての（コリ 施工経験がある。
ンズ登録の写し等） 経験なし

各評価項目の満点の合計

1点

2点

1点

0点
19点

共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資比率が10分の2以上のものに限ります。その場合は出資比率を証明する書類（ＪＶ協定書の写し等）を合わせて提出してください。
※２ 本市発注工事には、水道局、交通局及び病院経営局発注工事を含みます。
※１