試験

地受

験番号

氏

名1建実⎫

⎧⎜
⎜⎜
⎩

受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください。 ⎜本日の受験地

仮受験番号仮―⎜⎜⎭平成 30 年度

１級建築施工管理技術検定試験
実地試験問題平成 30 年 10 月 14 日(日)次の注意事項をよく読んでから始めてください。

〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 10 ページです。
唖試験時間は亜 13 時から 16 時です。
唖試験問題は亜 6 問題です。
唖解答用紙は亜別紙（両面）になっています。
唖解答は亜解答用紙の定められた範囲内に亜黒鉛筆か黒シャープペンシルで記入してください。
唖解答用紙は亜雑書きをしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙は亜計算等に使用しても差し支えありません。
唖この問題用紙は亜試験終了時まで在席した場合に限り亜持ち帰りを認めます。
途中退席する場合は亜持ち帰りできません。

P―1

DAW-建.smd Page 1

18/09/26 19:52 v3.51

問題ઃ

建設業においては亜高度成長期に大量に建設された建築物の更新や解体工事に伴う建設副産物の発生量の増加が想定されることから亜建設副産物対策への更なる取組みが求められている。
あなたが経験した建築工事のうち亜施工に当たり建設副産物対策を施工計画の段階から検討し実施した工事を 1 つ選び亜工事概要を具体的に記述したうえで亜次の 1唖及び 2唖の問いに答えなさい。
なお亜建築工事とは亜建築基準法に定める建築物に係る工事とし亜建築設備工事を除くものとする。

〔工事概要〕
イ唖工事名ロ唖工 事 場 所
ハ唖工 事 の 内 容⎛⎞
主な外部仕上げ亜主要室の内部仕上げ⎝ 改修等の場合：建物用途亜建物規模亜主な改修内容及び施工数量 ⎠ニ唖工(年号又は西暦で年月まで記入)

期

新築等の場合：建物用途亜構造亜階数亜延べ面積又は施工数量亜ホ唖あなたの立場

1唖 工事概要であげた工事において亜あなたが実施した建設副産物対策に係る 3 つの事例をあげ亜それぞれの事例について亜次の①から④を具体的に記述しなさい。
ただし亜つの事例の③及び④はそれぞれ異なる内容の記述とする。

なお亜ここでいう① 建設副産物対策は亜発生抑制亜再使用又は再生利用とし亜重複して選択してもよい。

①

建設副産物対策（該当するものをつ○で囲むこと。）

②

工種名等

③

対策として実施したことと実施に当たっての留意事項④

実施したことによって得られた副次的効果

2唖 工事概要であげた工事にかかわらず亜あなたの今日までの工事経験に照らして亜1唖で記述した内容以外の建設副産物対策として亜建設廃棄物の適正な処理の事例を 2 つあげ亜対策として実施したことと亜それらを適切に実施するための留意事項を具体的に記述しなさい。
ただし、つの事例は異なる内容の記述とする。

P―2

DAW-建.smd Page 2

18/09/26 19:52 v3.51

問題઄

建築工事における次の 1唖から 3唖の災害について亜施工計画に当たり事前に検討した災害の発生するおそれのある状況や作業の内容と災害を防止するための対策を亜それぞれ 2 つ具体的に記述しなさい。
ただし亜解答はそれぞれ異なる内容の記述とする。また亜安全帯や保護帽の使用亜朝礼時の注意
喚起亜点検や整備などの日常管理亜安全衛生管理組織亜新規入場者教育亜資格や免許に関する記述は除くものとする。

1唖 墜落亜転落による災害

2唖 電気による災害

3唖 車両系建設機械による災害

P―3

DAW-建.smd Page 3

18/09/26 19:52 v3.51

問題અ

次の 1唖から 8唖の各記述において亜記述ごとの①から③の下線部の語句又は数値のうち最も不適当な箇所番号を 1 つあげ亜適当な語句又は数値を記入しなさい。

1唖 平板載荷試験は亜地盤の変形や強さなどの支持力特性を直接把握するために実施される。
試験地盤に礫が混入する場合には亜礫の最大直径が載荷板直径の件を満たさない場合は大型の載荷板を用いることが望ましい。

程度を目安とし亜この条①

試験地盤は亜半無限の表面を持つと見なせるよう載荷板の中心から載荷板直径の倍以上の範②囲を水平に整地する。
また亜計画最大荷重の値は亜試験の目的が設計荷重を確認することにある場合は亜長期設計荷重の倍以上に設定する必要がある。

③2唖 根切り工事において亜掘削底面付近の砂質地盤に上向きの浸透流が生じ亜この水の浸透力が砂の水中での有効重量より大きくなり亜砂粒子が水中で浮遊する状態をクイックサンドという。
①
クイックサンドが発生し亜沸騰したような状態でその付近の地盤が崩壊する現象をボイリング①②という。
また亜掘削底面やその直下に難透水層があり亜その下にある被圧地下水により掘削底面が持ち上がる現象をヒービングという。
③ようどう

3唖 場所打ちコンクリート杭地業のオールケーシング工法における掘削は亜表層ケーシングを搖動
①又は回転圧入し亜土砂の崩壊を防ぎながら亜ハンマーグラブにより掘削する。
②
常水面以下に細かい砂 層が 5 m 以上ある場合は亜表層ケーシング の外面を伝って下方に流れ③①
ようどうる水の浸透流や搖動による振動によって亜周囲の砂が締め固められ表層ケーシングが動かなくな③①ることがあるので注意する。
支持層の確認は亜ハンマーグラブ でつかみ上げた土砂を土質柱状図及び土質資料と対比して②行う。
P―4DAW-建.smd Page 4

18/09/26 19:52 v3.51

4唖 ガス圧接の技量資格種別において亜手動ガス圧接については亜種から 種まであり亜種亜①種亜 種となるに従って亜圧接作業可能な鉄筋径の範囲が大きくなる。
②
技量資格種別が種の圧接作業可能範囲は亜異形鉄筋の場合は呼び名Ｄ32 以下である。
③5唖 鉄筋のガス圧接継手の継手部の外観検査において亜不合格となった圧接部の処置は次による。
圧接部のふくらみの直径や長さが規定値に満たない場合は亜再加熱し亜徐冷して所定のふくら①みに修正する。
圧接部の折曲がりの角度が度以上の場合は亜再加熱して修正する。
②
圧接部における鉄筋中心軸の偏心量が規定値を超えた場合は亜圧接部を切り取って再圧接する。
③6唖 型枠組立てに当たって亜締付け時に丸セパレーターのせき板に対する傾きが大きくなると丸セパレーターの破断強度が大幅に低下するので亜できるだけ直角に近くなるように取り付ける。
①
締付け金物は亜締付け不足でも締付けすぎても不具合が生じるので亜適正に使用することが重要である。締付け金物を締付けすぎると亜せき板が内側に変形する。
②
締付け金物の締付けすぎへの対策として亜内端太（縦端太）を締付けボルトとできるだけ離す③等の方法がある。

P―5

DAW-建.smd Page 5

18/09/26 19:52 v3.51

7唖 コンクリートポンプ工法による日におけるコンクリートの打込み区画及び打込み量は亜建物①の規模及び施工時間亜レディーミクストコンクリートの供給能力を勘案して定める。
コンクリートの打込み速度は亜スランプ 18 cm 程度の場合亜打込む部位によっても変わるが亜20〜30 m 3/h が目安となる。
②
また亜スランプ 10〜15 cm のコンクリートの場合亜公称棒径 45 mm の棒形振動機台当たりの締固め能力は亜10〜30 m 3/h 程度である。
③
なお亜コンクリートポンプ台当たりの圧送能力は亜20〜50 m 3/h である。

8唖 鉄骨工事におけるスタッド溶接後の仕上がり高さ及び傾きの検査は亜100 本又は主要部材本①若しくは台に溶接した本数のいずれか少ないほうをロットとし亜ロットにつき本行う。
②検査する本をサンプリングする場合亜ロットの中から全体より長いかあるいは短そうなも②の亜又は傾きの大きそうなものを選択する。
なお亜スタッドが傾いている場合の仕上がり高さは亜軸の中心でその軸長を測定する。
検査の合否の判定は限界許容差により亜スタッド溶接後の仕上がり高さは指定された寸法の±mm 以内亜かつ亜スタッド溶接後の傾きは 15 度以内を適合とし亜検査したスタッドが適合③の場合は亜そのロットを合格とする。

P―6

DAW-建.smd Page 6

18/09/26 19:52 v3.51

問題આ

次の 1唖から 4唖の問いに答えなさい。

ただし亜解答はそれぞれ異なる内容の記述とし亜材料の保管亜作業環境（気象条件等）及び作業員の安全に関する記述は除くものとする。

1唖 屋上アスファルト防水工事において亜平場部にアスファルトルーフィング類を張り付ける場合の亜施工上の留意事項を 2 つ亜具体的に記述しなさい。
ただし亜下地及び増張りに関する記述は除くものとする。

2唖 外壁コンクリート面を外装合成樹脂エマルション系薄付け仕上塗材（外装薄塗材Ｅ）仕上げとする場合の亜施工上の留意事項を 2 つ亜具体的に記述しなさい。
ただし亜材料の調合に関する記述は除くものとする。

3唖 パラペット天端にアルミニウム笠木を設ける場合の亜施工上の留意事項を 2 つ亜具体的に記述しなさい。
ただし亜下地清掃及び防水層に関する記述は除くものとする。
なお亜パラペットは現場打ちコンクリートとする。

4唖 外壁下地モルタル面に小口タイルを改良圧着張りとする場合の亜施工上の留意事項を 2 つ亜具体的に記述しなさい。
ただし亜下地清掃亜張付けモルタルの調合亜タイルの割付け及びタイル面洗いに関する記述は除くものとする。

P―7

DAW-建.smd Page 7

18/09/26 19:52 v3.51

問題ઇ市街地での事務所ビルの建設工事において亜事務室の内装仕上げ工事について各階を施工量のほぼ等しいＡ工区とＢ工区に分けて工事を行うとき亜右の内装仕上げ工事工程表（階部分）に関し亜次の 1唖から 3唖の問いに答えなさい。
工程表は作成中のもので亜検査や設備関係の作業については省略している。
各作業の内容は作業内容表のとおりであり亜Ａで始まる作業名はＡ工区の作業を亜Ｂで始まる作
業名はＢ工区の作業を示すが亜作業Ａ及び作業Ｂについては作業内容を記載していない。
なお亜各作業は一般的な手順に従って施工されるものとする。
また亜各作業を担当する作業班は複数の作業を同時に行わず亜各作業は先行する作業が完了してから開始するものとする。

〔工事概要〕
用

途：事務所

構造茜規模：鉄筋コンクリート造地下階亜地上仕上階亜延べ面積 3,200 m 2

げ：床は亜フリーアクセスフロア下地タイルカーペット仕上げ
間仕切り壁は亜軽量鉄骨下地せっこうボード張りクロス仕上げ亜ソフト幅木取付け
天井は亜システム天井下地吸音板取付け

1唖 作業Ａ及び作業Ｂの作業内容を記述しなさい。

始 から◯
終 までの総所要日数を記入しなさい。
2唖 ◯ただし亜各作業班は工程に影響を及ぼさないだけの班数が確保できているものとする。
また亜この日数で工事を行うときに亜作業Ａ及び作業Ｂについて最低限手配すべき班数を記入しなさい。

3唖 作業Ａ

及び作業Ｂを担当する作業班が班しか手配できないことが判ったため亜工程を見直すこととなった。
このときの亜次の記述の作業Ｂに当てはまる語句又は数値をそれぞれ記入しなさい。

は亜作業Ｂの完了後で作業名

このため亜総所要日数は

い

あの完了後でないと開始できない。

日亜作業Ｂのフリーフロートはう日となる。

P―8

DAW-建.smd Page 8

18/09/26 19:52 v3.51

内装仕上げ工事工程表（（Ａ工区）階部分）

Ａ1Ａ2Ａ3Ａ4Ａ5Ａ6Ａ7Ａ812232221Ｃ

始1（Ｂ工区）

凡例

Ｃ1Ｂ1Ｂ2Ｂ3Ｂ4Ｂ5Ｂ6Ｂ7Ｂ812232221

終作業Ｃの所要日数が１日であることを表している。

作業内容表
作 業 名Ａ亜Ｂ

作業

内容階墨出しＡ亜Ｂ

壁軽量鉄骨下地組立て（建具枠を含む）

Ａ

亜Ｂ

壁せっこうボード張り

Ａ

亜Ｂ

システム天井組立て（吸音板を含む）

Ａ

亜Ｂ

壁クロス張りＡ

亜Ｂ

フリーアクセスフロア敷設

Ａ

亜Ｂ

タイルカーペット敷設

Ａ亜Ｂ
Ｃ

建具の吊込み（Ａ工区及びＢ工区）

P―9

DAW-建.smd Page 9

18/09/26 19:52 v3.51

問題ઈ

次の 1唖から 3唖の問いに答えなさい。

1唖 建設業法に基づく建設工事の見積り等に関する次の文章において亜に当てはまる語句を記入しなさい。

建設業者は亜建設工事の料費亜労務費その他の②①を締結するに際して亜工事内容に応じ亜工事の種別ごとに材の内訳を明らかにして亜建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。

2唖 建築基準法施行令に基づく仮囲いに関する次の文章において亜に当てはまる語句又は数値を記入しなさい。

木造の建築物で高さが 13 m 若しくは軒の高さが 9 m を超えるもの又は木造以外の建築物で③以上の階数を有するものについて亜建築亜修繕亜模様替又は除却のための工事を行う場

合においては亜工事期間中工事現場の周囲にその地盤面（その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より④場合においては亜工事現場の周辺の地盤面）からの高さが 1.8 m 以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。ただし亜これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては亜この限りでない。

3唖 労働安全衛生法に基づく事業者等の責務に関する次の文章において亜に当てはまる語句を記述しなさい。

建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は亜施工方法亜
衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある⑥⑤等について亜安全でを附さないように配慮しなければならない。

P ― 10DAW-建.smd Page 10

18/09/26 19:52 v3.51

DAW-建.smd Page 11

18/09/26 19:52 v3.51