試験⎧⎜⎜⎜⎩

地受

験

番号氏

名

ઃ建学(後)⎫

受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください。 ⎜本日の受験地

仮受験番号仮―⎜⎜⎭平成 28 年度

ઃ級建築施工管理技術検定試験
学科試験問題（午後の部)
次の注意事項をよく読んでから始めてください。
〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 15 ページです。
唖試験時間は亜 13 時 50 分から 16 時 00 分です。
唖問題の解答の仕方は亜下記によってください。
イ唖〔No唖46〕〜〔No唖70〕までの 25 問題は亜全問題を解答してください。
ロ唖〔No唖71〕〜〔No唖82〕までの 12 問題のうちから亜 8 問題を選択し亜解答してください。
唖選択問題は亜解答数が指定数を超えた場合亜減点となりますから注意してください。
唖解答は亜別の解答用紙に亜〔HB〕の黒鉛筆か黒シャープペンシルで記入してください。
それ以外のボールペン茜サインペン茜色鉛筆などを使用した場合は亜採点されません。
唖問題は亜四肢択一式です。正解と思う肢の番号を次の例にしたがって塗りつぶしてください。

マーク例

●

塗りつぶし

唖マークを訂正する場合は亜消しゴムできれいに消して訂正してください。
唖解答用紙は亜雑書きしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙は亜計算等に使用しても差し支えありません。
10唖この問題用紙は亜午後の部の試験終了時まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

B―1

DAM-建1PM.mcd

Page 1

16/05/18 14:29

v6.20

B―2

DAM-建1PM.mcd

Page 2

16/05/18 14:29

v6.20

※

問題番号〔No阿46〕〜〔No阿70〕までの 25 問題は亜全問題を解答してください。

〔No唖 46〕

仮設計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 仮囲いは亜工事現場の周辺や工事の状況により危害防止上支障がないので亜設けないこととした。
2唖 施工者用事務室と監理者用事務室は亜同一建物内でそれぞれ独立して亜設けることとした。
3唖 塗料や溶剤等の保管場所は亜管理をしやすくするため亜資材倉庫の一画を不燃材料で間仕切り亜設けることとした。
4唖 作業員詰所は亜職種数や作業員の増減に対応するため亜大部屋方式とすることとした。

〔No唖 47〕

仮設設備の計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 工事用使用電力量が工程上一時期に極端なピークを生じるので亜一部を発電機で供給する計画とした。
2唖 溶接用ケーブル以外の屋外に使用する移動電線で亜使用電圧が 300 V 以下のものは亜種キャブタイヤケーブルを使用する計画とした。
3唖 作業員の仮設男性用大便所の便房の数は亜同時に就業する男性作業員 60 人以内ごとに亜個以上設置する計画とした。
4唖 仮設の給水設備において亜工事事務所の使用水量は亜50 リットル/人茜日を見込む計画とした。

〔No唖 48〕

施工計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 大規模亜大深度の工事のため亜地下躯体工事と並行して上部躯体を施工することにより亜全体工期の短縮が見込める逆打ち工法とする計画とした。
2唖 鉄骨造の建方は亜建入れ修正が容易で鉄骨骨組みの安定性に優れる亜建逃げ方式とする計画とした。
3唖 鉄筋工事において亜工期短縮のため柱と梁の鉄筋を地組みとするので亜継手は機械式継手とする計画とした。
・ ・

4唖 型枠工事において亜外壁タイル張りのはく離防止のため亜MCR 工法とする計画とした。

B―3

DAM-建1PM.mcd

Page 3

16/05/18 14:29

v6.20

〔No唖 49〕

躯体工事の施工計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 場所打ちコンクリート杭工事で亜コンクリートの打込み中はトレミー管の先端を亜コンクリート中に 2 m 以上入れることとした。
2唖 地下躯体の工事において亜作業員の通行用の渡り桟橋は亜切梁の上に設置することとした。
3唖 ガス圧接継手で亜圧接当日に鉄筋冷間直角切断機を用いて切断した鉄筋の圧接端面は亜グラインダー研削を行わないこととした。
4唖 鉄骨工事で亜高力ボルト接合におけるボルト孔の径は亜ボルト公称軸径が 22 mm なので25 mm とすることとした。

〔No唖 50〕

仕上工事の施工計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 内装工事において亜防火材料の認定を受けた壁紙は亜防火性能のあることを表す施工管理ラベルを区分（室）ごとに枚以上貼り付けて表示する計画とした。
2唖 タイル工事において亜二丁掛けタイルの改良積上げ張りの日の張付け高さの限度は亜1.5m とする計画とした。
3唖 左官工事において亜内壁のモルタル塗り厚さが 20 mm なので亜回に分けて塗る計画とした。
4唖 金属工事において亜海岸近くの屋外に設ける鋼製手すりが亜塗装を行わず亜鉛めっきのままの仕上げとなるので亜電気亜鉛めっきとする計画とした。

〔No唖 51〕 工事現場における材料の取扱いに関する記述として亜最も不適当なものはどれか。
1唖 被覆アーク溶接棒は亜吸湿しているおそれがある場合亜乾燥器で乾燥してから使用する。
2唖 フローリング類を屋内のコンクリートの上に置く場合は亜シートを敷き亜角材を並べた上に保管する。
3唖 砂付ストレッチルーフィングは亜ラップ部分（張付け時の重ね部分）を下にして立てて保管する。
4唖 高力ボルトは亜搬入された包装のまま亜箱の積上げ高さを〜段にして保管する。

B―4

DAM-建1PM.mcd

Page 416/05/18 14:29

v6.20

〔No唖 52〕

労働基準監督署長への計画の届出に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。
1唖 積載荷重が 0.25 t 以上でガイドレールの高さが 18 m 以上の建設用リフトを設置する場合は亜当該工事の開始の日の 30 日前までに亜届け出なければならない。
2唖 つり上げ荷重が 3 t 以上のクレーンを設置する場合は亜当該工事の開始の日の 14 日前までに亜届け出なければならない。
3唖 耐火建築物に吹き付けられた石綿を除去する場合は亜当該仕事の開始の日の 14 日前までに亜届け出なければならない。
4唖 つり足場を 60 日以上設置する場合は亜当該工事の開始の日の 30 日前までに亜届け出なければならない。

〔No唖 53〕

建築工事の工期とコストの一般的な関係として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 最適工期は亜直接費と間接費の和が最小となるときの工期である。
2唖 間接費は亜工期の短縮に伴って減少する。
3唖 直接費は亜工期の短縮に伴って増加する。
4唖 総工事費は亜工期に比例して増加する。

〔No唖 54〕

工程計画及び工程表に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 各作業の手順計画を立て亜次に日程計画を決定する。
2唖 基本工程表は亜特定の部分や職種を取り出し亜それにかかわる作業亜順序関係亜日程などを示したものである。
3唖 工期の調整は亜工法亜労働力亜作業能率及び作業手順などを見直すことにより行う。
4唖 マイルストーンは亜工事の進ちょくを表す主要な日程上の区切りを示す指標であり亜掘削開始日亜地下躯体完了日亜屋上防水完了日等が用いられる。

B―5

DAM-建1PM.mcd

Page 5

16/05/18 14:29

v6.20

〔No唖 55〕

タクト手法に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 各作業の進ちょくが密接に関連しているため亜つの作業の遅れは全体の作業を停滞させる原因となる。
2唖 作業の進ちょくに伴い生産性が向上するため亜工事途中でタクト期間を短縮又は作業者の人数を削減する必要が生じる。
3唖 設定したタクト期間では終わることができない一部の作業の場合亜当該作業の作業期間をタクト期間の倍又は倍に設定する。

4唖 集合住宅の仕上工事は亜各種専門工事の一定の繰り返し作業となるので亜タクト手法では管理できない。

〔No唖 56〕

図に示すネットワーク工程表に関する記述として亜誤っているものはどれか。

8日

16日

24日

36日

3日

56日

64日

73日84日

97日

106日

4

1唖 作業⑥→⑨の最遅終了日は亜25 日である。
2唖 作業⑦→⑧の最早開始日は亜18 日である。
3唖 作業⑤→⑦のフリーフロートは亜日である。
4唖 作業⑥→⑨のトータルフロートは亜日である。

〔No唖 57〕

品質管理に関する記述として亜最も適当なものはどれか。

1唖 品質に及ぼす影響は亜計画段階よりも施工段階で検討する方がより効果的である。
2唖 品質確保のための作業標準が計画できたら亜作業がそのとおり行われているかどうかの管理に重点をおく。
・ ・

3唖 品質管理は亜品質計画の目標のレベルにかかわらずち密な管理を行う。
4唖 工程（プロセス）の最適化を図るより亜検査を厳しく行う方が優れた品質管理といえる。

B―6

DAM-建1PM.mcd

Page 6

16/05/18 14:29

v6.20

〔No唖 58〕

品質管理の用語に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 抜取検査方式とは亜定められたサンプルの大きさ亜及びロットの合格の判定基準を含んだ規定の方式である。
2唖 母集団の大きさとは亜母集団に含まれるサンプリング単位の数である。
3唖 層別とは亜つの集団をなんらかの特徴によりいくつかの層に分割することである。
4唖 誤差とは亜観測値茜測定結果の期待値から真の値を引いた値である。

〔No唖 59〕

鉄骨工事における品質を確保するための管理値に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 通り心と鉄骨建方用アンカーボルトの位置のずれの管理許容差は亜哀 5 mm とした。
1
2唖 鉄骨の建方における柱の倒れの管理許容差は亜柱節の高さの以下亜かつ亜20 mm500以下とした。
3唖 鉄骨柱据付け面となるベースモルタル天端の高さの管理許容差は亜哀 3 mm とした。
4唖 柱の製品検査における一般階の階高寸法は亜梁仕口上フランジ上面間で測り亜その管理許容差は哀 3 mm とした。

〔No唖 60〕

品質管理に用いる図表に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 管理図は亜項目別に層別して出現頻度数の大きさの順に並べるとともに亜累積和を示した図であり亜不適合の重点順位を知るために用いられる。
2唖 ヒストグラムは亜計量特性の度数分布のグラフ表示で亜製品の品質の状態が規格値に対して満足のいくものか等を判断するために用いられる。
3唖 散布図は亜対応するつの特性を横軸と縦軸にとり亜観測値を打点して作るグラフ表示で亜主につの変数間の相関関係を調べるために用いられる。
4唖 特性要因図は亜特定の結果と原因系の関係を系統的に表し亜重要と思われる原因への対策の手を打っていくために用いられる。

B―7

DAM-建1PM.mcd

Page 7

16/05/18 14:29

v6.20

〔No唖 61〕

JIS Q 9000（品質マネジメントシステム─基本及び用語）の用語の定義に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。
1唖 品質保証とは亜品質要求事項が満たされるという確信を与えることに焦点を合わせた品質マネジメントの一部である。
2唖 品質とは亜本来備わっている特性の集まりが亜要求事項を満たす程度をいう。
3唖 レビューとは亜客観的証拠を提示することによって亜規定要求事項が満たされていることを確認することである。
4唖 欠陥とは亜意図された用途又は規定された用途に関連する要求事項を満たしていないことである。

〔No唖 62〕

コンクリートの試験及び検査に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 荷卸し地点におけるコンクリートの空気量の許容差は亜指定した空気量に対して亜哀 1.5 ％とした。
2唖 回の試験における塩化物量は亜同一試料からとった個の分取試料についてそれぞれ回ずつ測定し亜その平均値から算定した。
3唖 回の構造体コンクリートの圧縮強度の推定試験に用いる供試体は亜複数の運搬車のうちの台から同時に個作成した。

4唖 マスコンクリートにおいて亜構造体コンクリートの圧縮強度の推定試験に用いる供試体の養生方法は亜標準養生とした。

〔No唖 63〕

仕上工事における試験及び検査に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 アルミニウム製建具の陽極酸化皮膜の厚さの測定は亜渦電流式測定器を用いて行った。
2唖 シーリング材の接着性試験は亜同一種類のものであっても亜製造所ごとに行った。
3唖 現場搬入時の造作用針葉樹製材の含水率は亜高周波水分計を用いて 15 ％ 以下であることを確認した。
4唖 塗装素地のモルタル面のアルカリ度は亜pH コンパレーターを用いて塗装直前に pH 12 以下であることを確認した。

B―8

DAM-建1PM.mcd

Page 816/05/18 14:29

v6.20

〔No唖 64〕

労働災害に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 労働災害には亜労働者の災害だけでなく亜物的災害も含まれる。
2唖 労働災害における労働者とは亜所定の事業又は事務所に使用される者で亜賃金を支払われる者をいう。
3唖 労働損失日数は亜死亡及び永久全労働不能の場合亜件につき 7,500 日としている。
4唖 強度率は亜1,000 延労働時間あたりの労働損失日数を示す。

〔No唖 65〕

市街地の建築工事における公衆災害防止対策に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 歩道の通行人の安全を確保するため亜仮囲いに設ける通用口の扉は施錠できる内開きとし亜工事に必要がない限り閉鎖しておいた。
2唖 飛来落下物の防護亜塗装や粉塵などの飛散防止のために足場の外側に設けた工事用シート
は亜JIS に定める建築工事用シートの類を使用した。
3唖 コンクリート打設時のコンクリート等の飛散防止のために足場の外側に設けた工事用シー
トは亜コンクリート打設階のスラブ高さまで立ち上げた。
4唖 コンクリート解体工事における粉塵飛散防止のための散水は亜破砕する部分だけでなく集積された破砕済みのコンクリート塊にも行った。

〔No唖 66〕

労働安全衛生法上亜作業主任者を選任しなければならない作業はどれか。

1唖 掘削面の高さが 2 m の地山の掘削作業
2唖 高さが 3 m のコンクリート造の工作物の解体作業
3唖 高さが 4 m の単管足場の組立作業
4唖 高さが 5 m の鉄筋コンクリート造建築物のコンクリート打設作業〔No唖 67〕

足場に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 高さが 20 m を超える枠組足場の主枠間の間隔は亜1.85 m 以下とする。
2唖 枠組足場に設ける水平材は亜最上層及び層以内ごととする。

3唖 高さが 5 m 以上の枠組足場の壁つなぎの間隔は亜垂直方向 9 m 以下亜水平方向 8 m 以下とする。
4唖 枠組足場における高さ 2 m 以上に設ける作業床は亜原則として亜床材と建地とのすき間を12 cm 未満とする。

B―9

DAM-建1PM.mcd

Page 916/05/18 14:29

v6.20

〔No唖 68〕 事業者の講ずべき措置に関する記述として亜労働安全衛生規則上亜誤っているものはどれか。
1唖 事業者は亜高さが 2 m の箇所で作業を行う場合において亜強風亜大雨亜大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは亜労働者を作業に従事させてはならない。
2唖 事業者は亜 3 m の高所から物体を投下するときは亜適当な投下設備を設け亜監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
3唖 事業者は亜高さ又は深さが 1.2 m の箇所で作業を行うときは亜原則として亜当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。
4唖 事業者は亜軒の高さが 5 m の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う外壁下地の取付けの作業を行う区域内には亜関係労働者以外の労働者の立入りを禁止する措置を講じなければならない。

〔No唖 69〕

ゴンドラを使用して作業を行う場合亜事業者の講ずべき措置として亜ゴンドラ安全規則
上亜誤っているものはどれか。

1唖 ゴンドラの操作の業務に労働者を就かせるときは亜当該業務に係る技能講習を修了した者でなければならない。
2唖 つり下げのためのワイヤロープが本であるゴンドラで作業を行うときは亜安全帯等を当該ゴンドラ以外のものに取り付けなければならない。
3唖 ゴンドラを使用して作業を行う場所については亜当該作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。
4唖 ワイヤロープが通っている箇所の状態の点検は亜その日の作業を開始する前に行わなければならない。

〔No唖 70〕

酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときの事業者の責務として亜酸素欠乏症等防止規則上亜誤っているものはどれか。
1唖 酸素欠乏危険作業については亜衛生管理者を選任しなければならない。
2唖 酸素欠乏危険作業に労働者を就かせるときは亜労働者に対して酸素欠乏危険作業特別教育を行わなければならない。
3唖 酸素欠乏危険場所では亜原則として亜空気中の酸素の濃度を 18 ％ 以上に保つように換気しなければならない。
4唖 酸素欠乏危険場所で空気中の酸素の濃度測定を行ったときは亜その記録を年間保存しなければならない。

B ― 10

DAM-建1PM.mcd

Page 10

16/05/18 14:29

v6.20

※

問題番号〔No阿71〕〜〔No阿82〕までの 12 問題のうちから亜8 問題を選択し亜解答してください。

〔No唖 71〕

用語の定義に関する記述として亜建築基準法上亜誤っているものはどれか。

1唖 ガラスは不燃材料であり亜耐水材料でもある。
2唖 共同住宅の用途に供する建築物は亜特殊建築物である。
3唖 建築物に設ける煙突は亜建築設備である。
4唖 構造上重要でない最下階の床の過半の修繕は亜大規模の修繕に該当する。

〔No唖 72〕

次の記述のうち亜建築基準法上亜誤っているものはどれか。

1唖 建築主事は亜建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して亜当該工事の施工の停止を命じることができる。
2唖 建築基準法の規定は亜条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって亜特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したものには適用されない。
3唖 建築監視員は亜工事施工者に対して亜建築物に関する工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。
4唖 建築物の所有者亜管理者又は占有者は亜建築物の敷地亜構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。

〔No唖 73〕 次の記述のうち亜建築基準法上亜誤っているものはどれか。
1唖 高さ 31 m を超える建築物には亜原則として亜非常用の昇降機を設けなければならない。
2唖 回り階段の部分における踏面の寸法は亜踏面の狭い方の端から 30 cm の位置において測定する。
3唖 小学校には亜非常用の照明装置を設けなければならない。
4唖 映画館の客用に供する屋外への出口の戸は亜内開きとしてはならない。

B ― 11

DAM-建1PM.mcd

Page 11

16/05/18 14:29

v6.20

〔No唖 74〕

建設業の許可に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1唖 工事件の請負代金の額が 500 万円に満たない建設工事のみを請け負うことを営業とする者は亜建設業の許可を受けなくてもよい。
2唖 内装仕上工事など建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても亜特定建設業者となることができる。
3唖 一般建設業の許可を受けた者が亜当該許可に係る建設業について亜特定建設業の許可を受けたときは亜一般建設業の許可は亜その効力を失う。
4唖 許可を受けた建設業を廃止したときは亜50 日以内にその旨を届け出なければならない。

〔No唖 75〕

請負契約に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1唖 請負人は亜工事現場に現場代理人を置く場合亜その権限に関する事項及びその現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法を亜注文者に通知しなければならない。
2唖 あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定された下請負人であっても亜建設工事の施工につき著しく不適当と認められるときは亜注文者は亜請負人に対して亜その変更を請求することができる。
3唖 注文者は亜請負契約の方法が随意契約による場合であっても契約の締結までに亜建設業者が当該建設工事の見積りをするための期間を設けなければならない。
4唖 建設工事の請負契約の締結に際して書面による契約内容の明記に代えて亜情報通信の技術を利用した一定の措置による契約の締結を行うことができる。

B ― 12

DAM-建1PM.mcd

Page 1216/05/18 14:29

v6.20

〔No唖 76〕

元請負人の義務に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1唖 元請負人は亜下請負人の請け負った建設工事の完成を確認した後亜下請負人が申し出たときは亜特約がされている場合を除き亜直ちに亜目的物の引渡しを受けなければならない。
2唖 元請負人は亜前払金の支払を受けたときは亜下請負人に対して亜資材の購入亜労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
3唖 特定建設業者が注文者となった下請契約において亜下請代金の支払期日が定められなかったときは亜下請負人が完成した工事目的物の引渡しを申し出た日から起算して 60 日を経過する日を支払期日とみなす。
4唖 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は亜請け負った建設工事の下請負人が労働者の意思に反して労働を強制している場合は亜その事実を指摘し亜是正を求めるように努めなければならない。

〔No唖 77〕

次の記述のうち亜労働基準法上亜誤っているものはどれか。

1唖 満 16 才の男性を亜交替制で午後 10 時以降に労働させることができる。
2唖 満 17 才の男性を亜人以上の者によって行うクレーンの玉掛けの業務における補助作業の業務に就かせることができる。
3唖 満 18 才に満たない者を亜30 kg を超える重量物の取り扱いの業務に就かせることはできない。
4唖 未成年者の労働契約は亜親権者又は後見人が本人に代って締結しなければならない。

〔No唖 78〕

次の記述のうち亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1唖 統括安全衛生責任者を選任すべき特定元方事業者は亜安全衛生責任者を選任し亜その者に仕事の工程に関する計画を作成させなければならない。
2唖 事業者は亜常時 50 人の労働者を使用する事業場では亜産業医を選任しなければならない。
3唖 統括安全衛生責任者は亜元請負人と下請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために選任される。
4唖 元方安全衛生管理者は亜その事業場に専属の者でなければならない。

B ― 13DAM-建1PM.mcd

Page 13

16/05/18 14:29

v6.20〔No唖 79〕

安全又は衛生のための次の教育のうち亜労働安全衛生法上亜その記録を保存しなければならないものはどれか。
1唖 新規に雇入れた者に対する教育2唖 作業内容を変更した者に対する教育3唖 つり上げ荷重が 1 t 未満の移動式クレーンの運転の業務に関する特別教育
4唖 足場の組立て等作業主任者の能力の向上を図るために行う教育〔No唖 80〕

次の記述のうち亜建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律上亜誤っているものはどれか。

1唖 建設業を営む者は亜建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めなければならない。
2唖 対象建設工事の請負契約の当事者は亜分別解体の方法亜解体工事に要する費用その他の主務省令で定める事項を書面に記載し亜署名又は記名押印をして相互に交付する等の措置を講じなければならない。
3唖 対象建設工事の発注者又は自主施工者は亜使用する特定建設資材の種類や解体する建築物等の構造などについて亜工事に着手する日の日前までに亜都道府県知事に届け出なければならない。
4唖 対象建設工事の元請業者は亜特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは亜その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

B ― 14

DAM-建1PM.mcd

Page 1416/05/18 14:29

v6.20

〔No唖 81〕

指定区域内における特定建設作業の実施の届出に関する記述として亜騒音規制法上亜誤っているものはどれか。
ただし亜作業はその作業を開始した日に終わらないものとし亜災害その他非常時等を除く。

1唖 くい打機をアースオーガーと併用する作業は亜特定建設作業の実施の届出をしなくてもよい。
2唖 環境大臣が指定するものを除き亜原動機の定格出力が 80 kW 以上のバックホウを使用する作業は亜特定建設作業の実施の届出をしなければならない。
3唖 さく岩機を使用する作業であって亜作業地点が連続的に移動し亜日における作業に係る地点間の距離が 50 m を超える作業は亜特定建設作業の実施の届出をしなければならない。
4唖 空気圧縮機をさく岩機以外の動力として使用する作業であって亜電動機以外の原動機の定格出力が 15 kW 以上の空気圧縮機を使用する作業は亜特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

〔No唖 82〕

消防用設備等に関する記述として亜消防法上亜誤っているものはどれか。

1唖 消火器などの消火器具は亜床面からの高さが 1.5 m 以下の箇所に設ける。
2唖 消防用水は亜消防ポンプ自動車が 3 m 以内に接近することができるように設ける。
3唖 消防用水の防火水槽には亜適当の大きさの吸管投入孔を設ける。
4唖 地階を除く階数が 11 以上の建築物に設置する連結送水管には亜非常電源を附置した加圧送水装置を設ける。

B ― 15DAM-建1PM.mcd

Page 1516/05/18 14:29v6.20

DAM-建1PM.mcd

Page 1616/05/18 14:29v6.20