平成28年度 小子子未 第1号 森下小学校校舎建築工事
地域コミュニティの核となる小学校を目指して

木内・佐藤 特定建設工事共同企業体
1工

事 名

平成28年度 小子子未 第1号

建物特性

森下小学校校舎建築工事
工事場所

静岡市駿河区森下町 地内

用

途

小学校

工期

平成 28年7月 13日～平成 29年

構造規模

10月 30日

ＲＣ造 地上3階建
敷地面積 14,197.24m2
建築面積 1,580.20m2
延床面積 4,290.56m2

発

注 者

静岡市長 田辺 信宏

設計監理

静岡市公共建築課

施

木内・佐藤 特定建設工事共同企業体

工 者

森下小学校は、静岡駅南口から徒歩10分ほどの場所に位置し、周辺には、オフィスビルや専門学校なども多くあり、歩行者・自転車などの通行量、交通量も多い場所となります。
近年、核家族化や少子化により、同年齢・異年齢の子ども同士の交流や、地域社会とのかかわりを持つことが少なくなってきている背景から、子どもたちが学ぶためだけの場所を作るのではなく、防災や地域の交流の場や、まちづくりの場としても活用することができるよう、地域コミュニティの核としての活用ができる小学校というコンセプトにて計画されました。
学校の敷地内での工事ということから、既存校舎では授業が行われ、テスト・音楽発表会等の音の制限が求められる学校行事には作業を変更するなどの工程の見直しを行って対応致しました。
また、工事敷地内を横断する形で、学校給食車両の搬出入が毎日6台程あり、給食車両を最優先としての施工調整が求められました。特にコンクリー
ト打設は給食搬入の無い日の施工となり躯体関係業者との密な工程打合せと天候との調整を要する為、躯体の工程管理を重点管理項目として位置づけて、管理致しました。

工事場所

全景パース

2

1階平面図

給食受領室

昇降所
（玄関）

2階平面図

図書室

ホール

3

3階平面図
家庭科室

理科準備室

屋上平面図

階段室2

屋上全景

4

西立面図

北立面図

東立面図

◆外部仕上げ屋根・・・・・・露出断熱アスファルト防水
笠木・・・・・・アルミ笠木昇降所大庇・・・アルミハニカムパネル
巾木・・・・・・コンクリート打放補修の上、保護塗装

外壁柱型・・・・・・コンクリート打放補修の上、保護塗装 他
外壁梁型・・・・・・コンクリート打放補修の上、保護塗装 他
外壁・・・・・・・・コンクリート下地調整の上、防水形複塗材
外壁・・・・・・・・コンクリート下地調整の上、磁器質ユニットタイル張5

総合仮設計画搬入車両から見える位置に注意喚起の看板を設置

夜間の通行人も多い
ことから街灯を設置

給食車の搬出入を最優先としました。

point

使用されている校舎敷地内での工事ということや、静岡駅に近い為、通行人が多く第三者と児童に対しての細心の注意が必要でした。

定点写真を掲示し、進捗状況を積極的に開示

小学生にも解るように“ひらがな”で表示しました。

6

工事工程表スラブ型枠をベニアから鋼製に変更し、木材の使用量を 26.6％削減しました。

起工式

杭工事

基礎躯体工事3階躯体工事

車両搬入状況

西ゲートは、給食車の搬出入口となっていた為、コンクリート打設の日程調整は、重点管理項目として管理しました。

point

サッシ取付状況

間仕切施工状況

フローリング施工状況

ウッドデッキ施工状況

平日は学校側への給食の運搬があり、1日に6台ほど給食車が出入りします。
コンクリート打設の際にポンプ車を据え置きすると、給食の運搬が不可能となるため、コンクリー
ト打設は、綿密な工程調整が必要でした。

7

ＢＩＭの利用による安全対策検討

point

北側道路状況

北側歩道

BIMを利用し、既存小学校や公道との取合いを立体的に検討し、安全対策に役立てました。

東側道路状況
既存校舎正門付近
での通学路の安全検討や学校への説明会にて使用しました。

東ゲート

西ゲート

敷地全体の俯瞰図

給食車の搬出入とコンクリート打設が同日に行えるか、学校関係者と検証し、結果打設日程を調整して、給食車の搬出入を妨げないことに決定しました。

南側既存校舎取合い工程の進捗にあわせた、既存校舎の日照状況の検討を行いました。

8躯体コンクリートにおける精度の確保
1.精度が確保できる型枠計画の実施

point

東側、西側躯体コンクリート仕上がりの平たんさの目標を《3mにつき5ｍｍ以下》としました。
※公共建築工事標準仕様書では3ｍにつき7ｍｍ以下となっている■ 桟木は60ｍｍにプレーナー加工をしたものを用いる
外部に面する柱・梁・壁の型枠に使用する桟木は、端太角と同じサイズ（60ｍｍ）にプレーナー加工したものを使用し、締め付け時の隙間発生を無くし、躯体のはらみを防止する。
（通常市販されている桟木は、加工切断時に刃の厚み分欠損するため、58ｍｍ程度となり出来上がり製品寸法にバラツキがある。）

桟木のプレーナー加工状況

桟木寸法確認

横端太材ピッチ400ｍｍ

縦端太材ピッチ200ｍｍ

型枠精度確認状況

型枠精度確認状況■ 縦端太、横端太共60角鋼管を用いる

外部に面する柱・梁・壁の型枠に使用する端太角には、丸パイプよりも断面性能が高く、変形しにくい60ｍｍ角の角型鋼管を用いることにより型枠の変形、ジョイント部のズレを防止する。
（横端太ピッチ400ｍｍ、縦端太ピッチ200ｍｍとする。）■ コンクリートは3層に打ち重ねて施工する

コンクリートの打設は、1フロアーを1度に打ち上げず3層に分けて低速で打設することにより、型枠・スリットへの側圧の低減及び傾き防止を図り、型枠の変形・はらみを防止する。
（1層目 FL+1500、2層目 梁下、3層目 スラブ）9躯体コンクリートにおける精度の確保
2.庇のＰＣ化による精度向上

point 西側外壁のコンクリート庇を現場打ちＰＣとして施工し、躯体工期の省力化、型枠精度の向上を図りました。

■ 本体躯体工事とは別に先行して製作し躯体工期に余裕を持たせ精度を高める

コンクリート打設状況

コンクリート打設状況

コンクリート打設完了

出来形確認状況ＰＣ庇セット状況

足場解体完了■ 浮き型枠を無くす事で躯体精度を向上させる

ＰＣ庇セット状況

ＰＣ庇セット状況

外壁躯体出来上がりの計測
１.計測する器具はスケールまたは、指矩を使用する。
2.計測器具を真っすぐに伸ばし、躯体の面に当て数値を読む。
その時、水平器にて水平を確認する。
3.計測する点は左記図のように予め決めた点とし、各面共通とする。
4.計測記録表に測点結果を記録する。

左記の方法にて、計測を行い目標値をクリアーし精度の高い躯体出来形を確認しました。
計測状況

計測状況

10

ＩＴ活用による現場管理の実践

point

各種ＩＴ機器を利用して管理をおこなう事により、品質の向上を図りました。

■ 山留鋼材の変位管理を専用のデジタル機器にて管理
山留鋼材の先端に反射シールを貼り、デジタル機器（光波測距儀）にて変位を管理。
反射シールを貼ることで従来の測定方法より精度の向上、時間短縮を図った。

光波測距儀での測量状況

反射シール貼付け状況

積分電流計測定状況

積分電流計画面拡大

図面上でのデータ位置表示

配筋写真詳細データ■ 杭工事で統合型管理装置（積分電流計）を使用

杭の打設工事において統合型管理装置（積分電流計）を採用することで、掘削深度と貫入抵抗値の関係をグラフにて可視化することができ、支持層の確認が容易となった。

■ ipadを活用した配筋検査、写真管理システムの採用
Ipadに専用のアプリケーションを入れ、配筋検査や配筋写真を管理。
図面上にデータが表示されるので、検査や写真撮影わすれの防止につながり管理しやすい。
また、各配筋写真の詳細データを表示することもできる。

11

地域コミュニティの核となることを目指して

point

森下小学校の在校生・卒業生の思い出の継承や、児童・学校職員・高校生などへの現場見学会を開催し、建設業の担い手の確保に努めました。

■ 現場見学会・職場研修の実施

見学会の時には、“森下小学校 建築工事新聞”を発行し、子供たちの理解がより深まるように工夫しました。
安全祈願祭の前に、低学年の子供たちに見学会をおこない、安全が一番大切だということを知ってもらいました。

低学年の子供たちに建設機械の紹介をしました。

■ 旧校舎にある“校歌”及び“児童会の歌”のレリーフを移設

児童会の歌のレリーフ

中・高学年の子供たちに、これから自分たちが使う校舎の建設途中の様子を見てもらいました。

建設業・もの創りに興味がある高校生に工事現場の研修会を行いました。

最後に児童や学生達の総合授業の一環として、職場研修を兼ねた現場見学会を実施いたしました。
また、女性の当社技術者が現場説明を行うことで、女性にとって建設業が身近なものと感じられるようにしました。
これらの試みが将来の、建設業の担い手の確保にも貢献することが出来たら幸いと思います。

12