ઃ級実地問題

平成 24 年度
ઃ級造園施工管理技術検定・実地試験
試 験 問 題
次の注意をよく読んでから始めてください。

〔注意〕1唖これは実地試験の試験問題用紙です。表紙とも枚亜問題あります。
2唖問題及び問題は必須問題ですから亜必ず解答してください。
3唖問題から問題までは選択問題ですから亜このうち題を選択し解答してください。
選択指定数をこえて解答した場合亜採点の対象としません。
4唖解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述してください。
5唖解答を訂正する場合は亜消ゴムできれいに消してから訂正してください。
6唖問題用紙の余白は亜下書きに使用してもさしつかえありません。
7唖解答用紙は亜必ず係員に渡した後に退席してください。持ち帰りは厳禁です。
8唖この試験問題は亜試験終了時刻（16 時 00 分）まで在席した方のうち亜希望者に限り亜持ち帰りを認めます。
途中退席した場合は亜持ち帰ることは出来ません。

この試験問題用紙は再生紙を使用しています。

※ 問題及び問題は必須問題ですから亜必ず解答してください。

問題 あなたが経験した主な造園工事のうち亜工事の施工管理において工程管理又は品質管理上の課題があったつの工事を選び亜その工事について以下の設問
〜
について答えなさい。（造園工事以外の記述は採点の対象となりません。）
解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。



工事名



工事内容
1 〜◯
5 について明確に記述しなさい。
の工事に関し亜以下の◯

1
◯

施工場所

2 ア
◯

イ

この工事の契約上の発注者名又は注文者名
この工事におけるあなたの所属する会社等の契約上の立場を亜解答欄の〔を付けなさい。

その他にを付けた場合は（

3 工◯

該当するものに〕内の）に契約上の立場を記述しなさい。

期

4 工事金額又は請負代金額◯5 工事概要◯ア

工事の内容について具体的に記述しなさい。

イ


工事数量について具体的に記述しなさい。（例：工種亜種別亜細別亜数量亜規格等）ウ


現場の状況及び周辺状況について具体的に記述しなさい。（必要に応じ亜関連工事の有無等当該工事の施工に影響等を与える事項亜内容等を含む）



工事現場における施工管理上のあなたの立場を記述しなさい。



上記工事の施工において亜課題があった管理項目名（工程管理又は品質管理）及びその課題の内容（背景及び理由を含む）を具体的に記述しなさい。



の課題に対し亜あなたが現場で実施した処置又は対策を具体的に記述しなさい。
― 1 ―

※ 問題及び問題は必須問題ですから亜必ず解答してください。

問題 下図に示す公園における造園工事に関する以下の設問
〜
について答えなさい。
解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。
（未供用区域）
オ

オ

オ

オ

駐車場

オ オ

オ
オ

体育館
体育館オ

オ

クオ
クオ
オ

オ

オ

︵未供用区域︶

オ

クオ

オ
オ

（インターロッキング舗装）
ト トトトトトト トトケケケケケケケケケケケケケケケケケケケ

ケ（噴水）（噴 水）水）トト トトト ト㆏〝㆏路
道〝
凡例
工事区域

Ｎ020406080100（ｍ）

オ

オオシマザクラ

ケケヤキ

トトチノキ

ク

クスノキ
サツキツツジコウライシバ

ただし、図中の表示は位置のみを示している〔工事数量表〕
工

種

植栽基盤工

単位

数量

土層改良工

種別

細＊別

＊

＊

＊

＊

土性改良工

＊

＊

＊

＊

＊

ケヤキ
高木植栽工
植栽工

オオシマザクラ
トチノキ

中低木植栽工 サツキツツジ

移植工

規H(m)
6.0
H(m)
4.0
H(m)
3.5
H(m)
0.3

格C(m)
0.40C(m)0.18C(m)0.21C(m)
挨W(m)
2.5
W(m)
1.0W(m)1.0W(m)
0.5

本
本
本

養生を含む
八ツ掛支柱
19 (竹三本)養生を含む
二脚鳥居型支柱
15 (添え木無)養生を含む

12,200 (目土あり)

m2

高木移植工

H(m)
7.0本

クスノキ

八ツ掛支柱

20 (丸太三本)

6,780

36 cm 姶 28 cm 姶 10 枚
W(m)
3.0

注）表中の＊の欄に入れる語句及び数値は亜出題の趣旨から記入していない。
― 2 ―

考本

地被類植栽工 コウライシバ

C(m)
0.8

備

目地張り

整地を含む
八ツ掛支柱
3 (丸太三本)養生を含む

〔工事に係る条件〕
・本工事は亜関東地方の既成市街地にある運動公園において亜その一部区域の整備を行うものであり亜左記の工事数量表に基づく工事を施工するものである。
・工事区域以外は未整備であり亜工事区域の面積は 20,000 m2 である。
・体育館の建築工事は既に完成しており亜工事区域内の園路広場整備工（インターロッキング舗装）及び修景施設整備工（噴水）は別工事である。
・体育館東側のオオシマザクラ植栽予定地は亜事前の調査により亜部分的に土壌が固結し亜また亜地表下 40 〜 50 cm 辺りに亜粘質土が良質土壌の中に部分的に層状に分布していることが確認されている。
ただし亜他の植栽予定地とともに下層地盤の排水性には問題はない。
・移植するクスノキは亜あらかじめ溝掘り式の根回しを行ってあるものを約 3 km 離れた宅地造成地から移植する。
・工期は亜


月日から同年の植栽基盤工に関する次の記述の月 30 日までとする。
Ａ〜

Ｅに当てはまる最も適当な語句を下記のア唖〜セ唖の中から選び亜その記号を解答欄に記入しなさい。
本工事では亜オオシマザクラ植栽予定地の植栽基盤工として亜土層改良工及び土性改良工を行うこととしている。
土層改良工としては亜植栽予定地の土壌条件を踏まえた有効土層の物理性を改良するための施工法としてＡが適している。その方法は亜バックホウ等を用いて固結した土壌及び有効土層内の粘質土を粗起こしして亜土塊の破砕及び粘質土を破壊して全体をよく混合し亜さらに亜トラク
ター等によりＢの耕耘を行い亜土塊を細かく砕土して良質な土壌とよく混合して仕上げる。

土性改良工としては亜一部の土壌のＣやＤ改良工に併わせて無機質系土壌改良材であるＥなどを耕耘時に混合亜攪拌する。

ア唖保水性

イ唖混層耕

ウ唖心土破砕が不良のため亜その改善のために土層

エ唖ロックウール

カ唖黒曜石パーライト

キ唖普通耕ク唖透水性ケ唖深層サ唖ピートモス

シ唖表層

ス唖保温性

セ唖深耕

オ唖中層
コ唖通気性

 高木植栽工及び高木移植工に関し亜以下の
イ亜
ロについて答えなさい。
イ

植付け後に行う樹木の養生作業について亜その目的（Ａ）と作業内容 (Ｂ）を以下の事例により具体的につ記述しなさい。なお亜目的の欄は亜同様の内容でも可とする。
（ただし亜灌水及び支柱に関する内容は除く）
Ａロ

を抑制するため亜 Ｂ。

施工後から工事完了までの間に行う樹木の灌水方法に関する留意事項を具体的につ記述しなさい。
― 3 ― 高木植栽工及び高木移植工における支柱の設置に関し亜以下の
イ〜
ハについて答えなさい。
イ 杉丸太及び唐竹を支柱材として使用する場合亜どのような品質の材を使用すべきか亜材料選定
に関する留意事項をそれぞれ具体的に記述しなさい。
1 亜◯
2 の箇所のロ 下図は二脚鳥居型支柱（添え木無）の取付け方法を示した略図である。図中の◯

結束方法をそれぞれ具体的に記述しなさい。（結束に使用する材料を明示すること。）

②ハ


①




支柱の設置が樹木の活着を助ける仕組みについて具体的に記述しなさい。

高木植栽工に関し亜以下の
イ〜
ハについて答えなさい。
イ

樹木の掘取りにおいては亜根鉢は根に密着している土の範囲を鉢とし亜それ以上多くの土を付けることを避けなければならないとされている樹木の品質管理上の理由を亜具体的に記述しなさい。

ロ

植え穴の掘削が終わった後の樹木の立込み時における亜作業上の留意事項を具体的につ記述しなさい。
（ただし亜移動式クレーン等の機材・作業に関する内容及び吊り上げに当たっての樹木の保護養生に関する内容は除く。）

ハ

水極めの作業手順・方法を具体的に記述しなさい。

― 4 ―このページの裏に問題があります｡

※ 問題亜問題亜問題は選択問題ですから亜このうち題を選択し解答してください。
【選択問題】
問題 工程管理に関する以下の設問
亜
について答えなさい。
解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。



下図は亜ある造園工事の未完成ネットワーク図である。
イ

下記の条件に従い亜解答用紙の未完成のネットワーク図を完成させなさい。
（作業名は記号で図示）

1Ａ23687104Ｄ9ＪＬ1112Ｋ

5［条件］
・Ｂ亜Ｃ亜ＤはＡの後継作業である。
・Ｅ亜ＦはＢの後継作業である。
・ＧはＣの後継作業であり亜Ｄが終わらないと着手できない。
・ＨはＥの後継作業である。
・ＩはＦの後継作業であり亜Ｅが終わらないと着手できない。
・ＪはＩの後継作業であり亜Ｇ亜Ｈが終わらないと着手できない。
・ＫはＧの後継作業である。
ロ

イの場合において亜工程の各作業の所要日数が下記のとき亜以下の）亜）について答えな
さい。
作業ＡＢＣ

ＤＥＦＧ

ＨＩＪＫ

Ｌ

所要日数

333554654443）クリティカルパスの作業名を記述しなさい。（例：Ａ→Ｂ→Ｃの要領による）））の場合の全所要日数は何日か。

― 5 ―

ハ


7 の最遅結合点時刻は何日か。
ロの場合において亜イベント◯
ニ

ロ亜
ハの場合において亜各作業の日当たりの作業員数が下記のとき亜以下の）亜）について答えなさい。
作業ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬ

作業員数232333433332）工期が最短で亜ピーク時の作業員数が最小亜かつ亜ピーク時に該当する作業の作業日数が最小となる山積図を解答用紙に作成しなさい。ただし亜各作業は分割して行えないものとする。
(山積図の作成例)
(人)
ＯＰ

Ｑ
10 (日)(山積図の下書き用)
(人)
1510



1015202530(日)））の場合の日当たり最大作業員数は何人か。
ホ Ｆの作業が日間遅れた場合において亜クリティカルパスにおける全所要日数は何日か。
ヘ ホの場合において亜作業Ｇを最も早く開始することができ亜かつ亜ホの全所要日数を延ばすことができないとき亜作業Ｇが延ばすことのできる最大日数（トータルフロート）は何日か。
ト Ｃの作業が日間遅れた場合において亜ニの各作業の日当たり作業員数に変更がないとき亜日当たり最大作業員数は何人か。
ただし亜ロ ）の全所要日数は変えられないものとする。

 ネットワーク式工程表と横線式工程表と比較した場合のネットワーク式工程表の利点について
つ亜欠点をつ具体的に記述しなさい。
― 6 ―【選択問題】
問題 次の工事数量表に基づく造園工事の品質管理に関する以下の設問
〜
について答えなさい。
解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。

〔工事数量表〕
工

種

種別

高木
植栽工
植栽工
地被類
植栽工



細別

コナラ
ヤマボウシ

H(m)
4.0
H(m)
3.0

規 格単位
C(m) W(m) 株立(B.N)
本
挨
0.21
1.5
C(m) W(m) 株立(B.N)
本
3本立
0.15
挨数量備考25

支柱取付け

5支柱取付け

シバザクラ

芽立

株

4,400 コンテナ径9.0 cm

コウライシバ

36 cm 姶 28 cm 姶 10 枚m2

目地張り
1,500 (目土あり)
整地を含む

公共用緑化樹木等品質寸法規格基準（案） に関し亜次のイ〜
ハについて答えなさい。
イ

次の記述のＡ亜 Ｂに当てはまる語句を解答欄に記述しなさい。

公共用緑化樹木等品質寸法規格基準（案）は亜都市緑化のための公共用緑化樹木等について亜品質規格と寸法規格を定めたものであり亜樹木等のＡ時に適用すべきものである。

品質規格は亜樹木等の特性を表現する樹形や枝葉の配分などが良好に整っているか亜また亜移植に耐えるための活力は十分に備わっているかを確認する。寸法規格は亜樹木等の樹高や枝張りなどの大きさを数値によって表し亜これを確認する。なお亜この規格で定める寸法値は亜Ｂロ

値を示している。

コナラとシバザクラの品質規格に関し亜以下の）亜）について答えなさい。
）コナラの品質規格のうちの樹姿に関し亜樹形と枝葉の配分についての品質判定上の留意事項を記述しなさい。
）シバザクラの品質規格に関し亜葉と根についての品質判定上の留意事項を記述しな
さい。

― 7 ―

ハ


コナラとヤマボウシの寸法規格に関し亜以下の）亜）について答えなさい。
）コナラについて亜Ｗの値を算出するための測定方法を具体的に記述しなさい。
）下表に示すア〜オのヤマボウシについて亜本工事に使用するものとして亜Ｈ及びＣの寸法規格基準を満たすものの記号を全て解答欄に記入しなさい。
記号



H（m)

C（m)

株立数（本)

ア

3.3,3.1,2.2

0.09,0.08,0.06

イ

3.1,3.0,2.8

0.07,0.07,0.06

ウ

3.3,3.1,2.3,2.0

0.08,0.07,0.07,0.05

エ

3.3,2.9,2.0

0.08,0.07,0.06

オ

3.4,3.3,1.9

0.09,0.09,0.06



株立（物） に関する次の記述のＡ〜

Ｃに当てはまる語句を下記のア唖〜ク唖の中から選び亜その記号を解答欄に記入しなさい。
一般に亜複数のＡによって構成されている樹木の形態を総称して株立（物）という。

これらの株立（物）の中には亜株立の樹木等を山取りして育成したものの他に亜数本の苗木の根元を寄せ合わせて育成した亜Ｃ

Ｂを含むものとするが亜Ｂの場合には亜樹木等のが絡み合い亜十分に一体化したものでなければならない。

ア唖実生イ唖幹キ唖寄せ株育成物

ウ唖仕立物

エ唖樹冠

オ唖根系

カ唖接ぎ木物ク唖枝葉 現地搬入したコナラが直ちに植え込めず亜日間現地保管が必要になった。この場合に行うべき
品質管理上の措置をつ記述しなさい。

― 8 ―【選択問題】
問題 次の工事数量表に基づく造園工事の安全管理に関する以下の設問
〜
について答えなさい。
解答は亜解答用紙の所定の解答欄に記述しなさい。
〔工事数量表〕
工種単位数量本2支柱取付け貯水施設 貯水施設 直径 2.0 m 姶 長さ 17.0 m 箇所
給水設備 工
工
作業土工
挨挨式



耐震性貯水槽50 m3



遊戯施設 遊具組立 大型複合整備工
設置工
遊具

移植工

種別

細別

高木移植 ケヤキ
工

規H(m)
12.0

格C(m)
1.0W(m)
10挨基

備考〔工事に係る条件〕
・本工事は供用後 30 年を経過した総合公園（面積 18 ha）の一部区域の再整備を行うものであり亜上記の工事数量表に基づく工事を施工するものである。
・耐震性貯水槽は広場の地下に埋設する地下式貯水槽であり亜埋設に必要な床掘りも本工事で施工する。
・給水設備工を施工する区域の近辺には亜水道管及び下水道管が埋設されていることが確認されている。
・ケヤキは亜公園より約 5 km 離れた箇所の道路拡幅に伴い亜本公園内に移植することになったものであり亜年前に根回しを行っている。

 埋設物のある区域で工事を施工する場合の建設工事公衆災害防止対策要綱等における安全管

理上の措置を具体的につ記述しなさい。

 給水設備工において亜バックホウ等を用いることとした。この場合の
づく安全管理上の措置に関する次の記述のＡ〜

Ｃ

労働安全衛生規則に基に当てはまる語句を記述しなさい。

事業者は亜バックホウを用いて作業を行うときは亜あらかじめ亜当該作業に係る場所について地形亜地質の状態等を調査・記録し亜それに適応するＡを定め亜これに基づき作業を行う必要がある。
事業者は亜作業土工における地山の掘削では亜地山の掘削Ｂを選任して作業を行わせる必要がある。
事業者は亜その日の作業を行うときは亜地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため亜 Ｃ要がある。

を指名して亜作業箇所及びその周辺の地山について亜所要の措置を講じさせる必― 9 ― 移植工の安全管理に関し亜以下のイ亜ロについて答えなさい。
イ 高所作業車を用いて移植木の剪定を行う場合亜高所作業車の配置・据付けを終了した後亜作業
開始までの間に改めて行う必要のある高所作業車に関する点検内容及び作業床で作業を行わせる作業員に対する注意事項を具体的につずつ記述しなさい。
ロ 移動式クレーンの玉掛作業に用いるワイヤロープについて亜クレーン等安全規則において亜不適格とされているものの内容を具体的につ記述しなさい。

 遊戯施設整備工において亜高さ 3.5 m の単管足場を設置した後亜震度弱の地震が発生したため亜足場の安全点検を行う必要が生じた。この場合亜作業を開始する前に点検する必要のある足場の部材と亜それに対する点検内容を具体的につ記述しなさい。

― 10 ―