試験地受検種別

受

験

番

号

氏名

2 建実

⎫
⎧⎜ 受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください。⎜⎜⎜⎜⎜ 本日の受験地
仮受験番号仮―⎭⎩令和元年度

2 級建築施工管理技術検定試験
実地試験問題令和元年 11 月 10 日(日)

建築−

問
題
ઇＡ

〔注 意 事 項〕
唖ページ数は亜表紙を入れて 11 ページです。
唖試験時間は亜 14 時 15 分から 16 時 15 分です。
唖試験問題は亜ઇ問題です。

躯

このうち問題ઇは亜受検種別に従って次に該当する問題を解答してください。
築の受験者は問題ઇ−Ａを解答してください。

ロ唖受検種別：躯

体の受験者は問題ઇ−Ｂを解答してください。

体
問
題
ઇ−

イ唖受検種別：建Ｂ

ハ唖受検種別：仕上げの受験者は問題ઇ−Ｃを解答してください。
唖解答用紙は亜別紙（両面）になっています。
唖解答は亜解答用紙の定められた範囲内に亜黒鉛筆か黒シャープペンシルで記入してください。
唖解答用紙は亜雑書きをしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙は亜計算等に使用しても差し支えありません。
唖この問題用紙は亜実地試験の試験終了時まで在席した場合に限り亜持ち帰りを認めます。

問題
ઇ−

途中退席する場合は亜持ち帰りできません。

仕上
げ

Ｃ―1―

DAI-建実.smd Page 1

19/10/16 16:35 v3.60

問題ઃ

あなたが経験した建築工事のうち亜あなたの受検種別に係る工事の中から亜施工の計画を行った工事を 1 つ選び亜工事概要を具体的に記入したうえで亜次の1唖から2唖の問いに答えなさい。
なお亜建築工事とは亜建築基準法に定める建築物に係る工事とし亜建築設備工事を除くものとする。

〔工事概要〕
イ唖工事名ロ唖工 事 場 所
ハ唖工 事 の 内 容⎛⎞
主な外部仕上げ亜主要室の内部仕上げ⎝ 改修等の場合：建物用途亜建物規模亜主な改修内容及び施工数量 ⎠ニ唖工（年号又は西暦で年月まで記入）

期

新築等の場合：建物用途亜構造亜階数亜延べ面積又は施工数量亜ホ唖あなたの立場
ヘ唖業 務 内 容

1唖 工事概要であげた工事であなたが担当した工種において亜次の項目ａ唖からｅ唖のうちから異なる項目を 3 つ選び亜施工の計画に当たり亜①事前に検討したこととその検討をもとに実際に行ったこと亜②何故検討する必要があったのかその理由を亜工種名をあげて具体的に記述しなさい。
ただし亜①事前に検討したことと実際に行ったことは亜選んだ各項目ごとにそれぞれ異なる内容とし亜コストについてのみの記述は不可とする。
なお亜工種名については亜同一の工種名でなくてもよい。

項目ａ唖施工方法又は作業方法
ｂ唖資材の搬入又は荷揚げの方法
ｃ唖資材の保管又は仮置きの方法ｄ唖施工中又は施工後の養生の方法（ただし亜労働者の安全に関する養生は除く）
ｅ唖試験又は検査の方法と時期

2唖 工事概要であげた工事及び受検種別にかかわらず亜あなたの今日までの建築工事の経験に照らし亜建設現場で発生する産業廃棄物を減らすため亜①有効な方法や手段と亜②その方法や手段を実際に行う場合に留意すべきことを亜2 つの事例について具体的に記述しなさい。
ただし亜方法や手段が同一の記述及び 1唖の実際に行ったことと同一の記述は不可とする。

―2―

DAI-建実.smd Page 2

19/10/16 16:35 v3.60

問題઄

次の建築工事に関する用語ａ唖からｎ唖のうちから 5 つ選び亜その用語の説明と施工上留意すべきことを具体的に記述しなさい。
ただし亜ａ唖及びｎ唖以外の用語については亜作業上の安全に関する記述は不可とする。また亜使用資機材に不良品はないものとする。

用語ａ唖足場の手すり先行工法
ｂ唖型枠のセパレータｃ唖軽量鉄骨壁下地のスペーサーｄ唖鋼矢板ｅ唖コンクリートのスランプｆ唖セルフレベリング材工法
ｇ唖鉄筋工事のスペーサーｈ唖内壁タイルの接着剤張り工法
ｉ唖被覆アーク溶接ｊ唖防水工事の脱気装置
ｋ唖木工事の大引きｌ唖木造住宅の気密シート
ｍ唖ルーフドレンｎ唖陸墨―3―DAI-建実.smd Page 3

19/10/16 16:35 v3.60

問題અ

鉄骨造 階建て事務所ビルの建設工事における右の工程表と出来高表に関し亜次の 1唖から4唖の問いに答えなさい。
工程表は亜工事着手時点のものであり亜予定出来高曲線を破線で表示している。
また亜出来高表は亜月末時点のものを示している。

ただし亜工程表には亜外壁工事における押出成形セメント板取付けの工程は未記入であり亜出来高表には亜総工事金額の月別出来高及び押出成形セメント板の出来高は記載していない。

〔工事概要〕
用

途：事務所

構造茜規模：鉄骨造
地
山

地上階建て

延べ面積 470 m 2

業：既製コンクリート杭留

め：自立山留め鉄 骨 工 事：建方は亜移動式クレーンで行う。
耐火被覆は亜耐火材巻付け工法亜外周部は合成工法
仕上げ：屋根は亜アスファルト露出断熱防水
外壁は亜押出成形セメント板（ECP）張り亜耐候性塗料塗り
内装は亜壁亜天井は軽量鉄骨下地せっこうボード張り
床は OA フロアー亜タイルカーペット仕上げ

1唖 工程表の鉄骨工事の A に該当する作業名を記入しなさい。

2唖 外壁工事の押出成形セメント板取付け終了日を月次と旬日で定めて記入しなさい。
ただし亜解答の旬日は亜上旬亜中旬亜下旬とする。

3唖 出来高表から亜月末までの完成出来高の累計を金額で記入しなさい。

4唖 出来高表から亜総工事金額に対する月末までの完成出来高の累計をパーセントで記入しなさい。

―4―

DAI-建実.smd Page 4

19/10/16 16:35 v3.60

工

程工

種仮設

土地表
月

次工

事 準備工事

工
業

工

１月

２月

建方用鉄板敷き事

砂利・捨コンクリート
自立山留め
根切り埋戻し事

PHC杭打込み

４月

外部足場組立５月

６月

清掃

外部足場解体1F床下砂利・捨コンクリート％
10090

2F床 RF床鉄 筋 ・ 型 枠コンクリート工事

３月基礎・地中梁

1F床 3F床 パラペット

80

デッキプレート敷き

鉄骨工

事

A

鉄骨建方 本締め スタッド溶接

予定出来高曲線

耐火被覆

70

屋根防水

防外

水壁工
工

事

外部シール

事

内部シール

60

耐候性塗料塗り50

内部建具取付け建具

工事

外部サッシ取付け（ガラス共）

40

アルミ笠木取付け

金属

工

事

壁・天井軽量鉄骨下地組

30

天井ボード張り ＯＡフロアー

内塗
設
検装装
備

工
工
工

事

壁ボード張り事

床仕上げ

壁塗装仕上げ事
査

種 工 事 金 額 予
実予
仮 設 工 事
750
実
予
土工事
600
実
予
地 業 工 事200
実
鉄 筋 ・ 型 枠
予
900
実
コンクリート工事
予
鉄 骨 工 事950
実
予
防 水 工 事200
実
予
外 壁 工 事600
実
予
建 具 工 事520
実
予金 属 工 事
200
実
予
内 装 工 事1,000
実
予
塗 装 工 事180
実
予
設 備 工 事
1,400
実
予
総 工 事 金 額
7,500
実

10

電気・給排水・空調設備

0

中間検査

検査

出 来 高 表
工

20単位
定
績
定
績
定
績
定
績
定
績
定
績
定
績
定
績
定
績
定
績
定
績
定
績
定
績
定
績

１月

２月

50
50
400
400
200
200
20020050
50

３月

200200120
120

200200
80
80

300
350
270
280

400
350
500
490

100
100

100
100

４月

５月
50
50

180
180
150
150
100
100
420
400
200
200

650
500

150

万円

６月
100

50

100

350

650

120

60

300

200

―5―

DAI-建実.smd Page 5

19/10/16 16:35 v3.60

問題આ

次の各法文の下線部の語句について亜誤っている語句の番号を 1 つあげ亜それに対する正しい語句を記入しなさい。

1唖 建設業法（第 19 条の第項）

請負人は亜請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては亜当該現場代理①
人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての設計者の請負人に対する意見の申出②③の方法（第項において現場代理人に関する事項という。）を亜書面により設計者に通知し③なければならない。

2唖 建築基準法施行令（第 136 条の第項）

建築工事等において建築物その他の工作物に近接して根切り工事その他土地の掘削を行なう場①合においては亜当該工作物の外壁又は地盤を補強して構造耐力の低下を防止し亜急激な排水を避②ける等その傾斜又は倒壊による危害の発生を防止するための措置を講じなければならない。
③3唖 労働安全衛生法（第 60 条）
事業者は亜その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは亜新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者（作業主任者を除く。
）に対し亜①②
次の事項について亜厚生労働省令で定めるところにより亜安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。


作業方法の決定及び労働者の安全に関すること。
③



労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
前号に掲げるもののほか亜労働災害を防止するため必要な事項で亜厚生労働省令で定めるもの―6―

DAI-建実.smd Page 6

19/10/16 16:35 v3.60

※

受検種別：建問題ઇ−Ａ

築の受験者は解答してください。

次の 1唖から 8唖の各記述において亜下線部の語句又は数値が適当なものには○印を亜不適当なものには適当な語句又は数値を記入しなさい。

1唖 一般に階床の基準墨は亜上階の基準墨の基になるので特に正確を期す必要がある。階より上では亜通常建築物の四隅の床に小さな穴を開けておき亜自動レベルにより階から上階に基準①墨を上げていく。この作業を墨の引通しという。

2唖 鉄筋の継手は亜硬化したコンクリートとの付着により鉄筋の応力を伝達する機械式継手と亜鉄②筋の応力を直接伝達するガス圧接継手や溶接継手などに大別される。
建
築

3唖 鉄骨のアンカーボルトに二重ナットを使用する場合亜一般にボルト上部の出の高さは亜ナット−締め後のネジ山がナット面から山以上とする。
③問題
ઇＡ

4唖 建設リサイクル法の対象となる木造住宅の解体工事においては亜分別解体の計画書を作成し亜④原則として屋根葺き材の撤去は手作業で行う。

5唖 アスファルト防水において亜立上りのルーフィング類を平場と別に張り付ける場合亜平場と立上りのルーフィング類は亜重ね幅を 100 mm 以上とって張り重ねる。
⑤6唖 外壁の陶磁器質タイルを密着張りとする場合亜張付けモルタルを塗り付けた後亜タイルを下部⑥から一段おきに水糸に合わせて張り付け亜その後亜その間を埋めていくように張り付ける。

7唖 型板ガラスは亜片側表面にいろいろな型模様をつけたガラスで亜外部建具に用いる場合亜型模様面を亜一般に室外側にして取り付ける。
⑦8唖 内装工事で使用されるシージングせっこうボードは亜両面のボード用原紙と心材のせっこうに⑧防水処理を施したもので亜屋内の台所や洗面所などの壁や天井の下地材として使用される。
―7―

DAI-建実.smd Page 7

19/10/16 16:35 v3.60

※

受検種別：躯

問題ઇ−Ｂ

体の受験者は解答してください。

次の 1唖から 4唖の各記述において亜下線部の語句又は数値が適当なものには○印を亜不適当なものには適当な語句又は数値を記入しなさい。

1唖 土工事において亜軟弱な粘土質地盤を掘削する場合に亜根切り底面付近の地盤が山留壁の背面から回り込むような状態で膨れ上がる現象を液状化という。
①
また亜砂質地盤を掘削する場合に亜根切り底面付近の砂質地盤に上向きの浸透流が生じ亜この②
水流によって砂が沸騰したような状態で根切り底を破壊する現象をボイリングという。

2唖 鉄筋（SD345）のガス圧接継手において亜同径の鉄筋を圧接する場合亜圧接部のふくらみの直径は鉄筋径ｄの 1.4 倍以上とし亜かつ亜その長さを鉄筋径ｄの 1.0 倍以上とする。
③
また亜圧接面のずれは鉄筋径ｄの1以下亜圧接部における鉄筋の中心軸の偏心量は鉄筋径ｄの411以下亜圧接部の折曲がりは度以下亜片ふくらみは鉄筋径ｄの以下とする。
45④躯

ただし亜ｄは異形鉄筋の呼び名に用いた数値とする。

体−

問
題
ઇ
Ｂ―8―

DAI-建実.smd Page 8

19/10/16 16:35 v3.60

3唖 鉄筋コンクリート造でコンクリートを打ち継ぐ場合亜打継ぎ部の位置は亜構造部材の耐力への影響が最も少ない位置に定めるものとし亜梁亜床スラブ及び屋根スラブの鉛直打継ぎ部は亜スパンの中央又は端から1付近に設け亜柱及び壁の水平打継ぎ部は亜床スラブ及び梁の上端に設4⑤ける。
また亜打継ぎ部の形状は亜構造部材の耐力の低下が少なく亜コンクリート打込み前の打継ぎ部の処理が円滑に行え亜かつ亜新たに打ち込むコンクリートの締固めが容易に行えるものとし亜柱及び梁の打継ぎ面は主筋に平行となるようにする。
⑥4唖 鉄骨工事における露出形式の柱脚ベースプレートの支持方法であるベースモルタルの後詰め中心塗り工法は亜一般にベースプレートの面積が小さく亜全面をベースモルタルに密着させること⑦が困難な場合や建入れの調整を容易にするために広く使われている。

躯体

また亜ベースモルタルの厚さは100 mm 以下亜中心塗り部分の大きさは 200〜300 mm の角形又⑧−

問
題
ઇＢは円形とし亜建て方中に柱脚に作用する応力に見合うものとする。

―9―

DAI-建実.smd Page 9

19/10/16 16:35 v3.60

※

受検種別：仕上げの受験者は解答してください。

問題ઇ−Ｃ

次の 1唖から 4唖の各記述において亜下線部の語句又は数値が適当なものには○印を亜不適当なものには適当な語句又は数値を記入しなさい。

1唖 鉄筋コンクリート造の外壁面をセメントモルタルによる磁器質タイル張りとする場合のタイル
接着力試験は亜夏季を除き亜タイル施工後週間以上経過してから行うのが一般的である。
また亜タイル接着力試験では亜試験体のタイルの目地部分をダイヤモンドカッターでモルタル①面まで切り込みを入れ亜周囲と絶縁した後亜引張試験を行い亜引張接着強度と破壊状況を確認する。
なお亜試験体のタイルの数は亜100 m 2 ごと及びその端数につき個以上亜かつ亜全体で個②以上とする。

2唖 木工事において亜製材を加工して内装部材に使用する場合亜角材の両面を仕上げる時は亜両面合せてmm 程度の削り代を見込んだ仕上がり寸法の製材を使用する。
③

また亜敷居や鴨居に溝じゃくりを行う際に亜溝じゃくりを行う面に木の表裏がある場合亜木の性質として亜木裏側にそる傾向があるため亜木裏側に溝じゃくりを行う。
④④

仕上げ−

問
題
ઇＣ― 10 ―DAI-建実.smd Page 10

19/10/16 16:35 v3.60

3唖 JIS（日本工業規格／現日本産業規格）の建築用鋼製下地材を用いたせっこうボード壁下地の場合亜スタッドは亜スタッドの高さによる区分に応じたものを使用する。
また亜せっこうボード枚張りの壁の場合のスタッド間隔は亜450 mm 程度として上下ランナー⑤に差し込み亜半回転させて取り付ける。
なお亜スタッドの建込み間隔の精度は亜±15 mm 以下として亜せっこうボードを張り付ける。
⑥4唖 塩化ビニル系床シートの熱溶接工法では亜床シート張り付け後 12 時間以上の接着剤の硬化時⑦間を置き溶接作業にかかる。
また亜床シートの溶接部は亜床シート厚さの12〜程度の深さでＶ字又はＵ字に溝を切り亜23

熱溶接機を用いて床シートと溶接棒を同時に溶融させて亜余盛りができる程度に加圧しながら溶⑧接する。
なお亜余盛りは亜溶接部が冷却した後に削り取る。

仕上げ−

問
題
ઇ
Ｃ― 11 ―

DAI-建実.smd Page 1119/10/16 16:35 v3.60

DAI-建実.smd Page 1219/10/16 16:35 v3.60