試験⎧⎜⎜
⎜
⎩

地受

験

番号

氏

名

1建実

⎫

受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください。 ⎜本日の受験地

仮受験番号

仮―⎜
⎜
⎭

平成 24 年度

１級建築施工管理技術検定試験
実地試験問題
次の注意事項をよく読んでから始めてください。

〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 9 ページです。
唖試験時間は亜 13 時から 16 時です。
唖試験問題は亜 6 問題です。
唖解答は亜別の解答用紙の定められた範囲内に亜黒鉛筆か黒シャープペンシルで記入してください。
唖この問題用紙は亜計算等に使用しても差し支えありません。
唖この問題用紙は亜試験終了時刻まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。
途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

P―1

問題

建築工事においては亜資源循環の推進や建設副産物対策などの環境負荷の低減に向けた取り組みが行われている。
あなたが経験した建築工事のうち亜施工にあたり建設副産物の発生抑制亜再使用亜再生利用亜熱回収亜適正処分などの対策について亜施工計画の段階から検討し亜実施した工事をつ選び亜下記の工事概要を具体的に記入した上で亜次の問いに答えなさい。
なお亜建築工事とは亜建築基準法に定める建築物に係る工事とする。ただし亜建築設備工事を除く。
〔工事概要〕
イ唖工事名ロ唖工 事 場 所
ハ唖工 事 の 内 容⎛⎞
主な外部仕上げ亜主要室の内部仕上げ⎝ 改修等の場合：建物用途亜主な改修内容亜施工数量又は建物規模 ⎠ニ唖工

（年号又は西暦で年月まで記入)

期

新築等の場合：建物用途亜構造亜階数亜延べ面積又は施工数量亜ホ唖あなたの立場

1唖 工事概要であげた工事において実施した亜発生抑制亜再使用亜再生利用亜熱回収亜適正処分の建設副産物対策から亜異なる対策を 3 つ選び亜それぞれ次の①から④の事項について亜具体的に記述しなさい。
ただし亜実施した内容はそれぞれ異なる内容の記述とする。
① 選んだ建設副産物対策② 工種名③ 実施した内容④ 結果とあなたの評価

2唖 工事概要であげた工事にかかわらず亜あなたの今日までの工事経験に照らして亜地球環境保全のため建築工事現場においてどのような取り組みを行うべきか亜次の選び亜具体的に記述しなさい。
ただし亜 1唖の実施した内容と重複しないこと。
［環境問題］
茜 地球温暖化
茜 熱帯林の減少
茜 水質汚染

P―2つの環境問題から 2 つを問題

次の 1唖から 3唖の機械又は設備を使用して作業を行う場合亜作業開始前の安全点検事項をそれぞれ 2 つ亜具体的に記述しなさい。
ただし亜保護帽亜安全帯亜保護具などの着用亜資格及び免許に関する記述は除くものとする。

1唖 移動式クレーン

2唖 移動式足場（ローリングタワー）

3唖 交流アーク溶接機

P―3

問題

次の 1唖から 8唖の各記述において亜記述ごとの①から③の下線部の語句のうち最も不適当な箇所番号を 1 つあげ亜適当な語句を記入しなさい。

1唖 ラフテレーンクレーンと油圧トラッククレーンを比較した場合亜狭所進入亜狭隘地作業性に優れるのは亜ラフテレーンクレーンである。
①
また亜クローラクレーンのタワー式と直ブーム式を比較した場合亜ブーム下のふところが大きく亜より建物に接近して作業が可能なのは亜直ブーム式である。
②定置式のタワークレーンの水平式と起伏式を比較した場合亜吊上げ荷重が大きく亜揚程が高くとれるのは亜起伏式である。
③2唖 地下水処理工法におけるディープウェル工法やウェルポイント工法などの排水工法は亜地下水の揚水によって水位を必要な位置まで低下させる工法であり亜地下水位の低下量は亜揚水量や①地盤の透水性によって決まる。
②
必要揚水量が非常に多い場合亜対象とする帯水層が深い場合や帯水層が砂礫層である場合には亜ウェルポイント工法が採用される。
③3唖 アースドリル工法は亜アースドリル機のケリーバの先端に取り付けたオーガーを回転させるこ①とにより亜杭孔を掘削する。
一般に掘削孔壁の保護は亜地盤表層部についてはケーシングにより亜ケーシング下端以深は亜ベントナイト やＣＭＣを主体とする安定液によりできるマッドケーキ（不透水膜）と水頭圧 に②③より保護する。

4唖 鉄筋のガス圧接を手動で行う場合亜突き合わせた鉄筋の圧接端面間のすき間はmm 以下で亜①偏心亜曲がりのないことを確認し亜還元炎で圧接端面間のすき間が完全に閉じるまで加圧しながら加熱する。
圧接端面間のすき間が完全に閉じた後亜鉄筋の軸方向に適切な圧力を加えながら亜中性炎によ②り鉄筋の表面と中心部の温度差がなくなるように十分加熱する。このときの加熱範囲は亜圧接面を中心に鉄筋径の倍程度とする。
③P―4

5唖 日本工業規格（JIS）のレディーミクストコンクリートの規格では亜指定がない場合のレディーミクストコンクリートの塩化物含有量は亜荷卸し地点で亜塩化物イオン 量として 0.30 kg/m 3①以下と規定されている。
また亜レディーミクストコンクリートに使用する砂利の塩化物量については亜プレテンション②方式のプレストレストコンクリート部材に用いる場合を除き亜NaCl 換算で 0.04 ％ 以下と規定③されている。

6唖 コンクリート打込みの際の自由落下高さが高すぎるとコンクリートが分離したりするおそれが①あり亜たて形シュートや打込み用ホースを接続してコンクリートの分離を防止する必要がある。
たて形シュートを使用する場合には亜その投入口と排出口との水平方向の距離は亜垂直方向の高さの約倍以下とする。
②
また亜斜めシュートはコンクリートが分離しやすいが亜やむを得ず斜めシュートを使用する
場合には亜その傾斜角度を水平に対して 30 度以上とする。
③7唖 トルシア形高力ボルトの締付け完了後の検査は亜すべてのボルトについてピンテールが破断①していることを確認する。次締付け後に付したマークのずれにより亜ナット回転量に著しいばらつきの認められる群については亜その一群のすべてのボルトのナット回転量を測定し亜平均②回転角度を算出する。この結果亜平均回転角度± 45 度の範囲のものを合格とする。
③8唖 鉄骨工事におけるスタッド溶接部の 15°打撃曲げ検査は亜150 本又は主要部材個ごとに溶接①した本数のいずれか少ない方をロットとし亜ロットにつき本行う。
②
検査の結果不合格になった場合は亜同一ロットから更に本のスタッドを検査し亜本とも合格の場合は亜そのロットを合格とする。
ただし亜これら本のスタッドのうち本以上が不合格となった場合は亜そのロット全数につ③いて検査する。

P―5

問題

次の 1唖から 4唖の問いに答えなさい。

ただし亜留意事項は亜それぞれ異なる内容の記述とし亜材料の保管亜作業環境（気象条件等）亜安全に関する記述は除くものとする。

1唖 鉄筋コンクリート造建物のアルミサッシの枠回り目地に亜成分形変成シリコーン系シーリング材を充填するときの施工上の留意事項を 2 つ具体的に記述しなさい。
ただし亜被着面の確認及び清掃亜充填後の養生に関する記述は除くものとする。

2唖 壁のタイル張り下地モルタル面に亜陶磁器質タイル（小口タイル）を密着張りで張るときの施工上の留意事項を 2 つ具体的に記述しなさい。
ただし亜下地の調整亜張付けモルタルの調合亜タイルの割付けに関する記述は除くものとする。

3唖 鉄筋コンクリート造建物（階高ｍ程度）に亜間仕切壁の軽量鉄骨下地を取り付けるときの施工上の留意事項を 2 つ具体的に記述しなさい。
ただし亜施工箇所の点検亜修正及び墨出しに関する記述は除くものとする。

4唖 内装床工事において亜ビニル床シートを平場部に張り付けるときの施工上の留意事項を 2 つ具体的に記述しなさい。
ただし亜下地の調整茜補修亜張付け後の清掃に関する記述は除くものとする。

P―6

問題

市街地での事務所ビルの建設工事における右に示す工程表に関し亜次の問いに答えなさい。

なお亜解答の旬日は亜上旬亜中旬亜下旬で記述しなさい。
〔工事概要〕
構造茜規模：鉄骨造階建亜地下鉄筋コンクリート造階亜延べ面積 3,000 m 2 とし亜地業は亜アースドリル杭とする。
山

留

め：山留め壁は亜親杭横矢板工法で外部型枠兼用とし亜親杭は引き抜かないものとする。支保工は亜水平切梁工法とする。

乗 入 構 台：解体は亜建逃げ方式（屏風建て）による鉄骨建方と平行して行うものとする。
外壁仕上げ：金属パネル張りとし亜アルミニウム製横連窓建具とする。
屋 上 防 水：アスファルト防水の上亜保護コンクリート仕上げとする。

1唖 表中のＡ及びＢに該当する作業名をあげなさい。

2唖 作業の終了日が工程上最も不適当な作業名を表の中より選び亜適当な工程となるように亜その終了日を月次と旬日で定めなさい。

3唖 内装工事の床仕上げ張り（主にビニル床シート張り）作業の工程は未記入となっている。適当な工程となるように亜床仕上げ張り作業の開始日及び終了日の期日を月次と旬日で定めなさい。

P―7

月 次工 種

123着工
準備

4567

地下躯体完了乗入構台架け8910

躯体完了

乗入構台解体受電

ロングスパンエレベーター

仮 設 工 事1112竣工片付け・清掃外部足場
山留め親杭等打ち

土工

事

切梁架け

切梁払し

１次根切り Ａ

地 業 工 事鉄筋・型枠・コンクリート工事

アースドリル杭杭頭処理

捨コンクリート B１F床
基礎耐圧盤

２F床 ４F RF床B１F立上がり

アンカーボルト

防水保護コンクリート

３F ５F 塔屋・パラペット

鉄骨建方(歪み直し共)
デッキプレート敷き

鉄 骨 工 事B

耐火被覆
外壁下地鉄骨組み
屋上アスファルト防水

防 水 工 事
金属製建具
工
事

外壁シーリング
外部建具・ガラス取付け
内部建具取付け外壁金属パネル取付け

金 属 工 事天井・壁軽量鉄骨下地組み
壁ボード張り内 装 工 事

天井ボード張り内部塗装仕上げ塗 装 工 事

舗装・植栽

外 構 工 事
エレベーター工
事

据付工事

設 備 工 事

電気・給排水衛生・空調・他

検

中間検査

査

P―8

消防中間検査仮設使用

ELV労基署検査

完了検査

問題

次の問いに答えなさい。

1唖 請負関係を示した下図において亜建設業法上亜施工体制台帳の作成等及び技術者の設置に関する次の問いに答えなさい。
ただし亜下図のＡ社からＯ社のうちＫ社及びＮ社以外は亜建設工事の許可業者であり亜Ａ社が請け負った工事は建築一式工事とし亜Ｂ社〜Ｏ社が請け負った工事は亜建築一式工事以外の建設工事とする。

―

施工体制台帳を作成し亜工事現場ごとに備え置かなければならないすべての建設業者を亜会社名で答えなさい。

―

書面等により再下請負通知を行う再下請負通知人に該当するすべての建設業者を亜会社名で答えなさい。
―

下請負人であるＪ社からＯ社のうち亜工事現場に施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならないすべての下請負人を亜会社名で答えなさい。

発注者

Ａ社

Ｂ社

Ｃ社

請負代金 23,600 万円

請負代金 11,000 万円

請負代金 9,000 万円

Ｄ社

Ｅ社

Ｆ社

請負代金 2,800 万円 請負代金 1,700 万円

Ｊ社
請負代金

Ｋ社

500 万円 請負代金

Ｌ社

400 万円

請負代金

2唖 労働安全衛生法上亜建設業に属する事業のＧ社

請負代金 1,500 万円 請負代金 1,200 万円

Ｍ社

300 万円 請負代金

400 万円

Ｈ社

Ｉ社

請負代金 1,300 万円 請負代金 1,800 万円

Ｎ社
請負代金

Ｏ社

400 万円 請負代金

300 万円に当てはまる語句を記入しなさい。

①

事業者は亜土砂等が崩壊するおそれのある場所亜機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において②の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは亜当該②措置が適正に講ぜられるように亜上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。

③

が講ずべき当該場所に係る危険を防止するためのP―9