試験⎧⎜⎜⎜⎩

地受

験

番号氏

名

ઃ建学(後)⎫

受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください。 ⎜本日の受験地

仮受験番号仮―⎜⎜⎭平成 23 年度

ઃ級建築施工管理技術検定試験
学科試験問題（午後の部)
次の注意事項をよく読んでから始めてください。
〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 14 ページです。
唖試験時間は亜 13 時 30 分から 15 時 40 分です。
唖問題の解答の仕方は亜下記によってください。
イ唖〔No唖46〕〜〔No唖70〕までの 25 問題は亜全問題を解答してください。
ロ唖〔No唖71〕〜〔No唖82〕までの 12 問題のうちから亜 8 問題を選択し亜解答してください。
唖選択問題は亜解答数が指定数を超えた場合亜減点となりますから注意してください。
唖解答は亜別の解答用紙に亜〔HB〕の黒鉛筆か黒シャープペンシルで記入してください。
それ以外のボールペン茜サインペン茜色鉛筆などを使用した場合は亜採点されません。
唖問題は亜四肢択一式です。正解と思う肢の番号を次の例にしたがって塗りつぶしてください。

マーク例

●

塗りつぶし

唖マークを訂正する場合は亜消しゴムできれいに消して訂正してください。
唖解答用紙は亜雑書きしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙は亜計算等に使用しても差し支えありません。
10唖この問題用紙は亜午後の部の試験終了時まで在席した方のうち亜希望者は持ち帰ることができます。途中退席者や希望しない方の問題用紙は亜回収します。

B―1

※

問題番号
〔No阿46〕〜〔No阿70〕までの 25 問題は亜全問題を解答してください。

〔No唖 46〕

仮設計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 現場に設ける工事用の事務所は亜強度や防火性能を満足した上で亜経済性や転用性も重視して計画した。
2唖 作業員の仮設男性用小便所の箇所数は亜同時に就業する男性作業員 30 人以内ごとに個を設置する計画とした。
3唖 仮囲いを設けなければならないので亜その高さは地盤面から 1.5 m とする計画とした。
4唖 仮囲いは亜工事現場の周辺や工事の状況により危害防止上支障がないので亜設けない計画とした。

〔No唖 47〕

仮設設備の計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 工事用使用電力量が 90 kW 必要となったので亜低圧受電で契約することとした。
2唖 工事用電気設備のケーブルを直接埋設するので亜その深さを亜重量物が通過する道路下は1.2 m 以上とし亜埋設表示することとした。
3唖 工事用使用電力量の算出に用いる電灯の同時使用係数は亜1.0 とすることとした。
4唖 工事用使用電力量が工程上で極端なピークを生じるので亜一部を発電機で供給することとした。

〔No唖 48〕

施工計画書の作成に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 総合施工計画書は亜施工方針亜施工計画亜管理計画を含めて作成する。
2唖 総合施工計画書は亜工種別施工計画書を先に作成し亜それに基づき作成する。
3唖 工種別施工計画書は亜施工方針に大きく関わる主要な工事について作成する。
4唖 工種別施工計画に含まれる施工要領書は亜専門工事業者が作成してもよい。

B―2

〔No唖 49〕

施工計画に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 地下躯体の工事において亜作業員の通行用の渡り桟橋は亜切梁の上に設置する計画とした。
2唖 乗入れ構台の構造計算に採用する積載荷重は亜施工機械や車両などの荷重のほかに亜雑荷重として 1 kN/m 2 を見込む計画とした。
3唖 部材の剛性が小さい鉄骨は亜大ブロックにまとめて建入れ直しを行う計画とした。
4唖 仮設の荷受け構台は亜跳ね出しタイプで上階からワイヤロープでつる構造とし亜ワイヤロープの安全係数を 10 で計画した。

〔No唖 50〕

工事現場における材料の保管に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 車輪付き裸台で運搬してきた板ガラスは亜裸台に乗せたまま保管した。
2唖 ロール状に巻いたカーペットは亜屋内の乾燥した場所に亜縦置きにして保管した。
3唖 床シート類は亜屋内の乾燥した場所に亜直射日光を避けて縦置きにして保管した。
4唖 防水用の袋入りアスファルトは亜積み重ねを 10 段までとして保管した。

〔No唖 51〕

杭地業工事の支持地盤の確認において亜記録すべき事項に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 既製コンクリート杭のセメントミルク工法では亜全杭について掘削機駆動用電動機の消費電流値を記録する。
2唖 鋼杭の打込み工法では亜全杭について最終貫入量等を測定したものを記録する。
3唖 場所打ちコンクリート杭のアースドリル工法では亜全杭について掘削機駆動用電動機の消費電流値を記録する。
4唖 場所打ちコンクリート杭のオールケーシング工法では亜全杭について所定の深さから排出される土を確認し亜記録する。

B―3

〔No唖 52〕

労働基準監督署長へ提出する計画の届出に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 積載荷重 1 t 以上の人荷用のエレベーターを設置する場合は亜その計画を当該工事の開始の日の 14 日前までに届け出なければならない。
2唖 支柱の高さが 3.5 m 以上の型枠支保工を設置する場合は亜その計画を当該工事の開始の日の 30 日前までに届け出なければならない。
3唖 高さが 31 m を超える建築物を解体する場合は亜その計画を当該仕事の開始の日の 14 日前までに届け出なければならない。
4唖 ゴンドラを設置する場合は亜その計画を当該工事の開始の日の 30 日前までに届け出なければならない。

〔No唖 53〕

工程管理における進ちょく度管理に関する記述イ唖〜ニ唖を一般的な手順に並べたものとして亜最も適当なものはどれか。

イ唖作業員の増員亜施工方法の改善等の遅延対策を立てる。
ロ唖遅れている作業の工程表の作成や工程表によって余裕時間を再検討する。
ハ唖工程会議などで遅れの原因がどこにあるか調査する。
ニ唖工程表によって進ちょくの現状を把握する。

1唖 ハ → ニ → イ → ロ
2唖 ハ → ニ → ロ → イ
3唖 ニ → ハ → イ → ロ
4唖 ニ → ハ → ロ → イ〔No唖 54〕

高層建築の鉄骨工事において亜所要工期算出における各作業の一般的な能率に関する記

述として亜最も不適当なものはどれか。
1唖 タワークレーンの揚重ピース数は亜日当たり 40 〜 45 ピースとした。
2唖 トルシア形高力ボルトの締付けは亜人組で日当たり 900 〜 1,200 本とした。

3唖 現場溶接は亜日人当たりボックス柱で本亜梁で箇所とした。

4唖 タワークレーンのクライミングの回に要する日数は亜1.5 日とした。

B―4

〔No唖 55〕

工程の短縮のための工法として亜最も効果の少ないものはどれか。
ただし亜建物は一般的な事務所ビルで亜鉄骨鉄筋コンクリート造亜地下階亜地上階建とする。
1唖 地下躯体工事は亜逆打ち工法を採用する。
2唖 柱亜梁の鉄筋は亜先に鉄骨に取り付ける先組工法を採用する。
3唖 スラブ型枠には亜床型枠用鋼製デッキプレートを採用する。
4唖 鉄骨建方は亜水平積上げ方式を採用する。

〔No唖 56〕

ネットワーク工程表に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 トータルフロートは亜当該作業の最遅終了時刻（LFT）から当該作業の最早終了時刻(EFT）を差し引いて求められる。
2唖 クリティカルパス以外の作業でも亜フロートを消費してしまうとクリティカルパスになる。
3唖 フリーフロートが 0 ならば亜トータルフロートも必ず 0 である。
4唖 クリティカルパスは亜必ずしも本とは限らない。

〔No唖 57〕

日本工業規格（JIS）に規定する品質管理の用語に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。
1唖 許容差とは亜許容限界の上限と下限の差である。
2唖 かたよりとは亜計量的な観測値の最大値と最小値の差である。
3唖 ばらつきとは亜観測値茜測定結果の大きさがそろっていないこと亜又は不ぞろいの程度である。
4唖 誤差とは亜観測値茜測定結果から真の値を引いた値である。

〔No唖 58〕

建築施工における品質管理に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 目標品質を得るための管理項目を設定し亜次工程に渡してもよい基準としての管理値を明示する。
2唖 施工品質管理表（QC 工程表）の作成は亜工種別又は部位別とし亜一連の作業を重要度の高い順に並べる。
3唖 確認が必要な項目は亜品質管理計画に基づき亜試験又は検査を行う。
4唖 材料茜部材茜部品の受入れ検査は亜種別ごとに行い亜必要に応じて監理者の立会いを受ける。

B―5

〔No唖 59〕

レディーミクストコンクリートの品質管理に一般的に用いられる管理図として亜最も適当なものはどれか。

1唖 X − R 管理図
2唖 R 管理図
3唖 X 管理図
4唖 X 管理図〔No唖 60〕

JIS Q 9000（品質マネジメントシステム−基本及び用語）の用語の定義に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。
1唖 品質とは亜明示されている亜通常亜暗黙のうちに了解されている若しくは義務として要求されている亜ニーズ又は期待である。
2唖 品質特性とは亜要求事項に関連する亜製品亜プロセス又はシステムに本来備わっている特性である。
3唖 品質保証とは亜品質要求事項が満たされるという確信を与えることに焦点を合わせた品質マネジメントの一部である。
4唖 品質管理とは亜品質要求事項を満たすことに焦点を合わせた品質マネジメントの一部である。

〔No唖 61〕

鉄筋のガス圧接工事の試験及び検査に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 圧接部の抜取検査は亜試験方法について特記がなかったので亜超音波探傷試験で行った。
2唖 外観検査は亜圧接面のずれ亜鉄筋中心軸の偏心量亜折れ曲がりなどについて行った。
3唖 抜取検査の超音波探傷試験は亜検査ロットに対して箇所無作為に抜き取って行った。

4唖 抜取検査で不合格となったロットについては亜試験されていない残り全数に対して超音波探傷試験を行った。

B―6

〔No唖 62〕

壁面の陶磁器質タイル張り工事における試験及び検査に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 外壁のタイル張り及び屋内の吹抜け部分のタイル張りの打音検査は亜タイル張り面積の全面について行う。
2唖 接着力試験の試験体の個数は亜300 m 2 ごと及びその端数につき個以上とする。
3唖 二丁掛けタイルの接着力試験の試験体は亜タイルを小口平の大きさに切断して行う。
4唖 接着力試験の試験体の周辺部は亜試験に先立ち亜コンクリート面まで切断する。

〔No唖 63〕

品質を確保するための管理値に関する記述として亜最も不適当なものはどれか。

1唖 既製コンクリート杭の継手において亜現場溶接継手部の開先の目違い量の最大値は亜2 mmとした。
2唖 鉄骨梁の製品検査において亜梁の長さの限界許容差は亜哀 5 mm とした。
3唖 普通コンクリートにおいて亜荷卸し時の空気量の許容差は亜指定した空気量に対して亜哀 2.5 ％ とした。
4唖 高流動コンクリートにおいて亜荷卸し地点におけるスランプフローの許容差は亜指定したスランプフローに対して亜哀 7.5 cm とした。

〔No唖 64〕

建設業における特定元方事業者が亜労働災害を防止するため講ずべき措置として亜労働安全衛生法上亜定められていないものはどれか。

1唖 特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議会を定期的に開催しなければならない。
2唖 特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における作業間の連絡及び調整を行わなければならない。
3唖 作業場所の巡視を亜毎作業日に回以上行わなければならない。
4唖 関係請負人が新たに雇い入れた労働者に対し亜雇入れ時の安全衛生教育を行わなければならない。

B―7

〔No唖 65〕

建設工事の公衆災害を防止するための措置に関する記述として亜建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編）上亜誤っているものはどれか。

1唖 建設機械の使用に際しては亜機械類が転倒しないように亜その地盤の水平度亜支持耐力の調整などを行った。
2唖 防護棚（朝顔）は亜骨組の外側から水平距離で 1.5 m 突き出し亜水平面となす角度を 20 度とした。
3唖 地盤アンカーの施工において亜アンカーの先端が敷地境界の外に出るので亜隣地所有者の許可を得た。
4唖 地下水の排水に当たっては亜排水方法及び排水経路を確認し亜当該下水道及び河川の管理者に届け出た。

〔No唖 66〕

作業主任者の職務として亜労働安全衛生法上亜定められていないものはどれか。

1唖 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者は亜作業を行う区域内には亜関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
2唖 足場の組立て等作業主任者は亜器具亜工具亜安全帯等及び保護帽の機能を点検し亜不良品を取り除くこと。
3唖 型枠支保工の組立て等作業主任者は亜作業中亜安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
4唖 木造建築物の組立て等作業主任者は亜作業の方法及び順序を決定し亜作業を直接指揮すること。

〔No唖 67〕

仮設工事に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1唖 作業を行う箇所の深さが 1.4 m であったので亜昇降するための設備は設けなかった。
2唖 高さm の作業構台の床材間のすき間は亜3 cm とした。

3唖 登りさん橋の高さが 15 m であったので亜地盤面からの高さ 8 m の位置に踊場を設けた。
4唖 単管足場の場合亜建地を本組とする部分は亜建地の最高部から測って 31 m を超える部分とした。

B―8

〔No唖 68〕

建設現場における次の業務のうち亜事業者の講ずべき措置について亜労働安全衛生法
上亜誤っているものはどれか。

1唖 建設用リフトの運転の業務は亜当該業務に関する安全のための特別の教育を受けた者に行わせた。
2唖 移動式クレーンを除くつり上げ荷重が 5 t 未満のクレーンの運転の業務は亜当該業務に関する安全のための特別の教育を受けた者に行わせた。
3唖 機体重量 3 t 以上のブル茜ドーザーの運転の業務は亜当該業務に係る技能講習を修了した者に行わせた。
4唖 作業床の高さが 10 m 以上の高所作業車の運転の業務は亜当該業務に関する安全のための特別の教育を受けた者に行わせた。

〔No唖 69〕

ゴンドラに関する記述として亜ゴンドラ安全規則上亜誤っているものはどれか。

1唖 つり下げのためのワイヤロープが本のゴンドラでは亜安全帯をゴンドラに取り付けて作業を行うことができる。
2唖 ゴンドラ検査証の有効期間は年であり亜保管状況が良好であれば年を超えない範囲内で延長することができる。
3唖 ゴンドラを使用して操作を行う者が単独で作業を行う場合は亜操作の合図を定めなくてもよい。
4唖 ゴンドラを使用して作業を行っている箇所の下方には関係労働者以外の者の立ち入りを禁止し亜その旨を表示しなければならない。

〔No唖 70〕

有機溶剤作業主任者の職務として亜有機溶剤中毒予防規則上亜定められていないものはどれか。
1唖 屋内作業場で用いる有機溶剤等の区分を亜色分け等の方法により亜見やすい場所に表示すること。
2唖 局所排気装置亜プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を月を超えない期間ごとに点検すること。
3唖 作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され亜又はこれを吸入しないように亜作業の方法を決定し亜労働者を指揮すること。
4唖 当該業務に従事する労働者の送気マスク等の保護具の使用状況を監視すること。

B―9

※

問題番号
〔No阿71〕〜〔No阿82〕までの 12 問題のうちから亜8 問題を選択し亜解答してください。

〔No唖 71〕

用語の定義に関する記述として亜建築基準法上亜誤っているものはどれか。

1唖 倉庫の用途に供する建築物は亜特殊建築物である。
2唖 建築物の屋根は亜主要構造部である。
3唖 地下の工作物内に設ける店舗は亜建築物である。
4唖 構造上重要でない最下階の床の過半の修繕は亜大規模の修繕に該当する。

〔No唖 72〕

建築確認手続き等に関する記述として亜建築基準法上亜誤っているものはどれか。

1唖 鉄骨造階建の新築工事において亜特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは亜建築主は検査済証の交付を受ける前においても亜仮に亜当該建築物を使用することができる。
2唖 特定工程後の工程に係る工事は亜当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ亜施工することはできない。
3唖 防火地域及び準防火地域内において亜建築物を増築しようとする場合で亜その増築部分の床面積の合計が 10 m 2 以内のときは亜建築確認を受けなくても建築することができる。
4唖 鉄筋コンクリート造階建の既存の建築物にエレベーターを設ける場合亜建築確認を受けなければならない。

〔No唖 73〕

防火地域及び準防火地域以外の地域に次の建築物を建築する場合亜建築基準法上亜耐火建築物としなくてもよいものはどれか。
1唖 マーケットの用途に供する階建の建築物で亜延べ面積が 1,000 m 2 のもの
2唖 劇場の用途に供する建築物で亜主階が階にあるもの
3唖

階をホテルの用途に供する建築物

4唖 公会堂の用途に供する建築物で亜客席の床面積の合計が 500 m 2 のもの

B ― 10〔No唖 74〕

建設業の許可に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1唖 建設業の許可は亜年ごとにその更新を受けなければ亜その期間の経過によって亜その効力を失う。
2唖 Ａ県で建設業の許可を受けている建設業者が亜新たにＢ県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合は亜Ｂ県の知事の許可を受ける必要がある。
3唖 建設業の許可を受けた建設業者は亜許可を受けてから年以内に営業を開始せず亜又は引き続いて年以上営業を休止した場合は亜当該許可を取り消される。
4唖 発注者から直接請け負った建設工事を施工するに当たり亜下請代金の額が政令で定める金額以上の下請契約を締結する場合は亜特定建設業の許可を受けた者でなければならない。

〔No唖 75〕

元請負人の義務に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。

1唖 元請負人が請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは亜下請負人に対しこれに相応する下請代金を亜当該支払を受けた日から月以内で亜かつ亜できる限り短い期間内に支払わなければならない。
2唖 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は亜当該建設工事の下請負人が亜その下請負に係る建設工事の施工に関し亜建設業法その他法令の規定に違反しないよう亜当該下請負人の指導に努めるものとする。
3唖 元請負人は亜前払金の支払を受けたときは亜下請負人に対して亜資材の購入亜労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
4唖 元請負人は亜下請負人の請け負った建設工事の完成を確認した後亜下請負人が申し出たときは亜月以内に当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。

B ― 11

〔No唖 76〕

主任技術者又は監理技術者に関する記述として亜建設業法上亜誤っているものはどれか。
1唖 公共性のある施設又は多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては亜主任技術者又は監理技術者は亜工事現場ごとに亜専任の者でなければならない。
2唖 専任の主任技術者を必要とする建設工事のうち亜密接な関係のある以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては亜同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。
3唖 発注者から直接亜塗装工事を 500 万円で請け負った建設業者は亜主任技術者を工事現場に置かなければならない。
4唖 元請負人から鉄骨工事を億円で請け負った建設業者は亜監理技術者を工事現場に置かなければならない。

〔No唖 77〕

次の記述のうち亜労働基準法上亜誤っているものはどれか。

1唖 労働時間亜休憩及び休日に関する規定は亜監督又は管理の地位にある者には適用されない。
2唖 使用者は亜クレーンの運転の業務については亜日について時間を超えて労働時間を延長してはならない。
3唖 労働時間は亜事業場を異にする場合においても亜労働時間に関する規定の適用については通算する。
4唖 使用者は亜法に定める休日に労働させた場合においては亜通常の労働日の賃金より政令で定められた率以上の割増賃金を支払わなければならない。

〔No唖 78〕

次の記述のうち亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1唖 労働災害とは亜労働者の就業に係る建設物亜設備亜原材料亜ガス亜蒸気亜粉じん等により亜又は作業行動その他業務に起因して亜労働者が負傷し亜疾病にかかり亜又は死亡することをいう。
・2唖 作業環境測定とは亜作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン亜サンプリング及び分析をいう。
3唖 建設用リフトとは亜人及び荷を運搬することを目的とするエレベーターで亜土木亜建築等の工事の作業に使用されるものをいう。
4唖 石綿等とは亜石綿又は石綿をその重量の 0.1 ％ を超えて含有する製剤その他の物をいう。

B ― 12

〔No唖 79〕

建設業の事業場における安全衛生管理体制に関する記述として亜労働安全衛生法上亜誤っているものはどれか。

1唖 事業者は亜常時 100 人の労働者を使用する事業場では亜総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
2唖 事業者は亜常時 50 人の労働者を使用する事業場では亜安全管理者を選任しなければならない。
3唖 事業者は亜常時 50 人の労働者を使用する事業場では亜衛生管理者を選任しなければならない。
4唖 事業者は亜常時 30 人の労働者を使用する事業場では亜産業医を選任しなければならない。

〔No唖 80〕

次の記述のうち亜廃棄物の処理及び清掃に関する法律上亜誤っているものはどれか。

1唖 現場事務所から排出される図面亜書類は亜一般廃棄物である。
2唖 改築時に発生する木くず亜陶磁器くずは亜産業廃棄物である。
3唖 建築物の地下掘削で生じた建設発生土は亜産業廃棄物である。
4唖 軽量鉄骨下地材などの金属くずは亜産業廃棄物である。

〔No唖 81〕振動規制法上亜指定地域内における特定建設作業に関する記述として亜誤っているものはどれか。
ただし亜災害その他の非常時等を除く。

1唖 ブレーカーを使用し亜作業地点が連続して移動する作業であって亜日における作業に係る地点間の最大距離が 60 m を超える作業は亜特定建設作業である。
2唖 当該作業を開始した日に終わる作業は亜特定建設作業から除かれる。
3唖 特定建設作業の実施の届出には亜特定建設作業を伴う工程を明示した工事工程表を添付しなければならない。
4唖 特定建設作業を伴う建設工事の施工者は亜特定建設作業開始の日の出をしなければならない。

B ― 13日前までに実施の届

〔No唖 82〕

貨物自動車を使用して亜分割できない資材を運搬する際に亜道路交通法上亜当該車両の出発地を管轄する警察署長（出発地警察署長）の許可を必要とするものはどれか。

1唖 荷台の高さが 1 m の自動車に亜高さ 2.4 m の資材を積載して運搬する場合
2唖 積載する自動車の最大積載重量を超える資材を運搬する場合
・ ・

3唖 長さが 11 m の自動車に亜車体の前後に 0.5 m ずつはみ出す資材を積載して運搬する場合
4唖 資材を看守するため必要な最小限度の人員を亜荷台に乗せる場合

B ― 14