302号目次

協会誌トップページ

建設コンサルタンツ協会ホーム

Project brief 1

融資契約

融資団

プロジェクト紹介

世銀（50％）■ はじめにNISHIDA Masaru

日本工営株式会社
CS Team Leader

株式会社ニュージェック
Design Team Leader

電機、送電、鉄構の4 契約に分割

画から工事監理に携わり、本プロ

インドネシア共和国は、赤道付され、うち水車・発電機契約は時ジェクトについても1985年のプロ

近東西5,000km以上に渡り分散す

代のニーズに合わせ可変速揚水技

ジェクト形成調査から主導してきる13,700もの島々により構成され、術を導入する。図1にプロジェクトた実績がある。

人口約2.7億人（2020年）の大半は位置図、図2にプロジェクトスキー

首都ジャカルタを含むジャワ島にムを示す。
日本工営は1950年代から同国の国である一方、水力による発生電

PLN Engineering

工事請負契約注）％は資金負担率

土木工事

CGGC（中）・Daelim（韓）・Independent Consultant

施工監理

日本工営・ニュージェック・Indokoei（インドネシア現法）・Wiratman（尼）
JV

土木設計図書電気他

Wijaya Kariya（尼）JV西田 雅

MATSUI Yoshiyuki

居住する。世界第 2位の地熱資源

コンサルタント（施工監理・土木設計）

PLN（20％）～ 2つのRCCダム高速施工と大規模地下発電所空洞、可変速機の導入～
松井 義幸

コンサル契約インドネシア国営電力

AIIB（30％）

インドネシア国アッパーチソカン揚水発電
プロジェクトの概要

オーナー

図2

プロジェクトスキーム

表1

主要構造物の諸元設置が求められる。また流域内の

出力

1,040MW（260MW×4，うち可変速機2）

最大落差301.5m

ダム
地下発電所
水路系

上部

H=75.5m RCC

下部

H=98m RCC
W=26m, H=52m, L=270m
約2,000m×2条

森林を着工後5年以内に2,330haから3,800h aに拡大する目標が定められている。
上部・下部ダムの建設に伴い面積 3.7k m 2 の貯水池が形成され、765世帯の移転が発生する。事業■ プロジェクトの概要

者が用意した移転村への移転はほプロジェクトは、チソカン川と支ぼ完了しているが、影響を受ける多くの水力発電の開発・建設に携流チルマミス川の標高差を利用し住民に対して継続的なケアが必要

力は564 万 k W（2021年）であり、わり、現在もスマトラ島においてプた揚水発電計画で、上部ダム（堤である。事業者はコミュニティ道総電力の約7.5%を占める（再生可サンガン1 & 2、アサハン3の水力

高 75.5m）・下部ダム（同 98m）を路、学校やモスク、市場の新設な能エネルギー全体では11.3%）。

事業の工事監理を実施中である。

RCC（Roller Compacted Concrete）

どのCSR 活動を継続している。まアッパーチソカン揚水発電所プ

またニュージェックは、チソカン川工法で建設し、地下発電所を経由た就業機会の提供を強く要望されロジェクトは、インドネシア国営電を含むチタルム川水系においてサす る 延 長 約 2 k m、有 効 落 差 約ており、土木請負業者は建設作業力会社（P L N）が世界銀行ほかのグリン・チラタの2大水力事業の計300mの水路で繋ぐ。地下発電所員として地元住民の雇用に努めて融資を受け同国初となる出力104いる。

万 k W の大規模揚水発電所を西■ 技術面での課題と対応

ジャワ州、チタルム川の上流域に約60か月をかけて建設する事業でプロジェクトは、構想・計画時点ある。

図3

土木工事契約の締結後、工事用から長期が経過したため、発電計

施設レイアウト図画や構造設計の一部に見直しの必道路に大規模災害が発生し事業要が生じている。コンサルタントが休止。融資の一時中断や工事監理コンサルタントの交代など様々

チラタ水力発電所

な経緯を経て、2022 年 4月に日本
工営、ニュージェックおよび現地企業 2社から成る共同企業体が詳

ラジャマンダラ水力発電所
サグリン水力発電所

細設計および工事監理コンサルタ

アッパーチソカン揚水発電所

ント（FIDIC 工事契約約款における “エンジニア”）業 務を受 託し、2023年7月に本格的な再開を迎えた。建設工事は、土木、水車・発034

Civil Engineering Consultant

VOL.302 January 2024

図1

位置図（衛星写真：Google）

は幅 26m、高さ52m、長さ270mの

均気温は摂氏25度程度、年間降雨は、必要な変更、潜在リスク等を大空洞で、水車・発電機 4 台を設

量は約2,500mmで乾季を除き通年技術・契約・環境面からリストアッ置。発電 6.5時間・揚水 8時間で運の降雨がある。テナガザルやセンプし、事業者に提示・説明して早転する。表1に主要構造物の諸元、ザンコウなどの貴重種が多く生息期解決を働きかけてきた。以下に

図3に施設レイアウトを示す。

するため、サイト内には計15箇所、最も重要な3つの技術的課題につ■ プロジェクトを取り巻く環境

319haのBIA（生物多様性保護区）

いて述べる。

が設定され、開発に著しく制限が①RCCダム

図4にプロジェクトサイトの鳥瞰掛けられている。工事用道路の世界銀行の融資事業で設置され図を示す。サイトは標高700mからBIA 通過が避けられない場合、図るProject Review Panelの勧告を1,000mの山岳地帯に位置し、年平5に示すような渡橋やカルバートの受け、同国地震ハザードマップのCivil Engineering Consultant

VOL.302 January 2024035

図6

下部ダム階段式洪水吐の水理実験

図7

地下発電所 3D イメージと対応②で述べたAI技術や、前方探査で得られた情報をBIM/CIMに取り込み予測精度の向上と作業の効率化を図る計画である。

図4■ おわりにプロジェクトサイトの鳥瞰図（衛星写真：Google）

当プロジェクトは、インドネシア

国政府の再生可能エネルギーの導入促進政策において電力システム改訂（2017 年）を基に地震ハザーやRCC配合のゾーニングなどの最ド解析（S H A）が再検討された結新技術を導入し、世界屈指のRCC地下発電所位置ではプレートテ果、サイトの最大加速度（PGA）がダム高速施工を目指す。また、ダクトニクス活動に伴う地山応力が大きく上方修正された。両ダム（計ム下流域のBIAに配慮し効率的な作用し、急峻な地形、安山岩と堆約 100 万 m 3）の堤体積が増大し、減勢工とするため、バンドン工科積岩の互層から成る複雑な地質のRenewable Energy）発電割合の増設計と施工計画の策定ならびにコ

大学で水理模型実験を実施中であなかに発電所室・主変圧機室・変加による電力系統の動揺抑制や受ストと工程に大きく影響を及ぼしる（図6）。

換器室およびアクセストンネルがている。スロープ・レイヤー工法②発電所地下空洞

響の色濃い社会であり、外国人技給調整に有効であり、世界各国で地質を有し、かつ環境面の配慮が術者もそのことを十分に理解し、配置される。可変速揚水技術の導建設が増えている。図 8に可変速重要であることから、過去の経験融和を図ることが重要である。

入に伴い、施設配置、機器据付け、揚水発電利用の実例を示す。に基づいて潜在リスクに備えるリ

現在までに30名あまりの技術者運転・メンテナンスに必要なスペースクマネジメントプログラムを展開している。土木・水車発電機・送実施面での課題と対応
電・鉄構の4つの工事契約が交錯
サイトでは、民地と公有地の交する工事を安全に実施し品質と工錯やBIAの散在から、事業用地取得範囲がかなり限定されている。 期を遵守する。設計・施工段階における不具合事象を未然に防ぐた
工事着手以降、用地の伐採・地形め、BIM/CIMを活用する。例えば、測量が進んだ結果、工事用道路地下空洞に至る複数のトンネル掘ルートの一部地形が著しく急峻で削を同時にモニターする際、切羽道路施工が困難であることが判明した。事業者・土木請負業者・エン （掘り進めている先端部、最盛期には11切羽）の状態を少ない人員でジニアによる共同調査により既設村迅速・正確に評価し適正な支保工
道やトンネルを利用した迂回路案を選定する。貧弱な地質や湧水にや工法を提案し、パイロット道路を遭遇した場合には即座に対策を選施工して建設を進めるなど全体工択して実施する。技術面での課題
事工程への影響緩和を図っている。

が現地入りし、エンジニアとして事を開発し、空洞の逐次解析と合わせた分析・評価をすることで省力化とリスクマネジメントを向上する計画である。図 7に地下空洞の3Dイメージを示す。
③可変速揚水技術の導入

事業再開時に水車・発電機工事が新たに入札される機会をとらえ、4台の水車・発電機のうち2台を可変速揚水発電機に変更した。可変Civil Engineering Consultant

VOL.302 January 2024

動対策への寄与が期待されている。

当プロジェクトは複雑な地形・利用した掘削切羽の地質評価手法

036

り、国家エネルギー政策と気候変またサイト周辺は、イスラム教の影変更を行った。工事監理ではAIを自然・社会環境対策（左上：渡橋、右上：カルバート、下：移転村）

可変速揚水発電の利用の実例（関西電力奥多々良木発電所）■ 新たな取り組み

スを複数階に配置するレイアウト

図5の安定に資する重要な発電所であ
図8速 機の導入は、V R E（Va r i a b l e■

業者と工事請負業者の支援にあたっているが、各コンサルタントの本社の支援や日本の各機関の学術経験者の助言も得つつ、日本の高品質なインフラ輸出を担えるよう、情熱と使命感を持って取り組んでいる。品質・工期・コスト・環境・安全を確保し、かつ早期に事業を軌道に乗せて完成に導くことが、同国の期待に沿うことになるとともに、ここでの切磋琢磨が国際的な大規模プロジェクトを担える技術者への成長に繋がることを切に期待する。

Civil Engineering Consultant

VOL.302 January 2024037