第3回 大井川水資源検討委員会

平成27年7月5日（日） 13時00分～

1

本日の委員会の内容（報告）
１．第２回委員会の概要
２．第２回委員会における主なご意見
３．計測計画３計測計画①西俣測水所の設置②西俣堰堤上流での河川流量計測地点の追加
４．導水路トンネルに関する調査①地質調査②河川流量計測地点の追加（参考）環境調査（動植物 の対応）
（参考）環境調査（動植物への対応）（その他）
５．今後のスケジュール

2

本日の委員会の内容（報告）
１．第２回委員会の概要
２．第２回委員会における主なご意見
３．計測計画３
計測計画①西俣測水所の設置②西俣堰堤上流での河川流量計測地点の追加
４．導水路トンネルに関する調査①地質調査②河川流量計測地点の追加（参考）環境調査（動植物 の対応）
（参考）環境調査（動植物への対応）（その他）
５．今後のスケジュール

3

第２回委員会の概要○第２回委員会の内容【報告】
１．第１回委員会の概要
２．第１回委員会における主なご意見【審議】
３ 環境保全措置（計画段階）の深度化
３．環境保全措置（計画段階）の深度化①新たな水源の確保②トンネル湧水の非常口までのポンプアップ③導水路トンネル
４．まとめ【【その他】】
５．今後のスケジュール○総括・現段階における環境保全措置として、導水路トンネルが最も適切な案である。
・導水路トンネル計画について早期に深度化し、計画を具体化することが望ましい。
4

本日の委員会の内容（報告）
１．第２回委員会の概要
２．第２回委員会における主なご意見
３．計測計画３計測計画①西俣測水所の設置②西俣堰堤上流での河川流量計測地点の追加
４．導水路トンネルに関する調査①地質調査②河川流量計測地点の追加（参考）環境調査（動植物 の対応）
（参考）環境調査（動植物への対応）（その他）
５．今後のスケジュール

5

第２回委員会における主なご意見・水力発電所の導水路トンネル工事について、出水状況等の追加の情報があれば教えてほしい。
情報があれば教えてほしい・導水路トンネルの検討にあたり導水に必要な断面や勾配を適切に導水路トンネルの検討にあたり導水に必要な断面や勾配を適切に設計してほしい。
・工事中のトンネル湧水も早期に導水路トンネルから自然流下できるように、導水路トンネルに絞った調査を集中的に進めることが望ましい。

このうち、水力発電所の導水路トンネル工事について、出水状況等の追加の情報について報告します。
6

二軒小屋発電所導水路トンネルにおける出水への対応【事象（平成 年 月【事象（平成５年５月２９日））】
・ＴＢＭマシン（Φ２７００ｍｍ）で掘削中、沢のほぼ真下で０．５～０．６ｍ幅の断層が走っている場所で出水が発生しました。
【対策】
・新たに釜場を掘削し、排水用ポンプを設置しました。
・流出したズリを人力で処理しました。
・対策に６日間を要し その後掘削を開始しました
・対策に６日間を要し、その後掘削を開始しました。
（参考：平成５年２月８日は対策に７日間を要しました。）
湧水量m3/分 16

合流トンネル

西俣トンネル最終16.8m3/分

1412H5.5.29出水

108H5.2.8出水

6合流点

421000

2000

3000

4000

5000 トンネル延長（m）

写真 配管状況※「二軒小屋・赤石沢発電所建設工事報告」 （中部電力株式会社、平成9年3月）を参考に作成※施工会社からの情報提供を参考に作成

7

本日の委員会の内容（報告）
１．第２回委員会の概要
２．第２回委員会における主なご意見
３．計測計画３計測計画①西俣測水所の設置②西俣堰堤上流での河川流量計測地点の追加
４．導水路トンネルに関する調査①地質調査②河川流量計測地点の追加（参考）環境調査（動植物 の対応）
（参考）環境調査（動植物への対応）（その他）
５．今後のスケジュール

8西俣測水所の設置
・西俣川に河川流量を常時計測する測水所を設置しました。
西俣川に河川流量を常時計測する測水所を設置しました。
・平成２７年５月下旬から計測機器を設置し、計測を始めています。

上流

西俣川

下流
←名古屋方

西俣測水所

品川方→：計画路線

大井川上流
流下流

9

本日の委員会の内容（報告）
１．第２回委員会の概要
２．第２回委員会における主なご意見
３．計測計画３計測計画①西俣測水所の設置②西俣堰堤上流での河川流量計測地点の追加
４．導水路トンネルに関する調査①地質調査②河川流量計測地点の追加（参考）環境調査（動植物 の対応）
（参考）環境調査（動植物への対応）（その他）
５．今後のスケジュール

10西俣堰堤上流の状況
・第１回委員会でご意見のありました、西俣堰堤上流においてトンネル掘削により河・第１回委員会でご意見のありました
西俣堰堤上流においてトンネル掘削により河川流量に影響が出ない範囲に計測地点を設けるために、流域が計画路線から離れている北俣で現地調査を行いました。

北俣

西俣堰堤

←名古屋方

西俣川

品川方→

：計画路線
計画路線
：北俣流域

11

西俣堰堤上流での河川流量計測地点の追加
・北俣において河川流量計測に適した地点が見つかりましたので、月一回計測を実施します。

追加 北俣西俣堰堤

←名古屋方

西俣川
非常口

品川方→非常口大井川
追加する流量調査地点の状況〔河川流量計測〕
：常時計測
（３地点）
：月一回計測
月 回計測 （５地点）：月一回計測 （１地点追加）：年二回計測 （３７地点）

：計画路線

12

本日の委員会の内容（報告）
１．第２回委員会の概要
２．第２回委員会における主なご意見
３．計測計画３
計測計画①西俣測水所の設置②西俣堰堤上流での河川流量計測地点の追加
４．導水路トンネルに関する調査①地質調査②河川流量計測地点の追加（参考）環境調査（動植物 の対応）
（参考）環境調査（動植物への対応）（その他）
５．今後のスケジュール

13

導水路トンネルに伴う地質調査項目【目的】
・導水路トンネルの詳細なルート、施工方法、環境への影響を検討
導水路トンネルの詳細なル ト 施工方法 環境への影響を検討するため、地質調査を計画しています。
【地質調査】
・地表踏査： 地山全体の地質の状況を把握
・鉛直ボーリング：鉛直ボ
グ 地質、地下水の状況を把握
・弾性波探査： 地山の強度・破砕帯などの地山性状を把握
・電気探査： 断層破砕帯、変質帯、地下水分布を把握
断層破砕帯 変質帯 地下水分布を把握
・室内試験： 地山の物理的な状況を把握

14

導水路トンネルに伴う地質調査計画
←名古屋方

西俣川

非常口

品川方→

非常口

大井川

：計画路線
：導水路トンネル（概略）〔地質調査〕：地表踏査
表踏※鉛直ボーリングおよび弾性波探査はアプローチ可能な地点で行います。

15

本日の委員会の内容（報告）
１．第２回委員会の概要
２．第２回委員会における主なご意見
３．計測計画３
計測計画①西俣測水所の設置②西俣堰堤上流での河川流量計測地点の追加
４．導水路トンネルに関する調査①地質調査②河川流量計測地点の追加（参考）環境調査（動植物 の対応）
（参考）環境調査（動植物への対応）（その他）
５．今後のスケジュール

16

導水路トンネルに伴う河川流量計測地点の追加
←名古屋方

西俣川
非常口

品川方→非常口

①
大井川

：計画路線
：導水路トンネル（概略）〔河川流量計測〕
：常時計測
（３地点）
：月一回計測
月 回計測 （６地点）：年二回計測 （３７地点）：年二回計測 （２地点追加）②17

導水路トンネルに伴う河川流量計測地点の追加
・導水路トンネル掘削に伴い、影響が生じる可能性があると想定される沢を対象
・導水路トンネル掘削に伴い影響が生じる可能性があると想定される沢を対象にその流域の下流地点において流量計測を行います。

新たに計測する沢①

新たに計測する沢②

18

本日の委員会の内容（報告）
１．第２回委員会の概要
２．第２回委員会における主なご意見
３．計測計画３
計測計画①西俣測水所の設置②西俣堰堤上流での河川流量調計測地点の追加
４．導水路トンネルに関する調査①地質調査②河川流量計測地点の追加（参考）環境調査（動植物 の対応）
（参考）環境調査（動植物への対応）（その他）
５．今後のスケジュール

19【参考】導水路トンネルに伴う動植物への対応の考え方
・導水路トンネル上部の沢について、重要種の生息・生育状況調査を実施します。
・工事着手前に地質調査を実施し、沢の直下や破砕帯等の通過時には必要に応じて地盤への注入等を実施することにより 沢水へのには必要に応じて地盤への注入等を実施することにより、沢水への影響の回避・低減を図ります。
・工事中は、河川や沢の流量とともに、トンネルの湧水を測定して、減水の傾向が認められる場合には、重要な種の生息・生育する沢の動植物のモニタリングを行います。の動植物のモニタリングを行います
・重要な種への影響が生じるおそれがある場合には、移植などの環重要な種 の影響が生じるおそれがある場合には、移植などの環境保全措置を講じます。

20

【参考】導水路トンネルに伴う動植物調査箇所について【導水路トンネルに伴う動植物調査】
・導水路トンネルの直上に位置する沢について
導水路トンネルの直上に位置する沢について、地図上に記載の沢だけでなく、地図上に記載の沢だけでなく流量の少ない沢や支流部を含め、アプローチが可能な全ての沢において重要な種の生息・生育状況を確認しています。
（調査項目）
哺乳類、爬虫類、両生類、昆虫類、魚類、底生動物、植物相（踏査・調査実施箇所）（踏査調査実施箇所）
踏査した沢：１１箇所
調査している沢 ：４箇所

・導水路トンネルの坑口となる椹島付近において重要な種の生息・生育状況を確認します。
（調査項目）
哺乳類
哺乳類、一般鳥類、希少猛禽類、爬虫類、両生類、昆虫類、真正クモ類、般鳥類 希少猛禽類 爬虫類
生類 昆虫類 真 ク 類
陸産貝類、植物相、植生、キノコ類
21

【参考】導水路トンネルに伴う動植物調査箇所の追加
←名古屋方

西俣川

非常口

品川方→

非常口

大井川

：計画路線
：導水路トンネル（概略）〔環境調査〕：動植物調査（２０箇所）：トンネル上部の沢 （４箇所追加）：トンネル坑口部（１箇所追加）22

本日の委員会の内容（報告）
１．第２回委員会の概要
２．第２回委員会における主なご意見
３．計測計画３
計測計画①西俣測水所の設置②西俣堰堤上流での河川流量計測地点の追加
４．導水路トンネルに関する調査①地質調査②河川流量計測地点の追加（参考）環境調査（動植物 の対応）
（参考）環境調査（動植物への対応）（その他）
５．今後のスケジュール

23

今後のスケジュール

次回の委員会は、平成２７年秋ごろを予定しています。

24