試

験

地受

験

番号

氏

名

1建実(臨時)

⎫

⎧
⎜
⎜
⎜
⎩

受験地変更者は上欄のほか亜本日の受験地と仮受験番号を記入してください。 ⎜本日の受験地

仮受験番号仮―⎜⎜⎭平成 30 年度

１級建築施工管理技術検定試験
実地試験問題（臨時）平成 30 年 11 月 11 日(日)次の注意事項をよく読んでから始めてください。

〔注意事項〕

唖ページ数は亜表紙を入れて 10 ページです。
唖試験時間は亜 10 時 15 分から 13 時 15 分です。
唖試験問題は亜 6 問題です。
唖解答用紙は亜別紙（両面）になっています。
唖解答は亜解答用紙の定められた範囲内に亜黒鉛筆か黒シャープペンシルで記入してください。
唖解答用紙は亜雑書きをしたり亜よごしたり亜折り曲げたりしないでください。
唖この問題用紙は亜計算等に使用しても差し支えありません。
唖この問題用紙は亜試験終了時まで在席した場合に限り亜持ち帰りを認めます。
途中退席する場合は亜持ち帰りできません。

p―1

DAW-建臨.smd Page 1

18/10/23 11:22 v3.51

問題ઃ

少子高齢化や技能労働者の不足の中で亜建設業が継続的な活動を続けていくためには生産性の向上が求められており亜中でも建設現場における労働生産性の向上が喫緊の課題である。
あなたが経験した建築工事のうち亜品質を確保したうえで亜現場作業の軽減及び工期の短縮を図った工事を 1 つ選び亜工事概要を具体的に記述したうえで亜次の 1唖及び 2唖の問いに答えなさい。
なお亜建築工事とは亜建築基準法に定める建築物に係る工事とし亜建築設備工事を除くものとする。

〔工事概要〕
イ唖工事名ロ唖工 事 場 所
ハ唖工 事 の 内 容⎛⎞
主な外部仕上げ亜主要室の内部仕上げ⎝ 改修等の場合：建物用途亜建物規模亜主な改修内容及び施工数量 ⎠ニ唖工

(年号又は西暦で年月まで記入）

期

新築等の場合：建物用途亜構造亜階数亜延べ面積又は施工数量

ホ唖あなたの立場

1唖 工事概要であげた工事において亜あなたが実施した現場作業の軽減及び工期の短縮の事例をそれぞれ 1 つあげ亜次の①から④を具体的に記述しなさい。
ただし亜つの事例の②から④はそれぞれ異なる内容の記述とする。

①

工種又は部位等②

実施したことと品質確保のための留意事項③

実施したことが現場作業の軽減又は工期の短縮に結び付く理由④

現場作業の軽減又は工期の短縮以外に得られた副次的効果

2唖 工事概要であげた工事にかかわらず亜あなたの今日までの工事経験に照らして亜1唖で記述した内容以外の建設現場における労働生産性の向上のための取組みについて亜2 つ事例をあげ亜取り組んだことと亜それによって得られる効果について具体的に記述しなさい。
ただし亜つの事例は異なる内容の記述とする。

p―2

DAW-建臨.smd Page 2

18/10/23 11:22 v3.51

問題઄

建築工事における次の 1唖から 3唖の仮設物について亜設置計画の作成に当たり留意し亜検討した事項を亜それぞれ 2 つ具体的に記述しなさい。
ただし亜解答はそれぞれ異なる内容の記述とし亜申請手続亜届出及び運用管理に関する記述は除くものとする。また亜使用資機材に不良品はないものとする。

1唖 場内仮設道路

2唖 建設用リフト

3唖 排水（濁水）処理設備

p―3

DAW-建臨.smd Page 3

18/10/23 11:22 v3.51

問題અ

次の 1唖から 8唖の各記述において亜記述ごとの①から③の下線部の語句又は数値のうち最も不適当な箇所番号を 1 つあげ亜適当な語句又は数値を記入しなさい。

1唖 地盤の平板載荷試験は亜地盤の変形や強さなどの支持力特性を調べるための試験である。
試験は亜直径 20 cm 以上の円形の鋼板に油圧ジャッキ により垂直荷重を与え亜載荷圧力亜載①②荷時間亜沈下量を測定する。
また亜試験結果より求まる支持力特性は亜載荷板直径の 1.5〜2.0 倍程度の深さの地盤が対象③となる。

2唖 山留め工事における切梁を鉛直方向に対して斜めに取り付けた斜め切梁においては亜切梁軸力の鉛直分力が作用するため亜山留め壁側の腹起しの受けブラケットに加え亜押えブラケットを取①り付け亜反対側は十分な剛性を有する控え杭や躯体で受ける。
また亜腹起しにはスチフナー補強を行い亜ウェブの局部せん断やフランジの曲がりを防止する。
②控え杭で受ける場合は亜プレロードの導入により控え杭に荷重を与え亜根切り後の変位量を低③減させる。ただし亜軟弱地盤では控え杭の変位量が大きくなるため亜躯体で受けるようにする。
③3唖 場所打ちコンクリート杭地業のオールケーシング工法において亜地表面下 10 m 程度までのケーシングチューブの初期の圧入精度によって以後の掘削の鉛直精度が決定される。
掘削はドリリングバケット を用いて行い亜次スライム処理は亜孔内水が多い 場合には亜①②沈殿バケットを用いて処理を行う。また亜沈殿物が多い場合には亜コンクリート打込み直前まで③に次スライム処理を行う。

p―4

DAW-建臨.smd Page 4

18/10/23 11:22 v3.51

4唖 鉄筋の機械式継手において亜カップラー等の接合部分の耐力は亜継手を設ける主筋等の降伏点に基づく耐力以上とし亜引張力の最も小さな位置に設けられない場合は亜当該耐力の 1.35 倍以①上の耐力又は主筋等の引張強さに基づく耐力以上とする。
モルタル亜グラウト材その他これに類するものを用いて接合部を固定する場合にあっては亜当該材料の強度を 50 N/mm 2 以上とする。
②ナットを用いた曲げモーメントの導入によって接合部を固定する場合にあっては亜所定の数値③以上の曲げモーメント値とし亜導入軸力は 30 N/mm 2 を下回ってはならない。
③5唖 鉄筋のガス圧接を手動で行う場合亜突き合わせた鉄筋の圧接端面間のすき間はmm 以下で亜①偏心亜曲がりのないことを確認し亜還元炎で圧接端面間のすき間が完全に閉じるまで加圧しながら加熱する。
圧接端面間のすき間が完全に閉じた後亜鉄筋の軸方向に適切な圧力を加えながら亜中性炎によ②り鉄筋の表面と中心部の温度差がなくなるように十分加熱する。
このときの加熱範囲は亜圧接面を中心に鉄筋径の倍程度とする。
③6唖 型枠の構造計算に用いる積載荷重は亜労働安全衛生規則に亜設計荷重として亜型枠支保工が支えている物の重量に相当する荷重に亜型枠m 2 につき 100 kg 以上の荷重を加えた荷重と定①められている。
通常のポンプ工法による場合亜打込み時の積載荷重は 1.5 kN/m 2 とする。
②打込みに一輪車を用いる場合亜作業員亜施工機械亜コンクリート運搬車及びそれらの衝撃を含めて亜積載荷重は 2.5 kN/m 2 を目安とする。
③p―5

DAW-建臨.smd Page 518/10/23 11:22 v3.51

7唖 コンクリートポンプを用いてコンクリートを打ち込む際亜コンクリートポンプ台当たりの日の打込み量の上限は 250 m 3 を目安とし亜輸送管の大きさは圧送距離亜圧送高さ亜コンクリートの①圧送による品質への影響の程度などを考慮して決める。
輸送管の径が大きいほど圧力損失が大きくなる。
②
コンクリートの圧送に先立ちポンプ及び輸送管の内面の潤滑性の保持のため亜水及びモルタル③を圧送する。

8唖 鉄骨の完全溶込み溶接において亜完全溶込み溶接突合せ継手及び角継手の余盛高さの最小値はmm とする。
①

裏当て金付きのＴ継手の余盛高さの最小値は亜突き合わせる材の厚さのとし亜材の厚さが40 mm を超える場合は 10 mm とする。
②
1
裏はつりＴ継手の余盛高さの最小値は亜突き合わせる材の厚さのとし亜材の厚さが 40 mm
10③を超える場合は mm とする。
余盛は応力集中を避けるため亜滑らかに仕上げ亜過大であったり亜ビード表面に不整があってはならない。

p―6

DAW-建臨.smd Page 6

18/10/23 11:22 v3.51

問題આ

次の 1唖から 4唖の問いに答えなさい。

ただし亜解答はそれぞれ異なる内容の記述とし亜材料の保管亜作業環境（気象条件等）及び作業員の安全に関する記述は除くものとする。

1唖 屋上アスファルト防水（断熱工法）工事において亜保護コンクリートを打設する場合に用いる絶縁用シートについて亜施工上の留意事項を 2 つ亜具体的に記述しなさい。
ただし亜下地に関する記述は除くものとする。

2唖 屋内床仕上げの下地をコンクリート直均し仕上げとする場合の亜施工上の留意事項を 2 つ亜具体的に記述しなさい。
ただし亜コンクリートの調合に関する記述は除くものとする。

3唖 屋内の天井ボード張りに用いる軽量鉄骨天井下地工事について亜施工上の留意事項を 2 つ亜具体的に記述しなさい。
ただし亜インサートの墨出しに関する記述は除くものとする。

4唖 外壁下地モルタル面に二丁掛タイルを密着張りとする場合の亜施工上の留意事項を 2 つ亜具体的に記述しなさい。
ただし亜下地清掃亜張付けモルタルの調合亜タイルの割付け及びタイル面洗いに関する記述は除くものとする。

p―7

DAW-建臨.smd Page 7

18/10/23 11:22 v3.51

問題ઇ

市街地での事務所ビルの建設工事において亜各階を施工量のほぼ等しいＡ工区とＢ工区に分けて躯体工事を行うとき亜右の躯体工事工程表（ 階柱亜 階床梁部分）に関し亜次の 1唖から 3唖の問いに答えなさい。
工程表は作成中のもので亜検査や設備関係の作業については省略している。
各作業の内容並びに鉄筋及び型枠の各作業班の担当は作業内容表のとおりであり亜Ａで始まる作業名はＡ工区の作業を亜Ｂで始まる作業名はＢ工区の作業を示すが亜作業Ａ及び作業Ｂについては作業内容及び担当する作業班を記載していない。
なお亜各作業は一般的な手順に従って施工されるものとする。
また亜各作業を担当する作業班は複数の作業を同時に行わず亜各作業は先行する作業が完了してから開始するものとする。

〔工事概要〕
途：事務所用構造茜規模：鉄筋コンクリート造地下階亜地上階亜延べ面積 3,200 m 2

鉄筋コンクリート製の壁はなく亜階段は鉄骨造で別工程により施工する。

1唖 作業Ａ

及び作業Ｂの作業内容を記述しなさい。

始 から◯
終 までの総所要日数を記入しなさい。
2唖 ◯ただし亜各作業班は工程に影響を及ぼさないだけの班数が確保できているものとする。
また亜この日数で工事を行うときに亜最低限手配すべき型枠作業班の班数を記入しなさい。

3唖 鉄筋作業班が班しか手配できないことが判ったため亜工程を見直すこととなった。
このときの亜次の記述のに当てはまる語句又は数値をそれぞれ記入しなさい。

工程の見直しに当たって亜鉄筋作業班は同じ作業内容を続けて行うこととしたため亜作業Ａ

は亜作業Ａの完了後で作業名

このため亜総所要日数はいあ日亜作業Ｂの完了後でないと開始できない。のフリーフロートはう日となる。

p―8

DAW-建臨.smd Page 8

18/10/23 11:22 v3.51

躯体工事工程表（（Ａ工区）

階柱亜階床梁部分）

Ａ1Ａ2Ａ3Ａ4Ａ5Ａ6Ａ71223122

始（Ｂ工区）

凡例

Ｂ1Ｂ2Ｂ3Ｂ4Ｂ5Ｂ6Ｂ71223122Ｃ1Ｃ1Ｃ211

終作業Ｃの所要日数が１日であることを表している。

作業内容表
作 業 名Ａ亜Ｂ
Ａ亜Ｂ

作業

内容担

当

階墨出し
柱の配筋

鉄筋作業班

Ａ亜Ｂ

Ａ亜Ｂ

梁型枠の組立て（梁下支保工を含む）

型枠作業班

Ａ亜Ｂ

フラットデッキの敷設型枠作業班

Ａ

亜Ｂ

梁の配筋鉄筋作業班

Ａ

亜Ｂ

床の配筋

鉄筋作業班

Ｃ

清掃及び打込み準備（Ａ工区及びＢ工区）

Ｃ

コンクリート打込み（Ａ工区及びＢ工区）

p―9

DAW-建臨.smd Page 9

18/10/23 11:22 v3.51

問題ઈ

次の 1唖から 3唖の問いに答えなさい。

1唖 建設業法に基づく特定建設業者の下請代金の支払期日等に関する次の文章において亜に当てはまる語句又は数値を記入しなさい。

特定建設業者が①となった下請契約（下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が 4,000 万円以上の法人であるものを除く。）における下請代金の支払期日は亜下請負人からその請け負った建設工事の完成した旨の通知を受け亜検査によって建設工事の完成を確認した
後亜下請負人が当該建設工事の引渡しを申し出た日（下請契約において定められた工事完成の時期から 20 日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合にあっては亜その一定の日。
）から起算して②日を経過する日以前において亜かつ亜できる限り短い期間内において定められなければならない。

2唖 建築基準法施行令に基づく落下物に対する防護に関する次の文章において亜に当てはまる語句又は数値を記入しなさい。

建築工事等において工事現場の境界線からの水平距離が 5 m 以内で亜かつ亜地盤面からの高さがは亜③④m 以上の場所からくず亜ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合においてを用いる等当該くず亜ごみ等が工事現場の周辺に飛散することを防止するための措置を講じなければならない。

3唖 労働安全衛生法に基づく元方事業者の講ずべき措置等に関する次の文章において亜に当てはまる語句を記述しなさい。

元方事業者は亜関係請負人又は関係請負人のに基づく⑥⑤が亜当該仕事に関し亜この法律又はこれの規定に違反していると認めるときは亜是正のため必要な指示を行わなければならない。

p ― 10DAW-建臨.smd Page 10

18/10/23 11:22 v3.51

DAW-建臨.smd Page 11

18/10/23 11:22 v3.51