目次
1． 情報化施工の取組み経緯......................................................... 1
2． トータルステーションを用いた出来形管理について ................................. 52.1 トータルステーションを用いた出来形管理システム構築の経緯 ..................... 52.2 試行工事概要 ................................................................ 83． 平成 17 年度試行工事実施内容 ................................................... 103.1 試行工事事前準備............................................................ 103.1.1 試行工事実施概要 ........................................................ 103.1.2 出来形管理項目の検討 .................................................... 113.2 平成 17 年度試行工事用出来形管理要領(案)･同監督・検査要領(案)の改訂 .......... 193.2.1 請負者用出来形管理要領(案)の改訂 ........................................ 193.2.2 TS を用いた出来形管理の監督・検査要領（案）の作成 ........................ 20
3.3 試行現場における説明会の実施................................................ 21
3.3.1 説明資料の作成 .......................................................... 213.3.2 デモンストレーションの実施 .............................................. 23
3.4 試行現場における実施結果.................................................... 24
3.4.1 試行現場における数日程度の技術的指導 .................................... 24
3.4.2 東北での試行工事内容 .................................................... 26
3.4.3 関東での試行工事内容 .................................................... 29
3.4.4 中部での試行工事内容 .................................................... 33
3.4.5 中国での試行工事内容 .................................................... 363.4.6 四国での試行工事内容 .................................................... 38
3.4.7 九州での試行工事内容 .................................................... 39
3.4.8 試行工事での課題と対応策 ................................................ 41
4． 平成 18 年度試行工事実施内容 ................................................... 45
4.1 試行工事事前準備............................................................ 45
4.1.1 試行工事概要 ............................................................ 45
4.1.2 現場試行に関わる工事実施計画書（案）の作成 .............................. 45
4.2 平成 18 年度試行工事用出来形管理要領(案)・監督検査マニュアルの作成 ........... 54
4.2.1 平成 18 年度試行工事用 TS を用いた出来形管理要領(案) ...................... 54
4.2.2 平成 18 年度試行工事用監督検査マニュアルの作成 ........................... 554.3 試行現場における説明会の実施................................................ 56
4.3.1 説明会資料 .............................................................. 564.3.2 説明会実施スケジュール .................................................. 564.4 試行現場における実施結果.................................................... 57
4.4.1 試行現場における数日程度の技術的指導 .................................... 57
4.4.2 東北試行工事内容 ........................................................ 604.4.3 関東試行工事内容 ........................................................ 614.4.4 中部試行工事内容 ........................................................ 62

4.4.5 近畿試行工事内容 ........................................................ 63
4.4.6 中国試行工事内容 ........................................................ 64
4.4.7 四国試行工事内容 ........................................................ 65
4.4.8 九州試行工事内容 ........................................................ 66
4.4.9 試行工事での課題 ........................................................ 67
4.4.10 今後の対応策 ........................................................... 84
4.5 出来形管理要領(案)（道路土工編）の作成 ...................................... 86
4.5.1 TS を用いた出来形管理要領(案)の修正 ...................................... 86
5． 平成 19 年度試行工事実施内容 ................................................... 87
5.1 試行工事実施概要............................................................ 87
5.1.2 試行現場概要 ............................................................ 87
5.1.3 河川土工への適用性について .............................................. 88
5.2 平成 19 年度試行工事用出来形管理要領(案)・監督検査マニュアルの作成 ........... 96
5.2.1 平成 19 年度試行工事用 TS を用いた出来形管理要領(案) ...................... 96
5.2.2 H19 年度試行工事用監督検査マニュアルの作成 ............................... 97
5.3 試行現場における説明会の実施................................................ 98
5.3.2 説明会資料の作成 ........................................................ 98
5.3.3 説明会実施記録 .......................................................... 98
5.4 試行現場における実施結果.................................................... 99
5.4.1 試行現場における数日程度の技術的指導 .................................... 99
5.4.2 北海道試行工事内容 ..................................................... 1005.4.3 関東試行工事内容 ....................................................... 102
5.4.4 近畿試行工事内容 ....................................................... 104
5.4.5 九州試行工事内容 ....................................................... 105
5.4.6 試行工事での課題と対応策 ............................................... 107
5.5 出来形管理要領(案)・監督検査の手引き（案）の作成 ........................... 109
5.5.1 TS を用いた出来形管理要領(案)の修正 ..................................... 109
5.5.2 監督・検査の手引き（案）の作成 ......................................... 110【参考資料】
・「トータルステーションを用いた出来形管理要領（案）」（土工編） 平成 17 年 3 月
・「施工管理情報を搭載したトータルステーションによる出来形管理要領（試行案）」（道路土工編） 平成 17 年 10 月
・「施工管理データを搭載したトータルステーションによる出来形管理要領（試行案）」（道路土工編）

平成 18 年 10 月

・「施工管理データを搭載したトータルステーションによる出来形管理要領（案）」（道路土工編）

平成 19 年 3 月

・「施工管理データを搭載したトータルステーションによる出来形管理要領（試行案）」（河川土工編）

平成 19 年 9 月

・「施工管理データを搭載したトータルステーションによる出来形管理要領（案）」平成20 年 3 月
・トータルステーションを用いた出来形管理実施時の監督・検査マニュアル（試行案）
・「施工管理データを搭載したトータルステーションによる出来形管理監督・検査マニュアル（案）」（道路土工編）

平成 18 年 10 月

・「施工管理データを搭載したトータルステーションによる出来形管理監督・検査マニュアル(試行案）」（河川土工編）

平成 19 年 9 月

・「施工管理データを搭載したトータルステーションによる出来形管理監督・検査の手引き(案）」

平成 20 年 3 月