H28.6.13 リニア推進特別委員会協議会 資料№1-1
配布資料１
リニア推進部

計画の進捗状況等のご説明
平成２８年３月１７日（木） １９：００〜
平成２８年３月１８日（金） １９：００〜

於：座光寺公民館
於：中河原集会所

東海旅客鉄道株式会社
2016/3/17 , 3/18
説明資料

本日のご説明内容①これまでの経緯②水資源調査の進捗状況③防音防災フードに関わる検討状況④保守基地線に係る検討状況⑤合併浄化槽について⑥道水路付替え協議の進捗状況⑦駅西側トンネルの施工法検討について⑧今後の予定配布資料２

2016/3/17 , 3/18
説明資料

これまでの経緯

事業説明会

中 心 線 測 量
設 計 協 議用 地 説 明用 地 測 量用 地 取 得事業説明会

● 事業説明会

工事説明会

配布資料３

工 事 開 始⇒ H26年11月26日〜H27年1月29日に計4回実施● 測量状況等のご報告⇒ H27年8月27日
中心線測量● 計画の進捗状況等のご報告⇒ 本日（H28年3月17日、18日）

2016/3/17 , 3/18
説明資料

これまで

水資源に係る調査の流れ
環境影響評価文献調査 現地調査

事後調査 ・ モニタリング
水の利用状況等の聞き取り・現地確認

工事着手前

事後調査・モニタリングの地点決定
工事開始前調査開始

工事中
工事完了後

事後調査・モニタリング

配布資料４2016/3/17 , 3/18
説明資料

水の利用状況調査

配布資料５

調査票結果を基に聞き取り・現地確認を実施
座光寺地区内調査項目
表流水（河川・沢水）

井戸水

調査箇所数

実施時期

全３７地点

完了

Ｈ２７．６月〜Ｈ２８．２月

全９５箇所

完了

Ｈ２７．６月〜Ｈ２８．２月

事後調査・モニタリングの地点の選定
工事開始前調査開始
・代表的な地点において、月１回調査を実施します。
・代表的な調査箇所で変化がみられた場合には、他の箇所でも調査を実施してまいります。

2016/3/17 , 3/18
説明資料

環境対策工（座光寺地区）

配布資料６●今後、県や沿線市町村による土地利用対策の考え方も勘案し、現状の住居等の分布状況や土地利用の状況に基づいて、県および沿線市町村と協議のうえ、最終的に決定していきます。
防音防災フード
緩衝工
防音壁

飯田市
①県道上飯田線①県道上飯田線

防音防災フード
緩衝工

防音壁

2016/3/17 , 3/18
説明資料

配布資料７

保守基地線の計画概要

駅部

約4m

用地取得範囲
約4m
約14m

緩衝帯

緩衝帯

本線

保守基地線
線路中心

計画路線（新設区間（地上部））
保守基地線
00.2km7

断面図2016/3/17 , 3/18
説明資料

保守基地線北側の用地取得範囲

断面図
4m0.1

用地取得範囲
約14m
4m

緩衝帯

緩衝帯

配布資料８

 保守基地線の緩衝帯については、設定していません。

本線

 保守基地線については設計を進めています。
保守基地線
線路中心

 保守点検やセキュリティも検討し、用地取得範囲を決定していきます。

2016/3/17 , 3/18
説明資料

合併浄化槽について

配布資料９

 幅杭打設後に既存の合併浄化槽について調査を進め、その結果に応じて、必要な補償について検討させて頂きます。
 調査の中では既存の合併浄化槽が使用できるのか、代替の合併浄化槽を設置する必要があるのか、についても検討させて頂きます。

2016/3/17 , 3/18
説明資料

飯田市 道水路付替箇所

配布資料１０

設計中：保守基地の敷地予定範囲：コイル検修設備
線路中心
用地取得予定範囲の目安：保守基地設備：保守用車※この図に示す構造物の大きさ等は現時点での計画の概要であり、最終形とは異なる可能性があります。

現在 
４月２０日頃〜

飯田市 保守基地部 水路
水系・受益地道水路高さ・勾配

現状の把握(平面図)

縦断測量

地元の皆様へ確認

・道水路の勾配確認

最大流量の調査
受益地への取水検証

配布資料１１

2016/3/17 , 3/18
説明資料

現在

３月下旬〜

・流下能力確認

水路の断面設計

付替ルート（案）作成
水利関係者協議・確認

道水路構造確認

付替計画決定2016/3/17 , 3/18
説明資料

〜６月下旬

飯田市 道水路付替箇所

配布資料１２

駅部

線路中心
用地取得予定範囲の目安
保守基地の敷地予定範囲※この図に示す構造物の大きさ等は現時点での計画の概要であり、最終形とは異なる可能性があります。

2016/3/17 , 3/18
説明資料

元清水川１号の平面線形

配布資料１３

線路中心線
用地取得範囲の目安
現況の元清水川１号
概ねの元清水川１号付替え計画※この図に示す構造物の大きさ等は現時点での計画の概要であり、最終形とは異なる可能性があります。
2016/3/17 , 3/18
説明資料

市道座光寺６５号の平面線形

配布資料１４

線路中心線
用地取得範囲の目安
現況の市道座光寺６５号
概ねの市道座光寺６５号付替え計画※この図に示す構造物の大きさ等は現時点での計画の概要であり、最終形とは異なる可能性があります。

2016/3/17 , 3/18
説明資料

飯田市 道水路付替箇所

配布資料１５

駅 部

線路中心
用地取得予定範囲の目安

2016/3/17 , 3/18
説明資料

駅西側トンネルの施工法検討について 配布資料１６

 駅西側トンネルの一部区間（長野県駅〜黒田非常口付近）では、段丘堆積層が想定されることから、多様な地質に対応できるNATMを想定し、評価書においても、トンネルを通過する未固結層と浅層の地下水が一体的な帯水状況であると考えられるため、補助工法等の対策を行うものの、浅層の地下水の水位へ影響を及ぼす可能性があると予測しています。
 しかしながら、評価書以降も継続的に地質調査を行っており、黒田非常口付近など２か所で実施した結果においても、掘削深度付近で未固結層が確認されました。
 そのため、現在実施している水利用の調査でも、多くの方が地下水を利用されていることも考慮し、今後、地下水への影響が小さいシールド工法の適用可能性について検討してまいります。

2016/3/17 , 3/18
説明資料

駅西側トンネルの施工法検討について 配布資料１６

 駅西側トンネルの一部区間（長野県駅〜黒田非常口付近）では、段丘堆積層が想定されることから、多様な地質に対応できるNATMを想定し、評価書においても、トンネルを通過する未固結層と浅層の地下水が一体的な帯水状況であると考えられるため、補助工法等の対策を行うものの、浅層の地下水の水位へ影響を及ぼす可能性があると予測しています。
 しかしながら、評価書以降も継続的に地質調査を行っており、黒田非常口付近など２か所で実施した結果においても、掘削深度付近で未固結層が確認されました。
 そのため、現在実施している水利用の調査でも、多くの方が地下水を利用されていることも考慮し、今後、地下水への影響が小さいシールド工法の適用可能性について検討してまいります。
2016/3/17 , 3/18
説明資料

駅西側トンネルの施工法検討について 配布資料１７• シールド工法はシールドマシンにより土や水がトンネル内に入るのを防ぎながら掘削するため、地下水への影響が少ない工法です。
• 但し、駅西側トンネルの地質は、シールド工法が苦手とする巨大な石や高い水圧が課題になります。今後、さらに地質調査を進め、また専門家の意見も聞きながら、適用可能性について検討したいと工事ヤード考えています。

シールドマシン

セグメント

送泥・排泥管

シールド工法の例
シールドマシン2016/3/17 , 3/18
説明資料

駅西側トンネルの施工法検討について 配布資料１８• シールド工法で掘削する場合、工法の特性上、駅西側の坑口から掘削する必要があり、発生土の運搬経路が課題となります。発生土の運搬経路につきまして、土曽川沿いに運搬する案も検討してまいります。
• シールド工法を選定する場合、これらの課題の解決が不可欠です
ので、施工計画と対策案について検討しています。
山岳工法の掘削方向
シールド工法の掘削方向
非常口（山岳部）

工事ヤード（シールド工法の場合）

2016/3/17 , 3/18
説明資料

駅西側トンネルの施工法検討について 配布資料１９

 今後、これらの課題を検討して、環境も考慮した上で最適な工法を選定してまいります。
 駅西側のトンネルは、鉄道・運輸機構に施工委託していることから、こうした課題については、鉄道・運輸機構と一緒に検討しています。
 現在、鉄道・運輸機構が「発生土の運搬方法の検討」や「地質調査」等の業務を契約して検討を進めています。

2016/3/17 , 3/18
説明資料

今後のスケジュール

配布資料２０

現時点では、概ね以下のとおりを予定しています。
本日のご報告★次回のご報告（予定）
座光寺地区

H27年度
秋

冬

H28年度
春

夏

秋

H29年度
冬

春

夏

秋

冬

H30年度
以降

測量・地質調査等
設計協議

幅杭

用地取得等※
工事説明会
工事（ヤード造成等）※工事施工ヤードとして一部用地を借地させていただく場合があります。
2016/3/17 , 3/18
説明資料

問い合わせ先配布資料２１

東海旅客鉄道株式会社
中央新幹線長野工事事務所 （℡ ０２６５−３８−６５００）
環境保全事務所（長野）（℡ ０２６５−５２−６５１１）
住所 長野県飯田市元町５４５１（受付日時／土・日・祝日・年末年始を除く平日、９時〜１７時）