浜松市博物館リニューアル基本構想（案） ＜概要版＞
1.基本構想策定の背景■策定の⽬的■利⽤状況とニーズの調査■資料紛失再調査委員の提⾔■現状と課題・開館から40年以上が経過したことによる施設・設備の⽼朽化、収蔵スペースの不⾜、ユニバーサルデザイン⾮対応等の諸問題の解消を図る
・博物館に求められる役割や機能の増加（市⺠の意識や⾏動様式の多様化、デジタル技術の普及等）へ対応する
・隣接する史跡蜆塚遺跡で進められている再整備事業との連携・整合を図ることにより相乗的な効果を狙う

利⽤状況
・リピート率が低い
・50歳代以上の利⽤が多い
・周辺地域居住者の利⽤が多い
・蜆塚遺跡へ来ても⼊館しない⼈が多い
・歴史系観光施設からの回遊率が低い
ニーズ
・施設はキッズコーナーやカフェ、事業は体感的な展⽰、体験学習、希少な資料の展⽰などのニーズが⾼い

令和4年に博物館資料紛失を受けて設置された資料紛失再調査委
員による再発防⽌策の提⾔

資料収集・管理・収蔵スペースの不⾜・収蔵庫の温湿度管理機能が不⼗分
・バックヤードの広さや機能が不⼗分
・収蔵庫内や電⼦台帳の整理不⾜ 等
調査研究
・調査研究や書庫のスペースが不⾜
・学芸員の数と専⾨性の不⾜ 等
展 ⽰
・常設展に合併した地域の内容が不⾜・常設展に体感型展⽰の不⾜・特別展⽰室の温湿度管理機能が不⼗分
・照明やケース等設備の⽼朽化 等

・効率的な管理⽅法の構築
・台帳の適切な整備と電⼦化の推進
・収蔵庫の増設
・セキュリティの強化
・資料の活⽤推進・組織の⼀体感の醸成
・職員の専⾨性と倫理観の向上
・職員の適切な配置 等

教育普及
・講座や体験学習のスペースが不⾜・同じような内容になりがち
・図書が市⺠に活⽤されていない 等
情報公開・発信・オンラインに対応した機能の不⾜ 等
連携・協働・連携・協働先の固定化・⾼齢化 等
施設全般
・ユニバーサルデザインに⾮対応
・⾬漏りや設備の⽼朽化による不具合
・全体的に暗く憩いのスペースも不⾜・蜆塚遺跡との往来がしにくい 等2.基本的な考え⽅■基本理念

つなぐ・つながる・つなげる博物館■⽬指す姿①【つなぐ 〜継承〜】
浜松の多様な歴史⽂化を発⾒し、守り、伝え、未来につなぐ博物館

博物館基盤機能の向上を図る
・ 浜松の歴史⽂化を象徴する資料を収集し、消失や散逸を抑⽌する
・ 収蔵環境の改善により、⻑期的かつ安定的に資料を保管する
・ 調査研究機能の充実により、浜松の歴史⽂化の本質的な価値を⾒出す
・ 展⽰公開、教育普及等を通じて、浜松の歴史⽂化を正しく伝える・ ⼈員体制の最適化と施設の再整備により、安定的で持続性のある 博物館の運営を⾏う②【つながる 〜連携〜】
歴史を軸にして、ヒト・モノ・コトがつながる博物館

誰でも利⽤しやすい環境を提供し、交流や連携を促進する
・ユニバーサルデザインの推進により、誰もが利⽤しやすい環境を提供する
・各年代に向けて多様な学びの場を提供し、浜松の歴史⽂化を愛する⼼を育む
・地域団体や市⺠に活動の場を提供し、歴史⽂化を軸とした交流を促す
・他の博物館や学校、研究機関等との連携を深め、事業の質を⾼める
・アウトリーチや分館の活動により、地域の歴史⽂化の価値や魅⼒を伝える③【つなげる 〜創造〜】
歴史⽂化の新たな価値や魅⼒の創造を促し、地域の活⼒向上につなげる博物館

社会から求められる博物館の役割や機能の多様化・⾼度化に応えていく
・まちづくり、産業、観光等、他ジャンルと協働し、地域の振興や課題解決に貢献する
・調査研究成果を広く市⺠に還元し、歴史⽂化の保存活⽤を⽀える担い⼿を育む
・デジタル化やICTにより、資料や情報を広く分かち合い歴史⽂化の多様な活⽤を促す
・ユニークべニューを推進し、歴史⽂化の発信と新たな魅⼒の創造を促す
・隣接する蜆塚遺跡をはじめ、地域の⽂化財や⽂化施設等との回遊性を⾼める【つなぐ〜継承〜】（博物館基盤機能の向上）を主柱とし、さまざまな主体と関わり合いながら【つながる〜連携〜】や【つなげる〜創造〜】へと広げていく。

■浜松市博物館の将来イメージ

3.施設整備⽅針の検討

4.展⽰⽅針の検討

5.整備⼿法・運営体制の検討■ターゲットの設定■展⽰整備の基本⽅針■整備⼿法の検討①引き続きターゲットとする対象
⼦供、家族連れ ／ 歴史に関⼼が⾼い中⾼年層②新たにターゲットとする対象
若年層（中学⽣から20代） ／ 市外からの観光客

事業の効率性や業務負担、質の確保、スケジュール、財政負担などの視点で効果や課題を検証し、以下から最適な⼿法を採⽤する。

■施設設備の基本⽅針①ターゲットやテーマ、⽬的に応じた展⽰を⽤意する②史跡蜆塚遺跡のガイダンス機能を強化する③体感性を重視した展⽰⼿法を積極的に採⽤する④ICTや先端のデジタル技術等を積極的に活⽤する⑤市⺠やNPO、研究機関等との連携・交流を促進する⑥重要⽂化財の借⽤及び展⽰を可能とする展⽰環境を整備する①貴重な博物館資料を適切に保存し、積極的に公開・活⽤する■常設展⽰の展⽰構成②12市町村合併後の浜松市の歴史・⽂化を体系的に紹介する③蜆塚公園との⼀体的整備・運⽤を⾏い、相乗効果を発揮する④誰でも気軽に⽴ち寄りやすく、⽇常的に利⽤できる環境を整備する⑤ユニバーサルデザインに対応した施設を整備する■必要となる機能
公開エリア
・教育普及機能・学習・交流機能

体験学習や講座を⾏う機能

等

図書の閲覧機能、情報交換や交流機能

・史跡ガイダンス機能

蜆塚遺跡を紹介・発信する機能等

休憩・飲⾷機能、物販機能、会合を⾏う機能

・共⽤機能

案内・受付、駐⾞、エレベーター、トイレ

等

・附帯機能

等
等

展⽰エリア
・常設展⽰を⾏う機能、企画展⽰を⾏う機能

等

収蔵エリア
・資料収蔵機能、資料の清掃・燻蒸・整理等を⾏う機能
・トラックヤード、荷解きスペース、エレベーター等

管理運営エリア・職員等が執務や会議を⾏う機能、学芸員の調査研究機能
・図書や各種資料を保管・閲覧する機能、写真撮影機能・備品、資材、⽂書等を保管する機能 等

具体的な展⽰コンセプトやテーマは、基本計画以降に検討する。
また、展⽰構成は以下の中から最適なものを採⽤する。

■運営体制の基本⽅針①通史展⽰
現在の展⽰構成と同様に時代区分に沿って展⽰を構成②空間を軸にしたテーマ展⽰⼭（市北部）や海（浜名湖・遠州灘）、川（天⻯川等）、都市（市中⼼部等）など、地域の特徴的な空間をテーマに展⽰を構成③個別の事象を取り上げたテーマ展⽰
地域を代表する歴史事象や⽣活⽂化、⺠俗などをまとめた任意のテーマに沿って展⽰を構成。
④通史展⽰とテーマ展⽰を複合した構成
通史展⽰を主軸に、各時代に個別の事象を取りあげたテーマ展⽰を挿⼊。

■想定される運営体制■多様な観覧者への対応
幅広い年齢層の市⺠や観光客、外国⼈、障害者など、多様な観覧者を想定することにより、誰もが利⽤しやすい展⽰環境の整備を⽬指す。

Ａ案：既存建物のみ改修
Ｂ案：既存建築の改修＋収蔵庫棟の新設
Ｃ案：既存建物の増築＋収蔵庫棟の新設
Ｄ案：既存建物を解体して建て替え
Ｅ案：A〜D案＋第２駐⾞場付近への別棟の新設①管理運営上、適切な⼈材・⼈員や予算を措置する②外部委託の活⽤等により業務を効率化する③専⾨分野やマネジメントの研修、教育に取り組む

以下に想定される管理運営体制について、基本計画以降に具体的な検討に取り組む。
なお、②③の場合でも学芸業務については市の直営にすることも想定される。
①市の直営による運営②指定管理者による運営③PFI⽅式で⺠間事業者による運営

6.今後のスケジュール■事業スケジュール⺠間活⼒を導⼊する場合に想定される事業スケジュールは、以下のとおりである。

事業構想段階■施設の機能配置と整備規模現状の課題を解消するため、以下の案から最適なものを今後検討する。

①直営⽅式②PFI-BTO／RO⽅式③DBO⽅式④DB＋O⽅式

R5年度

２～３年

基本
構想

基本計画／
民間活力導入可能性調査など

事業化検討段階

事業者選定段階

0.5～1年 ※直営方式の場合は不要

0.5～1年 ※直営方式の場合は0.5年実施方針、要求水準書等の検討

事業手法・実施方針の決定

特定事業の選定・公表

事業者の募集・選定

アドバイザリー業務委託（PFIの場合）

議会の議決
／契約の締
結

事業実施段階
２.5～4年

設計・工事※からし期間を含む

管理運営
／モニタ
リング・評価