別記第1号様式（第3条関係）（第1面）
太陽光発電事業計画
太陽光発電事業計画

備考

氏名又は名称合同会社Chiba1
情太
報陽
役職
代表社員
光代表者
発
氏名
一般社団法人Chiba Solar
電事
役職
職務執行者
業
実
氏名
下岡郁
施
予
役職
定
役員
□別紙あり
者
氏名
（役職
認定
氏名
太陽(〒107-0051)
光住所
発
東京都港区元赤坂一丁目2番7号赤坂Kタワー
電事 法定代理人
氏名
業
実 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100 有・無施 分の5以上の額に相当する出資をしている者の有無（太陽光発電事業実施□別紙あり
者 予定者(認定太陽光発電事業実施者)が法人である場合に記載すること。
） ）太陽光発電事業の名称 すさみ太陽光発電所
実太
施 陽 太陽光発電事業の内容 廃業ホテルの解体、太陽光発電設備の設置、□別紙あり
時光事業の運営・維持管理、事業の廃止（設備の撤去等）
期発電 太陽光発電設備の合計
3,000 ｋＷ事
業 出力の造成工事
令和5年 1月 15日から令和5年 3月 31日まで
内
容設置工事
令和5年 3月 1日から令和5年 8月 31日まで
及 実施時期
び
発電期間
令和5年 9月 1日から令和22年 3月 31日まで
事業廃止
事業
区域

所在地
面積

令和22年

6月30日

和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見上ミ山4857-22他9筆
事業区域

□別紙あり

26，448 ㎡

うち森林（工事前 0 ㎡

工事後 0㎡）

太陽光発電事業の用に供する土地の造成の方法に関する事項

第2面のとおり太陽光発電の設置の方法に関する事項

第3面のとおり太陽光発電事業の維持管理の方法に関する事項

第4面のとおり太陽光発電事業の廃止の方法に関する事項

第5面のとおり太陽光発電事業を適正に行うために講ずる措置に関する事項その他の事項

第6面のとおり（第 2 面）
太陽光発電事業の用に供する土地の造成の方法に関する事項
造成する土地の位置廃業ホテルの解体のみで造成は行いません。

□別紙あり

最低限の整地を行うのみで、宅地造成に係るような造成工事は行いません。一部側溝を設置する工事を行います。
造成工事の内容

切土又は盛土をする土地の面積

0ｍ2

切土の土量

0ｍ3

盛土の土量

0ｍ3

1月

15 日から令和 5 年 3 月

31 日まで□別紙あり

造成工事の期間

令和 5 年□別紙あり

造成工事の工程

準備工、解体工、側溝工事□別紙あり

土地の形質の変更なし□別紙あり

造成工事の施工前と施工後の土地の形質の変更の状況
住所岡⼭県岡⼭市南区⼤福 908-3

氏名等

株式会社アートコーポレーション

電話番号086-282-3777

工事
施工者

（第 3 面）
太陽光発電設備の設置の方法に関する事項
太陽光発電設備の構造 野立て架台設置
太陽光発電設備の合計
出力
太陽光発電設備の事業

3,000

✓
□別紙あり

ｋＷ

別紙参照

□別紙あり
✓

区域内の位置製造事業者名

トリナ・ソーラー・ジャパン株式会社

型式番号ＴＳＭ－６６０ＤＥ２１

設置枚数
太陽電池に係る事項

5,376

太陽電池の3,548.16 ｋＷ

合計出力
設置面積

21,911 ㎡

角度5

製造事業者名パワーコンディショナ 型式番号
ーに係る事項SUN2000-63KTL-JPM0
48

出力

工事の内容
太陽光発電設備の設置工事の期間
太陽光発電設備の設置工事の工程

工事施工者

箇所

3,000 ｋＷ

杭基礎工事、パネル設置、電気工事
令和 5 年度

ファーウェイ・ジャパン（華為技術日本株式会社）

設置箇所数

太陽光発電設備の設置

枚

3月

1 日から令和 5 年

□別紙あり
8月

架台設置工事、パネル工事、電気工事

住所

岡山県岡山市北区楢津1007-1

氏名等

日本システムエンジニアリング株式会社

電話番号 086-284-1650

31 日まで□別紙あり

（第 4 面）
太陽光発電事業の維持管理に関する事項
発電期間

令和5年

9月1日から令和22年

3月 31日まで

周辺環境の保全のため達成することとした環境の構成要素に係る項

環境影響調査報告書に記載のとおり

目、数値及び測定頻度

備事の業
点区検域及び
太陽光
発
電
設

点検の項目
点検の頻度

点検予定業者
等

発電設備（パネル・PCS・集電箱・電路・受変電設備・遠隔監視システム等）の安全点検
1年に2回実施□別紙あり

住所

東京都中央区日本橋茅場町1-1-8小浦第2ビル4F

氏名等

株式会社SIソーラー

電話番号 03-5642-3733
住所大阪府大東市三住町17－8

氏名等

有限会社川村電機工業

担当者（大西清文）

事業区域の管理者
電話番号 072‐872‐0437／080‐5705‐5177
管理内容 発電設備の安全点検、敷地内の除草・整備

緊急時の連絡先住所

東京都中央区日本橋茅場町1-1-8小浦第2ビル4F

氏名等

株式会社SIソーラー

電話番号 03-5642-3733

その他の連絡先住所

岡山県倉敷市児島味野城2-13-33

氏名等

垂井健吾

電話番号 090-3632-5656□別紙あり

（第 5 面）
太陽光発電事業の廃止の方法に関する事項
廃止予定年月日

令和22年

6月30日

太陽光発電設備の解 パネル・パワコン・架台・受変電設備内の機器等の解体・取り外体及び撤去に関する しは専門の作業員により行います。基礎杭等については重機によ工事の内容

る解体・撤去を行います。
発電設備の廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法
律等関係法令を遵守し事業終了後速やかに行います。撤去までは廃棄物の処理方法

感電防止措置を講じ、産業廃棄物収集運搬業者・産業廃棄物処分 □別紙あり
業者への適切な委託、再資源化等を行います。また、廃棄物処理法上の排出事業者として課された義務を遵守します。

太陽光発電設備の撤去後の土地の整備方
針

太陽光発電設備の撤去後は整地の上、一部緑化等を施し、周辺環境に調和した広場等への整備を検討します。

□別紙あり

太陽光発電事業の廃止に要する費用の見 事業総工費の5％程度

□別紙あり

積り
太陽光発電事業の廃止に要する費用の確保に関する方法

毎年売電収入から積立を行い、関連自治会には毎年積立に関する会計報告を行います。

□別紙あり（第 6 面）
太陽光発電事業を適正に行うために講ずる措置に関する事項その他の事項①太陽光発電事業の実施に伴う崖崩れ又は土砂 当該敷地は、申請の後に国立公園内に編入されたいの流出による災害の発生を防止するために講 きさつから、当該計画においては海岸沿いあるいはずる措置の内容（事業区域内に森林がある場 ホテル経営時代から残置されていた森林部分につい合は、当該森林が現に有する公益的機能から ては伐採を行わないよう、環境省ご担当者との現地みて太陽光発電事業の実施により土砂の流出 確認を行います。またパネルを敷設する平地部分に、水害等が発生することを防止するために講 おいても造成を行わない計画とし、土砂の流出や水ずる措置の内容を含む。）

害等の発生を防止する計画とします。
電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務を遵守②太陽光発電設備の構造強度を保持するために講ずる措置の内容

し、感電・火災その他人体に危害を及ぼすおそれ又は物件に損傷を与えるおそれがないように、電技省令・電技解釈及び太技省令・太技解釈と同等又はそれ以上の安全を確保した設計を行います。
事業に実施に伴い、工事期間中は振動や騒音による影響を考慮し、工事開始・終了時間等十分に配慮し③太陽光発電事業の実施に伴い生じる環境影響 ます。発電開始後については居住区域まで到達するに対して講ずる措置の内容

騒音の発生源はありません。事業廃止後の解体・撤去・処分についても、振動や騒音、粉塵について十分配慮します。
本件は、景観法および和歌山県景観ガイドラインを④事業区域に係る景観計画に定める良好な景観の形成のために講ずる措置の内容遵守した計画となっており、海岸沿いの森林は残置する計画としています。環境影響調査報告書により周辺環境に溶け込み共存できることを確認しております。

⑤太陽光発電事業の実施に際して関係法令及び 和歌山県太陽光発電事業の実施に関する条例並びに関係法令に基づく命令、関係する府県の条例 自然公園法、景観法等関係法令を遵守し、着工前に及び当該条例に基づく命令並びに当該事業区 は十分な説明・事前協議を行います。建設中、発電域を管轄する市町村の条例及び当該条例に基 開始後も窓口となる担当者を定め、担当者変更があづく命令の規定に違反しないために講ずる措 った場合には監督官庁に速やかに報告を行い、命令置の内容⑥太陽光発電事業の実施と、県が定める基本計画等その他太陽光発電事業に関係する計画及び当該事業区域を管轄する市町村が定める太陽光発電事業に関係する計画との整合性を確保するために講ずる措置の内容に速やかに対応できるように配慮します。
和歌山県環境基本計画、和歌山県長期総合計画を踏
まえ「SDGsの取り組みを通じた産業・観光の振興」や「自然との調和、節度ある開発」等「第5次すさみ町長期総合計画」に則し、自然環境あるいは景観・観光振興への影響が最小限になるよう配慮した計画としました。

⑦反射光による周辺の生活環境への影響に係る説明

環境影響調査により、季節ごとの太陽光入射角を考慮したシミュレーションを行い、周辺に影響のないことを確認しました。